INTERROGAZIONE SCRITTA E-1802/98

di Konstantinos Hatzidakis (PPE) alla Commissione

(11 giugno 1998)

Oggetto: Ingiustificati ritardi nella realizzazione del programma (TAXIS) relativo alla meccanizzazione degli uffici delle imposte in Grecia e finanziato con fondi comunitari

Stando alle denunce degli stessi rappresentanti dei lavoratori negli uffici delle imposte, forti e ingiustificati ritardi sono stati di recente riscontrati nella realizzazione del programma TAXIS relativo alla meccanizzazione degli uffici delle imposte in Grecia e finanziato con fondi comunitari erogati dal QCS Grecia (PEP per l'ammodernamento della pubblica amministrazione).

Le denunce vertono in particolare sul fatto che non solo sono stati superati tutti i limiti temporali fissati per il completamento e la consegna dell'opera, ma anche che nell'unico e solo impianto predisposto non è ancora entrata in funzione nemmeno la metà delle applicazioni. Altre denunce riguardano i ritardi riscontrati nell'assegnazione di personale alle Direzioni dei servizi economici che è indispensabile per poter procedere all'avvio del programma, come pure per quanto riguarda la formazione del relativo personale circa il funzionamento di TAXIS.

Stante quanto precede, può la Commissione riferire quale è il ritmo di realizzazione dell'opera in base al calendario stabilito all'atto della sua approvazione, qual è finora il divario temporale, quali sono i motivi del ritardo nella sua realizzazione, quando si prevede di completare l'opera e quali finanziamenti e per quale tipo di azioni sono stati finora erogati dai fondi comunitari?

Risposta del sig. Flynn A nome della Commissione

(11 settembre 1998)

Il programma TAXIS usufruisce di un bilancio di 84 Mecu e costituisce un progetto nell'ambito del programma operativo per l'ammodernamento della pubblica amministrazione.

Il progetto riguarda lo sviluppo di un sistema integrato d'informazione relativo alle imposte, nonché l'acquisto di un edificio destinato ad ospitare l'attrezzatura tecnologica e la formazione degli utilizzatori al nuovo sistema tecnologico adottato.

Secondo le informazioni fornite dalle autorità greche, il periodo preliminare di attuazione è stato notevolmente prolungato a causa della natura e della complessità del progetto. Attualmente, l'esecuzione pratica procede regolarmente e si presume che sarà conclusa nel primo semestre del 2001. Trenta direzioni di servizi finanziari (uffici imposte) saranno operativi secondo il nuovo sistema tecnologico entro la fine del luglio 1998, mentre altre 120 direzioni finanziarie saranno operative entro la fine del 1998. Delle 17 applicazioni di software che il programma TAXIS deve produrre, sette sono già state consegnate e le rimanenti verranno consegnate fra breve.

Finora, il tasso di esecuzione di TAXIS ammonta a 53 Mecu, ovvero il 63 %. La spesa relativa alle azioni del Fondo Sociale Europeo (FSE) è limitata poiché la formazione è legata alle fasi finali del progetto, quando le direzioni dei servizi finanziari avranno un organico completo e saranno pronte a funzionare in base al nuovo sistema. Le azioni di formazione sono state avviate di recente e secondo le autorità greche è previsto un proseguimento a livello intensivo.