Publicēts:
Latvijas Vēstnesis
, 111,
05.06.2017.
OP numurs: 
2017/111.1
Izdevējs: 
Ministru kabinets
Veids: 
noteikumi
Numurs: 
253
Pieņemts: 
09.05.2017.
Stājas spēkā: 
06.06.2017.
Attēlotā redakcija:
 01.07.2022. - ...
Grozījumi:
Ministru kabineta 26.06.2018. noteikumi 
Nr.361 / LV, 128, 28.06.2018. / Stājas spēkā 29.06.2018.
Ministru kabineta 25.09.2018. noteikumi 
Nr.607 / LV, 191, 27.09.2018. / Stājas spēkā 28.09.2018.
Ministru kabineta 19.11.2019. noteikumi 
Nr.527 / LV, 235, 21.11.2019. / Stājas spēkā 22.11.2019.
Ministru kabineta 20.04.2021. noteikumi 
Nr.245 / LV, 77, 22.04.2021. / Stājas spēkā 01.11.2021.
Ministru kabineta 30.11.2021. noteikumi 
Nr.777 / LV, 236, 07.12.2021. / Stājas spēkā 08.12.2021.
Ministru kabineta 21.06.2022. noteikumi 
Nr.387 / LV, 123, 29.06.2022. / Stājas spēkā 01.07.2022.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 253
Rīgā 2017. gada 9. maijā (prot. Nr. 23 3. §)
Izdoti saskaņā ar 
Būvniecības likuma
 
5. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 
5., 7. un 10. punktu un 14.
1
 
panta ceturto daļu
(MK 
21.06.2022.
 noteikumu Nr. 387 redakcijā)
Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi
1. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka:
1.1. ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales, gāzes un citu,
atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvniecības procesa kārtību, būvniecības procesā iesaistītās institūcijas
un atbildīgos būvspeciālistus;
1.2. būvniecības procesam nepieciešamos dokumentus un to saturu;
1.3. būvatļaujā un paskaidrojuma rakstā iekļaujamos nosacījumus;
1.4. gadījumus, kad nepieciešama sabiedrības informēšana par būvniecības ieceri, un šādas informēšanas
kārtību;
1.5. atkāpju saskaņošanas kārtību;
1.6. būvprojekta ekspertīzes apjomu;
1.7. par būvniecības procesa kontroli un tiesiskumu atbildīgo institūciju;
1.8. būves konservācijas kārtību;
1
/
63
1.9. būves novietojuma uzmērījumu veikšanas kārtību un kārtību, kādā būve pieņemama ekspluatācijā;
1.10. būvdarbu garantijas termiņus pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā;
1.11. gadījumus, kuros piemērojama atzīmes veikšana ar noklusējumu.
(Grozīts ar MK 
20.04.2021.
 noteikumiem Nr. 245; MK 
21.06.2022.
 noteikumiem Nr. 387)
2. Noteikumi:
2.1. neattiecas uz ēkām, dzelzceļa būvēm, elektronisko sakaru būvēm, enerģijas ražošanas hidrotehniskajām
būvēm ar jaudu līdz 2 MW, hidrotehniskajām (izņemot ostu hidrotehniskās inženierbūves) un meliorācijas
būvēm, ar radiācijas drošību saistītajām būvēm, autoceļiem, ielām un būvēm Latvijas Republikas teritoriālajos
ūdeņos un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā;
2.2. attiecas uz inženierbūvēm, kas nav norādītas šo noteikumu 2.1. apakšpunktā.
(Grozīts ar MK 
20.04.2021.
 noteikumiem Nr. 245)
3. Šajos noteikumos noteikto inženierbūvju būvniecības (turpmāk – būvniecība) procesa kontroli un tiesiskumu
nodrošina institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas:
3.1. 
Būvniecības likuma
 
6.
1
 panta
 pirmās daļas 1. un 1.
1
 punktā un pārejas noteikumu 
19.
 punktā minētajos
gadījumos – Būvniecības valsts kontroles birojs (turpmāk – birojs);
3.2. citos gadījumos – attiecīgās administratīvās teritorijas būvvalde.
(MK 
26.06.2018.
 noteikumu Nr. 361 redakcijā, kas grozīta ar MK 
20.04.2021.
 noteikumiem Nr. 245)
4. 
(Svītrots ar MK 
25.09.2018.
 noteikumiem Nr. 607)
5. Būvniecības ieceres dokumentāciju par plānoto būvniecību iesniedz tajā būvvaldē, kura atbild par attiecīgo
administratīvo teritoriju. Ja būvniecība plānota vairāku pašvaldību administratīvajās teritorijās, būvniecības ieceres
dokumentāciju iesniedz:
5.1. visās būvvaldēs, kuru atbildībā esošajā administratīvajā teritorijā plānota būvniecība, un būvniecības
process no ieceres līdz pieņemšanai ekspluatācijā katrā noris atsevišķi;
5.2. tās pašvaldības būvvaldē, kurai deleģēta atsevišķu uzdevumu izpilde būvniecības procesa ietvaros.
6. Paskaidrojuma raksts (
1.
 pielikums) vai būvniecības iesniegums (
4.
 pielikums) (turpmāk kopā – būvniecības
ieceres iesniegums) vai cita būvniecības ieceres dokumentācija nav nepieciešama:
6.1. avārijas novēršanas vai tās seku likvidēšanas būvdarbiem;
6.2. žoga novietošanai, ja to, pildot normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, veic valsts pārvaldes iestāde;
6.3. saskaņojot ar zemes gabala īpašnieku, būves īpašnieku vai, ja tāda nav, tad ar zemes gabala, būves
tiesisko valdītāju un trešajām personām, kuru tiesības tiek skartas, ja normatīvajos aktos par saskaņojuma
nepieciešamību nav noteikts citādi, un ievērojot citos normatīvajos aktos noteiktās prasības:
6.3.1. iekšējo inženiertīklu (būves piederums, kas sastāv no cauruļvadiem, kabeļiem, vadiem, aprīkojuma,
iekārtām un ierīcēm un paredzēts elektroenerģijas, siltumenerģijas, gāzes, ūdens un citu resursu pārvadei
vai sadalei) būvdarbiem (izņemot šo noteikumu 
6.
1 
1. apakšpunktā minētos gadījumus), ja tie atbilst šo
noteikumu 
6.
5 
punktā
 minētajiem nosacījumiem;
6.3.2. hidranta, aizbīdņa, kapes vai citas ierīces nomaiņas darbiem, dabas stihijas, zādzības un citu
neparedzētu apstākļu dēļ radušos bojājumu likvidēšanas darbiem, atsevišķu bojāto vai nolietoto iekārtu
nomaiņai;
2
/
63
6.3.3. pirmās grupas inženierbūves (izņemot gāzes inženiertīklu pievadu ostas teritorijā un naftas produktu
inženiertīklu pievadu) atjaunošanai;
6.3.4. atsevišķu labiekārtojuma elementu (piemēram, soliņi, celiņi, vaļēja terase (kas nav saistīta ar ēku),
medību torņi ar augstumu līdz 10 m, bērnu rotaļu ierīces, sporta aprīkojums, atsevišķas laternas un
apgaismes ķermeņi, karogu masti ar augstumu līdz 12 m (ieskaitot), dārza kamīni, ielu norādes stabi,
laipas, brīvi stāvošas atkritumu tvertnes, velosipēdu statīvi), žoga un pirmās grupas sporta laukuma (bez
inženiertīkliem) būvdarbiem, kā arī kapavietas aprīkojuma (piemēram, kapavietā uzstādīta piemiņas zīme,
piemineklis, soliņš, apmales, sēta) būvdarbiem;
6.3.4.
1
 reklāmas un informācijas stendu (vienpusēji, divpusēji, apaļi vai trīsplakņu piloni, citi figurāli objekti)
ar augstumu līdz 6 m būvniecībai vai nojaukšanai;
6.3.4.
2
 elektrolīnijas gaisvada pieslēgumam, kas ierīkojams elektroizolētā izpildījumā vienā pārlaidumā ar
garumu līdz 10 m, nešķērsojot ielu brauktuves, ceļus un citas virszemes būves (izņemot žogu un ietvi);
6.3.5. tādas inženierbūves (izņemot ārējos inženiertīklus) nojaukšanai, kuras ekspluatācijas laiks nav ilgāks
par vienu gadu un kura jānojauc līdz šā termiņa beigām (turpmāk – sezonas inženierbūve);
6.3.6. būvtāfeles novietošanai un nojaukšanai;
6.3.7. inženierbūves novietošanai uz publiska pasākuma vai ielu tirdzniecības atļaujā norādīto laiku;
6.4. atsevišķu elementu atjaunošanas būvdarbiem pastāvīgi norobežotās un nepiederošām personām slēgtās
energoapgādes komersantu objektu teritorijās (piemēram, elektroenerģijas un siltumenerģijas ražotnēs,
apakšstaciju, sadales punktu, komutācijas punktu un tamlīdzīgās norobežotās teritorijās).
(Grozīts ar MK 
25.09.2018.
 noteikumiem Nr. 607; MK 
20.04.2021.
 noteikumiem Nr. 245)
6.
1
 Paziņojumu par būvniecību piemēro šādos gadījumos:
6.
1
 1. daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas koplietošanas iekšējā inženiertīkla ierīkošanai vai pārbūvei, kā arī citu
būvju iekšējā inženiertīkla ierīkošanai vai pārbūvei, ja tie neatbilst šo noteikumu 
6.
5 
punktā
 minētajiem
nosacījumiem;
6.
1
 2. pirmās grupas inženierbūves nojaukšanai;
6.
1
 3. inženiertīkla pievada jaunai būvniecībai, ierīkošanai vai pārbūvei atbilstoši šo noteikumu 
18.
 punktam;
6.
1
 4. energoapgādes komersanta veicamiem būvdarbiem (izņemot šo noteikumu 
6.
 punktā minētos
gadījumus):
6.
1
 4.1. brīvstāvošas elektroenerģijas sadalnes jaunai būvniecībai un pārbūvei (izņemot šo noteikumu
33.
1 
punktā
 minētos gadījumus);
6.
1
 4.2. pārbūves un nojaukšanas būvdarbiem pastāvīgi norobežotās un nepiederošām personām slēgtās
energoapgādes komersantu objektu teritorijās;
6.
1
 4.3. energoapgādes komersantu objektu elektroenerģijas inženiertīklu ierīkošanai vai pārbūvei to
aizsargjoslā vai sarkano līniju robežās;
6.
1
 4.4. elektroenerģijas inženiertīklu pievadu ierīkošanai vai pārbūvei energoapgādes objektu vajadzībām;
6.
1
 4.5. otrās grupas elektroenerģijas līnijveida energoapgādes objekta (vai elektrolīnijas) nojaukšanai.
(MK 
20.04.2021.
 noteikumu Nr. 245 redakcijā)
6.
2
 Paskaidrojuma rakstu (
1.
 pielikums) piemēro šādos gadījumos:
3
/
63
6.
2
 1. pirmās grupas inženierbūves (izņemot inženiertīklu pievadus) jaunai būvniecībai, novietošanai un
pārbūvei (izņemot šo noteikumu 6.
1 
4. apakšpunktā minētos gadījumus);
6.
2
 2. inženiertīklu pievadu jaunai būvniecībai un pārbūvei (izņemot šo noteikumu 6.3.4.
2
, 6.
1 
3. un
6.
1 
4. apakšpunktā minētos gadījumus);
6.
2
 3.
karoga masta būvdarbiem (izņemot atjaunošanu), ja masta augstums pārsniedz 12 m, bet nepārsniedz
18 m;
6.
2
 4. reklāmas un informācijas stendu būvniecībai, ja stenda augstums pārsniedz 6 m;
6.
2
 5. otrās un trešās grupas inženierbūves atjaunošanai (izņemot šo noteikumu 6.4. un 6.
1 
4. apakšpunktā
minētos gadījumus);
6.
2
 6. otrās un trešās grupas inženierbūves nojaukšanai (izņemot šo noteikumu 6.
1 
4.2. un
6.
1 
4.5. apakšpunktā minētos nojaukšanas darbus);
6.
2
 7. otrās grupas urbumu jaunai būvniecībai, atjaunošanai, ierīkošanai, nojaukšanai vai pārbūvei;
6.
2
 8. inženierbūves konservācijai.
(MK 
20.04.2021.
 noteikumu Nr. 245 redakcijā)
6.
3
 Gadījumos, kas nav minēti šo noteikumu 
6.
, 
6.
1
 un 
6.
2 
punktā
, iesniedz būvniecības iesniegumu
(
4.
 pielikums), izstrādā būvprojektu minimālā sastāvā un saņem būvatļauju.
(MK 
20.04.2021.
 noteikumu Nr. 245 redakcijā)
6.
4
 Lai veiktu šo noteikumu 
6.
1 
punktā
 minētos būvdarbus, institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz
paziņojumu par būvniecību (
4.
1 
pielikums
).
(MK 
20.04.2021.
 noteikumu Nr. 245 redakcijā)
6.
5
 Iekšējā inženiertīkla ierīkošana nav uzskatāma par darbību, kas pazemina būves konstrukciju drošību,
nestspēju vai noturību, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:
6.
5
 1. urbuma diametrs nesošajās konstrukcijās vai nesošajos elementos nepārsniedz 50 mm, attālums starp
urbumiem ir vismaz 0,5 m;
6.
5
 2. urbjot netiek skarts konstrukcijas stiegrojums vai citi nestspējas nodrošinājuma elementi.
(MK 
20.04.2021.
 noteikumu Nr. 245 redakcijā)
7. Inženierbūves telpas vai telpu grupas vienkāršotajai atjaunošanai vai lietošanas veida maiņai bez pārbūves
piemēro ēku būvnoteikumus. Karoga masta ar augstumu virs 18 m, bet līdz 100 m (ieskaitot), būvdarbiem neatkarīgi
no tā plānotās būvdarbu veikšanas vietas piemēro otrās grupas inženierbūves būvniecības kārtību, bet virs 100 m
piemēro trešās grupas inženierbūves būvniecības kārtību.
2. Būvniecības ierosināšana un nepieciešamie dokumenti
2.1. Būvniecības ieceres dokumentācijas sagatavošana
8. Būvniecības ierosinātājs vienojas ar būvspeciālistu vai būvkomersantu atbilstošā projektēšanas jomas darbības
4
/
63
sfērā par attiecīgajai būvniecības iecerei nepieciešamās dokumentācijas izstrādi. Atbilstoši plānotajai būvniecības
iecerei un paredzētajam būvniecības veidam aizpilda vienu no būvniecības ieceres iesniegumiem.
(Grozīts ar MK 
20.04.2021.
 noteikumiem Nr. 245)
8.
1
 Ja paredzēts elektroenerģijas sadalni ievietot ēkas sienā, konstruktīvā mezgla risinājumu izstrādā
būvspeciālists ēku konstrukciju projektēšanā.
(MK 
20.04.2021.
 noteikumu Nr. 245 redakcijā)
9. Būvniecības ierosinātājs pats var izstrādāt nepieciešamo būvniecības ieceres dokumentāciju atsevišķu
labiekārtojuma elementu un žogu būvdarbiem.
(Grozīts ar MK 
19.11.2019.
 noteikumiem Nr. 527)
10. Būvspeciālists vai būvkomersants būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšanai var pieaicināt citus
būvspeciālistus. Pieaicinātie būvspeciālisti paraksta vai apstiprina būvniecības informācijas sistēmā to izstrādāto
būvniecības ieceres dokumentāciju.
(Grozīts ar MK 
25.09.2018.
 noteikumiem Nr. 607)
11. Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādā atbilstoši būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un
attiecīgās pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, ievērojot 
Būvniecības likumā
 noteiktos
būvniecības principus.
12. 
(Svītrots ar MK 
19.11.2019.
 noteikumiem Nr. 527)
13. Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādā elektroniski vienā eksemplārā un pievieno būvniecības
informācijas sistēmā. Izstrādāto būvniecības ieceres dokumentāciju būvniecības informācijas sistēmā apstiprina
būvspeciālists (izņemot gadījumu, ja būvniecības ieceri izstrādā pats būvniecības ierosinātājs).
(MK 
20.04.2021.
 noteikumu Nr. 245 redakcijā)
14. Būvniecības ierosinātājs šo noteikumu 
9.
 punktā minētajā gadījumā, būvspeciālists vai būvkomersants
izstrādā paskaidrojuma rakstu tādā apjomā, kāds noteikts šajos noteikumos un ir nepieciešams būvniecības ieceres
īstenošanai.
(Grozīts ar MK 
25.09.2018.
 noteikumiem Nr. 607; MK 
20.04.2021.
 noteikumiem Nr. 245)
14.
1
 Ja plānotajai būvniecībai, kuru īsteno, pamatojoties uz paskaidrojuma rakstu, atbilstoši attiecīgajiem
normatīvajiem aktiem ir nepieciešami tehniskie vai īpašie noteikumi, atļaujas vai saskaņojumi, tos pieprasa un saņem
pirms attiecīgās būvniecības ieceres dokumentācijas iesniegšanas institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas.
(MK 
19.11.2019.
 noteikumu Nr. 527 redakcijā, kas grozīta ar MK 
20.04.2021.
 noteikumiem Nr. 245)
15. 
(Svītrots ar MK 
20.04.2021.
 noteikumiem Nr. 245)
16. Ja jaunas būves būvniecībai institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, ir saskaņojusi būvniecības ieceres
dokumentāciju, šīs plānotās būves papildu inženiertīkla pievada būvniecībai var iesniegt minētajā institūcijā atsevišķu
būvniecības ieceres dokumentāciju. Iesniedzot atsevišķu būvniecības ieceres dokumentāciju, būvniecības
ierosinātājs pievieno iepriekš saskaņoto savietoto projektējamo ārējo inženiertīklu plānu, lai papildu inženiertīkla
pievads nepārklājas ar iepriekš saskaņoto ārējo inženiertīklu risinājumu.
(Grozīts ar MK 
26.06.2018.
 noteikumiem Nr. 361)
17. Šo noteikumu 6.
1 
1. apakšpunktā minētajā gadījumā pirms būvdarbu uzsākšanas būvniecības informācijas
sistēmā iesniedz paziņojumu par būvniecību. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas koplietošanas iekšējā inženiertīkla
ierīkošanas vai pārbūves gadījumā pievieno atbilstoša būvspeciālista apstiprinātu iekšējo inženiertīklu novietojuma
plānu, kurā norādīts iekšējā inženiertīkla novietojums būvē vai telpu grupā, uz būves stāva plāna vai telpu grupas
plāna, un izvērtējumu par daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas koplietošanas iekšējo inženiertīklu ierīkošanas vai
5
/
63
pārbūves ietekmi uz pakalpojuma pieejamību un būves nesošajām konstrukcijām. Novietojuma plānu saskaņo ar
būves vai telpu grupas īpašnieku vai, ja tāda nav, – ar tiesisko valdītāju un pakalpojuma sniedzēju, ja to ir norādījis
pakalpojuma sniedzējs. Ja tiek veiktas darbības, kas pazemina būves konstrukciju drošību, nestspēju vai noturību,
tad konstruktīvā mezgla risinājumu izstrādā būvspeciālists ēku konstrukciju projektēšanā. Institūcija, kura pilda
būvvaldes funkcijas, ir tiesīga veikt būvdarbu tiesiskuma kontroli.
(MK 
20.04.2021.
 noteikumu Nr. 245 redakcijā)
18. Šo noteikumu 6.
1 
3. apakšpunktā minētajā gadījumā, ja inženiertīkla pievada jauna būvniecība, ierīkošana vai
pārbūve plānota būvei piegulošā zemes gabala robežās un līdz būvei piegulošā zemes gabala robežai ir izbūvēts ārējā
inženiertīkla atzars, pirms būvdarbu uzsākšanas būvniecības informācijas sistēmā iesniedz paziņojumu par
būvniecību, kuram pievieno atbilstoša būvspeciālista apstiprinātu inženiertīkla pievada novietojuma plānu, kurā
norādīts inženiertīkla pievada novietojums zemes gabalā un tā ārējie izmēri, vizuāli uztveramā formā (M 1:250;
M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna vai būvju situācijas plāna (šo noteikumu 
2.2
. apakšnodaļā minētajos
gadījumos). Novietojuma plānu saskaņo ar zemes gabala īpašnieku vai, ja tāda nav, – ar tiesisko valdītāju un
pakalpojuma sniedzēju, ja to ir norādījis pakalpojuma sniedzējs, kurš inženiertīklu pievadu izmanto vai izmantos
pakalpojuma sniegšanai. Ja pakalpojuma sniedzējs, kurš inženiertīklu pievadu izmanto vai izmantos pakalpojuma
sniegšanai, nodarbina atbilstošu būvspeciālistu, tad viņš pats var izstrādāt šajā punktā noteikto inženiertīkla pievada
novietojuma plānu. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, ir tiesīga veikt būvdarbu tiesiskuma kontroli.
(MK 
20.04.2021.
 noteikumu Nr. 245 redakcijā)
18.
1
 Šo noteikumu 6.
1 
2. apakšpunktā minētajā gadījumā pirms būvdarbu uzsākšanas būvniecības informācijas
sistēmā iesniedz paziņojumu par būvniecību, kuram pievieno būvspeciālista apstiprinātu inženierbūves novietojuma
plānu zemes gabalā ar tās ārējiem izmēriem vizuāli uztveramā formā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā
plāna, būvju situācijas plāna vai inženiertīklu izvietojuma shēmas, kurā norādīta nojaucamā inženierbūve, un
skaidrojošo aprakstu par plānotajiem darbiem un darbu metodēm.
(MK 
20.04.2021.
 noteikumu Nr. 245 redakcijā)
18.
2
 Šo noteikumu 6.
1 
4. apakšpunktā minētajā gadījumā pirms būvdarbu uzsākšanas būvniecības informācijas
sistēmā iesniedz paziņojumu par būvniecību, kuram atbilstoši plānotajiem būvdarbiem pievieno būvspeciālista
apstiprinātus projektēšanas uzdevumā energoapgādes komersanta noteiktos dokumentus.
(MK 
20.04.2021.
 noteikumu Nr. 245 redakcijā)
2.2. Projektēšanas pamatnes
(Apakšnodaļas nosaukums MK 
20.04.2021.
 noteikumu Nr. 245 redakcijā)
18.
3
 Projektēšanas pamatnes ir šādas:
18.
3
 1. būvju situācijas plāns;
18.
3
 2. topogrāfiskais plāns;
18.
3
 3. situācijas plāns;
18.
3
 4. inženiertīklu izvietojuma shēma.
(MK 
20.04.2021.
 noteikumu Nr. 245 redakcijā)
19. Būvju situācijas plāns (turpmāk – būvju situācijas plāns) ir augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas,
ielu sarkano līniju, zemes vienību robežu un to kadastra apzīmējumu un zemes vienību daļu un to kadastra
apzīmējumu savietots attēlojums vizuāli uztveramā formā (M 1:50; M 1:250; M 1:500; M 1:1000).
(Grozīts ar MK 
20.04.2021.
 noteikumiem Nr. 245)
20. Būvju situācijas plānu nesagatavo, ja:
20.1. pašvaldības vai personas, kurai pašvaldība deleģējusi augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas
6
/
63
datubāzes uzturēšanu, (turpmāk – datubāzes turētājs), rīcībā nav augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas par dzelzceļa, valsts autoceļa vai pašvaldību autoceļa vai ielas aizsargjoslas teritorijas daļu, kurā
ir plānota būvdarbu veikšana;
20.2. Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta atzīme par zemes vienības robežu
neatbilstību.
21. Būvju situācijas plānu sagatavo ģeodēziskajos darbos sertificēta persona (turpmāk – mērnieks) vai datubāzes
turētājs. Būvju situācijas plānu nesagatavo datubāzes turētājs, ja tā rīcībā nav augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācija par visu zemes vienību vai teritoriju, kas noteikta augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas
sagatavošanu reglamentējošos normatīvajos aktos.
22. Būvju situācijas plānu sagatavo:
22.1. zemes vienībai vai teritorijai, kas noteikta augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas sagatavošanu
reglamentējošos normatīvajos aktos;
22.2. atbilstoši noteiktajai precizitātei normatīvajos aktos augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas
jomā;
22.3. elektroniski vektordatu formā un attēlo elektroniski vektordatu formā vai papīra izdruku veidā.
23. Būvju situācijas plāna sagatavošanai nepieciešamo informāciju tās sagatavotājs pieprasa no:
23.1. datubāzes uzturētāja – pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes datus un
ielu sarkanās līnijas;
23.2. Valsts zemes dienesta – Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas telpiskos datus
(kadastra karti) topogrāfiskās uzmērīšanas vajadzībām;
23.3. citām personām, ja tas nepieciešams.
24. Mērnieks veic mērījumu apvidū atbilstoši augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas sagatavošanu
reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, ja:
24.1. datubāzes turētāja rīcībā nav augstas detalizācijas topogrāfiskās informācija par visu zemes vienību vai
teritoriju, kas noteikta augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas sagatavošanu reglamentējošos
normatīvajos aktos, vai augstas detalizācijas topogrāfiskajā informācijā nav attēlotas apvidū esošās būves;
24.2. virszemes stāvoklis apvidū neatbilst pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskajā informācijas
datubāzē uzkrātajai topogrāfiskajai informācijai.
25. Novietojuma plānu, būvprojekta minimālā sastāvā rasējumus un būvprojekta rasējumus atbilstošā mērogā var
izstrādāt uz zemes gabala būvju situācijas plāna, izņemot šo noteikumu 
20. 
un 
26.
 punktā noteikto gadījumu.
(Grozīts ar MK 
20.04.2021.
 noteikumiem Nr. 245)
26. Būvju situācijas plāns nav izmantojums gadījumā, ja plānota otrās vai trešās grupas inženierbūves pārbūve,
mainot inženierbūves apjomu, vai ja plānota otrās vai trešās grupas inženierbūves jauna būvniecība vai novietošana.
27. Ja būvprojekta minimālā sastāvā rasējumi ir izstrādāti uz būvju situācijas plāna, tad būvprojekta rasējumus var
izstrādāt uz būvju situācijas plāna.
28. Ja būvprojekta minimālā sastāvā rasējumi ir izstrādāti uz topogrāfiskā plāna, būvprojekta rasējumus var
izstrādāt uz būvju situācijas plāna, izņemot šo noteikumu 
20. 
un 
26.
 punktā noteiktos gadījumus.
7
/
63
29. Ja novietojuma plānu, būvprojekta minimālā sastāvā rasējumus vai būvprojekta rasējumus izstrādā uz būvju
situācijas plāna, tad paskaidrojuma raksta I daļai, būvprojektam minimālajā sastāvā vai būvprojektam nepievieno
topogrāfisko plānu vai situācijas plānu, bet pievieno būvju situācijas plānu.
(MK 
20.04.2021.
 noteikumu Nr. 245 redakcijā)
29.
1
 Inženiertīklu izvietojuma shēma ir Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras sagatavotu pēdējā cikla
augstākās izšķirtspējas ortofotokaršu, ielu sarkano līniju, zemes vienību robežu un to kadastra apzīmējumu, zemes
vienību daļu un to kadastra apzīmējumu, inženiertīklu īpašnieku sagatavotu inženiertīklu novietojuma plānu
shematisks attēlojums (kompilācija) vizuāli uztveramā formā. Inženiertīklu izvietojuma shēma kā projektēšanas
pamatne ir piemērojama gaisvada elektrolīniju nojaukšanas (demontāžas) gadījumā.
(MK 
20.04.2021.
 noteikumu Nr. 245 redakcijā)
2.3. Būvniecības ieceres dokumentācija
30. Persona, ierosinot jebkura veida būvniecību, būvniecības ieceres iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
30.1. valdījuma vai lietojuma tiesības apliecinošus dokumentus, izņemot vienu no šādiem gadījumiem:
30.1.1. būvniecības ierosinātājs ir nekustamā īpašuma īpašnieks;
30.1.2. būvniecības ierosinātājs ir objekta, kuram noteikta aizsargjosla, īpašnieks vai valdītājs;
30.2. 
(svītrots ar MK 
19.11.2019.
 noteikumiem Nr. 527)
;
30.3. saskaņojumus atkarībā no būvniecības ieceres:
30.3.1. paskaidrojuma rakstu saskaņo ar:
30.3.1.1. zemes gabala īpašnieku vai, ja tāda nav, – ar tiesisko valdītāju, ja būvniecības ierosinātājs
nav zemes gabala īpašnieks vai tiesiskais valdītājs;
30.3.1.2. ostas pārvaldi un – no kuģošanas drošības viedokļa – ar attiecīgās ostas kapteini un valsts
akciju sabiedrību "Latvijas Jūras administrācija", ja būvdarbi plānoti ostas teritorijā;
30.3.1.3. trešajām personām, kuru tiesības tiek skartas (izņemot 
Būvniecības likuma
 
14.
 panta 1.
1
 un
1.
2 
daļā minēto gadījumu);
30.3.2. 
(svītrots ar MK 
20.04.2021.
 noteikumiem Nr. 245)
;
30.3.3. papildus 
Būvniecības likuma
 
15.
 panta pirmās daļas 2. punktā noteiktajam būvprojektu minimālā
sastāvā saskaņo ar:
30.3.3.1. ostas pārvaldi un – no kuģošanas drošības viedokļa – ar attiecīgās ostas kapteini un valsts
akciju sabiedrību "Latvijas Jūras administrācija", ja būvdarbi plānoti ostas teritorijā;
30.3.3.2. trešajām personām, kuru tiesības tiek skartas (izņemot 
Būvniecības likuma
 
14.
 panta 1.
1
 un
1.
2 
daļā minēto gadījumu);
30.4. citus dokumentus, atļaujas vai saskaņojumus, ja to nosaka normatīvie akti (izņemot 
Būvniecības likuma
14.
 panta 1.
1
 un 1.
2 
daļā minēto gadījumu).
(Grozīts ar MK 
25.09.2018.
 noteikumiem Nr. 607; MK 
19.11.2019.
 noteikumiem Nr. 527)
31. Ja plānotajiem ārējo inženiertīklu būvdarbiem ir nepieciešama būvatļauja, būvprojektu minimālā sastāvā, ciktāl
tas attiecas uz ārējiem inženiertīkliem, var nesaskaņot ar zemes gabala īpašnieku vai, ja tāda nav, – ar tiesisko
valdītāju, ja par konkrēto būvniecības ieceri ne vēlāk kā septiņas dienas pirms būvniecības iesnieguma iesniegšanas
institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, rakstiski ir informēts zemes gabala īpašnieks vai, ja tāda nav, – tiesiskais
8
/
63
valdītājs. Šajā gadījumā būvniecības ieceres iesniegumam papildus pievieno dokumentu, kas apliecina, ka atbilstošie
paziņojumi nosūtīti apdrošinātas vēstules ar saturu veidā, un būvprojekta minimālā sastāvā skaidrojošajā aprakstā
norāda informāciju par zemes gabala īpašnieku vai, ja tādu nav, – tiesisko valdītāju, informēšanu (zemes vienības
kadastra apzīmējums; zemes gabala īpašnieku vai, ja tāda nav, tad tiesiskā valdītāja nosaukums vai vārds un
uzvārds, informācijas nosūtīšanas vai informēšanas datums). Ar zemes gabala īpašnieku vai, ja tāda nav, – ar
tiesisko valdītāju ir saskaņojams būvprojekts, ja normatīvajā aktā nav noteikts citādi.
(Grozīts ar MK 
26.06.2018.
 noteikumiem Nr. 361; MK 
20.04.2021.
 noteikumiem Nr. 245)
32. Personas saskaņojumu (izņemot 
Būvniecības likuma
 
14.
 panta 1.
1
 un 1.
2 
daļā minēto gadījumu) noformē kā
atsevišķu vienošanos tā, lai no tās izrietētu nepārprotama personas piekrišana būvniecības iecerei. Ja būvniecības
ieceres dokumentāciju izstrādā papīra dokumentu formā, trešo personu saskaņojumu var noformēt uz projektējamās
teritorijas vispārīgā plāna ar inženierbūvju piesaisti zemes gabalam (turpmāk – būvprojekta ģenerālplāns) vai
paskaidrojuma raksta novietojuma plāna.
(MK 
19.11.2019.
 noteikumu Nr. 527 redakcijā, kas grozīta ar MK 
20.04.2021.
 noteikumiem Nr. 245)  
33. Ierosinot būvniecību šo noteikumu 
6.
2 
punktā
 minētajos gadījumos (izņemot elektroenerģijas sadalnes jaunas
būvniecības un pārbūves gadījumu), institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz paskaidrojuma raksta I daļu,
kurai pievieno šo noteikumu 
30.
 punktā minētos dokumentus, kā arī šādus dokumentus:
33.1. šo noteikumu 6.
2 
1., 6.
2 
2., 6.
2 
3., 6.
2 
4. un 6.
2 
7. apakšpunktā minētajos gadījumos pievieno:
33.1.1. topogrāfisko plānu, būvju situācijas plānu, inženiertīklu izvietojuma shēmu (šo noteikumu
2.2
. apakšnodaļā minētajos gadījumos) vai situācijas plānu;
33.1.2. dokumentus saskaņā ar tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem;
33.1.3. skaidrojošu aprakstu par plānoto būvniecības ieceri, plānotās būvdarbu veikšanas vietas
fotofiksācijas, izvērtējumu, vai pieļaujama būves izmantošana būvdarbu laikā, un izmantošanas
nosacījumus, sadalījumu būves kārtās ar tajā ietveramo apjomu (ja paredz būvdarbus vai objekta nodošanu
ekspluatācijā pa būves kārtām);
33.1.4. grafiskos dokumentus ar inženierbūves vizuālo risinājumu (izņemot inženierbūves nojaukšanu);
33.1.5. garenprofila rasējumu, ja plānots būvēt inženiertīkla pievadu;
33.1.6. novietojuma plānu, kurā norādīts inženierbūves novietojums zemes gabalā un tās ārējie izmēri,
vizuāli uztveramā formā (M 1:50; M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz:
33.1.6.1. topogrāfiskā plāna, būvju situācijas plāna vai inženiertīklu izvietojuma shēmas (šo noteikumu
2.2
. apakšnodaļā minētajos gadījumos), ja būvdarbi paredzēti pilsētas teritorijā;
33.1.6.2. situācijas plāna, topogrāfiskā plāna, būvju situācijas plāna vai inženiertīklu izvietojuma
shēmas (šo noteikumu 
2.2
. apakšnodaļā minētajos gadījumos) visos citos gadījumos;
33.1.7. ražotāja gatavā būvizstrādājuma tehnisko dokumentāciju, ja ir plānota inženierbūves novietošana;
33.1.8. galvenos konstruktīvos mezglus (karogu masta vai sezonas inženierbūves novietošanas gadījumā);
33.1.9. detalizāciju atbilstoši projektēšanas līgumam (piemēram, būvizstrādājumu specifikāciju);
33.2. šo noteikumu 6.
2 
5. apakšpunktā minētajos gadījumos (otrās un trešās grupas inženierbūves
atjaunošanai) papildus pievieno:
33.2.
1.
 grafiskos dokumentus ar inženierbūves vizuālo risinājumu, ja inženierbūvei ir plānota virszemes
daļa (neattiecas uz līnijveida inženierbūvi (apgaismes inženierbūve, elektrotīkls, elektrolīnija, tramvaju ceļš,
lidlauku skrejceļš, ārējais inženiertīkls)) un minētajos dokumentos ir parādītas inženierbūvē plānotās
izmaiņas vai plānotie funkcionālie vai tehniskie uzlabojumi;
33.2.2. plānotās būvdarbu veikšanas vietas fotofiksācijas;
9
/
63
33.2.3. teritorijas vertikālo plānojumu (neattiecas uz līnijveida inženierbūvi un inženierbūvi, kurai nav
virszemes daļas);
33.2.4. labiekārtojuma un apstādījumu plānu, ja ir nepieciešami labiekārtošanas vai stādīšanas darbi;
33.2.5. darbu organizēšanas projektu;
33.3. šo noteikumu 6.
2 
6. apakšpunktā minētajos gadījumos (otrās vai trešās grupas inženierbūves
nojaukšanai) papildus pievieno:
33.3.1. zemes gabala inženierizpētes dokumentus vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos;
33.3.2. skaidrojošu aprakstu, kurā norādīta vispārīga informācija par inženierbūves tehniskajiem rādītājiem,
lietošanas veidu atbilstoši būvju klasifikācijai, teritorijas sakārtošanu pēc nojaukšanas darbu pabeigšanas,
kā arī paredzēto nojaukšanas metodi un termiņiem;
33.3.3. ģenerālplānu atbilstošā vizuāli uztveramā formā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā
plāna, būvju situācijas plāna vai inženiertīklu izvietojuma shēmas (šo noteikumu 
2.2
. apakšnodaļā
minētajos gadījumos);
33.3.4. savietoto demontējamo inženiertīklu plānu atbilstošā vizuāli uztveramā formā (M 1:250; M 1:500;
M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna, būvju situācijas plāna vai inženiertīklu izvietojuma shēmas (šo noteikumu
2.2
. apakšnodaļā minētajos gadījumos).
(MK 
20.04.2021.
 noteikumu Nr. 245 redakcijā, kas grozīta ar MK 
30.11.2021.
 noteikumiem Nr. 777)
33.
1
 Ja elektroenerģijas sadalnes jauna būvniecība un pārbūve paredzēta UNESCO pasaules kultūras un dabas
mantojuma vietās, pilsētbūvniecības pieminekļa, kultūras pieminekļa vai apbūves aizsardzības teritorijā un to
aizsardzības zonā, kā arī ja paredzēts kalt aili ēkas sienā sadalnes ievietošanai, institūcijā, kura pilda būvvaldes
funkcijas, iesniedz paskaidrojuma raksta I daļu, kurai pievieno šo noteikumu 
30.
 punktā minētos dokumentus, kā arī
šādus dokumentus:
33.
1
 1. topogrāfisko plānu, būvju situācijas plānu (šo noteikumu 
2.2
. apakšnodaļā minētajos gadījumos) vai
situācijas plānu;
33.
1
 2. grafiskos dokumentus ar inženierbūves vizuālo risinājumu. Ja tiek plānots sadalni ievietot ēkas sienā
iekaltā ailē, minētajos dokumentos papildus iekļauj konstruktīvā mezgla risinājumu, kurā atkarībā no sienas
tipa, biezuma, būvizstrādājuma un ēkas stāvu skaita veikti aprēķini un noteikta dimensiju pārsedzes marka un
tips, sienas konstrukcijas aizsardzības pasākumi pret bojājumiem klimatisko apstākļu ietekmē, kā arī norāda
nepieciešamo urbumu pārsedzi standarta kabeļu aizsargcauruļu (diametrs no 110 mm līdz 125 mm)
ievietošanai, ja iekaltais caurums horizontālā virzienā pārsniedz 280 mm, bet, ja tiek iekalta sadalne, norāda
arī sienas biezuma kontrolmērījumus;
33.
1
 3. skaidrojošajā aprakstā norāda veicamo darbu tehnoloģisko aprakstu pa posmiem, norādot ailes
kalšanas tehnoloģiju, būvdarbu apjomu un būvizstrādājumu uzskaitījumu.
(MK 
20.04.2021.
 noteikumu Nr. 245 redakcijā)
34. 
(Svītrots ar MK 
20.04.2021.
 noteikumiem Nr. 245)
35. Paskaidrojuma raksta I daļai nepievieno šo noteikumu 33.1.6. apakšpunktā noteikto novietojuma plānu, ja
atjaunojamā inženierbūve nav līnijveida inženierbūve un vienlaikus ar inženierbūves atjaunošanu nav plānots veikt citu
būvju būvdarbus, teritorijas labiekārtošanu vai apstādījumu veidošanu.
(Grozīts ar MK 
20.04.2021.
 noteikumiem Nr. 245)
36. 
(Svītrots ar MK 
20.04.2021.
 noteikumiem Nr. 245)
37. Ierosinot otrās vai trešās grupas inženierbūves būvniecību, uz kuru attiecas šo noteikumu 
6.
3 
punkts
,
institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz būvniecības iesniegumu, kuram pievieno šo noteikumu 
30.
 punktā 
10
/
63
institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz būvniecības iesniegumu, kuram pievieno šo noteikumu 
30.
 punktā
minētos dokumentus un būvprojektu minimālā sastāvā. Būvprojekts minimālā sastāvā ietver šādus dokumentus:
37.1. skaidrojošu aprakstu, kurā norādīta informācija par:
37.1.1. nekustamo īpašumu, kurā paredzēts īstenot būvniecības ieceri:
37.1.1.1. zemes vienības kadastra apzīmējumu;
37.1.1.2. inženierbūves kadastra apzīmējumu, ja tai tāds piešķirts;
37.1.1.3. īpašnieku vai, ja tāda nav, – ar tiesisko valdītāju;
37.1.2. plānoto būvniecības veidu;
37.1.3. plānoto būvdarbu apjomu un veikšanas metodi;
37.1.4. plānoto būvniecībā radušos atkritumu apsaimniekošanu, to apjomu un pārstrādes vai apglabāšanas
vietu;
37.1.5. plānotajiem vides pieejamības risinājumiem, ja attiecīgā veida inženierbūvēm atbilstoši
normatīvajiem aktiem ir nodrošināma vides pieejamība;
37.1.6. plānotajiem aizsargājamo kultūras pieminekļu un to kultūrvēsturiskās vides pārveidojumiem, ja
būvniecības ieceri plānots īstenot kultūras pieminekļa aizsargjoslā;
37.2. būvprojekta ģenerālplānu atbilstošā vizuāli uztveramā formā (M 1:50; M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz
topogrāfiskā plāna vai būvju situācijas plāna (šo noteikumu 
2.2
. apakšnodaļā minētajos gadījumos);
37.3. grafiskos dokumentus ar inženierbūves vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm, ja inženierbūvei ir
plānota virszemes daļa (neattiecas uz nojaukšanu un līnijveida inženierbūvju būvdarbiem);
37.4. raksturīgus griezumus ar augstuma atzīmēm (neattiecas uz inženierbūves atjaunošanu vai nojaukšanu);
37.5. labiekārtošanas risinājuma plānu, ja ir nepieciešams labiekārtojums;
37.6. transporta un gājēju kustības organizācijas aprakstu, ja būvniecības ieceri vai tās daļu ir plānots īstenot
ceļu vai ielu zemes nodalījuma joslā;
37.7. ražotāja gatavā būvizstrādājuma tehnisko dokumentāciju, ja ir plānota inženierbūves novietošana;
37.8. rasējumus, norādot inženierbūves kārtu robežas un secību, un papildu skaidrojošu aprakstu, ja
būvniecība vai nodošana ekspluatācijā ir plānota pa būves kārtām;
37.9. informāciju par konkrētas Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvā regulējuma piemērošanu, ja plānota
būvprojekta izstrāde, piemērojot Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālo standartu un būvnormatīvu
tehniskās prasības.
(Grozīts ar MK 
20.04.2021.
 noteikumiem Nr. 245)
38. Ja ekspluatācijā pieņemtas inženierbūves stāvoklis neatbilst 
Būvniecības likuma
 
9.
 pantā noteiktajām
būtiskajām prasībām attiecībā uz būves lietošanas drošību, mehānisko stiprību un stabilitāti un pašvaldība ir
pieņēmusi lēmumu par šādas inženierbūves konservāciju, būvniecības ierosinātājs iesniedz institūcijā, kura pilda
būvvaldes funkcijas, paskaidrojuma raksta I daļu, kurai pievieno šo noteikumu 
30. 
un 
32.
 punktā minētos
dokumentus, kā arī šādus dokumentus:
38.1. 
(svītrots ar MK 
19.11.2019.
 noteikumiem Nr. 527)
;
38.2. inženierbūves konservācijas darbu veikšanas projektu, kurš ietver:
38.2.1. skaidrojošu aprakstu par konservācijas veikšanu;
11
/
63
38.2.2. nepieciešamo konservācijas darbu sarakstu;
38.2.3. risinājumus būvkonstrukciju noturības zudumu un inženierbūves elementu turpmākas bojāšanās
novēršanai;
38.2.4. risinājumus bīstamības cilvēku dzīvībai un veselībai vai videi novēršanai;
38.3. kultūrvēsturiskās inventarizācijas aktu, ja inženierbūve ir kultūras piemineklis;
38.4. darbu organizēšanas projektu, ja pašvaldība lēmumā par inženierbūves konservāciju to ir norādījusi;
38.5. citus dokumentus, kas raksturo inženierbūvi un ir nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
(Grozīts ar MK 
26.06.2018.
 noteikumiem Nr. 361; MK 
25.09.2018.
 noteikumiem Nr. 607; MK 
19.11.2019.
noteikumiem Nr. 527)
39. Ja ekspluatācijā pieņemtas inženierbūves stāvoklis neatbilst 
Būvniecības likuma
 
9. pantā
 noteiktajām
būtiskajām prasībām attiecībā uz būves lietošanas drošību, mehānisko stiprību un stabilitāti vai nonākusi tādā
tehniskā stāvoklī, ka kļuvusi bīstama, bet pašvaldības lēmums nav pieņemts, personai ir tiesības ierosināt šādas
inženierbūves konservāciju, piemērojot šajos noteikumos noteikto kārtību un iesniedzot attiecīgos dokumentus.
(Grozīts ar MK 
26.06.2018.
 noteikumiem Nr. 361)
3. Būvniecības ieceres izskatīšana
40. Paskaidrojuma raksta I daļu un šo noteikumu 
38.
 punktā minētos dokumentus iesniedz institūcijā, kura pilda
būvvaldes funkcijas, pašvaldības lēmumā par inženierbūves konservāciju norādītajā termiņā.
(Grozīts ar MK 
26.06.2018.
 noteikumiem Nr. 361; MK 
25.09.2018.
 noteikumiem Nr. 607)
41. Saņemot būvniecības ieceres iesniegumu, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, 
vispārīgajos
būvnoteikumos
 noteiktajos termiņos izskata būvniecības ieceres atbilstību normatīvajiem aktiem un pieņem lēmumu
atbilstoši 
Būvniecības likuma
 
14.
 panta trešajai daļai.
(MK 
21.06.2022.
 noteikumu Nr. 387 redakcijā)
41.
1
 Būvniecības ierosinātājs ir tiesīgs uzsākt būvdarbus atbilstoši būvniecības informācijas sistēmā iesniegtajam
paziņojumam par būvniecību. Paziņojumam pievienoto tehnisko risinājumu izstrādā un būvniecības informācijas
sistēmā apstiprina būvspeciālists attiecīgajā projektēšanas jomas darbības sfērā. Institūcija, kura pilda būvvaldes
funkcijas, ir tiesīga veikt būvdarbu tiesiskuma kontroli attiecībā uz būvniecības informācijas sistēmā saņemto
paziņojumu par būvniecību.
(MK 
20.04.2021.
 noteikumu Nr. 245 redakcijā)
41.
2
 
Būvniecības likuma
 
14.
1
panta pirmo daļu attiecībā uz atzīmes veikšanu ar noklusējumu piemēro šo
noteikumu 
6.
2
3.
, 
6.
2
4.
, 
6.
2
5.
, 
6.
2
6.
, 
6.
2
7.
 (izņemot otrās grupas urbumu jaunu būvniecību vai ierīkošanu) un 
6.
2
8.
apakšpunktā
 minētajos gadījumos.
(MK 
21.06.2022.
 noteikumu Nr. 387 redakcijā; sk. 
213. punktu
)
42. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, pieņemot lēmumu par būvniecības ieceres akceptu saskaņā ar
Būvniecības likuma
 
14.
 panta trešās daļas 1. punktu, izdod būvniecības informācijas sistēmā (strukturēto datu veidā)
būvatļauju, kurā ietver būvniecības iesnieguma 1.1.1., 1.1.2., 1.2., 1.3., 1.4., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.6., 2.7.1., 2.7.2.,
2.7.3., 2.7.4., 2.8. apakšpunktā, 3. un 5. punktā norādīto informāciju par būvniecības ieceri, kā arī būvatļaujas
nosacījumus un to izpildes termiņus.
(MK 
25.09.2018.
 noteikumu Nr. 607 redakcijā, kas grozīta ar MK 
20.04.2021.
 noteikumiem Nr. 245)
43. Ja būvprojekts minimālā sastāvā ārējo inženiertīklu būvdarbiem nav saskaņots ar zemes gabala īpašnieku vai,
ja tāda nav, – ar tiesisko valdītāju, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, būvatļaujā ietver projektēšanas
nosacījumu par būvprojekta risinājumu saskaņošanu ar zemes gabala īpašnieku vai, ja tāda nav, – ar tiesisko
12
/
63
valdītāju.
(Grozīts ar MK 
26.06.2018.
 noteikumiem Nr. 361)
44. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, pieņemot lēmumu par būvniecības ieceres akceptu saskaņā ar
Būvniecības likuma
 
14.
 panta trešās daļas 2. punktu, par to izdara atzīmi būvniecības informācijas sistēmā.
(MK 
19.11.2019.
 noteikumu Nr. 527 redakcijā)
45. 
(Svītrots ar MK 
20.04.2021.
 noteikumiem Nr. 245)
46. Paskaidrojuma raksta (izņemot sezonas inženierbūves) inženierbūvju būvdarbiem spēkā esības termiņš ir pieci
gadi, skaitot no akcepta pieņemšanas dienas. Paskaidrojuma raksts inženierbūvju būvdarbiem ir īstenojams tā spēkā
esības termiņā. Ja paredzēta inženierbūves konservācija, paskaidrojuma rakstā īstenošanas termiņu nosaka, ņemot
vērā attiecīgās pašvaldības lēmumu par inženierbūves konservāciju (ja tāds ir pieņemts).
(MK 
20.04.2021.
 noteikumu Nr. 245 redakcijā)
4. Paskaidrojuma rakstā un būvatļaujā iekļaujamie nosacījumi
(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 
25.09.2018.
 noteikumiem Nr. 607; MK 
20.04.2021.
 noteikumiem Nr. 245)
47. Paskaidrojuma rakstā iekļauj būvdarbu uzsākšanas nosacījumus, ietverot prasību par informācijas sniegšanu
par būvdarbu veicēju. Ja paredzēts publisko tiesību juridiskās personas vai Eiropas Savienības politikas instrumentu
finansējums, papildus iesniedz informāciju par atbildīgajiem būvspeciālistiem (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs un
darbības sfēra, būvdarbu veicēja nosaukums un būvkomersanta reģistrācijas numurs, būvdarbu līguma un
būvuzraudzības līguma datums un numurs, līguma darbības termiņš (datums no–līdz) un līguma summa (
euro
)).
(MK 
20.04.2021.
 noteikumu Nr. 245 redakcijā)
48. Būvatļaujā iekļauj:
48.1. projektēšanas nosacījumus, ietverot:
48.1.
1. 
institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedzamās būvprojekta daļas un citas prasības
būvprojekta detalizācijai atbilstoši pašvaldības apbūves noteikumiem saskaņā ar 
Būvniecības likuma
15.
 panta piekto daļu;
48.1.2. prasības par saskaņojumiem no valsts un pašvaldību institūcijām;
48.1.3. prasības par saskaņojumiem inženiertīklu pieslēgumiem (atslēgumiem) un to šķērsojumiem;
48.1.4. prasības par būvprojekta risinājumu saskaņošanu ar zemes gabala īpašnieku vai, ja tāda nav, – ar
tiesisko valdītāju, ja šādas tiesības pielīgtas vai ja būvprojekts minimālā sastāvā nav saskaņots ar zemes
gabala īpašnieku vai, ja tāda nebija, – ar tiesisko valdītāju, vai par to informēšanu;
48.1.5. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos – prasības par citiem dokumentiem, atļaujām vai
saskaņojumiem;
48.2. būvdarbu uzsākšanas nosacījumus, ietverot:
48.2.1. iesniedzamo informāciju par atbildīgajiem būvspeciālistiem (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs un
darbības sfēra, būvdarbu veicēja nosaukums un būvkomersanta reģistrācijas numurs, būvdarbu līguma,
būvuzraudzības un autoruzraudzības līguma datums un numurs, līguma darbības termiņš (datums no–līdz)
un līguma summa (
euro
));
48.2.2. prasības būvdarbu procesu fiksēšanai nepieciešamajiem dokumentiem (būvuzraudzības plāns, ja
tiek veikta būvuzraudzība);
48.2.3. prasību iesniegt būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas un atbildīgo
būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises;
13
/
63
48.2.4. prasību iesniegt citus dokumentus, ja to paredz normatīvie akti;
48.3. termiņus būvatļaujas nosacījumu izpildei.
(MK 
20.04.2021.
 noteikumu Nr. 245 redakcijā)
49. 
(Svītrots ar MK 
20.04.2021.
 noteikumiem Nr. 245)
50. Būvatļaujā iekļautie nosacījumi būvdarbu uzsākšanai izpildāmi piecu gadu laikā no dienas, kad būvniecības
informācijas sistēmā izdarīta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi.
(MK 
19.11.2019.
 noteikumu Nr. 527 redakcijā)
5. Sabiedrības informēšana
51. Par saņemto būvatļauju būvniecības ierosinātājs 
Būvniecības likuma
 
14.
 panta septītajā daļā noteiktajā
termiņā informē sabiedrību, izvietojot būvtāfeli (formātā, ne mazākā par A 1, no materiāla, kas ir izturīgs pret
apkārtējo vidi) zemes gabalā, kurā atļauta būvniecība, šādos gadījumos:
51.1. otrās grupas inženierbūves jauna būvniecība, novietošana vai pārbūve (neattiecas uz līnijveida
inženierbūvi);
51.2. trešās grupas inženierbūves jauna būvniecība un pārbūve (neattiecas uz līnijveida inženierbūvi).
(Grozīts ar MK 
26.06.2018.
 noteikumiem Nr. 361; MK 
20.04.2021.
 noteikumiem Nr. 245)
52. Būvtāfeli neizvieto, ja par būvniecības ieceri rīkota publiska apspriešana.
53. Būvtāfeli izvieto uz laiku, kas nav īsāks par būvatļaujas apstrīdēšanas laiku.
54. Būvtāfeli pilsētās vai ciemos novieto vērstu pret publisku vietu, bet ārpus pilsētām vai ciemiem – vērstu pret
autoceļu. Būvtāfelē norāda šādas ziņas:
54.1. būvniecības iecere (būvniecības veids un adrese);
54.2. būvniecības ierosinātājs (fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums, adrese,
reģistrācijas numurs);
54.3. būvprojekta izstrādātājs (fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta numurs un darbības sfēra vai
juridiskās personas nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs);
54.4. būvniecības ieceres plāns ar inženierbūves novietojumu;
54.5. informācija par būvatļaujas spēkā stāšanās laiku, lēmuma pieņemšanas datumu un numuru.
(Grozīts ar MK 
26.06.2018.
 noteikumiem Nr. 361; MK 
20.04.2021.
 noteikumiem Nr. 245)
6. Projektēšana
6.1. Būvprojekta izstrādāšana un tā sastāvs
55. Saņemot būvatļauju, būvniecības ierosinātājs organizē būvatļaujas projektēšanas nosacījumu
izpildi. Nepieciešamos tehniskos vai īpašos noteikumus pieprasa attiecīgajām institūcijām, ja tie nav saņemti,
14
/
63
izstrādājot būvprojektu minimālā sastāvā.
(Grozīts ar MK 
26.06.2018.
 noteikumiem Nr. 361)
56. Būvprojektu izstrādā latviešu valodā. Pēc būvniecības ierosinātāja vēlēšanās būvprojekta tekstuālo daļu var
tulkot svešvalodā. Svešvalodā izstrādātā būvprojekta tekstuālā daļa tulkojama latviešu valodā.
(Grozīts ar MK 
26.06.2018.
 noteikumiem Nr. 361)
57. Būvprojekta izstrādātājs izstrādā būvprojektu tādā apjomā, kāds noteikts šajos noteikumos un ir nepieciešams
būvniecības ieceres īstenošanai, kā arī norādīts būvatļaujā.
58. Saskaņojot ar institūciju, kura pilda būvvaldes funkcijas, būvprojektu var izstrādāt, piemērojot Eiropas
Savienības dalībvalstu nacionālo standartu un būvnormatīvu tehniskās prasības. Nav pieļaujama vienlaikus vairāku
Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālo standartu vai būvnormatīvu piemērošana viena konstruktīvā elementa vai
vienas inženiertehniskās sistēmas projektēšanā viena objekta būvprojektā.
(Grozīts ar MK 
26.06.2018.
 noteikumiem Nr. 361)
59. Būvprojektu, kura izstrādi un īstenošanu Latvijas Republikas teritorijā vismaz 40 % apmērā finansē
starptautiskās finanšu institūcijas, Eiropas Savienība vai tās dalībvalstis (ja attiecīgās investīcijas nav jāatmaksā),
var izstrādāt, piemērojot investētāja būvnormatīvus, ja tie nav pretrunā ar Eiropas standartizācijas organizācijas
standartiem. Uz minēto būvprojektu un tā īstenošanu attiecas pārējās 
Būvniecības likumā
 un šajos noteikumos
noteiktās prasības. Piemērojot investētāja būvnormatīvus, tie nedrīkst pazemināt nacionālajos normatīvajos aktos
inženierbūvei noteiktās būtiskās prasības.
60. 
(Svītrots ar MK 
25.09.2018.
 noteikumiem Nr. 607)
61. 
(Svītrots ar MK 
25.09.2018.
 noteikumiem Nr. 607)
62. 
(Svītrots ar MK 
25.09.2018.
 noteikumiem Nr. 607)
63. Otrās grupas inženierbūves būvprojektam ir šādas sastāvdaļas:
63.1. vispārīgā daļa:
63.1.1. projektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti (ja atbilstoši normatīvajiem aktiem
nepieciešams tehniskās apsekošanas atzinums, norāda tehniskās apsekošanas atzinuma datumu un
numuru būvniecības informācijas sistēmā);
63.1.2. zemes gabala inženierizpētes dokumenti vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos;
63.1.3. skaidrojošs apraksts, kurā norādīta vispārīga informācija par inženierbūves tehniskajiem rādītājiem
un lietošanas veidu atbilstoši būvju klasifikācijai (norādot klasifikācijas četrciparu kodu), kā arī vispārīga
informācija par vides pieejamību publiskām inženierbūvēm;
63.1.4. vispārīgo rādītāju lapa;
63.1.5. būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā vizuāli uztveramā formā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz
topogrāfiskā plāna vai būvju situācijas plāna (šo noteikumu 
2.2
. apakšnodaļā minētajos gadījumos);
63.1.6. savietotais projektējamo ārējo inženiertīklu plāns atbilstošā vizuāli uztveramā formā (M 1:250;
M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna vai būvju situācijas plāna (šo noteikumu 
2.2
. apakšnodaļā
minētajos gadījumos), ja inženierbūves darbības nodrošināšanai vai vienlaikus ar to plānots būvēt ārējos
inženiertīklus;
63.1.7. teritorijas vertikālais plānojums (neattiecas uz līnijveida inženierbūvi vai inženierbūvi, kurai nav
virszemes daļas);
15
/
63
63.1.8. labiekārtojuma un apstādījumu plāns, ja ir nepieciešami labiekārtošanas vai stādīšanas darbi;
63.2. arhitektūras daļa inženierbūvei (neattiecas uz līnijveida inženierbūvi vai inženierbūvi, kurai nav virszemes
daļas):
63.2.1. grafiskie dokumenti ar inženierbūves vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm;
63.2.2. raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm;
63.2.3. būvizstrādājumu specifikācijas;
63.3. būvkonstrukciju daļa:
63.3.1. tehniskās shēmas, konstrukciju plāni, griezumi, mezgli;
63.3.2. būvizstrādājumu uzstādīšanas un nostiprināšanas zīmējumi un apraksti;
63.3.3. būvizstrādājumu specifikācijas;
63.3.4. vides aizsardzības pasākumi;
63.4. inženierbūvei nepieciešamo attiecīgo inženiertīklu daļas (piemēram, ūdensapgāde un kanalizācija,
elektroapgāde, elektronisko sakaru tīkli, drošības sistēmas):
63.4.1. risinājumi, pieslēguma shēmas, griezumi un aprēķini;
63.4.2. būvizstrādājumu specifikācijas;
63.4.3. vides aizsardzības pasākumi;
63.5. citas inženierrisinājumu daļas, ja tādas nepieciešamas;
63.6. darbu organizēšanas projekts.
(MK 
20.04.2021.
 noteikumu Nr. 245 redakcijā)
63.
1
 Elektroenerģijas inženierbūvei būvprojektā papildus ietver šādas sastāvdaļas un dokumentu kopumus:
63.
1
 1. gaisvadu elektrolīnijām – elektrolīnijas trases plāns derīgā topogrāfiskajā plānā pilsētās un ciemos ar
mērogu no 1:250 līdz 1:2000, lauku apvidos ar mērogu no 1:1000 līdz 1:10000, šķērsojumos ar inženiertīkliem
un būvēm – trases plāns un garenprofils horizontālā griezumā ar mērogu 1:500, šķērsojumos ar pazemes un
virszemes inženiertīklu un citu šķēršļu šķērsojuma vietām – vertikālā griezumā ar mērogu 1:50;
63.
1
 2. kabeļu elektrolīnijām – elektrolīnijas trases plāns derīgā topogrāfiskajā plānā pilsētās un ciemos ar
mērogu no 1:250 līdz 1:2000, lauku apvidos ar mērogu no 1:1000 līdz 1:10000, šķērsojumos ar inženiertīkliem
un būvēm – trases plāns un garenprofils horizontālā griezumā ar mērogu 1:500, vertikālā griezumā ar mērogu
1:50, bet, ja izmanto beztranšeju kabeļu guldīšanas metodi (caurduršanas metodi), – vertikālā griezumā ar
mērogu 1:50 ar šķērsojošiem vai blakus esošiem pazemes inženiertīkliem, to tehniskajiem datiem un
augstuma atzīmēm;
63.
1
 3. vietās ar blīvu inženiertīklu izvietojumu un sarežģītu konstruktīvo risinājumu attēlošanai izmanto
mērogu ar mērogu no 1:50 līdz 1:250.
(MK 
20.04.2021.
 noteikumu Nr. 245 redakcijā)
63.
2
 Standartizētām transformatoru apakšstacijām un sadales punktiem ar spriegumu līdz 20 kilovoltiem
būvprojektā papildus ietver šādas sastāvdaļas un dokumentu kopumus:
63.
2
 1. elektrotīkla pievienojuma konstruktīvais risinājums;
16
/
63
63.
2
 2. transformatoru apakšstaciju shēmas;
63.
2
 3. transformatoru apakšstaciju konstruktīvie risinājumi;
63.
2
 4. signalizācija un tālvadība.
(MK 
20.04.2021.
 noteikumu Nr. 245 redakcijā)
63.
3
 Ja elektrotīkla nominālais spriegums ir zemāks par 110 kilovoltiem, būvprojektā papildus ietver šādas
sastāvdaļas un dokumentu kopumus:
63.
3
 1. pārejas pār šķēršļiem un šķērsojumi ar inženiertīkliem – mērogā 1:50;
63.
3
 2. nepieciešamie elektriskie un mehāniskie aprēķini;
63.
3
 3. aizsardzība pret pārspriegumiem un zemējumi;
63.
3
 4. aizsardzība pret īsslēgumiem, pārslodzēm;
63.
3
 5. elektroenerģijas uzskaites risinājums;
63.
3
 6. projektēšanas uzdevumā noteiktie aprēķini un risinājumi.
(MK 
20.04.2021.
 noteikumu Nr. 245 redakcijā)
64. Ja inženierbūvē plānoti telpu būvdarbi, būvprojekta arhitektūras daļai pievieno telpu plānus ar telpu izmēriem
un sadalījumu telpu grupās un telpu grupu lietošanas veidu eksplikāciju.
65. Trešās grupas inženierbūvei būvprojektā papildus ietver šādas sastāvdaļas un dokumentu kopumus:
65.1. būvkonstrukciju daļā:
65.1.1. konstrukciju būtiskāko slodžu uzņemšanas mezglu detalizācija;
65.1.2. būvkonstrukciju detalizēta aprēķinu atskaite, kurā norādītas visas slodzes, slodžu shēmas un
kopējais aprēķina modelis;
65.1.3. grafiskā daļa, kas ietver konstrukciju plānus, griezumus, izklājumus un mezglus;
65.2. ugunsdrošības pasākumu pārskats (izņemot līnijveida inženierbūves):
65.2.1. apraksts, kas ietver inženierbūves ugunsdrošības raksturlielumus;
65.2.2. ģenerālplāna ugunsdrošības risinājumi (inženierbūvju izvietošana, ārējo inženiertīklu izbūve,
ugunsdzēsības un glābšanas darbu nodrošināšana);
65.2.3. ugunsdrošības prasības būvkonstrukcijām un risinājumiem (piemēram, ugunsbīstamības risku
izvērtēšana un ugunsbīstamo zonu apraksts, inženierbūvju ugunsnoturības pakāpes, prasības nesošām un
norobežojošām būvkonstrukcijām, to ugunsizturības robežas un ugunsreakcijas klases, prasības
būvkonstrukciju apdarei, ugunsslodze, dūmu aizsardzības risinājumi, prasības pret uguns un dūmu
izplatīšanos ugunsgrēka gadījumā, speciālie ugunsdrošības pasākumi, ņemot vērā inženierbūvju īpatnības);
65.2.4. evakuācijas nodrošināšana inženierbūvēm;
65.2.5. sprādziena aizsardzības risinājumi, ja inženierbūve plānota sprādzienbīstamas vielas
transportēšanai, ražošanai, apstrādei vai ieguvei;
65.2.6. ugunsaizsardzības sistēmas (ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma,
17
/
63
stacionāra ugunsdzēsības sistēma, ugunsgrēka izziņošanas sistēma, dūmu un karstuma kontroles
sistēmas);
65.2.7. inženiertehnisko sistēmu ugunsdrošības risinājumi;
65.2.8. nepārtrauktas elektroapgādes nodrošināšana ugunsaizsardzības sistēmām;
65.2.9. īpašie ugunsdrošības pasākumi ekspluatācijas laikā;
65.3. 
(svītrots ar MK 
19.11.2019.
 noteikumiem Nr. 527)
.
(Grozīts ar MK 
20.04.2021.
 noteikumiem Nr. 245)
65.
1
 110 kilovoltu vai 330 kilovoltu elektrolīnijām būvprojektā papildus ietver šādas sastāvdaļas un dokumentu
kopumus:
65.
1
 1. elektrolīnijas trasi šķērsojošo inženiertīklu saraksts, kurā norādīti to tehniskie dati, piederība,
nepieciešamie saskaņojumi un darbi, lai nodrošinātu šķērsojumu atbilstību inženiertīklu jomu
reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem;
65.
1
 2. vadu, aizsargtrošu, optisko aizsargkabeļu un optisko piekarkabeļu nokaru tabulas, kurās norādīti
regulēšanas nostiepumi;
65.
1
 3. izolatoru virteņu komplektācijas saraksts;
65.
1
 4. balstu rasējumi vai standartrisinājumu norādes;
65.
1
 5. balstu un balstu pamatu uzstādīšanas un nostiprināšanas zīmējumi;
65.
1
 6. kabeļu savienošanas uzmavu un kabeļu gala uzmavu uzstādīšanas zīmējumi;
65.
1
 7. nepieciešamie elektriskie un mehāniskie aprēķini (piemēram, vadu un balstu aprēķini, optisko kabeļu un
aizsargtroses izvēles aprēķini);
65.
1
 8. darbu organizēšanas projekts, ja tas paredzēts projektēšanas uzdevumā.
(MK 
20.04.2021.
 noteikumu Nr. 245 redakcijā)
65.
2
 Apakšstacijai vai sadalietaisei un hidroelektrostacijas hidrotehniskajai būvei būvprojektā (izņemot
standartizētas brīvgaisa transformatoru apakšstacijas un sadales punktus ar spriegumu līdz 20 kilovoltiem) papildus
ietver šādas sastāvdaļas un dokumentu kopumus:
65.
2
 1. apgaismošana, zibens aizsardzība, zemēšana;
65.
2
 2. primārās komutācijas shēma;
65.
2
 3. primārās komutācijas iekārtu izvietojuma plāni un griezumi;
65.
2
 4. releju aizsardzība, automātika, sekundārā komutācija un elektroenerģijas uzskaite;
65.
2
 5. sakari un tālvadība, apsardzības signalizācija;
65.
2
 6. elektroiekārtu (jebkura iekārta, kas paredzēta elektroenerģijas ražošanai, pārveidošanai, pārvadei,
sadalei vai patēriņam) vadības sistēma;
65.
2
 7. elektriskās apakšstacijas vai sadalietaises energoapgādes (pašpatēriņa) un līdzstrāvas elektroiekārtas;
18
/
63
65.
2
 8. kabeļu izvietojums un kabeļu žurnāls, kurā norādītas kabeļu pievienošanas adreses, kabeļu garums,
dzīslu šķērsgriezums un skaits. Spēka kabeļiem norāda arī nominālo spriegumu;
65.
2
 9. risinājumi patērētāju energoapgādes nodrošināšanai elektriskās apakšstacijas vai sadalietaises
pārbūves vai atjaunošanas laikā;
65.
2
 10. nepieciešamie elektriskie un mehāniskie aprēķini;
65.
2
 11. ugunsdrošības tehniskie risinājumi.
(MK 
20.04.2021.
 noteikumu Nr. 245 redakcijā)
66. Otrās un trešās grupas rūpnieciskās ražošanas inženierbūvei būvprojektā papildus ietver tehnoloģisko daļu:
66.1. ražošanas procesu tehnoloģiskās shēmas;
66.2. iekārtu izvietojumu, shēmas un aprakstus;
66.3. ražošanas procesa tehniskos noteikumus vai aprakstus.
67. Publisko tiesību juridiskās personas, Eiropas Savienības politiku instrumentu vai citas ārvalstu finanšu
palīdzības līdzekļu finansētai otrās vai trešās grupas inženierbūvei būvprojektā papildus ietver ekonomisko daļu:
67.1. iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkumu;
67.2. būvdarbu apjomus;
67.3. izmaksu aprēķinu (tāmi).
67.
1
 Ja būvprojekts izstrādāts ekspluatācijā esošai hidroelektrostacijas hidrotehniskās būves pārbūvei, ko veic,
nepārtraucot attiecīgā objekta pamatfunkcijas:
67.
1
 1. būvdarbu ģenerālplānos norāda ekspluatācijā esošās būves, inženiertīklus, kuru funkcionēšana
pārbūves vai atjaunošanas laikā netiek pārtraukta, kā arī būves un inženiertīklus, kuru funkcionēšana tiek
pārtraukta uz laiku vai pilnīgi;
67.
1
 2. izveido transporta un gājēju kustības organizācijas shēmu;
67.
1
 3. darbu organizēšanas projektā norāda pasākumus, kas veicami, lai netraucētu attiecīgo būvju
pamatfunkcijas, kā arī darbuzņēmēja speciālistu darbības kārtību.
(MK 
20.04.2021.
 noteikumu Nr. 245 redakcijā)
68. 
(Svītrots ar MK 
20.04.2021.
 noteikumiem Nr. 245)
6.2. Darbu organizēšanas projekta saturs
69. Darbu organizēšanas projektu izstrādā visam būvdarbu apjomam (būvprojektam). Darbu organizēšanas
projektam ir šādas sastāvdaļas:
69.1. skaidrojošs apraksts;
69.2. būvdarbu ģenerālplāns, kas izstrādāts, pamatojoties uz grafisko dokumentu (plānu), kurā ir atspoguļota
būves, ceļu un inženiertīklu esošā situācija;
19
/
63
69.3. situācijas plāns, ja būvniecības process paredzēts arī ārpus būvlaukuma;
69.4. transporta un gājēju kustības organizācijas shēma, ja būvniecības ieceri vai tās daļu ir paredzēts īstenot
ceļu vai ielu zemes nodalījuma joslā;
69.5. darba aizsardzības plāns;
69.6. būvdarbu kalendāra plāns, ja to pieprasa būvniecības ierosinātājs.
(Grozīts ar MK 
26.06.2018.
 noteikumiem Nr. 361; MK 
19.11.2019.
 noteikumiem Nr. 527)
70. Skaidrojošajā aprakstā raksturo vispārējos un speciālos būvniecības apstākļus, iespējamos sarežģījumus un
īpatnības, kā arī norāda pamatojumu būvdarbu kopējam ilgumam un svarīgākos vides aizsardzības pasākumus un
ieteikumus kvalitātes kontroles nodrošināšanai un organizēšanai būvlaukumā.
71. Būvdarbu ģenerālplānu izstrādā atsevišķiem būvniecības posmiem. Tajā atzīmē jaunceļamās, esošās un
nojaucamās inženierbūves, pagaidu būves, pastāvīgos un pagaidu ceļus, būvmašīnu, arī montāžas celtņu izvietojumu
un pārvietošanās ceļus, reperus un piesaistu asu nostiprināšanas vietas, inženiertīklus (elektroenerģijas, ūdens,
siltuma un citu resursu inženiertīklus), norādot tiem pastāvīgās un pagaidu pieslēgšanās vietas, kā arī materiālu un
konstrukciju nokraušanas laukumus.
72. Izstrādājot darba organizēšanas projektus ekspluatācijā esošas inženierbūves pārbūvei vai atjaunošanai, kas
jāveic, nepārtraucot inženierbūves pamatfunkciju izpildi, darbu organizēšanas projektā papildus norāda:
72.1. kādi darbi un kādā secībā veicami, nepārtraucot inženierbūves pamatfunkciju izpildi, un kādi darbi, kādā
secībā un kādos termiņos veicami paredzēto pamatfunkciju izpildes pārtraukumos;
72.2. būvdarbu ģenerālplānos – būves, kuru funkcionēšana tiek pārtraukta uz laiku vai pilnīgi;
72.3. skaidrojošajā aprakstā – pasākumus, kas potenciāli nodrošinās netraucētu inženierbūves pamatfunkciju
izpildi un būvdarbu veikšanu.
73. Ja būvniecības process paredzēts arī ārpus būvlaukuma, sastāda situācijas plānu, kurā norāda visus
materiāltehniskās apgādes un palīgražošanas objektus, atbērtnes un būvmateriālu piegādes ceļus, nomas līgumus ar
zemes gabalu īpašniekiem, termiņu, kad atbērtne tiks likvidēta, un saskaņojumu ar pašvaldību par būvmateriālu
piegādes ceļiem.
6.3. Atkāpes no tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām
74. Ja kādas tehnisko vai īpašo noteikumu prasības nevar izpildīt, būvprojekta tehniskos risinājumus saskaņo ar
institūcijām, kuras noteikušas attiecīgās prasības. Atkāpes no tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem saskaņo
laikus projektēšanas gaitā.
(Grozīts ar MK 
19.11.2019.
 noteikumiem Nr. 527; MK 
20.04.2021.
 noteikumiem Nr. 245)
75. Ja būvniecību regulējošo normatīvo aktu tehniskās prasības nevar izpildīt, 
Būvniecības likuma
 
9.
1
 pantā
noteiktajos gadījumos tās pieļaujams saskaņot ar attiecīgajām valsts un pašvaldību institūcijām. Saskaņošana
veicama būvatļaujas projektēšanas nosacījumu izpildes termiņa laikā.
(Grozīts ar MK 
26.06.2018.
 noteikumiem Nr. 361; MK 
19.11.2019.
 noteikumiem Nr. 527; MK 
20.04.2021.
noteikumiem Nr. 245)
6.4. Būvprojekta ekspertīze
76. Būvprojekta ekspertīzi veic trešās grupas inženierbūves risinājumam, lai izvērtētu projektētās inženierbūves
atbilstību prasībām attiecībā uz būves mehānisko stiprību un stabilitāti un uz ugunsdrošību. Trešās grupas
20
/
63
elektroenerģijas inženierbūves būvprojektiem papildus veic būvprojekta ekspertīzi attiecībā uz lietošanas drošumu
(tehnoloģiskajai daļai).
(MK 
21.06.2022.
 noteikumu Nr. 387 redakcijā)
76.
1
 
(Svītrots ar MK 
21.06.2022.
 noteikumiem Nr. 387)
77. Ja risināmi strīdi starp būvniecības dalībniekiem par būvprojekta atbilstību normatīvajiem aktiem un
tehniskajos vai īpašajos noteikumos norādītajām prasībām, būvprojekta ekspertīzi veic tām būvprojekta daļām vai
sadaļām, par kurām būvniecības dalībniekiem pastāv strīds.
78. Būvprojekta ekspertīzes atzinumu pievieno būvniecības informācijas sistēmā.
(MK 
19.11.2019.
 noteikumu Nr. 527 redakcijā, kas grozīta ar MK 
20.04.2021.
 noteikumiem Nr. 245)
6.5. Būvprojekta saskaņošana un izskatīšana
79. 
(Svītrots ar MK 
19.11.2019.
 noteikumiem Nr. 527)
80. Būvprojektu izstrādā elektroniski vienā eksemplārā un pievieno būvniecības informācijas sistēmā. Izstrādāto
būvprojektu būvniecības informācijas sistēmā apstiprina būvprojekta izstrādātājs un citas personas atbilstoši
būvatļaujā ietvertajiem projektēšanas nosacījumiem (izņemot šo noteikumu 
32.
 punktā minētās personas).
(MK 
20.04.2021.
 noteikumu Nr. 245 redakcijā)
81. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, izvērtē izstrādātā būvprojekta atbilstību būvatļaujā ietvertajiem
projektēšanas nosacījumiem un normatīvajiem aktiem.
(Grozīts ar MK 
26.06.2018.
 noteikumiem Nr. 361)
82. Ja izpildīti visi projektēšanas nosacījumi, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, vispārīgajos
būvnoteikumos noteiktajā termiņā izdara būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par projektēšanas nosacījumu
izpildi.
(MK 
21.06.2022.
 noteikumu Nr. 387 redakcijā)
83. Ja institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, konstatē, ka nav izpildīti visi projektēšanas nosacījumi vai nav
saņemti visi nepieciešamie saskaņojumi vai atļaujas, tā uzdod būvniecības ierosinātājam pārstrādāt būvprojektu vai
saņemt trūkstošos saskaņojumus vai atļaujas.
(Grozīts ar MK 
26.06.2018.
 noteikumiem Nr. 361; MK 
19.11.2019.
 noteikumiem Nr. 527)
84. Būvniecības ierosinātājs šo noteikumu 
83.
 punktā minētos trūkumus novērš būvatļaujas projektēšanas
nosacījumu izpildes termiņa laikā.
(MK 
19.11.2019.
 noteikumu Nr. 527 redakcijā)
85. Pēc būvatļaujā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildīšanas būvniecības ierosinātājs iesniedz institūcijā,
kura pilda būvvaldes funkcijas, būvdarbu uzsākšanai nepieciešamos dokumentus un informāciju.
(Grozīts ar MK 
26.06.2018.
 noteikumiem Nr. 361; MK 
19.11.2019.
 noteikumiem Nr. 527)
7. Būvdarbi
7.1. Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde un būvdarbu veikšanas termiņš
(Apakšnodaļas nosaukums grozīts ar MK 
25.09.2018.
 noteikumiem Nr. 607) 
21
/
63
(Apakšnodaļas nosaukums grozīts ar MK 
25.09.2018.
 noteikumiem Nr. 607)
85.
1
 Pēc nepieciešamās informācijas un dokumentu saņemšanas institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, izdara
būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, ja būvniecības ieceres
dokumentācijā būvdarbu veikšanai nepieciešams paskaidrojuma raksts, vai atsaka akceptēt būvniecības ieceri.
(MK 
20.04.2021.
 noteikumu Nr. 245 redakcijā)
85.
2
 
(Svītrots ar MK 
20.04.2021.
 noteikumiem Nr. 245)
86. Kad izpildīti būvatļaujā iekļautie būvdarbu uzsākšanas nosacījumi un būvniecības ierosinātājs iesniedzis
nepieciešamos dokumentus un informāciju, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, 
vispārīgajos būvnoteikumos
noteiktajā termiņā:
86.1. izdara būvatļaujā atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;
86.2. būvatļaujā norāda maksimālo būvdarbu veikšanas ilgumu atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem, līdz
kuram iespējams pagarināt būvatļauju (būvdarbu veikšanas ilgumu) un līdz kuram inženierbūve nododama
ekspluatācijā;
86.3. būvatļaujā norāda būvdarbu veicēju un pieaicinātos būvspeciālistus.
(MK 
21.06.2022.
 noteikumu Nr. 387 redakcijā)
86.
1
 Ja būvdarbi vai nodošana ekspluatācijā ir plānota pa būves kārtām, būvniecības ierosinātājs iesniedz
būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei nepieciešamos dokumentus un informāciju atsevišķi par katru būves kārtu,
tai skaitā norādot tajā realizējamos objektus (objekta kadastra apzīmējumu, ja tāds ir piešķirts).
(MK 
19.11.2019.
 noteikumu Nr. 527 redakcijā)
87. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, var pagarināt maksimālo būvdarbu veikšanas ilgumu pēc šo
noteikumu 
90.
 punktā minēto nosacījumu izpildes.
(Grozīts ar MK 
26.06.2018.
 noteikumiem Nr. 361; MK 
25.09.2018.
 noteikumiem Nr. 607; MK 
20.04.2021.
noteikumiem Nr. 245)
88. 
(Svītrots ar MK 
20.04.2021.
 noteikumiem Nr. 245)
89. 
(Svītrots ar MK 
20.04.2021.
 noteikumiem Nr. 245)
90. Ja inženierbūve vai tās kārta (ja inženierbūvi paredzēts īstenot pa kārtām) nav nodota ekspluatācijā noteiktajā
termiņā, būvatļauju (būvdarbu veikšanas ilgumu) pagarina uz laiku, ko pieprasījis būvniecības ierosinātājs, ja
institūcijā, kura pilda būvvaldes funkciju, ir iesniegts inženierbūves izpildmērījums šo noteikumu 
146. punktā
minētajos gadījumos un atbilstoša attiecīgā būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas
polises kopija.
(MK 
26.06.2018.
 noteikumu Nr. 361 redakcijā, kas grozīta ar MK 
20.04.2021.
 noteikumiem Nr. 245)
91. Būvdarbu laikā var mainīt būvdarbu veicēju un pieaicināto būvspeciālistu, ja institūcijā, kura pilda būvvaldes
funkcijas, iesniedz informāciju par jaunā būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu
(apdrošināšanas polises izdevējs, datums, numurs un darbības termiņš) vai informāciju par jauno būvspeciālistu
(vārds, uzvārds, sertifikāta numurs un darbības sfēra, būvdarbu veicēja nosaukums un būvkomersanta reģistrācijas
numurs, būvdarbu līguma un būvuzraudzības līguma datums un numurs, līguma darbības termiņš (datums no–līdz) un
līguma summa (
euro
)) un viņa profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu (apdrošināšanas polises izdevējs,
datums, numurs un darbības termiņš). Jaunais būvdarbu veicējs vai pieaicinātais būvspeciālists ir tiesīgs uzsākt
pienākumu izpildi būvlaukumā pēc attiecīgo izmaiņu veikšanas būvniecības informācijas sistēmā.
(MK 
19.11.2019.
 noteikumu Nr. 527 redakcijā, kas grozīta ar MK 
20.04.2021.
 noteikumiem Nr. 245)
91.
1
 Ja būvdarbu laikā būvdarbu veicējam mainās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises termiņš,
22
/
63
būvniecības ierosinātājs institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz informāciju, norādot jaunās polises
izdevēju, datumu, numuru un polises darbības termiņu.
(MK 
25.09.2018.
 noteikumu Nr. 607 redakcijā)
91.
2
 Ja būvdarbu laikā rodas nepieciešamība būvniecības iecerē paredzētos risinājumus sadalīt būves kārtās,
veic izmaiņas būvniecības ieceres dokumentācijā, norādot katrai būves kārtai konkrētus realizējamos objektus
(objekta kadastra apzīmējumu, ja tāds ir piešķirts), būvdarbu veicēju un atbildīgos būvspeciālistus.
(MK 
20.04.2021.
 noteikumu Nr. 245 redakcijā)
7.2. Būvdarbu sagatavošana
92. To būvdarbu sagatavošanu, kuru veikšanai nepieciešama būvatļauja, sāk tikai tad, kad saņemtā būvatļauja
kļuvusi neapstrīdama un izpildīti būvatļaujā ietvertie nosacījumi.
93. Būvdarbu sagatavošanu un būvdarbus veic būvdarbu veicējs.
94. Būvētājs bez patstāvīgas prakses tiesībām arhitektūras vai būvniecības jomā, uzņemoties būvdarbu veicēja
un atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākumus, var veikt:
94.1. pirmās grupas inženierbūvju (neattiecas uz karogu mastiem ar augstumu virs 12 m un elektrotīklu ar
nominālo spriegumu līdz 20 kV, tai skaitā elektroapgādes sadalnes, komutācijas un aizsardzības iekārtām)
būvdarbus;
94.2. mazās notekūdeņu attīrīšanas inženierbūves (jauda līdz 5 m
3
/d), sausās tualetes vai izvedamu
notekūdeņu krājtvertnes būvdarbus;
94.3. viņa valdījumā esošo iekšējo inženiertīklu būvdarbus;
94.4. šo noteikumu 6.3.3., 6.3.4., 6.3.4.
1
, 6.3.4.
2
, 6.3.5. un 6.3.6. apakšpunktā minētos būvdarbus;
94.5. šo noteikumu 6.3.7. apakšpunktā minētos pirmās grupas inženierbūves būvdarbus;
94.6. šo noteikumu 6.1. un 6.3.2. apakšpunktā minētos būvdarbus un darbus objektos, kuru būvdarbus
būvētājs ir tiesīgs veikt atbilstoši šo noteikumu 94.1., 94.2., 94.3., 94.4. un 94.5. apakšpunktam.
(MK 
20.04.2021.
 noteikumu Nr. 245 redakcijā)
95. 
(Svītrots ar MK 
20.04.2021.
 noteikumiem Nr. 245)
96. Būvniecības ierosinātājs saņem ar būvdarbu veikšanu saistītās atļaujas, kā arī atbilstoši normatīvajiem aktiem
darba aizsardzības jomā norīko vienu vai vairākus darba aizsardzības koordinatorus, ja būvdarbus veiks vairāk nekā
viens būvdarbu veicējs.
(MK 
19.11.2019.
 noteikumu Nr. 527 redakcijā)
96.
1
 Pēc tam kad institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, būvniecības informācijas sistēmā ir izdarījusi atzīmi
par būvdarbu nosacījumu izpildi, būvdarbu veicējam un atbildīgajiem būvspeciālistiem būvniecības informācijas
sistēmā ir pieejams būvdarbu žurnāls un nepieciešamā būvniecības ieceres dokumentācija.
(MK 
19.11.2019.
 noteikumu Nr. 527 redakcijā)
97. Būvdarbu veicējs nodarbina vienu vai vairākus darba aizsardzības speciālistus vai piesaista kompetento
speciālistu vai institūciju atbilstoši normatīvajiem aktiem darba aizsardzības jomā.
23
/
63
98. Ja būvdarbu veicējs noslēdzis būvdarbu līgumus ar atsevišķu būvdarbu veicējiem, viņš būvniecības
informācijas sistēmā piešķir katram atsevišķu būvdarbu veicējam piekļuves tiesības būvdarbu žurnālam un
nepieciešamajai būvniecības ieceres dokumentācijai.
(MK 
19.11.2019.
 noteikumu Nr. 527 redakcijā)
98.
1
 
(Svītrots ar MK 
20.04.2021.
 noteikumiem Nr. 245)
99. Būvdarbu sagatavošanas procesā veic nepieciešamos organizatoriskos pasākumus, kā arī darbus
būvlaukumā un ārpus tā, lai nodrošinātu būvdarbu sekmīgu norisi un visu būvdarbu dalībnieku saskaņotu darbību.
100. Būvdarbu veicējs, izskatot būvniecības ieceres dokumentāciju, pārliecinās par papildu – detalizētāku –
rasējumu nepieciešamību. Detalizētākus rasējumus var izstrādāt arī būvdarbu gaitā, un tie pievienojami būvniecības
informācijas sistēmā un saskaņojami ar būvprojekta izstrādātāju un būvniecības ierosinātāju.
(MK 
21.06.2022.
 noteikumu Nr. 387 redakcijā)
101. Kad nospraustas galvenās būvasis, bet būvdarbi vēl nav uzsākti, galvenais būvdarbu veicējs veic visus
būvniecības ieceres teritorijas aizsardzības darbus pret nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām (piemēram,
applūšanu, noslīdeņiem), kas norādīti šo noteikumu 
105.
 punktā minētajā darbu veikšanas projektā. Galveno būvasu
nospraušanas aktu (izņemot līnijveida inženierbūves) būvniecības ierosinātājs iesniedz institūcijā, kura pilda
būvvaldes funkcijas, septiņu dienu laikā, skaitot no akta parakstīšanas dienas.
(Grozīts ar MK 
26.06.2018.
 noteikumiem Nr. 361)
102. Pirms būvdarbu uzsākšanas esošās apbūves apstākļos galvenais būvdarbu veicējs iezīmē un norobežo
bīstamās zonas, nosprauž esošo pazemes inženiertīklu un citu būvju asis vai iezīmē to robežas, kā arī nodrošina
transportam un gājējiem drošu pārvietošanos un pieeju esošajām ēkām un infrastruktūras objektiem.
7.3. Būvdarbu veikšanas dokumentācija
103. Ja būvdarbu laikā rodas nepieciešamība paredzēt risinājumus, kas ir atšķirīgi no būvprojektā paredzētajiem
risinājumiem, to īstenošana pieļaujama pēc būvprojekta izmaiņu veikšanas 
Būvniecības likumā
 un vispārīgajos
būvnoteikumos noteiktajos gadījumos un kārtībā. Būvprojekta izmaiņu dokumentāciju ar skaidrojošu aprakstu par
veiktajām izmaiņām pievieno būvniecības informācijas sistēmā.
(Grozīts ar MK 
19.11.2019.
 noteikumiem Nr. 527; MK 
20.04.2021.
 noteikumiem Nr. 245)
104. Būvdarbus organizē un veic saskaņā ar paskaidrojuma rakstu vai būvprojektu un tā sastāvā esošo darbu
organizēšanas projektu, kā arī darbu veikšanas projektu.
(Grozīts ar MK 
25.09.2018.
 noteikumiem Nr. 607; MK 
20.04.2021.
 noteikumiem Nr. 245)
105. Pirms attiecīgo būvdarbu uzsākšanas darbu veikšanas projektu, pamatojoties uz akceptēto būvniecības
ieceres dokumentāciju, izstrādā būvdarbu veicējs (galvenais būvdarbu veicējs), bet atsevišķiem un speciāliem darbu
veidiem – atsevišķu būvdarbu veicēji. Izstrādājot darbu veikšanas projektu, ievēro darbu organizēšanas projektā (ja
tāds ir izstrādāts) norādītās prasības. Ja darbu veikšanas projektu izstrādā atsevišķu būvdarbu veicējs, minēto
projektu saskaņo ar galveno būvdarbu veicēju. Darbu veikšanas projekta detalizācijas pakāpi nosaka tā izstrādātājs
atkarībā no veicamo darbu specifikas un apjoma.
(MK 
20.04.2021.
 noteikumu Nr. 245 redakcijā)
105.
1
 Darbu veikšanas projektu izstrādā, ja pastāv vismaz viens no šādiem nosacījumiem:
105.
1
 1. otrās grupas inženierbūve ir augstāka par 7 m (neattiecas uz elektroenerģijas inženierbūvēm);
105.
1
 2. ir paredzēta trešās grupas inženierbūves būvniecība;
24
/
63
105.
1
 3. būvdarbu veikšanas laikā paredzama inženierbūves ietekme uz satiksmi (piemēram, satiksmes
ierobežojumi, transporta plūsmas organizācija vai citi organizatoriskie vai drošības pasākumi) un
inženiertīkliem (būvdarbi noris tuvu citiem inženiertīkliem, šķērsojumos ar citiem inženiertīkliem, apbūvējamā
zemes gabalā vai tam piegulošā teritorijā);
105.
1
 4. inženierbūvei ir piemērots valsts kultūras pieminekļa statuss vai tā atrodas īpaši aizsargājamā dabas
teritorijā (likuma "
Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
" izpratnē) vai mikroliegumā (
Sugu un biotopu
aizsardzības likuma
 izpratnē);
105.
1
 5. otrās vai trešās grupas inženierbūves būvdarbi ir bijuši pārtraukti un tā bijusi iekonservēta ilgāk nekā
piecus gadus;
105.
1
 6. uzsākti būvdarbi pēc otrās vai trešās grupas inženierbūves daļējas sagrūšanas;
105.
1
 7. atzinumā par būves tehnisko stāvokli norādīts, ka tā ir avārijas stāvoklī;
105.
1
 8. ir paredzēta otrās grupas inženierbūves nojaukšana;
105.
1
 9. darbu veikšanas projektu pieprasa būvniecības ierosinātājs vai būvdarbu veicējs.
(MK 
19.11.2019.
 noteikumu Nr. 527 redakcijā, kas grozīta ar MK 
20.04.2021.
 noteikumiem Nr. 245)
105.
2
 Darbu veikšanas projektā iekļauj:
105.
2
 1. darbu veikšanas kalendāra grafiku;
105.
2
 2. būvdarbu ģenerālplānu, kas izstrādāts, pamatojoties uz grafisko dokumentu (plānu), kurā ir
atspoguļota būvju, ceļu un inženiertīklu esošā situācija;
105.
2
 3. sagatavošanas darbu un būvdarbu aprakstu;
105.
2
 4. netradicionālu un sarežģītu būvdarbu veidu tehnoloģiskās shēmas un norādi par izpildes zonām;
105.
2
 5. galveno būvmašīnu darba grafiku;
105.
2
 6. nepieciešamo speciālistu sarakstu darbu veikšanai objektā;
105.
2
 7. nepieciešamos būvju nospraušanas darbus;
105.
2
 8. pagaidu tehnoloģisko konstrukciju pamatotus risinājumus;
105.
2
 9. darba aizsardzības, drošības tehnikas, ražošanas higiēnas un ugunsdrošības pasākumu tehniskos
risinājumus;
105.
2
 10. būvmašīnu, tehnoloģiskā un montāžas aprīkojuma sarakstu;
105.
2
 11. skaidrojošu aprakstu;
105.
2
 12. darbaspēka kustības grafiku;
105.
2
 13. būvizstrādājumu transportēšanas nosacījumus un to novietošanas vietas būvlaukumā.
(MK 
19.11.2019.
 noteikumu Nr. 527 redakcijā)
105.
3
 Darbu veikšanas projektu var neizstrādāt, ja būvdarbus veic būvētājs.
(MK 
19.11.2019.
 noteikumu Nr. 527 redakcijā)
25
/
63
106. Atkarībā no būvdarbu apjoma un paredzētā būvdarbu ilguma darbu veikšanas projektu izstrādā visai
inženierbūvei vai būvdarbu ciklam (piemēram, pazemes ciklam, virszemes ciklam, būvdarbu sagatavošanas ciklam,
inženierbūves sekcijai, laidumam, stāvam).
107. Izstrādājot darbu veikšanas projektu esošai inženierbūvei, ievēro tās īpašnieka vai, ja tāda nav, tiesiskā
valdītāja prasības un situāciju objektā.
108. 
(Svītrots ar MK 
20.04.2021.
 noteikumiem Nr. 245)
109. Darbu veikšanas projektu pievieno būvniecības informācijas sistēmā.
(MK 
19.11.2019.
 noteikumu Nr. 527 redakcijā, kas grozīta ar MK 
20.04.2021.
 noteikumiem Nr. 245)
110. 
(Svītrots ar MK 
20.04.2021.
 noteikumiem Nr. 245)
111. Būvdarbu žurnālu var neaizpildīt paskaidrojuma rakstā paredzētajiem būvdarbiem, izņemot gadījumu, ja
būvdarbiem ir paredzēts publisko tiesību juridiskās personas vai Eiropas Savienības politiku instrumentu
līdzfinansējums vai ja paredzēta otrās grupas inženierbūves atjaunošana (neskarot inženierbūves nesošos elementus
vai konstrukcijas).
(MK 
20.04.2021.
 noteikumu Nr. 245 redakcijā)
111.
1
 
(Svītrots ar MK 
20.04.2021.
 noteikumiem Nr. 245)
112. Būvdarbu vadītājs katru darbdienu veic ierakstus būvdarbu žurnālā, un tiem jāraksturo faktiskā situācija
būvlaukumā. Būvdarbu žurnālā izteiktie būvuzrauga un autoruzrauga iebildumi vai norādījumi ir uzskatāmi par
izpildītiem, ja būvuzraugs vai autoruzraugs izdarījis attiecīgu atzīmi būvdarbu žurnālā. Ierakstus būvdarbu žurnālā
veic arī atsevišķu būvdarbu veicēju būvdarbu vadītāji par saviem veiktajiem darbiem.
7.4. Būvdarbu veikšana un kvalitātes kontrole
113. Par darba aizsardzību būvlaukumā atbilstoši kompetencei ir atbildīgs būvdarbu veicēja (galvenā būvdarbu
veicēja) atbildīgais būvdarbu vadītājs, bet par atsevišķiem darbu veidiem – atsevišķu būvdarbu veicēju būvdarbu
vadītāji. Būvdarbu vadītāji ievēro darba aizsardzības koordinatora norādījumus.
114. Ekspluatācijā pieņemtas inženierbūves pārbūves vai atjaunošanas laikā tās izmantošana pirms pieņemšanas
ekspluatācijā ir atļauta, ja būvprojektā iekļauts izvērtējums par inženierbūves izmantošanas pieļaujamību būvdarbu
laikā un izmantošanas nosacījumi.
115. Autotransporta un pašgājēju mehānismu kustību būvlaukumā organizē saskaņā ar darbu veikšanas projektu,
būvnormatīviem un ceļu satiksmes noteikumiem.
116. Par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvdarbu veicējs. Būvdarbu kvalitāte nedrīkst būt zemāka par Latvijas
būvnormatīvos un attiecīgajos standartos, apbūves noteikumos un citos normatīvajos aktos vai būvdarbu līgumā
noteiktajiem būvdarbu kvalitātes rādītājiem.
117. Būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu katrs būvdarbu veicējs izstrādā atbilstoši savam profilam, veicamo
darbu veidam un apjomam. Būvdarbu kvalitātes kontrole ietver:
117.1. būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto materiālu, izstrādājumu un konstrukciju, ierīču,
mehānismu un līdzīgu iekārtu sākotnējo kontroli;
26
/
63
117.2. atsevišķu darba operāciju vai darba procesa tehnoloģisko kontroli;
117.3. pabeigtā (nododamā) darba veida vai būvdarbu cikla (konstrukciju elementa) noslēguma kontroli.
118. Darbi, kuru pārbaude pēc pilnīgas būvdarbu pabeigšanas nav iespējama, pieņemami ar segto darbu aktu
uzreiz pēc to izpildes.
119. Pabeigtās nozīmīgās konstrukcijas un segtos darbus, kā arī izbūvētās ugunsdrošībai nozīmīgas
inženiertehniskās sistēmas (ārējā un iekšējā ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēma, automātiskā un neautomātiskā
ugunsaizsardzības sistēma) pieņem ekspluatācijā ar pieņemšanas aktu.
(Grozīts ar MK 
19.11.2019.
 noteikumiem Nr. 527)
119.
1
 Nozīmīgo konstrukciju, segto darbu un ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas
aktu veido būvniecības informācijas sistēmā no būvdarbu žurnālā veiktajiem ierakstiem par izpildītajiem speciālajiem
un ikdienas būvdarbiem un to apstiprina atbildīgais būvdarbu vadītājs, būvuzraugs (ja veikta būvuzraudzība) un
autoruzraugs (ja to paredz autoruzraudzības līgums).
(MK 
19.11.2019.
 noteikumu Nr. 527 redakcijā)
119.
2
 Atbilstoši veiktajiem būvdarbiem nozīmīgo konstrukciju, segto darbu un ugunsdrošībai nozīmīgas
inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas aktam būvniecības informācijas sistēmā pievieno šādus dokumentus (ja tie
nav pievienoti būvdarbu žurnālam):
119.
2
 1. segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktam –būvizstrādājumu atbilstību apliecinošu
dokumentāciju, tehnisko pasi, instrukciju vai cita veida kvalitāti apliecinošus dokumentus;
119.
2
 2. ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas aktam – sistēmas iekārtu, ierīču
tehniskās pases vai būvizstrādājumu atbilstību apliecinošu dokumentāciju, sistēmas ekspluatācijas
dokumentāciju (instrukciju) vai citu tehnisko dokumentāciju, kas raksturo sistēmu un tās darbības parametrus.
(MK 
25.09.2018.
 noteikumu Nr. 607 redakcijā, kas grozīta ar MK 
19.11.2019.
 noteikumiem Nr. 527)
119.
3
 
(Svītrots ar MK 
20.04.2021.
 noteikumiem Nr. 245)
120. Nav pieļaujama būvdarbu turpināšana, ja būvdarbu veicēja pārstāvji un būvuzraugs (ja tiek veikta
būvuzraudzība) nav būvniecības informācijas sistēmā izveidojuši un apstiprinājuši segto darbu pieņemšanas aktu. Ja
būvuzraugs vai autoruzraugs konstatē veikto darbu neatbilstību būvniecības ieceres dokumentācijai vai būvdarbu
tehnoloģijas prasībām, turpmākie darbi jāpārtrauc un jāveic attiecīgs ieraksts būvdarbu žurnālā, norādot izpildes
termiņu. Darbus var turpināt tikai tad, kad visas šajā punktā minētās personas ir apstiprinājušas attiecīgo segto darbu
pieņemšanas aktu.
(MK 
20.04.2021.
 noteikumu Nr. 245 redakcijā)
121. Ja būvdarbu gaitā veidojas pārtraukums, kura laikā iespējami ar aktu pieņemto segto darbu bojājumi, pirms
būvdarbu atsākšanas veic atkārtotu iepriekš veikto segto darbu kvalitātes pārbaudi un sastāda attiecīgu aktu.
122. 
(Svītrots ar MK 
20.04.2021.
 noteikumiem Nr. 245)
123. 
(Svītrots ar MK 
20.04.2021.
 noteikumiem Nr. 245)
123.
1
 Trešās grupas inženierbūvju būvuzraudzību var veikt būvkomersants, kurš ir reģistrēts būvkomersantu
reģistrā un kuram ir tiesības sniegt pakalpojumus būvuzraudzības jomā. Pirmās un otrās grupas inženierbūvju
būvuzraudzību var veikt viens vai vairāki būvspeciālisti, kuriem ir atbilstoši būvprakses sertifikāti un kurus nodarbina
būvniecības ierosinātājs. Darba devējs izdod rīkojumu par būvuzrauga norīkošanu konkrētajā objektā.
27
/
63
(MK 
20.04.2021.
 noteikumu Nr. 245 redakcijā)
124. Ja būvdarbi tiek veikti strādājošā uzņēmumā, tos saskaņo ar uzņēmuma vadību.
124.
1
 Sadaļņu iekalšanai izmanto instrumentus, kuru darbība neatstāj nelabvēlīgu ietekmi uz ēkas kopējo
noturību. Izmantojamo instrumentu maksimāli pieļaujamie ierobežojumi ir šādi:
124.
1
 1. vienreizējā trieciena enerģija – 12 J;
124.
1
 2. vibrācijas līmenis – 14 m/s
2
.
(MK 
20.04.2021.
 noteikumu Nr. 245 redakcijā)
124.
2
 Ja inženiertīklu būvdarbu laikā ēkas konstrukcijā konstatē deformāciju, darbu pārtrauc un uzaicina
būvspeciālistu ēku konstrukciju projektēšanā, lai veiktu izmaiņas konstruktīvā mezgla risinājumā.
(MK 
20.04.2021.
 noteikumu Nr. 245 redakcijā)
7.5. Vides aizsardzības nosacījumi
125. Būvdarbus organizē un veic tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Vides un dabas resursu
aizsardzības, sanitārajās un drošības aizsargjoslās būvdarbus organizē un veic, ievērojot tiesību aktos noteiktos
ierobežojumus un prasības.
(Grozīts ar MK 
20.04.2021.
 noteikumiem Nr. 245)
126. Atjaunojot, pārbūvējot vai nojaucot inženierbūvi, ja iespējams, veic būvniecībā radušos atkritumu pārstrādi un
reģenerāciju. Visus būvniecībā radušos atkritumus, kas klasificējami kā bīstamie atkritumi, apsaimnieko atbilstoši
normatīvajiem aktiem par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu.
127. Pirms zemes darbu uzsākšanas, kā arī veicot planēšanas darbus būvlaukumā, derīgo augsnes kārtu noņem
un nebojātu uzglabā turpmākai izmantošanai.
128. Ja būvlaukumā radušos rūpniecisko un sadzīves notekūdeņu piesārņojuma pakāpe ir lielāka, nekā noteikts
normatīvajos rādītājos, pirms ievadīšanas kanalizācijas ārējā inženiertīklā tos attīra atbilstoši normatīvajiem aktiem
piesārņojuma novēršanas jomā.
129. Nav pieļaujama ūdens (arī attīrīta) novadīšana no būvlaukuma pašteces ceļā un nesagatavotās gultnēs.
Ūdens atklātās novadīšanas veidu un novadgrāvju sistēmu paredz darbu veikšanas projektā.
130. Urbšanas darbu procesā, sasniedzot ūdens nesējhorizontu, veic pasākumus, lai novērstu pazemes ūdeņu
nelietderīgu izplūšanu un ūdens nesējhorizontu piesārņošanu.
131. Pastiprinot grunti, novērš pazemes ūdeņu un atklāto ūdenstilpju piesārņošanu. Nepieciešamos pasākumus
paredz darbu veikšanas projektā.
132. Būvdarbu procesā var mainīt dabisko reljefu un hidroģeoloģiskos apstākļus (piemēram, aizbērt gravas un
karjerus, izrakt dīķus, ierīkot drenāžu), ja minētie pasākumi paredzēti būvniecības ieceres dokumentācijā.
(MK 
25.09.2018.
 noteikumu Nr. 607 redakcijā, kas grozīta ar MK 
20.04.2021.
 noteikumiem Nr. 245)
7.6. Būvdarbu pārtraukšana un apturēšana
28
/
63
133. Inženierbūves konservāciju veic, ja būvdarbu pārtraukšanas vai apturēšanas rezultātā var rasties bīstamība
videi vai cilvēku dzīvībai un veselībai vai var rasties bīstami bojājumi konstrukcijās.
134. Lēmumu par būvdarbu pārtraukšanu var pieņemt būvniecības ierosinātājs, par to paziņojot institūcijai, kura
pilda būvvaldes funkcijas. Šo noteikumu 
133.
 punktā minētajā gadījumā pirms būvdarbu pārtraukšanas būvniecības
ierosinātājs iesniedz saskaņošanai institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, inženierbūves konservācijas darbu
veikšanas projektu.
(Grozīts ar MK 
26.06.2018.
 noteikumiem Nr. 361)
135. Inženierbūves konservācijas darbu veikšanas projektā norāda:
135.1. nepieciešamo pabeidzamo darbu sarakstu;
135.2. risinājumus būvkonstrukciju noturības zudumu un inženierbūves elementu turpmākas bojāšanās
novēršanai;
135.3. risinājumus, lai novērstu bīstamību cilvēku dzīvībai un veselībai vai videi;
135.4. inženierbūves konservācijas darbu veikšanas kalendāra plānu.
136. Ja atbilstoši kompetencei iestāde, kas nav institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, ir apturējusi būvdarbus,
tā nekavējoties par to informē minēto institūciju.
(MK 
26.06.2018.
 noteikumu Nr. 361 redakcijā)
137. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 
134. 
un 
136. punktā
 minētās
informācijas saņemšanas apseko objektu un pieņem lēmumu par atļauju pārtraukt būvdarbus, saskaņo inženierbūves
konservācijas darbu veikšanas projektu vai, ja nepieciešams, pieņem lēmumu par inženierbūves konservāciju.
(MK 
26.06.2018.
 noteikumu Nr. 361 redakcijā)
138. Ja pēc objekta apsekošanas konstatēta inženierbūves konservācijas nepieciešamība un būvniecības
ierosinātājs nav iesniedzis institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, inženierbūves konservācijas darbu veikšanas
projektu, minētā institūcija lēmumā par inženierbūves konservāciju norāda:
138.1. inženierbūves konservācijas iemeslus;
138.2. inženierbūves konservācijas nosacījumus;
138.3. termiņu inženierbūves konservācijas darbu veikšanas projekta iesniegšanai.
(Grozīts ar MK 
26.06.2018.
 noteikumiem Nr. 361)
139. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, 10 darbdienu laikā pēc inženierbūves konservācijas darbu
veikšanas projekta saņemšanas, izvērtējot tā atbilstību normatīvo aktu prasībām, saskaņo to vai pieņem lēmumu,
kurā norāda konstatētos trūkumus un to novēršanas termiņu.
(Grozīts ar MK 
26.06.2018.
 noteikumiem Nr. 361)
140. Pēc šo noteikumu 
139.
 punktā minētā lēmuma izpildes būvniecības ierosinātājs atkārtoti vēršas institūcijā,
kura pilda būvvaldes funkcijas.
(Grozīts ar MK 
26.06.2018.
 noteikumiem Nr. 361)
141. Veicot inženierbūves konservācijas darbus, uz tiem attiecināmas būvdarbu veikšanas prasības, tai skaitā
prasība par būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu. Būvdarbu veicēja civiltiesiskā atbildība
apdrošināma uz visu konservācijas darbu īstenošanas laiku.
29
/
63
142. Būvdarbi ir uzskatāmi par pārtrauktiem ar brīdi, kad institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, ir pieņēmusi
lēmumu par atļauju apturēt būvdarbus vai kad būvniecības ierosinātājs ir pabeidzis inženierbūves konservācijas
darbus atbilstoši minētās institūcijas saskaņotajam inženierbūves konservācijas darbu veikšanas projektam.
(MK 
26.06.2018.
 noteikumu Nr. 361 redakcijā)
143. Ja būvniecības ierosinātājs neizpilda šo noteikumu prasības, pašvaldība ir tiesīga, iepriekš brīdinot
būvniecības ierosinātāju, veikt inženierbūves konservācijas darbus. Visus ar inženierbūves konservāciju saistītos
izdevumus sedz būvniecības ierosinātājs.
(Grozīts ar MK 
26.06.2018.
 noteikumiem Nr. 361)
144. Ja institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, pēc būvdarbu pārtraukšanas vēlākā laikposmā konstatē, ka
inženierbūve var radīt bīstamību videi vai cilvēku dzīvībai un veselībai vai tai ir bīstami bojātas konstrukcijas, minētā
institūcija pieņem lēmumu par inženierbūves konservāciju šajā nodaļā minētajā kārtībā.
(MK 
26.06.2018.
 noteikumu Nr. 361 redakcijā)
145. Ja pēc būvdarbu apturēšanas institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, konstatē, ka nepieciešama
inženierbūves konservācija, minētā institūcija pieņem lēmumu par inženierbūves konservāciju šajā nodaļā minētajā
kārtībā.
(MK 
26.06.2018.
 noteikumu Nr. 361 redakcijā)
8. Inženierbūves uzmērīšana
146. Pirms inženierbūves pieņemšanas ekspluatācijā ierosināšanas veic inženierbūvē esošās telpas uzmērīšanu
(ja šī telpa nav kadastrāli uzmērīta vai veikta šīs telpas pārbūve) un inženierbūves izpildmērījumu, izņemot šādus
gadījumus:
146.1. inženierbūves atjaunošanas, konservācijas vai restaurācijas gadījumā;
146.2. nojaukšanas gadījumā, ja nav veikta līnijveida inženierbūves nojaukšana;
146.3. sezonas inženierbūves novietošanas vai ierīkošanas gadījumā;
146.4. atsevišķu labiekārtojuma elementu, stacionāra reklāmas, informācijas stenda vai avota kaptāžas jaunas
būvniecības vai pārbūves gadījumā ārpus pilsētas teritorijas.
(Grozīts ar MK 
20.04.2021.
 noteikumiem Nr. 245)
147. Inženierbūves izpildmērījuma plānu izstrādā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, tajā papildus iekļaujot
informāciju:
147.1. par inženierbūves apjoma rādītājiem (raksturlielumiem) atbilstoši nosacījumiem, kas noteikti
normatīvajos aktos būvju kadastrālās uzmērīšanas jomā;
147.2. par inženierbūves lietošanas veidu atbilstoši būvju klasifikācijai.
148. Inženierbūves stāvu plānu vai telpu grupas plānu izstrādā atbilstoši normatīvajiem aktiem būvju kadastrālās
uzmērīšanas jomā.
149. Izpildmērījumā par līnijveida inženierbūves nojaukšanu norāda nojauktās līnijveida inženierbūves daļas
sākuma un beigu punktu, nojaukto daļu pārsvītrojot ar krustiņu.
9. Pieņemšana ekspluatācijā un atsevišķu darbu pieņemšana
30
/
63
9.1. Pieņemšana ekspluatācijā, ja būvdarbi veikti atbilstoši paziņojumam par
būvniecību vai paskaidrojuma rakstam
(Apakšnodaļas nosaukums MK 
20.04.2021.
 noteikumu Nr. 245 redakcijā)
150. Šo noteikumu 
6.
2 
punktā
 minētos būvdarbus pieņem ekspluatācijā, ja būvdarbi veikti atbilstoši paskaidrojuma
rakstam.
(MK 
20.04.2021.
 noteikumu Nr. 245 redakcijā)
151. Pēc būvdarbu pabeigšanas būvniecības ierosinātājs pieprasa institūcijām, kuras ir izdevušas tehniskos vai
īpašos noteikumus, sniegt atzinumu par būves atbilstību tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem. Institūcijas
10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas atbilstoši kompetencei sniedz atzinumu par inženierbūves gatavību
ekspluatācijai.
(MK 
20.04.2021.
 noteikumu Nr. 245 redakcijā)
152. Pēc šo noteikumu 
6.
2 
punktā
 minēto būvdarbu pabeigšanas būvniecības ierosinātājs iesniedz institūcijā, kura
pilda būvvaldes funkcijas, paskaidrojuma raksta II daļu, kurai pievieno šo noteikumu 
151.
 punktā minēto atzinumu un
šādus dokumentus:
152.1. ja veikta jauna būvniecība, novietošana vai pārbūve, – inženierbūves novietojuma izpildmērījuma plānu
(šo noteikumu 
146.
 punktā minētajos gadījumos);
152.2. ja veikta atjaunošana, – būvdarbu žurnālu kopā ar būvdarbu izpildes dokumentāciju (izņemot šo
noteikumu 
111.
 punktā minētos gadījumus);
152.3. ja veikta nojaukšana:
152.3.1. inženierbūves novietojuma izpildmērījuma plānu (šo noteikumu 
146.
 punktā minētajos gadījumos);
152.3.2. būvdarbu žurnālu kopā ar būvdarbu izpildes dokumentāciju (izņemot šo noteikumu 
111.
 punktā
minētos gadījumus).
(MK 
20.04.2021.
 noteikumu Nr. 245 redakcijā)
153. Paskaidrojuma rakstā (neattiecas uz sezonas inženierbūvēm) norāda ar būvniecības ierosinātāju saskaņotu
termiņu, kurā būvniecības ierosinātājs var prasīt, lai būvdarbu veicējs par saviem līdzekļiem novērš būvdarbu
defektus, kas atklājušies pēc inženierbūves vai iekšējā inženiertīkla nodošanas. Minimālais būvdarbu garantijas
termiņš ir divi gadi, skaitot no dienas, kad institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, izdarījusi būvniecības
informācijas sistēmā atzīmi par būvdarbu pabeigšanu, bet otrās un trešās grupas inženierbūves atjaunošanas
gadījumā – trīs gadi, skaitot no dienas, kad institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, izdarījusi būvniecības
informācijas sistēmā atzīmi par būvdarbu pabeigšanu.
(MK 
20.04.2021.
 noteikumu Nr. 245 redakcijā)
153.
1
 Būvdarbu veicēja pienākums ir novērst būvniecības dēļ radušos ceļu, ielu, ietvju konstrukciju un zemes
virskārtas bojājumus. Autoceļu, ielu, ietvju un zaļās zonas īpašniekiem vai, ja tādu nav, – tiesiskajiem valdītājiem nav
tiesību pieprasīt minēto objektu pārbūvi vai šo objektu atjaunošanu lielākā apjomā, nekā nodarīti bojājumi.
(MK 
20.04.2021.
 noteikumu Nr. 245 redakcijā)
153.
2
 Paskaidrojuma rakstā norāda ar būvniecības ierosinātāju saskaņotu sezonas inženierbūves ekspluatācijas
un nojaukšanas termiņu, kas nepārsniedz vienu gadu. Minēto termiņu kontrolē institūcija, kura pilda būvvaldes
funkcijas.
(MK 
20.04.2021.
 noteikumu Nr. 245 redakcijā)
154. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 
152.
 punktā minēto
dokumentu saņemšanas pārbauda patvaļīgās būvniecības esību un izdara būvniecības informācijas sistēmā atzīmi
par būvdarbu pabeigšanu, bet nojaukšanas gadījumā izdod būvniecības informācijas sistēmā (strukturēto datu veidā)
31
/
63
izziņu par inženierbūves neesību, kurā ietver būvniecības ierosinātāja norādīto informāciju, kā arī atlikto būvdarbu
apjomus un to izpildes termiņus.
(MK 
20.04.2021.
 noteikumu Nr. 245 redakcijā)
155. Inženierbūve vai tās daļa ir uzskatāma par pieņemtu ekspluatācijā ar dienu, kad institūcija, kura pilda
būvvaldes funkcijas, ir izdarījusi būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par būvdarbu pabeigšanu.
(MK 
20.04.2021.
 noteikumu Nr. 245 redakcijā)
156. Ja institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, konstatē, ka ir veikta patvaļīga būvniecība vai būvniecības
informācijas sistēmā nav pieejama attiecīgā informācija un dokumenti, tā pieņem lēmumu par konstatētajām atkāpēm.
Minētajā lēmumā norāda konstatētās atkāpes no akceptētās ieceres vai būvniecību reglamentējošajiem
normatīvajiem aktiem, termiņus, kā arī citus nosacījumus konstatēto nepilnību novēršanai.
(MK 
20.04.2021.
 noteikumu Nr. 245 redakcijā)
157. Ja būvniecības ierosinātājs ir novērsis visus šo noteikumu 
156.
 punktā minētajā lēmumā norādītos trūkumus,
institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, izdara būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par būvdarbu pabeigšanu,
bet nojaukšanas gadījumā izdod būvniecības informācijas sistēmā (strukturēto datu veidā) izziņu par inženierbūves
neesību, kurā ietver būvniecības ierosinātāja norādīto informāciju, kā arī atlikto būvdarbu apjomus un to izpildes
termiņus.
(MK 
20.04.2021.
 noteikumu Nr. 245 redakcijā)
157.
1
 Ja inženierbūvi vai tās daļu pieņem ekspluatācijā vai inženierbūve nojaukta ziemā un saskaņā ar
būvniecības ieceri paredzēta teritorijas labiekārtošana, apzaļumošana, koku un krūmu stādīšana, piebrauktuvju un
ietvju seguma virsslāņa uzklāšana, tad minētos darbus var veikt tiem labvēlīgā sezonā, bet tie jāpabeidz ne vēlāk kā
līdz attiecīgā gada 1. jūnijam. Atlikto darbu pabeigšanu noteiktajos termiņos kontrolē institūcija, kura pilda būvvaldes
funkcijas. Būvdarbu veicējs atliktos būvdarbus veic termiņos un apjomā, kas noteikts aktā par inženierbūves
pieņemšanu ekspluatācijā, ja ar būvniecības ierosinātāju nav vienošanās par citu kārtību.
(MK 
20.04.2021.
 noteikumu Nr. 245 redakcijā)
157.
2
 Pēc šo noteikumu 6.
1 
2., 6.
1 
3. un 6.
1 
4. apakšpunktā minēto būvdarbu pabeigšanas būvniecības
ierosinātājs sagatavo inženierbūves novietojuma izpildmērījuma plānu (šo noteikumu 
146.
 punktā minētajos
gadījumos).
(MK 
20.04.2021.
 noteikumu Nr. 245 redakcijā)
157.
3
 Būvniecības ierosinātājs līdz paziņojumā par būvniecību norādītajam būvdarbu pabeigšanas termiņam:
157.
3
 1. pēc inženierbūves novietojuma izpildmērījuma plāna (šo noteikumu 
146.
 punktā minētajos gadījumos)
iesniegšanas pašvaldībā apstiprina būvniecības informācijas sistēmā būvdarbu pabeigšanu, ja tie ir pabeigti;
157.
3
 2. pagarina būvniecības informācijas sistēmā būvdarbu izpildes termiņu, ja plānotie būvdarbi ir uzsākti,
bet nav pabeigti;
157.
3
 3. atceļ būvniecības informācijas sistēmā paziņojumu par būvniecību, ja plānotie būvdarbi nav uzsākti un
netiks veikti.
(MK 
20.04.2021.
 noteikumu Nr. 245 redakcijā)
158. Ja inženiertīkla pievada būvdarbi veikti, pamatojoties uz šo noteikumu 
18. punktā
 noteikto novietojuma plānu,
būvniecības ierosinātājs pēc būvdarbu pabeigšanas iesniedz pakalpojuma sniedzējam, kurš inženiertīklu pievadu
izmantoja vai izmantos pakalpojuma sniegšanai, inženiertīkla pievada izpildmērījuma plānu šo noteikumu 
146. punktā
minētajos gadījumos un uzrāda objektu. Ja būvdarbi veikti atbilstoši novietojuma plānam, pakalpojuma sniedzējs,
kurš inženiertīklu pievadu izmantoja vai izmantos pakalpojuma sniegšanai, par to veic atzīmi uz novietojuma plāna.
Inženiertīkla pievada ekspluatāciju var uzsākt ar atzīmes veikšanu uz novietojuma plāna. Pakalpojuma sniedzējs,
kurš inženiertīklu pievadu izmantoja vai izmantos pakalpojuma sniegšanai, piecu darbdienu laikā, skaitot no atzīmes
veikšanas, iesniedz pašvaldībā novietojuma plānu un inženiertīkla pievada izpildmērījuma plānu.
32
/
63
159. Īpašnieks vai, ja tāda nav, – tiesiskais valdītājs atbilstoši 
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumam
 pēc
pirmās grupas inženierbūves, kura noteikta būvju klasifikācijā, pieņemšanas ekspluatācijā iesniedz Valsts zemes
dienestā datu reģistrācijai vai aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā paskaidrojuma
rakstu un šo noteikumu 
146.
 punktā minētajos gadījumos – izpildmērījuma plānu.
(Grozīts ar MK 
20.04.2021.
 noteikumiem Nr. 245)
9.2. Pieņemšana ekspluatācijā, ja būvdarbi veikti atbilstoši būvatļaujai
(Apakšnodaļas nosaukums MK 
20.04.2021.
 noteikumu Nr. 245 redakcijā)
160. Inženierbūves pieņemšanu ekspluatācijā ierosina būvniecības ierosinātājs.
(Grozīts ar MK 
26.06.2018.
 noteikumiem Nr. 361)
161. Pēc būvniecības ierosinātāja pieprasījuma institūcijas, kuras izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus,
pārbauda un 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas atbilstoši kompetencei sniedz atzinumu par
inženierbūves gatavību ekspluatācijai, tās atbilstību tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem un normatīvo aktu
prasībām. Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes atzinums ir nepieciešams, ja tas noteikts nekustamā valsts
aizsargājamā kultūras pieminekļa pārveidošanas atļaujā. Veselības inspekcijas atzinums ir nepieciešams, ja
nododamajai inženierbūvei normatīvajos aktos epidemioloģiskās drošības jomā ir noteiktas higiēnas prasības.
(Grozīts ar MK 
26.06.2018.
 noteikumiem Nr. 361; MK 
25.09.2018.
 noteikumiem Nr. 607; MK 
19.11.2019.
noteikumiem Nr. 527; MK 
20.04.2021.
 noteikumiem Nr. 245)
162. Ja nodod ekspluatācijā trešās grupas inženierbūvi (izņemot līnijveida inženierbūvi), papildus šo noteikumu
161.
 punktā minētajām institūcijām 10 darbdienu laikā pēc būvniecības ierosinātāja pieprasījuma saņemšanas Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienests sniedz atzinumu par inženierbūves atbilstību ugunsdrošības prasībām, bet, ja
šī inženierbūve atrodas ostas teritorijā, 10 darbdienu laikā pēc minētā pieprasījuma saņemšanas arī valsts akciju
sabiedrība "Latvijas Jūras administrācija" sniedz atzinumu par šīs inženierbūves gatavību ekspluatācijai no
kuģošanas drošības viedokļa.
(MK 
19.11.2019.
 noteikumu Nr. 527 redakcijā)
163. Ierosinot inženierbūves pieņemšanu ekspluatācijā, būvniecības ierosinātājs institūcijā, kura pilda būvvaldes
funkcijas, iesniedz apliecinājumu par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu
(
11.
 pielikums), kuram pievieno šādus dokumentus:
163.1. 
(svītrots ar MK 
19.11.2019.
 noteikumiem Nr. 527)
;
163.2. būvprojekta izmainītās daļas, kuras būvdarbu veikšanas laikā pieļaujams veikt saskaņā ar vispārīgajos
būvnoteikumos noteikto;
163.3. inženierbūves izpildmērījuma plānu šo noteikumu 
146.
 punktā minētajos gadījumos;
163.4. inženierbūves stāvu plānu vai telpu grupas plānu šo noteikumu 
146. punktā
 minētajos gadījumos;
163.5. ēkas vai tās telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietu, ja vienlaikus ar inženierbūvi ekspluatācijā tiek
pieņemta ēka vai tās telpu grupa;
163.6. šo noteikumu 
161. 
un 
162.
 punktā minēto institūciju atzinumus;
163.7. būvdarbu žurnālu kopā ar būvdarbu izpildes dokumentāciju;
163.8. būvprojektā paredzēto tehnoloģisko iekārtu, speciālo sistēmu un iekārtu pārbaudes protokolus un
pieņemšanas aktus, kā arī atbilstības apliecinājumus, ja to nepieciešamību nosaka normatīvie akti par iekārtu
drošību un tie nav pievienoti būvdarbu žurnālam;
163.9. 
(svītrots ar MK 
19.11.2019.
 noteikumiem Nr. 527)
;
163.10. 
(svītrots ar MK 
25.09.2018.
 noteikumiem Nr. 607)
;
33
/
63
163.11. būvuzrauga pārskatu par būvuzraudzības plāna izpildi, ja būvdarbu laikā ir veikta būvuzraudzība
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
(Grozīts ar MK 
26.06.2018.
 noteikumiem Nr. 361; MK 
25.09.2018.
 noteikumiem Nr. 607; MK 
19.11.2019.
noteikumiem Nr. 527)
163.
1
 Apliecinājumu par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu būvniecības
informācijas sistēmā apstiprina būvniecības ierosinātājs, būvdarbu veicējs (izņemot šo noteikumu 
94.
 punktā
noteiktajā gadījumā), atbildīgais būvdarbu vadītājs, būvuzraugs (ja veikta būvuzraudzība) un autoruzraugs (ja veikta
autoruzraudzība).
(MK 
25.09.2018.
 noteikumu Nr. 607 redakcijā, kas grozīta ar MK 
19.11.2019.
 noteikumiem Nr. 527; MK
20.04.2021.
 noteikumiem Nr. 245)
164. 
(Svītrots ar MK 
19.11.2019.
 noteikumiem Nr. 527)
165. Inženierbūvi pieņem ekspluatācijā institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas. Birojs pieņemšanas procesā
pieaicina būvvaldes amatpersonu, ja būvvalde ir izteikusi vēlmi tajā piedalīties.
(MK 
26.06.2018.
 noteikumu Nr. 361 redakcijā)
166. Būvniecības ierosinātājs, pieaicinot būvdarbu veicēju vai tā pilnvarotu pārstāvi, uzrāda institūcijai, kura pilda
būvvaldes funkcijas, inženierbūvi.
(Grozīts ar MK 
26.06.2018.
 noteikumiem Nr. 361)
167. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, novērtē inženierbūves gatavību ekspluatācijai, pamatojoties uz šo
noteikumu 
163.
 punktā minētajiem dokumentiem, būvniecības informācijas sistēmā pieejamo informāciju un
dokumentiem (piemēram, būvdarbu žurnāls, pieņemšanas akti, atzinumi par inženierbūves gatavību ekspluatācijai),
kā arī atbilstību normatīvajiem aktiem būvniecības jomā.
(MK 
19.11.2019.
 noteikumu Nr. 527 redakcijā)
168. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, inženierbūves pieņemšanas procesā var pieaicināt būvuzraugu, ja
veikta būvuzraudzība, vai būvprojekta izstrādātāju, ja viņš nav veicis autoruzraudzību. Elektroenerģijas inženierbūves
pieņemšanas procesā, ja energoapgādes objekts atrodas valsts aizsargājamā kultūras piemineklī vai tā aizsargjoslā
(aizsardzības zonā), pieaicina Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldi (vai kompetentas pašvaldības iestādes vai
amatpersonas). Būvuzrauga vai būvprojekta izstrādātāja atteikšanās piedalīties inženierbūves pieņemšanā nav
pamats institūcijai, kura pilda būvvaldes funkcijas, nepieņemt inženierbūvi ekspluatācijā.
(Grozīts ar MK 
26.06.2018.
 noteikumiem Nr. 361; MK 
20.04.2021.
 noteikumiem Nr. 245)
169. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, nav tiesīga pieņemt inženierbūvi ekspluatācijā, ja kāda no šo
noteikumu 
161.
 vai 
162.
 punktā minētajām institūcijām nav sniegusi pozitīvu atzinumu par inženierbūves gatavību
nodošanai ekspluatācijā vai būvniecības informācijas sistēmā nav pieejama attiecīgā informācija un dokumenti.
(MK 
19.11.2019.
 noteikumu Nr. 527 redakcijā)
170. Inženierbūves kārtu var pieņemt ekspluatācijā, ja tās būvdarbi ir pilnīgi pabeigti un ir veikti visi attiecīgajai
inženierbūves kārtai paredzētie ugunsdrošības, darba aizsardzības un vides aizsardzības pasākumi, kā arī izdarīts
viss projektā paredzētais, lai nodrošinātu vides pieejamību.
171. Pārbūvējamas un atjaunojamas inženierbūves inženiertīklus, par kuru izbūvi izsniegta ar attiecīgo
inženierbūvi vienota būvatļauja, atļauts pievienot ekspluatācijā esošiem inženiertīkliem un uzsākt to ekspluatāciju,
pirms ir izdots akts par inženierbūves pieņemšanu ekspluatācijā, ja par attiecīgo inženiertīklu gatavību nodošanai
ekspluatācijā atbilstoši būvprojektam un izpilddokumentācijai ir saņemti šo noteikumu 
161.
 punktā minētie atzinumi.
(Grozīts ar MK 
25.09.2018.
 noteikumiem Nr. 607; MK 
19.11.2019.
 noteikumiem Nr. 527)
172. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, 10 darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts apliecinājums par
inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu, saskaņojot ar būvniecības ierosinātāju
inženierbūves uzrādīšanas termiņu, izdod būvniecības informācijas sistēmā (strukturēto datu veidā) aktu par
34
/
63
inženierbūves pieņemšanu ekspluatācijā (turpmāk – akts) vai pieņem lēmumu par konstatētajām atkāpēm. Aktā ietver
apliecinājuma par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu 
1.1
.
1.
, 
1.1
.
2.
, 
1.2
.,
1.3
. apakšpunktā, 
3. 
un 
5.
 punktā minēto informāciju, kā arī norāda ziņas par objektu (adrese, kadastra apzīmējums,
būves grupa, lietošanas veids, būvi raksturojošie lielumi un būvizstrādājumi), būvdarbu garantijas termiņu, atlikto
būvdarbu apjomus un to izpildes termiņus.
(MK 
25.09.2018.
 noteikumu Nr. 607 redakcijā, kas grozīta ar MK 
19.11.2019.
 noteikumiem Nr. 527; MK
20.04.2021.
 noteikumiem Nr. 245)
173. Ja inženierbūvi pieņem ekspluatācijā ziemā, labiekārtošanas darbus (piemēram, teritorijas apzaļumošanu,
piebrauktuvju, ietvju, saimniecības, rotaļu un sporta laukumu seguma virsslāņa uzklāšanu) un fasādes fragmentu
apdari var veikt minētajiem darbiem labvēlīgā sezonā, bet tie jāpabeidz līdz kārtējā gada 1. jūnijam.
174. Saskaņā ar šo noteikumu 
173.
 punktu atliktos būvdarbus un to veikšanas termiņus ieraksta aktā. Aktā
minēto atlikto būvdarbu pabeigšanu noteiktajos termiņos kontrolē būvinspektors.
175. Ja, pamatojoties uz vienu būvprojektu un būvatļauju, ekspluatācijā tiek pieņemtas vairākas inženierbūves,
būves tehniski ekonomiskos rādītājus norāda par katru būvi.
(MK 
25.09.2018.
 noteikumu Nr. 607 redakcijā)
176. Aktā norāda ar būvniecības ierosinātāju un būvdarbu veicēju saskaņotu termiņu, kurā būvniecības
ierosinātājs var prasīt, lai būvdarbu veicējs par saviem līdzekļiem novērš būvdarbu defektus, kas atklājušies pēc
inženierbūves pieņemšanas ekspluatācijā. Minētais termiņš, skaitot no akta izdošanas dienas, nedrīkst būt mazāks
par:
176.1. trim gadiem otrās grupas inženierbūvei;
176.2. pieciem gadiem trešās grupas inženierbūvei.
(Grozīts ar MK 
26.06.2018.
 noteikumiem Nr. 361; MK 
25.09.2018.
 noteikumiem Nr. 607)
177. Šo noteikumu 
176.
 punktā minētais būvdarbu garantijas termiņš nav piemērojams iekārtām, kas tiek
uzstādītas būvdarbu laikā. Iekārtu garantijas termiņus nosaka attiecīgās iekārtas ražotājs iekārtas tehniskajā
dokumentācijā.
178. Akta ciparu kodā ir šādas 14 zīmes:
178.1. pirmās divas zīmes – attiecīgā gada skaitļa pēdējie divi cipari;
178.2. nākamās piecas zīmes – akta reģistrācijas numurs, kas līdz piecām zīmēm papildināts ar nullēm no
kreisās puses;
178.3. pēdējās septiņas zīmes – būves teritoriālais kods saskaņā ar Administratīvo teritoriju un teritoriālo
vienību klasifikatoru.
(Grozīts ar MK 
26.06.2018.
 noteikumiem Nr. 361; MK 
25.09.2018.
 noteikumiem Nr. 607)
179. 
(Svītrots ar MK 
25.09.2018.
 noteikumiem Nr. 607)
180. Inženierbūve ir uzskatāma par pieņemtu ekspluatācijā ar akta izdošanas dienu.
(Grozīts ar MK 
25.09.2018.
 noteikumiem Nr. 607)
181. Ja inženierbūve netiek pieņemta ekspluatācijā, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, pieņem lēmumu par
konstatētajām atkāpēm. Minētajā lēmumā norāda konstatētās atkāpes no akceptētās būvniecības ieceres vai
būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un termiņu atkāpju novēršanai.
(Grozīts ar MK 
26.06.2018.
 noteikumiem Nr. 361)
35
/
63
182. Ja būvniecības ierosinātājs ir novērsis šo noteikumu 
181.
 punktā minētajā lēmumā norādītās atkāpes,
institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas izdod būvniecības informācijas sistēmā (strukturēto datu veidā) aktu, kurā
ietver būvniecības ierosinātāja norādīto informāciju.
(MK 
19.11.2019.
 noteikumu Nr. 527 redakcijā, kas grozīta ar MK 
20.04.2021.
 noteikumiem Nr. 245)
183. Īpašnieks vai, ja tāda nav, – tiesiskais valdītājs atbilstoši 
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumam
 pēc
otrās vai trešās grupas inženierbūves, kura noteikta būvju klasifikācijā, pieņemšanas ekspluatācijā iesniedz Valsts
zemes dienestā datu reģistrācijai vai aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā aktu par
inženierbūves pieņemšanu ekspluatācijā un šo noteikumu 
146.
 punktā minētajos gadījumos – izpildmērījuma plānu,
stāvu plānu un telpu grupas plānu.
9.3. Pirmās grupas inženierbūves nojaukšanas darbu pieņemšana
(Apakšnodaļa svītrota ar MK 
20.04.2021.
 noteikumiem Nr. 245)
184. 
(Svītrots ar MK 
20.04.2021.
 noteikumiem Nr. 245)
185. 
(Svītrots ar MK 
20.04.2021.
 noteikumiem Nr. 245)
186. 
(Svītrots ar MK 
20.04.2021.
 noteikumiem Nr. 245)
187. 
(Svītrots ar MK 
20.04.2021.
 noteikumiem Nr. 245)
188. 
(Svītrots ar MK 
20.04.2021.
 noteikumiem Nr. 245)
189. 
(Svītrots ar MK 
20.04.2021.
 noteikumiem Nr. 245)
9.4. Otrās un trešās grupas inženierbūves nojaukšanas darbu pieņemšana
(Apakšnodaļa svītrota ar MK 
20.04.2021.
 noteikumiem Nr. 245)
190. 
(Svītrots ar MK 
20.04.2021.
 noteikumiem Nr. 245)
191. 
(Svītrots ar MK 
20.04.2021.
 noteikumiem Nr. 245)
192. 
(Svītrots ar MK 
20.04.2021.
 noteikumiem Nr. 245)
193. 
(Svītrots ar MK 
20.04.2021.
 noteikumiem Nr. 245)
194. 
(Svītrots ar MK 
19.11.2019.
 noteikumiem Nr. 527)
195. 
(Svītrots ar MK 
20.04.2021.
 noteikumiem Nr. 245)
196. 
(Svītrots ar MK 
20.04.2021.
 noteikumiem Nr. 245)
197. 
(Svītrots ar MK 
20.04.2021.
 noteikumiem Nr. 245)
36
/
63
198. 
(Svītrots ar MK 
20.04.2021.
 noteikumiem Nr. 245)
199. 
(Svītrots ar MK 
20.04.2021.
 noteikumiem Nr. 245)
200. 
(Svītrots ar MK 
20.04.2021.
 noteikumiem Nr. 245)
201. 
(Svītrots ar MK 
20.04.2021.
 noteikumiem Nr. 245)
202. 
(Svītrots ar MK 
20.04.2021.
 noteikumiem Nr. 245)
9.5. Inženierbūves konservācijas darbu pieņemšana
(Apakšnodaļa svītrota ar MK 
20.04.2021.
 noteikumiem Nr. 245)
203. 
(Svītrots ar MK 
20.04.2021.
 noteikumiem Nr. 245)
204. 
(Svītrots ar MK 
20.04.2021.
 noteikumiem Nr. 245)
205. 
(Svītrots ar MK 
20.04.2021.
 noteikumiem Nr. 245)
206. 
(Svītrots ar MK 
20.04.2021.
 noteikumiem Nr. 245)
10. Noslēguma jautājumi
207. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2014. gada 16. septembra noteikumus Nr. 551 "
Ostu
hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi
" (Latvijas Vēstnesis,
2014, 193.nr.).
207.
1
 Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumus Nr. 573
"
Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi
" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 194. nr.; 2018, 84.,
191. nr.; 2019, 239. nr.).
(MK 
20.04.2021.
 noteikumu Nr. 245 redakcijā)
208. Ja būvdarbu veikšanai līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai ir izdota būvatļauja vai akceptēts
paskaidrojuma raksts, paskaidrojuma raksts inženierbūves konservācijai vai apliecinājuma karte, tad šos būvdarbus
pabeidz atbilstoši uzsāktajam būvniecības procesa veidam.
209. 
Būvniecības likuma
 pārejas noteikumu 
22.
 punktā minētajā gadījumā, ja būvniecības process noris,
neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, būvniecības ierosinātājs nodod glabāšanā tās institūcijas arhīvā, kura
pilda būvvaldes funkcijas, šādus dokumentus:
209.1. apliecinājumu par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu;
209.2. izmainītās būvprojekta daļas, ja attiecīgās izmaiņas būvdarbu veikšanas laikā pieļaujams veikt saskaņā
ar vispārīgajiem būvnoteikumiem;
209.3. institūciju atzinumus par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu;
37
/
63
209.4. tehnisko noteikumu izsniedzēju atzinumus par inženiertīklu gatavību ekspluatācijai;
209.5. inženierbūves izpildmērījuma plānu (šo noteikumu 
146.
 punktā minētajos gadījumos);
209.6. inženierbūves stāvu plānu vai telpu grupas plānu (šo noteikumu 
146.
 punktā minētajos gadījumos);
209.7.
 
būvprojektā paredzēto tehnoloģisko iekārtu, speciālo sistēmu un iekārtu pārbaudes protokolus un
pieņemšanas aktus, kā arī atbilstības apliecinājumus, ja to nepieciešamību nosaka normatīvie akti par iekārtu
drošību.
(MK 
19.11.2019.
 noteikumu Nr. 527 redakcijā)
210. Ja būvdarbi ir uzsākti vai būvdarbu veikšanai līdz 2021. gada 31. oktobrim ir izdota būvatļauja vai akceptēta
apliecinājuma karte, tad šos būvdarbus pabeidz atbilstoši uzsāktajam būvniecības procesa veidam:
210.1. pabeidz būvdarbus, kuri ir uzsākti atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumu
Nr. 573 "
Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi
" 
3.
 punktam un kuru veikšanai
nav nepieciešami būvniecības ieceres dokumenti;
210.2. apliecinājuma kartes gadījumā – atbilstoši šo noteikumu 
9.1
. apakšnodaļā minētajai kārtībai, iesniedzot
apliecinājuma kartes II daļu (
3.
 pielikums) un šo noteikumu 
152.
 punktā minētos dokumentus;
210.3. būvatļaujas gadījumā būvprojektu izstrādā atbilstoši šo noteikumu 
6.
 nodaļā minētajai kārtībai un
apjomam, būvdarbus veic atbilstoši šo noteikumu 
7.
 nodaļā minētajai kārtībai un būvi nodod ekspluatācijā
atbilstoši šo noteikumu 
9.2
. apakšnodaļā minētajai kārtībai.
(MK 
20.04.2021.
 noteikumu Nr. 245 redakcijā)
211. Ja saskaņā ar 
Būvniecības likuma
 pārejas noteikumu 
22.
 punktu būvniecības process noris, neizmantojot
būvniecības informācijas sistēmu, tad ievēro 
Būvniecības likumu
 un šajos noteikumos noteikto kārtību un termiņus,
izņemot šādas darbības:
211.1. būvniecības ieceres dokumentāciju (izņemot būvniecības iesniegumu) papīra dokumentu formā izstrādā
trijos eksemplāros, 
Būvniecības likuma
 
6.
1 
panta
 pirmās daļas 1. punktā minētajos gadījumos – četros
eksemplāros, bet elektroniski – vienā eksemplārā. Ja būvniecības ierosinātājs pats izstrādā būvniecības
ieceres dokumentāciju papīra dokumentu formā, to sagatavo divos eksemplāros. Trešo personu saskaņojumu
var noformēt uz būvprojekta ģenerālplāna, arī saskaņojumu par atkāpēm no tehnisko noteikumu prasībām var
noformēt uz būvprojekta ģenerālplāna. Visus eksemplārus iesniedz izskatīšanai institūcijā, kura pilda
būvvaldes funkcijas;
211.2. būvprojekta ekspertīzi, ja tāda nepieciešama, pievieno būvprojekta dokumentācijai;
211.3. būvdarbu žurnālu iesniedz reģistrācijai institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, būvdarbu uzsākšanas
nosacījumu izpildei;
211.4. pirms būvdarbu uzsākšanas būvniecības ierosinātājs izsniedz būvdarbu veicējam, bet būvdarbu veicējs
– katram atsevišķu būvdarbu veicējam akceptētu paskaidrojuma rakstu vai būvatļauju ar atzīmi par būvdarbu
uzsākšanai izvirzīto nosacījumu izpildi un nepieciešamo būvniecības ieceres dokumentāciju;
211.5. darbu veikšanas projektu pirms būvniecības ieceres dokumentācijā paredzēto darbu uzsākšanas nodod
atbildīgajam būvdarbu vadītājam. Darbu veikšanas projekts ir pieejams būvlaukumā strādājošajiem
būvspeciālistiem un kontroles institūcijām;
211.6. būvdarbu žurnālu aizpilda atbilstoši vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajam būvdarbu žurnāla saturam;
211.7. pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus, kā arī izbūvētās ugunsdrošībai
nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas (ārējā un iekšējā ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēma, automātiskā
un neautomātiskā ugunsaizsardzības sistēma) pieņem ekspluatācijā, sastādot pieņemšanas aktu (8., 9. un
10. pielikums), ko paraksta atbildīgais būvdarbu vadītājs, būvuzraugs (ja veikta būvuzraudzība) un
autoruzraugs (ja to paredz autoruzraudzības līgums). Pieņemšanas aktam pievieno šo noteikumu 
119.
2 
punktā
minētos dokumentus.
(MK 
20.04.2021.
 noteikumu Nr. 245 redakcijā)
38
/
63
Ministru prezidents 
Māris Kučinskis
Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs 
Arvils Ašeradens
212. Līdz attiecīgās būvniecības informācijas sistēmas programmatūras izstrādāšanai un ieviešanai, bet ne ilgāk
kā līdz 2022. gada 1. martam:
212.1. šo noteikumu 
6.
1
 punktā
 minētajos gadījumos:
212.1.1. ierosinot būvniecību, paziņojumam par būvniecību papildus pievieno dokumentu, kurā norāda
informāciju par objekta būvniecības veidu (jauna būvniecība, atjaunošana, pārbūve, novietošana vai
nojaukšana), inženierbūves lietošanas veidu atbilstoši būvju klasifikācijai, būvniecības ieceres izstrādātāju
(juridiskās personas nosaukums, būvkomersanta nosaukums vai būvspeciālista(-u) vārds, uzvārds,
juridiskās personas reģistrācijas numurs, būvkomersanta reģistrācijas numurs vai būvspeciālista(-u)
sertifikāta numurs un darbības sfēra);
212.1.2. līdz plānoto būvdarbu izpildes termiņa beigām iesniedz brīvas formas iesniegumu, kurā pēc
izpildmērījuma iesniegšanas pašvaldībā norāda, ka būvdarbi ir pabeigti, vai pagarina būvdarbu izpildes
termiņu, vai atceļ paziņojumu par būvniecību, ja būvdarbi nav uzsākti un netiks veikti;
212.2. ja paskaidrojuma raksta būvniecības procesa ietvarā paredzēti atliktie būvdarbi, tad, iesniedzot
paskaidrojuma raksta II daļu, papildus pievieno dokumentu, kurā norāda ziņas par atliktajiem būvdarbiem
(darba nosaukums, mērvienība un daudzums, pabeigšanas termiņš), bet institūcija, kura pilda būvvaldes
funkcijas, izdod atsevišķu lēmumu par atliktajiem būvdarbiem un izdara būvniecības informācijas sistēmā
paskaidrojuma rakstā atzīmi par būvdarbu pabeigšanu;
212.3. ja paskaidrojuma raksta būvniecības procesa ietvarā būvniecības iecerē ir paredzēti būvdarbi vai
objekta nodošana ekspluatācijā pa būves kārtām, tad:
212.3.1. nododot ekspluatācijā katru būves kārtu, izņemot pēdējo kārtu, iesniedz brīvas formas iesniegumu,
kurā norāda informāciju atbilstoši paskaidrojuma raksta II daļai un šo noteikumu 
152. punktā
 minētos
dokumentus, un institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, izdod atsevišķu lēmumu par būvdarbu
pabeigšanu;
212.3.2. nododot ekspluatācijā pēdējo būves kārtu, iesniedz paskaidrojuma raksta II daļu un šo noteikumu
152. punktā
 minētos dokumentus, un institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, izdara būvniecības
informācijas sistēmā paskaidrojuma rakstā atzīmi par būvdarbu pabeigšanu;
212.4. iekļaujot būvniecības informācijas sistēmā datus par būvspeciālista darbības jomu, norāda informāciju
tādā apjomā, kādu nodrošina būvniecības informācijas sistēmas funkcionalitāte.
(MK 
30.11.2021.
 noteikumu Nr. 777 redakcijā)
213. Šo noteikumu 
41.
2
 punkts
 piemērojams ar 2023. gada 1. jūliju un attiecas uz būvniecības procesiem, kas
noris, izmantojot būvniecības informācijas sistēmu.
(MK 
21.06.2022.
 noteikumu Nr. 387 redakcijā)
39
/
63
I. Ziņas par būvniecības ieceri
1. Vispārīgās ziņas:
1.1. būvniecības ierosinātājs:
1.1.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;
1.1.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;
1.1.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;
1.1.4. kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;
1.2. nekustamā īpašuma kadastra numurs;
1.3. būvniecības ieceres nosaukums;
1.4. zemes vienības kadastra apzīmējums;
1.5. meža kvartāla numurs, meža nogabala numurs un atmežojamā platība sadalījumā pa meža nogabaliem;
1.6. īpaši aizsargājamās dabas teritorijas nosaukums un funkcionālā zona;
1.7. lēmums par inženierbūves konservāciju (izdevējs, datums, numurs).
2. Ziņas par objektu:
2.1. būvniecības veids (jauna būvniecība, novietošana, pārbūve, restaurācija, nojaukšana vai konservācija);
2.2. inženierbūves nosaukums un adrese vai, ja tādas nav, atrašanās vieta;
2.3. inženierbūves kadastra apzīmējums;
2.4. inženierbūves grupa (atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem);
2.5. inženierbūves pašreizējais lietošanas veids (atbilstoši būvju klasifikācijai);
2.6. inženierbūves paredzētais lietošanas veids (atbilstoši būvju klasifikācijai);
2.7. papildinformācija:
2.7.1. inženierbūves augstums (neattiecas uz līnijveida inženierbūvi) (m);
2.7.2. inženierbūves apbūves laukums (neattiecas uz līnijveida inženierbūvi) (m
2
);
2.7.3. līnijveida inženierbūves garums (m);
1. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 9. maija
noteikumiem Nr. 253
(Pielikums MK 
21.06.2022.
 noteikumu Nr. 387 redakcijā)
Paskaidrojuma raksts
40
/
63
2.7.4. līnijveida inženierbūves platums (m) (neattiecas uz ārējiem inženiertīkliem);
2.7.5. plānotais būvniecības atkritumu veids (atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un
īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus);
2.7.6. plānotais būvniecības atkritumu apjoms;
2.8. sezonas inženierbūve un plānotais ekspluatācijas laiks;
2.9. īslaicīgas lietošanas inženierbūve un plānotais ekspluatācijas laiks.
3. Būvniecības finansējuma avots.
4. Pilnvarotā persona:
4.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;
4.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;
4.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;
4.4. kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;
4.5. juridiskās personas norādītās kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese.
5. Būvniecības ieceres izstrādātājs:
5.1. juridiskās personas nosaukums, būvkomersanta nosaukums vai būvspeciālista(-u) vārds, uzvārds;
5.2. juridiskās personas reģistrācijas numurs, būvkomersanta reģistrācijas numurs vai būvspeciālista(-u) sertifikāta
numurs un darbības sfēra;
5.3. juridiskās personas, būvkomersanta juridiskā adrese un tālruņa numurs.
6. Papildus piesaistītā(-o) būvspeciālista(-u) vārds, uzvārds, sertifikāta numurs un darbības sfēra.
7. Pievienojamie dokumenti, ja tādi ir nepieciešami:
7.1. dokumenta veids;
7.2. dokumenta nosaukums.
 
II. Ziņas par būvdarbu pabeigšanu
1. Vispārīgās ziņas:
1.1. būvniecības ierosinātājs:
1.1.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;
1.1.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;
1.1.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;
1.1.4. kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;
1.2. būvniecības lietas numurs.
41
/
63
 
2. Būvniecības atkritumu apsaimniekošana:
 
2.1. būvniecības atkritumu apsaimniekotājs (juridiskās personas nosaukums un reģistrācijas numurs vai fiziskās
personas vārds, uzvārds un personas kods);
 
2.2. būvniecības atkritumu apjoms;
 
2.3. būvniecības atkritumu veids (atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras
padara atkritumus bīstamus).
3. Būvdarbu garantijas termiņš.
4. Pievienojamie dokumenti, ja tādi ir nepieciešami:
4.1. dokumenta veids;
4.2. dokumenta nosaukums.
Piezīmes.
1. Paskaidrojuma rakstā ietver ziņas tādā apjomā, kāds nepieciešams atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei un
būvniecības veidam.
2. Katru paskaidrojuma raksta daļu aizpilda atsevišķi – izstrādājot būvniecības ieceres dokumentāciju un
pabeidzot būvdarbus.
3. Paskaidrojuma raksta I daļas 1.5. apakšpunktā minētās ziņas norāda, ja inženierbūves būvniecība paredzēta
meža zemē, kura par tādu norādīta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.
4. Paskaidrojuma raksta I daļas 1.6. apakšpunktā minētās ziņas norāda, ja būvniecība paredzēta īpaši
aizsargājamā dabas teritorijā.
5. Paskaidrojuma raksta I daļas 1.7. apakšpunktā minētās ziņas norāda inženierbūves konservācijas gadījumā.
6. Paskaidrojuma raksta I daļas 2.3. apakšpunktā minēto kadastra apzīmējumu norāda esošai inženierbūvei,
izņemot gadījumu, ja tāds nav piešķirts vai objekts neatbilst būvju klasifikācijai.
7. Paskaidrojuma raksta I daļas 2.6. apakšpunktā minēto inženierbūves paredzēto lietošanas veidu norāda, ja
inženierbūvei tāds ir nosakāms.
8. Ja inženierbūve ir nojaukta, paskaidrojuma raksta I daļas 2.6., 2.7.1., 2.7.2., 2.7.3. un 2.7.4. apakšpunktā
minētās ziņas par objektu nenorāda.
9. Inženierbūves konservācijas gadījumā paskaidrojuma raksta I daļas 2.6., 2.7.5. un 2.7.6. apakšpunktā minētās
ziņas par objektu nenorāda.
10. Paskaidrojuma raksta I daļas 2.7.5. un 2.7.6. apakšpunktā minētās ziņas nenorāda, ja būvdarbu laikā netiks
radīti būvniecības atkritumi.
11. Paskaidrojuma raksta I daļas 2.8. un 2.9. apakšpunktā minētās ziņas par objektu norāda, ja inženierbūvei ir
terminēts ekspluatācijas laiks.
12. Paskaidrojuma raksta I daļas 3. punktā norāda, vai būvniecības iecere tiks īstenota par privātiem līdzekļiem,
publisko tiesību juridiskās personas līdzekļiem, Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem vai citiem ārvalstu
finanšu palīdzības līdzekļiem.
42
/
63
13. Paskaidrojuma raksta I daļas 5. un 6. punktā minētās ziņas nenorāda, ja būvniecības ierosinātājs pats izstrādā
būvniecības ieceres dokumentāciju.
14. Ja vienlaikus ar inženierbūves būvniecību vai nojaukšanu īsteno citas pirmās grupas būves būvniecību vai
nojaukšanu, paskaidrojuma rakstu papildina ar informāciju par attiecīgo citu būvējamo vai nojaucamo būvi un
dokumentiem atbilstoši citiem speciālajiem būvnoteikumiem.
43
/
63
2. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 9. maija
noteikumiem Nr. 253
Paskaidrojuma raksts (inženierbūves konservācijai)
(Pielikums svītrots ar MK 
25.09.2018.
 noteikumiem Nr. 607)
44
/
63
I. Ziņas par būvniecības ieceri
(Daļa svītrota ar MK 
20.04.2021.
 noteikumiem Nr. 245)
 
II. Ziņas par būvdarbu pabeigšanu
1. Vispārīgās ziņas:
1.1. būvniecības ierosinātājs:
1.1.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;
1.1.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;
1.1.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;
1.1.4. kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;
1.2. būvniecības lietas numurs.
 
2. Būvniecības atkritumu apsaimniekošana:
 
2.1. būvniecības atkritumu apsaimniekotājs (juridiskās personas nosaukums un reģistrācijas numurs vai fiziskās
personas vārds, uzvārds un personas kods);
 
2.2. būvniecības atkritumu apjoms;
 
2.3. būvniecības atkritumu veids (atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras
padara atkritumus bīstamus).
3. Būvdarbu garantijas termiņš.
4. Pievienojamie dokumenti, ja tādi ir nepieciešami:
4.1. dokumenta veids;
4.2. dokumenta nosaukums.
3. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 9. maija
noteikumiem Nr. 253
(Pielikums MK 
21.06.2022.
 noteikumu Nr. 387 redakcijā)
Apliecinājuma karte
45
/
63
Būvniecības iesniegumā norāda šādas ziņas:
1. Vispārīgās ziņas:
1.1. būvniecības ierosinātājs:
1.1.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;
1.1.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;
1.1.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;
1.1.4. kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;
1.2. nekustamā īpašuma kadastra numurs;
1.3. būvniecības ieceres nosaukums;
1.4. zemes vienības kadastra apzīmējums;
1.5. meža kvartāla numurs, meža nogabala numurs un atmežojamā platība sadalījumā pa meža nogabaliem;
1.6. īpaši aizsargājamās dabas teritorijas nosaukums un funkcionālā zona.
2. Ziņas par objektu:
2.1. būvniecības veids (jauna būvniecība, ierīkošana, novietošana, pārbūve, atjaunošana, restaurācija vai
nojaukšana);
2.2. inženierbūves nosaukums un adrese vai, ja tādas nav, atrašanās vieta;
2.3. inženierbūves kadastra apzīmējums;
2.4. inženierbūves grupa (atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem);
2.5. inženierbūves pašreizējais lietošanas veids (atbilstoši būvju klasifikācijai);
2.6. inženierbūves paredzētais lietošanas veids (atbilstoši būvju klasifikācijai);
2.7. papildinformācija:
2.7.1. inženierbūves augstums (neattiecas uz līnijveida inženierbūvi) (m);
2.7.2. inženierbūves apbūves laukums (neattiecas uz līnijveida inženierbūvi) (m
2
);
2.7.3. līnijveida inženierbūves garums (m);
2.7.4. līnijveida inženierbūves platums (m) (neattiecas uz ārējiem inženiertīkliem);
4. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 9. maija
noteikumiem Nr. 253
(Pielikums MK 
21.06.2022.
 noteikumu Nr. 387 redakcijā)
Būvniecības iesniegums
46
/
63
2.7.5. inženierbūves būvizstrādājumi;
2.7.6. plānotais būvniecības atkritumu veids (atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un
īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus);
2.7.7. plānotais būvniecības atkritumu apjoms;
2.8. īslaicīgas lietošanas inženierbūve un plānotais ekspluatācijas laiks.
3. Būvniecības finansējuma avots.
4. Pilnvarotā persona:
4.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;
4.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;
4.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;
4.4. kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;
4.5. juridiskās personas norādītās kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese.
5. Būvprojekta izstrādātājs:
5.1. juridiskās personas nosaukums, būvkomersanta nosaukums vai būvspeciālista(-u) vārds, uzvārds;
5.2. juridiskās personas reģistrācijas numurs, būvkomersanta reģistrācijas numurs vai būvspeciālista(-u) sertifikāta
numurs un darbības sfēra;
5.3. juridiskās personas, būvkomersanta juridiskā adrese un tālruņa numurs.
6. Būvprojekta izstrādātāja sniegtās ziņas par plānoto būvprojekta sastāvu, tā nepieciešamo daļu un sadaļu
izstrādi.
7. Ziņas par konkrētas Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvā regulējuma piemērošanu, ja paredzēta
būvprojekta izstrāde, piemērojot Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālo standartu un būvnormatīvu tehniskās
prasības.
8. Pievienojamie dokumenti, ja tādi ir nepieciešami:
8.1. dokumenta veids;
8.2. dokumenta nosaukums.
Piezīmes.
1. Būvniecības iesniegumā ietver ziņas tādā apjomā, kāds nepieciešams atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei
un būvniecības veidam.
2. Būvniecības iesnieguma 1.5. apakšpunktā minētās ziņas norāda, ja būvniecība paredzēta meža zemē, kura par
tādu norādīta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.
3. Būvniecības iesnieguma 1.6. apakšpunktā minētās ziņas norāda, ja būvniecība paredzēta īpaši aizsargājamā
dabas teritorijā.
4. Būvniecības iesnieguma 2.3. apakšpunktā minēto kadastra apzīmējumu norāda esošai inženierbūvei, izņemot
gadījumu, ja tāds nav piešķirts vai objekts neatbilst būvju klasifikācijai.
5. Būvniecības iesnieguma 2.6. apakšpunktā minēto inženierbūves paredzēto galveno lietošanas veidu norāda, ja
47
/
63
inženierbūvei tāds ir nosakāms.
6. Ja inženierbūve ir nojaukta, būvniecības iesnieguma 2.6., 2.7.1., 2.7.2., 2.7.3., 2.7.4. un 2.7.5. apakšpunktā
minētās ziņas par inženierbūvi nenorāda.
7. Būvniecības iesnieguma 2.7.6. un 2.7.7. apakšpunktā minētās ziņas nenorāda, ja būvdarbu laikā netiks radīti
būvniecības atkritumi.
8. Būvniecības iesnieguma 2.8. apakšpunktā minētās ziņas par objektu norāda, ja inženierbūvei ir terminēts
ekspluatācijas laiks.
9. Būvniecības iesnieguma 3. punktā norāda, vai būvniecības iecere tiks īstenota par privātiem līdzekļiem,
publisko tiesību juridiskās personas līdzekļiem, Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem vai citiem ārvalstu
finanšu palīdzības līdzekļiem.
10. Ja vienlaikus ar inženierbūves būvniecību vai nojaukšanu īsteno citas būves būvniecību vai nojaukšanu,
būvniecības iesniegumu papildina ar informāciju par attiecīgo citu būvējamo vai nojaucamo būvi un dokumentiem
atbilstoši citiem speciālajiem būvnoteikumiem.
48
/
63
4.
1 
pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 9. maija
noteikumiem Nr. 253
Paziņojums par būvniecību
(Pielikums MK 
20.04.2021.
 noteikumu Nr. 245 redakcijā)
Paziņojumā par būvniecību norāda šādas ziņas:
1. Būvniecības ierosinātājs:
1.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;
1.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;
1.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;
1.4. kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese.
2. Pilnvarotā persona:
2.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;
2.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;
2.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;
2.4. kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;
2.5. juridiskās personas norādītās kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese.
3. Ziņas par objektu:
3.1. būvniecības veids (jauna būvniecība, atjaunošana, pārbūve, novietošana vai nojaukšana);
3.2. inženierbūves nosaukums un adrese vai, ja tādas nav, atrašanās vieta.
4. Inženierbūves kadastra apzīmējums (ja tāds ir piešķirts).
5. Inženierbūves lietošanas veids atbilstoši būvju klasifikācijai.
6. Būvniecības ieceres izstrādātājs:
6.1. juridiskās personas nosaukums, būvkomersanta nosaukums vai būvspeciālista(-u) vārds, uzvārds;
6.2. juridiskās personas reģistrācijas numurs, būvkomersanta reģistrācijas numurs vai būvspeciālista(-u) sertifikāta
numurs un darbības sfēra;
6.3. juridiskās personas vai būvkomersanta juridiskā adrese un tālruņa numurs.
7. Plānoto būvdarbu uzsākšanas un beigu datums.
8. Pievienojamie dokumenti, ja tādi ir nepieciešami:
8.1. dokumenta veids;
49
/
63
8.2. dokumenta nosaukums.
50
/
63
5. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 9. maija
noteikumiem Nr. 253
Būvatļauja Nr. __________
(Pielikums svītrots ar MK 
25.09.2018.
 noteikumiem Nr. 607)
51
/
63
6. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 9. maija
noteikumiem Nr. 253
Apliecinājumu paraugi
(Pielikums svītrots ar MK 
25.09.2018.
 noteikumiem Nr. 607)
52
/
63
7. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 9. maija
noteikumiem Nr. 253
(Pielikums svītrots ar MK 
25.09.2018.
 noteikumiem Nr. 607)
53
/
63
8. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 9. maija
noteikumiem Nr. 253
Nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akts
(Pielikums MK 
25.09.2018.
 noteikumu Nr. 607 redakcijā, kas grozīta ar MK 
20.04.2021.
 noteikumiem Nr. 245)
Nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktā norāda šādas ziņas:
1. Objekta nosaukums un adrese.
2. Konstrukcijas nosaukums.
3. Būvniecības ierosinātājs:
3.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;
3.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;
3.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;
3.4. kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese.
4. Pieņemšanai uzrādīto nozīmīgo konstrukciju uzskaitījums un īss raksturojums.
5. Būvniecības ieceres dokumentācija, uz kuras pamata veikti nozīmīgo konstrukciju darbi (piemēram, rasējuma
numurs).
6. Lietotās konstrukcijas un būvizstrādājumi (sertifikāti vai citi kvalitāti apliecinoši dokumenti).
7. Ziņas par darba gaitā pieļautajām atkāpēm no būvniecības ieceres dokumentācijas:
7.1. institūcija vai persona, kas saskaņojusi atkāpes;
7.2. rasējuma numurs;
7.3. saskaņošanas datums.
8. Nozīmīgo konstrukciju pieņēmēju rekvizīti (vārds, uzvārds, amats, sertifikāta numurs un darbības sfēra).
 
54
/
63
9. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 9. maija
noteikumiem Nr. 253
Segto darbu pieņemšanas akts
(Pielikums MK 
25.09.2018.
 noteikumu Nr. 607 redakcijā, kas grozīta ar MK 
20.04.2021.
 noteikumiem Nr. 245)
Segto darbu pieņemšanas aktā norāda šādas ziņas:
1. Objekta nosaukums un adrese.
2. Darba nosaukums.
3. Būvniecības ierosinātājs:
3.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;
3.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;
3.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;
3.4. kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese.
4. Pieņemšanai uzrādīto darbu uzskaitījums un īss raksturojums.
5. Būvniecības ieceres dokumentācija, uz kuras pamata veikti segtie darbi (piemēram, rasējuma numurs).
6. Segtajos darbos lietotās konstrukcijas un būvizstrādājumi (sertifikāti vai citi kvalitāti apliecinoši dokumenti).
7. Ziņas par darba gaitā pieļautajām atkāpēm no būvniecības ieceres dokumentācijas:
7.1. institūcija vai persona, kas saskaņojusi atkāpes;
7.2. rasējuma numurs;
7.3. saskaņošanas datums.
8. Segto darbu pieņēmēju rekvizīti (vārds, uzvārds, amats, sertifikāta numurs un darbības sfēra).
55
/
63
10. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 9. maija
noteikumiem Nr. 253
Ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas akts
(Pielikums MK 
25.09.2018.
 noteikumu Nr. 607 redakcijā, kas grozīta ar MK 
20.04.2021.
 noteikumiem Nr. 245)
Ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas aktā norāda šādas ziņas:
1. Objekta nosaukums un adrese.
2. Inženiertehniskās sistēmas nosaukums.
3. Būvniecības ierosinātājs:
3.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;
3.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;
3.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;
3.4. kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese.
4. Institūcija vai persona, kas ierīkojusi ugunsdrošībai nozīmīgu inženiertehnisko sistēmu, kurai veic darbu
kvalitātes un darbspējas pārbaudi:
4.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;
4.2. fiziskās personas sertifikāta numurs un darbības sfēra vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;
4.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese.
5. Pieņemšanai uzrādītā ugunsdrošībai nozīmīga inženiertehniskā sistēma (kopumā vai sistēmas montāžas
kārta).
6. Būvniecības ieceres dokumentācija, saskaņā ar kuru ierīkota ugunsdrošībai nozīmīga inženiertehniskā sistēma
(attiecīgās sadaļas izstrādāšanas datums, nosaukums, numurs, rasējuma numurs).
7. Ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas ierīkošanai izmantotās pamata iekārtas, ierīces un
būvizstrādājumi:
7.1. nosaukums;
7.2. tips/marka;
7.3. mērvienība;
7.4. skaits;
7.5. piezīmes.
8. Ziņas par darba gaitā pieļautajām atkāpēm no būvniecības ieceres dokumentācijas:
8.1. institūcija vai persona, kas saskaņojusi atkāpes;
8.2. rasējuma numurs;
56
/
63
8.3. saskaņošanas datums;
8.4. veiktie kompensējošie pasākumi.
9. Pievienojamie dokumenti, ja tādi ir nepieciešami:
9.1. dokumenta veids;
9.2. dokumenta nosaukums.
10. Ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņēmēju rekvizīti (vārds, uzvārds, amats, sertifikāta
numurs un darbības sfēra).
57
/
63
Apliecinājumā norāda šādas ziņas:
1. Vispārīgās ziņas:
1.1. būvniecības ierosinātājs:
1.1.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;
1.1.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;
1.1.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;
1.1.4. kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;
1.2. būvniecības lietas numurs;
1.3. būvniecības ieceres nosaukums.
2. Ziņas par objektu:
2.1. inženierbūves nosaukums un adrese vai, ja tādas nav, atrašanās vieta;
2.2. inženierbūves kadastra apzīmējums;
2.3. inženierbūves grupa (atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem);
2.4. inženierbūves pašreizējais lietošanas veids (atbilstoši būvju klasifikācijai);
2.5. inženierbūves paredzētais lietošanas veids (atbilstoši būvju klasifikācijai);
2.6. papildinformācija:
2.6.1. inženierbūves apbūves laukums (neattiecas uz līnijveida inženierbūvi) (m2);
2.6.2. inženierbūves augstums (neattiecas uz līnijveida inženierbūvi) (m);
2.6.3. līnijveida inženierbūves garums (m);
2.6.4. līnijveida inženierbūves platums (m) (neattiecas uz ārējiem inženiertīkliem);
2.6.5. inženierbūves būvizstrādājumi.
3. Ziņas par būvniecību:
3.1. būvdarbu sākšanas un pabeigšanas datums;
3.2. būvprojekta izstrādātājs:
11. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 9. maija
noteikumiem Nr. 253
(Pielikums MK 
21.06.2022.
 noteikumu Nr. 387 redakcijā)
Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves
nojaukšanu
58
/
63
3.2.1. juridiskās personas nosaukums, būvkomersanta nosaukums vai būvspeciālista(-u) vārds, uzvārds;
3.2.2. juridiskās personas reģistrācijas numurs, būvkomersanta reģistrācijas numurs vai būvspeciālista(-u)
sertifikāta numurs un darbības sfēra;
3.2.3. juridiskās personas, būvkomersanta juridiskā adrese un tālruņa numurs;
3.3. pieļautās izmaiņas (norādot, ir vai nav veiktas) un atkāpes no būvprojekta, kas saskaņotas noteiktā kārtībā un
atzīmētas tehniskajā dokumentācijā;
3.4. būvniecības dalībnieki, kuri piedalījušies būvprojekta īstenošanā:
3.4.1. būvdarbu veicējs (būvkomersanta nosaukums, juridiskās personas reģistrācijas numurs, būvkomersanta
reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālruņa numurs);
3.4.2. atbildīgais būvdarbu vadītājs (fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta numurs un darbības sfēra);
3.4.3. būvuzraugs (fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta numurs un darbības sfēra);
3.4.4. autoruzraugs (fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta numurs un darbības sfēra);
3.5. būvniecības atkritumu apsaimniekošana:
 
3.5.1. būvniecības atkritumu apsaimniekotājs (juridiskās personas nosaukums un reģistrācijas numurs vai fiziskās
personas vārds, uzvārds un personas kods);
 
3.5.2. būvniecības atkritumu apjoms;
 
3.5.3. būvniecības atkritumu veids (atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras
padara atkritumus bīstamus).
 
4. Būvdarbu garantijas termiņš.
5. Būvniecības kopējās izmaksas (
euro
), tai skaitā publisko tiesību juridiskās personas, Eiropas Savienības
politiku instrumentu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi.
6. Ziņas par atliktajiem būvdarbiem:
6.1. darba nosaukums;
6.2. mērvienība un daudzums;
6.3. pabeigšanas termiņš.
Piezīmes.
1. Apliecinājumā par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu ietver ziņas tādā apjomā,
kāds nepieciešams atbilstoši īstenotajai būvniecības iecerei un būvniecības veidam.
2. Ja ekspluatācijā paredzēts nodot vienlaikus vairākas inženierbūves, apliecinājuma 2. punktā minētās ziņas par
objektu norāda katrai inženierbūvei atsevišķi.
3. Apliecinājuma 2.2. apakšpunktā minēto inženierbūves kadastra apzīmējumu nenorāda, ja saskaņā ar
normatīvajiem aktiem kadastra apzīmējums nav piešķirts vai objekts neatbilst būvju klasifikācijai.
59
/
63
4. Apliecinājuma 2.5. apakšpunktā minēto inženierbūves paredzēto lietošanas veidu norāda, ja inženierbūvei tāds
ir nosakāms.
5. Ja inženierbūve ir nojaukta, apliecinājuma 2.5. un 2.6. apakšpunktā minētās ziņas nenorāda.
6. Apliecinājuma 3.4.3. un 3.4.4. apakšpunktā minētās ziņas norāda, ja tika veikta būvuzraudzība vai
autoruzraudzība.
7. Ja vienlaikus ar inženierbūves būvniecību īstenota arī citas būves būvniecība, apliecinājumā ietver ziņas par
attiecīgo būvi atbilstoši speciālos būvnoteikumos noteiktajai kārtībai.
 
8. Ja būvdarbu laikā būvniecības informācijas sistēmā būvdarbu žurnālā veikti ieraksti par atkritumu
apsaimniekošanu, apliecinājuma 3.5. apakšpunktā minēto informāciju norāda atbilstoši būvdarbu žurnālā veiktajiem
ierakstiem.
60
/
63
12. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 9. maija
noteikumiem Nr. 253
(Pielikums svītrots ar MK 
25.09.2018.
 noteikumiem Nr. 607)
61
/
63
13. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 9. maija
noteikumiem Nr. 253
Izziņa par inženierbūves neesību
(Pielikums svītrots ar MK 
25.09.2018.
 noteikumiem Nr. 607)
62
/
63
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
14. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 9. maija
noteikumiem Nr. 253
Apliecinājums par inženierbūves nojaukšanu
(Pielikums svītrots ar MK 
25.09.2018.
 noteikumiem Nr. 607)
63
/
63