Do konce prosince 2019 bylo dokončeno 45 projektů z 59 (+2 oproti roku 2018) a příjemcům byly vyplaceny prostředky v celkové výši 2 546 249 263 EUR (po odečtení inkasních příkazů v hodnotě 198 823 897 EUR (viz příloha).

Aktuálně se předpokládá, že první z probíhajících projektů bude dokončen do konce roku 2021 a druhý do konce roku 2022.

-V Kyperské republice připravuje ministerstvo energetiky, obchodu a průmyslu vybudování terminálu pro příjem zemního plynu, který pomůže diverzifikovat kyperský energetický mix, přispěje k ukončení energetické izolace ostrova a usnadní zapojení nezávislých producentů elektřiny z plynu do hospodářské soutěže. Očekává se, že zemní plyn vstoupí na kyperský trh do roku 2022.

Co se týče mořské větrné farmy u Aberdeenu, začalo 1. července 2018 v mořské větrné farmě Aberdeen Bay společnosti Vattenfall fungovat jedenáct větrných turbín s největší kapacitou na světě (8,8 MW na turbínu v té době, dnes existují turbíny s výkonem 12 MW). V září 2018 bylo oficiálně otevřeno Evropské středisko pro využití větru na moři (European Offshore Wind Deployment Centre) – Mořská větrná farma Aberdeen (Aberdeen Offshore Wind Farm). Poslední zpráva o projektu a závěrečná platba jsou očekávány ve druhém čtvrtletí roku 2020.

2.2.2 Pokrok, pokud jde o integraci větrné energie do elektrizační soustavy

Realizace zbývajících dvou projektů, Kriegers Flak a COBRAcable, celkově postupovala podle očekávání.

V září 2019 bylo uvedeno do provozu propojovací vedení COBRAcable mezi Dánskem a Nizozemskem. Projekt COBRAcable skončil v prosinci 2019. Lhůta pro vydání závěrečné zprávy je do tří měsíců od data ukončení akce, tj. do konce března 2020.

Projekt „Kriegers Flak – the Combined Grid Solution“ má být uveden do provozu na konci druhého čtvrtletí roku 2020, což je také datum ukončení projektu. Lhůta pro vydání závěrečné zprávy je do konce září 2020.

3. Zachycování a ukládání CO2

Daný podprogram EEPR obnášel šest projektů a podporu ve výši 1 miliardy EUR. Cílem bylo demonstrování úplného procesu zachycování, přepravy a ukládání CO2.

Dokončen byl jeden projekt (Compostilla ve Španělsku), díky němuž vznikla fungující pilotní zařízení pro zachycování, přepravu a ukládání CO2. Čtyři projekty byly předčasně ukončeny, neboť jejich iniciátoři se rozhodli, že investici neskuteční, a jeden projekt byl zastaven bez dokončení. Na tyto projekty bylo vyplaceno 387 099 179 EUR (po odečtení inkasních příkazů v celkové výši 145 294 400 EUR).

III. EVROPSKÝ FOND PRO ENERGETICKOU ÚČINNOST (EEEF)

V prosinci 2010 bylo z Evropského energetického programu pro hospodářské oživení přiděleno 146,3 milionu EUR na finanční nástroj pro projekty v oblasti udržitelné energetiky. Částka 125 milionů EUR posloužila jako příspěvek EU do Evropského fondu pro energetickou účinnost (EEEF). Ten byl zřízen v červenci 2011 a prostředky v něm dosáhly celkového objemu 265 milionů EUR . Fond byl též podpořen grantovým nástrojem technické pomoci s rozpočtem 20 milionů EUR a s částkou 1,3 milionu EUR na činnosti ke zvýšení informovanosti.

Evropský fond pro energetickou účinnost nabízí individualizované financování (pomocí dluhových i kapitálových nástrojů) projektům v oblasti energetické účinnosti, energie z obnovitelných zdrojů a čisté městské dopravy. Příjemci jsou místní nebo regionální orgány veřejné správy či soukromé subjekty jednající jejich jménem.

1.Dosavadní pokrok

V roce 2019 byla do portfolia fondu přidána jedna nová transakce:

— projekt Catfoss ve Spojeném království spočívá ve financování nového zařízení kombinované výroby tepla a elektřiny (KVET) s kombinovaným instalovaným výkonem 28MW. Zařízení KVET bude vybudováno ve stejném areálu jako stávající zařízení na zpracování odpadu při v ekoparku Derwenthaugh Eco Parc, Gateshead ve Spojeném království. Projekt zajistí udržitelné teplo do místní sítě dálkového vytápění, jakož i přípojky pro soukromé vytápění a odběr elektrické energie. Podle odhadů by měl projekt po dokončení v porovnání s výchozím scénářem zajistit snížení emisí ve výši 52,500 tonnes CO2e. To odpovídá 97 %. Kromě toho by v okamžiku, kdy bude zařízení v plném rozsahu, měla úspora primární energie překročit 315 000 MWh ročně, což odpovídá 100 % úspoře ve srovnání s výchozím scénářem vzhledem k tomu, že biopalivo je v současnosti dopravováno na skládku (investice z EEEF ve výši 25 milionů EUR, celková velikost projektu ve výši 48 milionů EUR).

Od jeho zřízení až do 31. prosince 2019 byly v rámci EEEF podepsány smlouvy na sedmnáct projektů v hodnotě 195 milionů EUR, přičemž fond vygeneroval konečné investice v odhadované výši 349,5 milionu EUR.

Na základě rámce EEEF pro hodnocení projektů a pro podávání zpráv v souvislosti s ekvivalentem CO2 a s úsporami primární energie se od konce roku 2016 díky investicím z fondu předešlo vzniku téměř 388 478 tun CO2 a ušetřilo se 794 124 MWh primární energie.