SKRIFTLIG FORESPOERGSEL E-1802/98

af Konstantinos Hatzidakis (PPE) til Kommissionen

(11. juni 1998)

Om: Uberettigede forsinkelser i gennemfoerelsen af det faellesskabsfinansierede program til datamatisering af skattevaesenet i Graekenland

Repraesentanter for de ansatte inden for skattevaesenet har for nyligt klaget over, at der er tale om uberettiget lange forsinkelser i forbindelse med gennemfoerelsen af TAXIS-programmet, som Faellesskabet medfinansierer under faellesskabsstoetterammen for Graekenland (det regionale operationelle program til modernisering af den offentlige forvaltning), hvis formaal er en datamatisering af skattevaesenet i Graekenland.

Klagerne gaar ud paa, at ikke alene er fristerne for gennemfoerelsen og leveringen af projektet ikke blevet overholdt, men i den eneste afdeling, som er blevet datamatiseret, er ogsaa kun halvdelen af apparaturet blevet opstillet. Der har ogsaa vaeret forsinkelser i forbindelse med besaettelsen af stillinger i direktoraterne for finansielle tjenesteydelser (DOY) med det noedvendige personale, der skal forvalte programmet, og i forbindelse med uddannelsen af personale i disse direktorater i, hvorledes TAXIS fungerer.

Kan Kommissionen paa baggrund af ovennaevnte situation oplyse, hvor hurtigt programmet gennemfoeres i forhold til den tidsfrist, der blev fastlagt paa tidspunktet for programmets godkendelse, og foelgelig hvor langt man er bagud for denne tidsplan? Hvad er grundene til forsinkelsen i gennemfoerelsen af programmet? Hvornaar skal projektet efter planen vaere fuldfoert? Hvilke bevillinger er indtil nu blevet udbetalt fra faellesskabsfondene og til hvilken form for foranstaltninger?

Svar afgivet paa Kommissionens vegne af Pádraig Flynn

(11. september 1998)

TAXIS-programmet har et samlet budget paa 84 millioner ECU og er et projekt under det operationelle program til modernisering af den offentlige forvaltning.

Projektet omfatter oprettelse af et integreret informationssystem til brug ved beskatning, erhvervelse af en bygning, som skal huse IT-udstyr, og oplaering i brug af de nye teknologiske systemer.

I henhold til informationer fra de graeske myndigheder blev forberedelserne af gennemfoerelsen forsinket betydeligt paa grund af det komplicerede projekts karakter. Paa nuvaerende tidspunkt forloeber gennemfoerelsen uden problemer og forventes at blive afsluttet i den foerste halvdel af aar 2001. 30 direktorater for finansielle tjenesteydelser (skattekontorer) vil begynde at fungere inden for de nye teknologiske rammer pr. udgangen af juli 1998, mens yderligere 120 direktorater for finansielle tjenesteydelser vil slutte sig til pr. udgangen af 1998. Af de 17 software-applikationer, som TAXIS skal producere, er de 7 allerede blevet leveret, og de resterende er snart klar.

Hidtil er der kun brugt 54 millioner ECU af budgettet til TAXIS, svarende til 63 %. Udgifterne til aktioner, som stoettes over Den Europaeiske Socialfond (ESF), er begraensede, for uddannelsen er knyttet til de sidste stadier i projektet, naar direktoraterne for finansielle tjenesteydelser er fuldt bemandet og klar til at fungere under de nye systemer. Uddannelsesaktionerne begyndte for nylig og forventes i henhold til de graeske myndigheder at blive intensiveret.