V odvětví elektroenergetiky bylo dokončeno 10 z 12 projektů. Realizace zbývajících dvou projektů řádně pokračuje a očekává se, že budou dokončeny do konce roku 2017.

Přislíbeny na ně byly prostředky v celkové výši 2 267 574 462 EUR, přičemž do 30. června 2017 z nich byla příjemcům vyplacena částka 1 483 712 280 EUR. Platby jsou podmíněny tím, že se příjemce pevně zaváže k realizaci projektu prostřednictvím konečného rozhodnutí o investici.

Organizátoři projektů týkajících se integrace větrné energie vyráběné na moři do sítě dosáhli významného pokroku, zatímco se organizátoři zbývajícího projektu zachycování a ukládání CO2 rozhodli projektu zastavit svoji finanční podporu.

Situace u plynárenské a elektrizační infrastruktury vypadá takto: pět projektů se realizuje a jeden projekt je v současné době předmětem jednání. Většina projektů je hotova a jejich organizátoři mají do konce letošního roku předložit žádost o konečnou platbu.

Tato zpráva mapuje u každé části programu EEPR pokrok, jehož se dosáhlo při provádění projektů a Evropského fondu pro energetickou účinnost (EEEF). Navazuje na zprávu přijatou v roce 2016 a zabývá se prováděním projektů a plateb v období od 31. srpna 2016 do 30. června 2017.

Páteří energetické unie je odolná infrastruktura. V minulém roce byly uvedeny do provozu důležité projekty týkající se propojení a byla významně posílena regionální spolupráce.

2.2.2 Pokrok, pokud jde o integraci větrné energie do elektrizační soustavy

V případě projektu větrného parku u Aberdeenu („Aberdeen Offshore Wind Farm“) bylo v červenci 2016 přijato příznivé konečné rozhodnutí o investici. Problémy související se získáním námořního i pevninského povolení způsobily zpoždění projektu a v současné době se odhaduje, že výstavba bude zahájena ve čtvrtém čtvrtletí 2017 (uvedení do provozu v polovině roku 2019).

·rozvoj modulových řešení pro integraci velkého množství přenášené větrné energie do elektrizační soustavy (tři projekty).

Podprogram pro větrnou energii na moři sestával z devíti projektů, na něž byla vyhrazena podpora ve výši 565 milionů EUR rozdělená do dvou hlavních oblastí činnosti. Těmi byly:

K dnešnímu dni se předpokládá, že z pěti probíhajících projektů by měly být tři dokončeny v roce 2017, jeden v roce 2018 a jeden je předmětem jednání.

Elektrizační projekt Halle/Saale – Schweinfurt propojí severovýchodní část Německa s jeho jihovýchodní částí usnadněním přenosu elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie v severním Německu a v oblasti Severního moře do zbytku německé sítě. Propojovací vedení bylo dokončeno na konci září 2017.

Celkově realizace zbývajících dvou projektů, Kriegers Flak a Cobra Cable, pokračovala podle očekávání. U projektu Kriegers Flak Evropská komise v září 2015 schválila změnu grantové dohody týkající se nového technického řešení. Příjemci 50Hertz a Energinet.dk přijali konečné stavební rozhodnutí (Final Construction Decision – FCD).

Výběrové řízení v rámci EU na hlavní vybavení infrastruktury bude v brzké době ukončeno. Podle plánu přidělili příjemci téměř všechny zakázky a výstavba probíhá. Postup povolování v Německu a Dánsku pokračuje podle předpokladů. Propojovací vedení na moři Kriegers Flak CGS by mělo být uvedeno do provozu do konce roku 2018.

Projekt Cobra Cable po konečném rozhodnutí o investici přijatém v prosinci 2015 postupuje v případě mnoha výstupů, s výjimkou dvou, a to výroby a testu měničů a kabelu. Proto bude nutné o dvanáct měsíců prodloužit zakázku, aby bylo možné během doby platnosti smlouvy práce dokončit a předložit výstupy. Výstavba a testování propojovacího vedení se plánuje na rok 2018, aby mohlo být uvedeno do provozu v roce 2019. V současné době se pracuje na vysoce odborné studii, jejímž cílem je identifikovat a popsat významné koncepční otázky, jež je třeba zohlednit v přípravě HVDC propojení, které má fungovat v rámci víceterminálové soustavy.

3. Zachycování a ukládání CO2

Podprogram EEPR pro zachycování a ukládání CO2 obnášel šest projektů a podporu ve výši 1 miliardy EUR. Cílem bylo demonstrování úplného procesu zachycování, přepravy a ukládání CO2.

Dokončen byl jeden projekt, díky němuž vznikla fungující pilotní zařízení pro zachycování, přepravu a ukládání CO2. Tři projekty byly předčasně ukončeny na základě rozhodnutí organizátora projektu, že nebude investovat; realizace jednoho projektu byla zastavena před dokončením a projekt ROAD zbyl jako poslední. Na tyto projekty bylo vyplaceno 424 040 501 EUR.

Pokrok, pokud jde o projekty zachycování a ukládání CO2

V listopadu 2016 se Komise a organizátoři projektu ROAD dohodli na prodloužení platnosti grantové dohody do dne 31. prosince 2019, a to na základě pokroku v diskusích ohledně dodatečných zdrojů financování, restrukturalizace projektu a zvolení méně nákladného úložiště. V červnu 2017 však organizátoři projektu Komisi informovali, že se partneři ve společném podniku Engie a Uniper rozhodli zastavit svoji finanční podporu projektu a později potvrdili, že od grantové dohody odstupují. V důsledku toho se platnost grantové dohody ukončí. Rotterdamský přístav nicméně vede přípravné práce na novém projektu, jenž by mohl v případě úspěchu využívat jiné prostředky Společenství.

III. EVROPSKÝ FOND PRO ENERGETICKOU ÚČINNOST (EEEF)

V prosinci 2010 byla z Evropského energetického programu pro hospodářské oživení (EEPR) přidělena částka 146,3 milionu EUR na finanční nástroj pro projekty v oblasti udržitelné energetiky. Prostředky ve výši 125 milionů EUR byly použity jako příspěvek EU do Evropského fondu pro energetickou účinnost (EEEF), který byl vytvořen v červenci roku 2011 a jehož objem dosáhl celkového objemu 265 milionů EUR . Uvedené prostředky byly doplněny o grantový nástroj technické pomoci s rozpočtem 20 milionů EUR a s částkou 1,3 milionu EUR na činnosti ke zvýšení informovanosti.

Evropský fond pro energetickou účinnost nabízí individualizované financování (pomocí dluhových i kapitálových nástrojů) projektům v oblasti energetické účinnosti, energie z obnovitelných zdrojů a čisté městské dopravy. Příjemci jsou místní nebo regionální veřejné orgány či soukromé subjekty jednající jejich jménem.

Dosavadní pokrok

V roce 2016 byla do portfolia fondu přidána nová transakce. Sdružení Ore Valley Housing Association (OVHA) dosáhlo finančního ujednání s fondem EEEF na projekt v hodnotě 4,6 milionu GBP. Z prostředků bude financován rozvoj větrných elektráren ve Fife (Skotsko) a inovativní systém zdrojů, jenž nahradí 200 systémů vytápění v domácnostech sdružených v OVHA. Jedná se o první transakci z fondu EEEF komunitní povahy ve Spojeném království, jež je výsledkem čtyřleté spolupráce mezi fondem EEEF a sdružením OVHA.

Od jeho vytvoření do 31. prosince 2016 byly v rámci fondu podepsány smlouvy na jedenáct projektů v hodnotě 121 milionů EUR, jež vygenerovaly 224 milionů EUR konečných investic.

Na základě rámce pro hodnocení projektů fondu EEEF a pro podávání zpráv o ekvivalentu CO2 a o úsporách primární energie se na konci roku 2016 prostřednictvím z fondu financovaných investic dosáhlo snížení emisí CO2 ve výši téměř 249 000 tun a úspor primární energie na úrovni 308 802 MWh.

Nástroj Evropské komise pro technickou pomoc

V roce 2016 nebyly na financování činností souvisejících s rozvojem projektů přiděleny žádné dodatečné prostředky.

Celkově vzato podpořil nástroj technické pomoci financovaný Komisí strukturování 16 projektů v celkové hodnotě přidělených prostředků 16 milionů EUR (z rozpočtu činícího 20 milionů EUR). Nepřidělené prostředky lze vysvětlit několika faktory. Za prvé, projekty určené v zahajovací fázi fondu byly na vyšší úrovni pokročilosti/vyspělosti, a technickou pomoc proto nepotřebovaly. Ze zkušeností s tímto nástrojem navíc vyplynulo, že financování projektů energetické účinnosti naráží na mnoho problémů, například na méně kvalitně připravené žádosti, než se při zprovoznění fondu EEEF původně předpokládalo (k předložení bylo připraveno jen několik málo obdržených žádostí o technickou pomoc), na změny projektů v důsledku politických změn ve vládách nebo na nezbytné úpravy po uskutečnění prvního souboru studií proveditelnosti.