Publicēts:
Latvijas Vēstnesis
, 190,
02.12.2011.
Izdevējs: 
Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas
komisija
Veids: 
lēmums
Numurs: 
1/28
Pieņemts: 
23.11.2011.
Stājas spēkā: 
03.12.2011.
Attēlotā redakcija:
 01.01.2014. - ...
Grozījumi:
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 27.09.2013. lēmums 
Nr.1/18 / LV, 193, 03.10.2013. / Stājas spēkā 04.10.2013.
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 
1/28
 
Rīgā 2011.gada 23.novembrī (prot. Nr.43, 7.p.)
Noteikumi par elektroenerģijas pārvades sistēmas attīstības plānu
Izdoti saskaņā ar 
Elektroenerģijas tirgus likuma
 
8.panta
 sesto daļu un 
15.
1
panta
 otro daļu
I. Vispārīgais jautājums
1. Noteikumi nosaka:
1.1. pārvades sistēmas attīstības 10 gadu plānā (turpmāk – plāns) iekļaujamo informāciju;
1
/
10
1.2. kārtību, kādā pārvades sistēmas operators iesniedz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (turpmāk – regulators) plānu;
1.3. kārtību, kādā pārvades sistēmas operators iesniedz regulatoram informāciju par 
Elektroenerģijas tirgus likumā
 noteikto pienākumu izpildi.
II. Plānā iekļaujamā informācija
2. Plāns ir pārvades sistēmas operatora izstrādāts plānošanas dokuments, kurā nosaka pārvades sistēmas attīstību un nepieciešamos finanšu ieguldījumus pārvades
sistēmas operatora objektos (turpmāk – pārvades infrastruktūra) turpmākajos 10 gados.
3. Izstrādājot plānu, pārvades sistēmas operators pamatojas uz secinājumiem un informāciju, kura ir ietverta novērtējuma ziņojumā, kuru pārvades sistēmas operators
sagatavo atbilstoši 
Elektroenerģijas tirgus likuma
 
15.panta
 pirmajai daļai.
4. Pārvades sistēmas operators sagatavo plānu, ņemot vērā Tīkla kodeksā noteiktās elektroenerģijas sistēmas drošuma prasības un informāciju, ko sniedz
elektroenerģijas sistēmas dalībnieki un pārvades sistēmu operatori valstīs, ar kurām pārvades sistēmai ir starpvalstu savienojumi.
5. Plānam ir šādas daļas:
5.1. aprakstošā daļa, kurā pārvades sistēmas operators:
5.1.1. pamatojot norāda, kādu pārvades infrastruktūru ir jāizveido no jauna vai jārekonstruē nākamajos 10 gados, kura ir nepieciešama starpvalstu savienojumu
pārvades jaudu palielināšanai vai pārvades sistēmas drošumam;
5.1.2. pamato nepieciešamos finanšu ieguldījumus pārvades infrastruktūrā, norādot, kuri finanšu ieguldījumi ir jāveic nākamajos trīs gados un par kuriem finanšu
ieguldījumiem pārvades sistēmas operators ir jau pieņēmis lēmumu, norādot finanšu ieguldījumu avotu;
5.2. informatīvā daļa, kurā pārvades sistēmas operators ietver:
5.2.1. informāciju, kuru pārvades sistēmas operators sniedz asociācijai "Elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls” (ENTSO-E) un kuru iekļauj
reģionālajā un Kopienas tīklu attīstības 10 gadu plānā, kas minēts Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Regulas (EK) Nr. 
714/2009
 par
nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi tīklam elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībā un par Regulas (EK) Nr. 
1228/2003
 atcelšanu 8.panta trešās daļas b)
apakšpunktā (turpmāk – Kopienas plāns). Šo informāciju pārvades sistēmas operators iesniedz atbilstoši 
1.pielikumam
, norādot kopējo finanšu ieguldījumu
pārvades infrastruktūras izveides vai rekonstrukcijas projektā (turpmāk – projekts) un finanšu ieguldījumu sadalījumu miljonos 
euro
 katrā no nākamajiem 10
gadiem;
5.2
.
2. 
informāciju par pārējiem finanšu ieguldījumiem 330 kV un 110 kV pārvades sistēmā kopā atbilstoši 
2.pielikumam
, norādot finanšu ieguldījumu sadalījumu
2
/
10
miljonos 
euro
 katrā no nākamajiem 10 gadiem;
5.2
.
3. 
informāciju par katru no projektiem atbilstoši 
3.pielikumam
.
(Grozīts ar SPRK padomes 
27.09.2013.
 lēmumu Nr. 
1/18
; grozījumi punktā stājas spēkā 
01.01.2014.
, sk. 
18.
1
 punktu
)
6. Kopā ar plānu pārvades sistēmas operators iesniedz regulatoram plāna izvērtēšanai nepieciešamo informāciju:
6.1. kārtību un kritērijus, pēc kuriem pārvades sistēmas operators izvērtē plānā ietvertos jaunos projektus un katra konkrētā projekta izvērtējumu atbilstoši minētajiem
kritērijiem;
6.2. pārvades sistēmas operatora aprēķinu par ietekmi, kādu uz pārvades sistēmas pakalpojumu tarifiem radīs finanšu ieguldījumi pārvades infrastruktūrā nākamajos
trīs gados un nākamajos 10 gados;
6.3. informāciju par plāna akceptēšanu pārvades sistēmas operatora vadības institūcijās un saskaņošanu ar elektroenerģijas sistēmas īpašnieku (turpmāk – sistēmas
īpašnieks).
III. Kārtība, kādā iesniedz un apstiprina plānu
7. Pārvades sistēmas operators iesniedz rakstveidā, kā arī elektroniskā formā, nosūtot uz regulatora e-pasta adresi sprk@sprk.gov.lv, regulatoram plānu un šo
noteikumu 6.punktā noteikto informāciju katru gadu līdz 30.jūnijam.
8. Trīs darba dienu laikā no plāna saņemšanas dienas regulators plānu un paziņojumu par plāna saņemšanu, vietu, kur var iepazīties ar plānu un uzklausīšanas
sanāksmes vietu un laiku publicē savā mājas lapā internetā.
9. Regulators ne ātrāk kā septītajā dienā pēc paziņojuma par uzklausīšanas sanāksmi publicēšanas regulatora mājas lapā internetā rīko uzklausīšanas sanāksmi.
Uzklausīšanas sanāksmē var piedalīties esošie un iespējamie pārvades sistēmas lietotāji, sistēmas operators un sistēmas īpašnieks, vismaz vienu darba dienu iepriekš
piesakot regulatora kontaktpersonai savu dalību uzklausīšanas sanāksmē. Līdz uzklausīšanas sanāksmei esošie un iespējamie pārvades sistēmas lietotāji var rakstveidā
iesniegt regulatoram ieteikumus plānam.
10. Regulators var pieprasīt pārvades sistēmas operatoram papildu informāciju, kas nepieciešama, lai pilnībā izvērtētu plānu.
11. Regulators, izskatot plānu, izvērtē:
3
/
10
11.1. tā atbilstību Kopienas plānam;
11.2. tā atbilstību 
Elektroenerģijas tirgus likumā
 noteikto pārvades sistēmas operatora pienākumu izpildei, tai skaitā elektroenerģijas sistēmas drošuma
nodrošināšanai saskaņā ar Tīkla kodeksā noteiktajām prasībām;
11.3. nepieciešamību novērst starpvalstu savienojumu pārslodzes, ņemot vērā elektroenerģijas tirgus darījumu apjomus reģionā, elektroenerģijas biržas darbību un
nepieciešamību nodrošināt atbilstošas pārvades jaudas;
11.4. esošo un iespējamo pārvades sistēmas lietotāju ieteikumus;
11.5
. tā atbilstību 
6.punktā
 noteiktajai informācijai.
12. Regulators izvērtē un apstiprina plānu vai pieņem lēmumu par tā noraidīšanu 
Administratīvā procesa likumā
 noteiktajā termiņā un kārtībā.
13. Lēmumā par plāna noraidīšanu regulators nosaka termiņu trūkumu novēršanai un jauna plāna iesniegšanai.
IV. Uzraudzībai nepieciešamā informācija par finanšu ieguldījumiem pārvades infrastruktūrā iepriekšējā
kalendārajā gadā
14. Pārvades sistēmas operators katru gadu līdz 1.aprīlim iesniedz rakstveidā, kā arī elektroniskā formā, nosūtot uz regulatora e-pasta adresi sprk@sprk.gov.lv,
regulatoram uzraudzībai nepieciešamo informāciju par finanšu ieguldījumiem pārvades infrastruktūrā iepriekšējā kalendārajā gadā (turpmāk – atskaite).
15. Atskaitē ietver faktisko finanšu ieguldījumu apjomu iepriekšējā kalendārajā gadā atbilstoši 
4.pielikumam
.
16. Vienlaikus ar atskaiti pārvades sistēmas operators iesniedz regulatoram skaidrojumu par iemesliem, kāpēc faktiskie finanšu ieguldījumi atšķiras no plānotajiem
finanšu ieguldījumiem, ja starpība ir vairāk kā 0,2 miljoni 
euro
.
(Grozīts ar SPRK padomes 
27.09.2013.
 lēmumu Nr. 
1/18
; grozījums punktā stājas spēkā 
01.01.2014.
, sk. 
18.
1
 punktu
)
V. Noslēguma jautājumi
17. Pirmo plānu pārvades sistēmas operators iesniedz regulatoram kopā ar iesniegumu pārvades sistēmas operatora sertificēšanai. 
4
/
10
Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīvas 
2009/72/EK
 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz
elektroenerģijas iekšējo tirgu un par Direktīvas 
2003/54/EK
 atcelšanu.
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja p.i. padomes loceklis G.Zeltiņš
Projekts un
tajā
Ieguvumi no
Kopīgiem
projektiem norāda
projekta
finansēšanā
iesaistītās citas
juridiskās
personas un to
procentuālo dalību
Projekta objektu
tehniskais
raksturojums
(apakšstaciju
spriegumi, līniju
garumi, norādot
tehnoloģiju
(maiņstrāvas,
līdzstrāvas), u.c.
Ekspluatācijā
nodošanas
Kopā finanšu
Projekta
kopējais
īstenošanas
Finanšu ieguldījumu sadalījums katrā no
nākamajiem 10 gadiem (milj.EUR)
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
18. Pirmo atskaiti par 2012.gadu pārvades sistēmas operators iesniedz līdz 2013.gada 1.aprīlim.
18.
1
 Aizstāt visā tekstā un pielikumos apzīmējumu "Ls" un vārdu "lati" attiecīgajā locījumā ar apzīmējumu "EUR" un vārdu "
euro
". Šajā punktā noteiktās izmaiņas stājas
spēkā 2014.gada 1.janvārī.
(SPRK padomes 
27.09.2013.
 lēmuma Nr. 
1/18
 redakcijā)
19. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
(Grozīts ar SPRK padomes 
27.09.2013.
 lēmumu Nr. 
1/18
)
Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu
1.pielikums 
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 
2011.gada 23.novembra lēmumam Nr. 
1/28
Pārvades sistēmas operatora plāna daļa, kuru ietver Kopienas plānā, 20__ līdz 20___ gadam (bez PVN)
(Pielikums grozīts ar SPRK padomes 
27.09.2013.
 lēmumu Nr. 
1/18
; grozījumi pielikumā stājas spēkā 
01.01.2014.
, sk. lēmuma 18.
1
 punktu)
5
/
10
Nr.p.k.
ietilpstošie
objekti
projekta
īstenošanas
finanšu
ieguldījumā
nepieciešamie
raksturojumi)
datums
(rekonstrukcijai)
ieguldījumi
(milj. EUR)
laiks
(no_ līdz_)
1.
Projekta
nosaukums*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.
Projekta
objekts**
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* projekta nosaukums, attiecīgi pēc projekta objektu un pārējo pasākumu uzskaitījuma raksta 2.projekta nosaukumu, numurē secīgi
** projektā ietilpstošo objektu uzskaitījums, numurējot pēc kārtas (apakšstacijas, elektropārvades līnijas un citi objekti)
Datums___.___.______.
Persona, kas tiesīga pārstāvēt pārvades sistēmas
operatoru
 
 
/paraksts un tā atšifrējums/
Z.v.
 
/sagatavotāja vārds, uzvārds/
Tālrunis_______
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja p.i. padomes loceklis G.Zeltiņš
2.pielikums 
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 
2011.gada 23.novembra lēmumam Nr. 
1/28
Pārvades sistēmas operatora plāna daļa, kura nav ietverta Kopienas plānā, no 20__ līdz 20___ gadam (bez PVN)
(Pielikums grozīts ar SPRK padomes 
27.09.2013.
 lēmumu Nr. 
1/18
; grozījumi pielikumā stājas spēkā 
01.01.2014.
, sk. lēmuma 18.
1
 punktu)
6
/
10
Nr.p.k.
Nosaukums
Kopā finanšu
ieguldījumi
(milj. EUR)
Finanšu ieguldījumu sadalījums katrā no nākamajiem 10 gadiem (milj.EUR)
20___
20___
20___
20___
20___
20___
20___
20___
20___
20___
1.
Apakšstacijas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.
Gaisa līnijas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.
Kabeļi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.
Pārējie
pasākumi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datums___.___.______.
Persona, kas tiesīga pārstāvēt pārvades sistēmas operatoru
 
 
/paraksts un tā atšifrējums/
Z.v.
 
/sagatavotāja vārds, uzvārds/
Tālrunis__________
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja p.i. padomes loceklis G.Zeltiņš
Kopīgiem
projektiem
norāda
projekta
Projekta
objektu
tehniskais
raksturojums
3.pielikums 
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 
2011.gada 23.novembra lēmumam Nr. 
1/28
Finanšu ieguldījumi pārvades infrastruktūrā no 20__ līdz 20___ gadam (bez PVN)
(Pielikums grozīts ar SPRK padomes 
27.09.2013.
 lēmumu Nr. 
1/18
; grozījumi pielikumā stājas spēkā 
01.01.2014.
, sk. lēmuma 18.
1
 punktu)
7
/
10
Nr.p.
k.
Projekts un
tajā
ietilpstošie
objekti
Ieguvumi no
projekta
īstenošanas
projekta
finansēšanā
iesaistītās
citas
juridiskās
personas
un to
procentuālo
dalību
finanšu
ieguldījumā
Projekta
objektu
atrašanās
vieta
raksturojums
(apakšstaciju
spriegumi,
līniju garumi,
norādot
tehnoloģiju
(maiņstrāvas,
līdzstrāvas),
u.c.
nepieciešamie
raksturojumi)
Ekspluatācijā
nodošanas
datums
(rekonstrukcijai)
Finanšu
ieguldījuma
avots
Kopā
finanšu
ieguldījumi
(milj.
EUR)
Projekta
kopējais
īstenošanas
laiks (no_
līdz_)
Finanšu ieguldījumu sadalījums un darbu
izpildes grafiks katrā no nākamajiem 10
gadiem
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
1.
Projekta
nosaukums*
1.1.
Projekta
objekts**
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.1.
Elementi, kuri
tiek
rekonstruēti***
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pārējie
pasākumi****
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* projekta nosaukums, attiecīgi pēc projekta objektu un pārējo pasākumu uzskaitījuma raksta 2.projekta nosaukumu, numurē secīgi
** projektā ietilpstošo objektu uzskaitījums, numurējot pēc kārtas (apakšstacijas, elektropārvades līnijas un citi objekti)
*** rekonstrukcijas gadījumā norāda objekta elementus, kuri tiek rekonstruēti, turpinot secīgi apakšpunkta numerāciju
**** uzskaita atsevišķi katru projekta pasākumu, kurā nepieciešami finanšu ieguldījumi
Datums___.___.______.
Persona, kas tiesīga pārstāvēt pārvades sistēmas operatoru
 
 
/paraksts un tā
atšifrējums/
Z.v.
 
/sagatavotāja vārds, uzvārds/
Tālrunis___________
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja p.i. padomes loceklis G.Zeltiņš
8
/
10
Nr.p.k.
Projekta/objekta
nosaukums
Ieguvumi no
projekta
īstenošanas
Kopīgiem
projektiem
norāda projekta
finansēšanā
iesaistītās citas
juridiskās
personas un to
procentuālo
dalību finanšu
ieguldījumā
Projekta objektu
tehniskais
raksturojums
(apakšstaciju
spriegumi, līniju
garumi, norādot
tehnoloģiju
(maiņstrāvas,
līdzstrāvas),
u.c.nepieciešamie
raksturojumi)
Ekspluatācijā
nodošanas
datums
(rekonstrukcijai)
Finanšu
ieguldījuma
avots
Projekta
kopējais
īstenošanas
laiks
(no_ līdz_)
Finanšu
ieguldījumi
iepriekšējā
kalendārajā
gadā
Darbu
izpilde
iepriekšējā
kalendārajā
gadā
Faktisko
un plānoto
finanšu
ieguldījumu
starpība
(milj. EUR)
Faktisko
un plānoto
finanšu
ieguldījumu
starpība
procentos
1.
Projekta
nosaukums*
1.1.
Projekta objekts**
1.1.1.
Elementi, kuri tiek
rekonstruēti***
Pārējie
pasākumi****
Citi projekti, kuru
izpilde netika
prognozēta par
atskaites gadu, bet
kuri īstenoti *****
* projekta nosaukums, kuram gan pēc numerācijas, gan nosaukuma jāatbilst saskaņā ar 3. pielikumu sniegtajai informācijai par attiecīgo gadu
** projektā ietilpstošo objektu uzskaitījums, numurējot pēc kārtas (apakšstacijas, elektropārvades līnijas un citi objekti), kuriem jāatbilst 3. pielikumā uzskaitītajam
attiecīgā projekta objekta nosaukumam
*** rekonstrukcijas gadījumā norāda objekta elementus, kuri tiek rekonstruēti, turpinot secīgi apakšpunktu numerāciju zem attiecīgā objekta
4.pielikums 
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 
2011.gada 23.novembra lēmumam Nr. 
1/28
Atskaite par finanšu ieguldījumiem pārvades infrastruktūrā ________ gadā (bez PVN)
(Pielikums grozīts ar SPRK padomes 
27.09.2013.
 lēmumu Nr. 
1/18
; grozījumi pielikumā stājas spēkā 
01.01.2014.
, sk. lēmuma 18.
1
 punktu)
9
/
10
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
**** uzskaita atsevišķi katru projekta pasākumu, kurā nepieciešami finanšu ieguldījumi
***** projekta nosaukums, kurā ir veikts finanšu ieguldījums pārskata gadā, bet kurš nav bijis saskaņā ar 3. pielikumu sniegtajā informācijā par attiecīgo gadu
Datums___.___.______.
Persona, kas tiesīga pārstāvēt pārvades sistēmas operatoru
 
 
/paraksts un tā atšifrējums/
Z.v.
 
/sagatavotāja vārds, uzvārds/
Tālrunis______________
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja p.i. padomes loceklis G.Zeltiņš
10
/
10