Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o vývoji Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) - Zpráva o pokroku červenec 2009 – prosinec 2009 /* KOM/2010/0221 konecném znení */





[pic] | EVROPSKÁ KOMISE | V Bruselu dne 6.5.2010 KOM(2010)221 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O VÝVOJI SCHENGENSKÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU DRUHÉ GENERACE (SIS II) Zpráva o pokroku červenec 2009 – prosinec 2009 OBSAH 1. Úvod 3 2. Stav projektu 3 2.1. Pokrok během sledovaného období 3 2.1.1. Celkový přehled 3 2.2. Příprava mezníkových testů 4 2.3. Příprava alternativního technického řešení 4 2.4. Příprava uvedení do provozu 4 2.5. Příprava přechodu na nový systém 5 2.5.1. Právní nástroje upravující přechod na nový systém 5 2.6. Síť SIS II 6 2.7. Provozní řízení 6 2.8. Bezpečnost a ochrana údajů 6 3. Řídící činnosti 6 3.1. Finanční důsledky 6 3.2. Řízení projektu 7 3.2.1. Rada pro globální řízení programu SIS II (GPMB) 7 3.2.2. Výbor pro SISVIS (SIS II) 8 3.2.3. Vnitrostátní plánování a koordinace 8 3.2.4. Rada 8 3.2.5. Evropský parlament 8 4. Priority pro další sledované období 9 5. Závěry 9 1. Úvod Tato zpráva o pokroku popisuje činnost, která byla vykonána v druhé polovině roku 2009 v souvislosti s vývojem Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) a s přechodem ze systému SIS 1+ na systém SIS II. Předkládá se Radě a Evropskému parlamentu v souladu s článkem 18 nařízení Rady (ES) č. 1104/2008 a rozhodnutí Rady 2008/839/SVV o přechodu ze Schengenského informačního systému (SIS 1+) na SIS II. Je rovněž zprávou o výsledcích testování. 2. Stav projektu 2.1. Pokrok během sledovaného období 2.1.1. Celkový přehled Během tohoto období bylo v popředí provádění hlavních směrů, které byly předloženy v závěrech zasedání Rady ve složení pro spravedlnost a vnitřní věci ve dnech 4. až 5. června a 30. listopadu 2009. Na zasedání ve dnech 4. až 5. června došla Rada k závěru, že vývoj systému SIS II bude nadále provádět hlavní smluvní dodavatel podle stávajícího projektu pro SIS II a že alternativní technický scénář pro SIS II (nazvaný „SIS 1+RE“) bude uchován jako pohotovostní plán po období, které je na podporu projektu nezbytné. Rada také souhlasí s dvěma mezníky projektu, které určují technická hlediska podmínek a výstupních kritérií, které musí být splněny pro pokračování ve stávajícím projektu SIS II. Cílem těchto mezníků je po podstatných a důležitých fázích rozvoje projektu SIS II prokázat stabilitu, spolehlivost a výkonnost centrálního systému SIS II a řádné fungování nezbytných funkcí, jako je konzistence dat a spolehlivý přenos hlášení. Příslušné testy by měly být zahájeny, jakmile Komise a členské státy ohlásí svou připravenost a jakmile technická podpůrná jednotka ve Štrasburku (C.SIS) potvrdí, že testovací nástroje pro SIS 1+ jsou připraveny a způsobilé pro testování. První mezník měl podle plánu nastat po provedení testů výkonnosti systému, které byly naplánovány na poslední čtvrtletí roku 2009. Rada na zasedání dne 30. listopadu však došla k závěru, že konečnou lhůtou pro dokončení prvního mezníkového testu bude nejpozději datum 29. ledna 2010. S ohledem na výsledky prvního mezníkového testu by mělo být dne 30. ledna 2010 zahájeno dvouměsíční období reflexe, během něhož Rada vyhodnotí důsledky testu. Komise v úzké spolupráci se členskými státy zavádí prvky nezbytné ke sledování směru, který byl stanoven v závěrech Rady. V souladu s tímto principem se činnost ubírala třemi hlavními směry: - příprava mezníkových testů, - příprava alternativního technického scénáře, - příprava uvedení do provozu. 2.2. Příprava mezníkových testů Byly zahájeny technické přípravy pro první ze dvou mezníkových testů s cílem ověřit, zda je systém postaven na pevných základech. Cílem technických příprav bylo zejména zajistit, že byly splněny všechny předběžné podmínky pro provedení tohoto testu (soulad vnitrostátních systémů, které se zúčastní testu, generování testovacích údajů, schválení testovacích nástrojů, seřízení nastavení centrálního systému a nastavení podrobného popisu testu). Do konce roku 2009 dosáhlo jedenáct členských států shody a testovací nástroje pro SIS 1+ byly připraveny a způsobilé pro testování. Rada v červnu rovněž vyzvala Komisi, aby zajistila zahrnutí těchto mezníků do výstupů podle smlouvy pro stávající projekt SIS II a dosáhla dohody s dodavateli o tom, že jejich nedodržení představuje s ohledem na současné smlouvy rozvazovací podmínky. Strany podepsaly dne 13. října příslušné dodatky ke smlouvě týkající se prvního mezníku. Tyto dodatky zejména zahrnují ustanovení, že Komise bude oprávněna odstoupit s okamžitou platností od zakázky, pokud Rada usoudí, že první mezníkový test systému SIS II byl neúspěšný. 2.3. Příprava alternativního technického řešení S cílem připravit se na možný přechod na alternativní technický scénář pro zprovoznění funkcí SIS II byla zahájena předběžná jednání s francouzskými orgány pro případ, že by jeden z mezníků byl považován za neúspěšný. Klíčovým prvkem jakéhokoli pověření pro Francii by byly legislativní návrhy k úpravě nástrojů přechodu (návrh nařízení[1] a připravovaný návrh na začlenění aspektů, které původně spadaly do rozhodnutí na základě třetího pilíře, viz oddíl 2.5.1.). 2.4. Příprava uvedení do provozu V březnu a dubnu 2009 provedl odborný poradce pro IT celkový přezkum architektury systému, na jehož základě došlo mezi odborníky na SIS II k všeobecné shodě v tom, že architektura SIS II nevykazuje žádné zásadní nedostatky. Nicméně pokud jde o rozvržení a realizaci, byla předložena řada doporučení, která mají zlepšit některé aspekty systému, jako je výkonnost, nastavitelnost softwaru a snadnost údržby. Architektura služebních hlášení byla označena za příliš komplikovanou a mohla by být zjednodušena. Během období analýzy a odstraňování nedostatků, jež bylo zdůrazněno v předchozí zprávě, bylo zjištěno mnoho oblastí systému, které vyžadují zlepšení. Současně s přípravami na první mezníkový test pracovala Komise s odborníky z členských států a dodavateli na hodnocení technických požadavků pro konečné dodání verze softwaru, která by byla použita v „reálném“ systému. Tato spolupráce se realizovala ve studiích, workshopech, prototypech (ověření koncepce, tzv. proof-of-concept) a během diskusí v rámci Rady pro globální řízení programu (Global Programme Management Board – GPMB)[2]. Komise zřídila tuto radu za účelem posílení řízení a koordinace projektu SIS II a souvisejících činností, včetně zajištění konzistence vývoje centrálního systému s vnitrostátními systémy. Komise ve spolupráci s členskými státy a hlavním smluvním dodavatelem zahájila několik iniciativ, jejichž cílem je vypracovat pro systém rozšířené specifikace. Oblasti, které byly podrobně zkoumány, byly zejména: - zjednodušení postupu, jímž jsou načítány velké objemy dat (například když některý členský stát potřebuje obnovit kopii centrální databáze na vnitrostátní úrovni), - zjednodušení procesů zajišťujících konzistenci dat, - obnova formátu zprávy, - racionalizace funkcí pro tvorbu, aktualizaci a mazání záznamů v okamžiku, kdy jsou zadávány do centrálního systému tak, aby se procesy konaly souběžně, a tedy efektivněji z časového hlediska, - harmonizace procesů a postupů pro zacházení s různými verzemi systému. V prosinci 2009 hlavní smluvní dodavatel předložil čtyři návrhy bílých knih ohledně posledních čtyř zmíněných oblastí. Pro dokončení této fáze činností bude nutné ještě projednat s členskými státy některé dosud nefunkční požadavky. Navíc vývoj v používání systému SIS členskými státy vedl k situaci, kdy se výrazně zvýšil počet záznamů v rámci systému. Z původně předpokládaných 22 milionů záznamů dosahují poslední odhady 73 milionů záznamů v blízké budoucnosti. Komise provedla od června do září další průzkum týkající se volumetrických dat a bylo by vhodné, aby i nadále spolupracovala s odborníky z členských států na tomto významném vývoji požadovaných prvků, které musejí být upraveny v jakémkoli technickém řešení. 2.5. Příprava přechodu na nový systém 2.5.1. Právní nástroje upravující přechod na nový systém Nařízení Rady[3] a rozhodnutí Rady[4], která upravují přechod ze systému SIS 1+ na systém SIS II (nástroje upravující přechod) stanoví úkoly a povinnosti Komise a členských států ohledně přípravy přechodu, včetně dalšího vývoje a testování SIS II. Jelikož v současných platných právních nástrojích je uvedeno datum ukončení jejich platnosti 30. června 2010, Komise předložila návrhy na jejich změnu, zejména s cílem prodloužit konečnou lhůtu pro přenos údajů ze SIS 1+ do SIS II. Zatímco pokračovala jednání ohledně legislativního návrhu nařízení[5], stal se návrh na úpravu rozhodnutí Rady v rámci bývalého třetího pilíře neaktuálním v důsledku vstupu Lisabonské smlouvy platnost. Komise hodlá v průběhu roku 2010 předložit návrh v příslušné procedurální formě. Tyto návrhy si společně rovněž kladou za cíl ustavení koordinačního orgánu technických odborníků, který bude mít na starosti další řízení celkového vývoje systému SIS II, jak požaduje Rada ve složení pro spravedlnost a vnitřní věci ze dne 4. a 5. června. Dále mají tyto návrhy poskytnout právní flexibilitu pro alternativní technické řešení v souladu s přístupem Rady, který má pro tento projekt zajistit pohotovostní plán. 2.6. Síť SIS II Součástí projektu SIS II je zajištění rozsáhlé komunikační sítě splňující požadavky na dostupnost, bezpečnost, geografické pokrytí a úroveň služeb, jež umožní komunikaci národních systémů a centrálního systému. Zaměstnanci Evropského inspektora ochrany údajů provedli inspekci v servisním a operačním středisku v Bratislavě. Inspekce ukázala, že z celkového pohledu je situace uspokojivá. Evropský inspektor ochrany údajů pravděpodobně předloží doporučení na další zlepšení bezpečnosti v servisním a operačním středisku a na zajištění lepšího souladu s ustanoveními ohledně ochrany dat, například zavedením kamerových monitorovacích systémů. Na téma dodatečných bezpečnostních opatřeních systému se konal workshop s členskými státy. S členskými státy budou tyto otázky dále konzultovány prostřednictvím dotazníku a bude vyvinuto úsilí na zjištění klíčových činností, jejichž provedení je nutné zvážit. 2.7. Provozní řízení Školení nových pracovníků ve Štrasburku na provozování systému bylo téměř dokončeno. Byl zahájen plán „přechod k funkčnosti“ systému pro porovnávání biometrických prvků a pracovníci ve Štrasburku jsou prakticky schopni systém pro porovnávání biometrických prvků provozovat. V přípravných orgánech Rady a v Parlamentu probíhají jednání ohledně právních návrhů zřízení agentury, která by dlouhodobě řídila rozsáhlé systémy IT v oblasti spravedlnosti, svobody a bezpečnosti, včetně systému SIS II. 2.8. Bezpečnost a ochrana údajů Kromě otázky týkající se bezpečnosti sítě, která byla výše zmíněna v bodě 2.6., byla na pravidelných dvoustranných setkáních, jež pokračovala mezi zaměstnanci Evropského inspektora ochrany údajů a útvary Komise, řešena otázka bezpečnosti a ochrany údajů v souvislosti se systémem SIS II. Dne 1. prosince 2009 provedli zaměstnanci Evropského inspektora ochrany údajů zjišťovací návštěvu v místě centrálního systému SIS II ve Štrasburku. Návštěva se zaměřila na fyzickou bezpečnost. 3. Řídící činnosti 3.1. Finanční důsledky Ke konci sledovaného období činí rozpočtové závazky Komise týkající se projektu SIS II přibližně 81,6 milionu EUR. Příslušné smlouvy zahrnují studie proveditelnosti, vývoj vlastního centrálního systému SIS II, podporu a zabezpečení kvality, síť SIS II, přípravu provozního řízení ve Štrasburku, bezpečnost, přípravu na zpracovávání biometrických údajů a komunikaci. Z této částky bylo na konci prosince 2009 skutečně vyplaceno 50,2 milionu EUR. Hlavními položkami výdajů byl vývoj (24,3 milionu EUR), síť (14,6 milionu EUR) a podpora a zabezpečení kvality (6,3 milionu EUR). Plnění rozpočtu | Od roku 2002 do prosince 2009 | Od července do prosince 2009 | Závazky | Platby | Závazky | Platby | Vývoj | 37 458 059 | 24 260 603 | 1 530 908 | 1 812 342 | Podpora a zabezpečení kvality | 8 500 034 | 6 291 933 | 839 586 | 1 636 532 | Síť | 26 954 673 | 14 599 264 | 5 652 772 | 4 230 655 | Příprava provozního řízení | 6 083 613 | 3 818 929 | 1 136 768 | 1 336 466 | Bezpečnost | 869 275 | 143 909 | 0 | 24 889 | Studie | 919 831 | 895 095 | 0 | 0 | Ostatní | 834 483 | 160 778 | 0 | 64 253 | CELKEM: | 81 619 969 | 50 170 511 | 9 160 034 | 9 105 137 | Během sledovaného období, jehož se týká tato zpráva: - bylo vydáno přibližně 9,1 milionu EUR, a to především na síť (4,2 milionu EUR) a na opakované měsíční náklady, - bylo přiděleno na závazky přibližně 9,2 milionu EUR (tj. 34 % celkových prostředků vyčleněných na činnosti SIS II v souhrnném rozpočtu na rok 2009 bylo přiděleno na konci roku). Tento údaj, jenž je nižší, než se předpokládalo, odráží skutečnost, že byla odložena objednávka nových služeb a produktů až do vyřešení technických problémů, které se při vývoji objevily, a až do vydání nových hlavních směrů Rady pro daný projekt. - byly uloženy sankce ve výši 390 000 EUR v souvislosti s neúspěšným provozním testováním systému v prosinci 2008. 3.2. Řízení projektu 3.2.1. Rada pro globální řízení programu SIS II (GPMB) Aby bylo zajištěno optimální postupné zapojení členských států spolu s přechodem projektu do nové fáze, byl v lednu 2009 zaveden globální přístup k řízení programu SIS II, jak uznala Rada ve dnech 26. a 27. února. Rada ve dnech 4. až 5. června vyzvala Komisi, aby vycházela ze zkušeností s touto strukturou řízení a dále ji rozvíjela. Tyto změny v řízení byly konsolidovány v legislativním návrhu nařízení o změně nástrojů upravujících přechod na SIS II. Během období, kterým se tato zpráva zabývá, se Rada pro globální řízení programu SIS II sešla 22krát. Tento orgán pozitivně přispěl k řízení programu a zajistil zvýšené zapojení členských států. 3.2.2. Výbor pro SISVIS (SIS II) Při vývoji SIS II je Komisi nápomocen Výbor pro SISVIS. V období od července do prosince 2009 se tento výbor nad tematikou SIS II sešel pětkrát. Kromě pravidelných zasedání Výboru pro SISVIS II jsou organizovány také pracovní skupiny výboru a workshopy za účasti odborníků z členských států, na kterých se diskutuje o otázkách technického charakteru. Tato zasedání se obvykle zabývají tématy, která vyplývají z konkrétních cílů projektu: - poradní skupina pro testování (TAG) poskytuje Výboru pro SISVIS II stanoviska k tématům týkajícím se organizace, provádění a interpretace testů. Během sledovaného období se konalo 23 zasedání této skupiny. - rada pro řízení změn (CMB) poskytuje poradenství ohledně klasifikace, kvalifikace a potenciálního vlivu nápravy nahlášených problémů. Tato pracovní skupina, která také podává zprávy Výboru pro SISVIS II, se během sledovaného období sešla pětkrát. - poté, co pracovní skupina pro přechod na nový systém předložila výsledky své práce, se uskutečnily tři workshopy věnované problematice přechodu na SIS II, jejichž cílem bylo poskytnout Výboru pro SISVIS doporučení a pokračovat v činnostech zaměřených na tuto mimořádně důležitou problematiku. 3.2.3. Vnitrostátní plánování a koordinace V rámci Výboru pro SISVIS byla zřízena pracovní skupina složená z národních projektových manažerů jednotlivých členských států a z uživatelů. Cílem zasedání této skupiny je řešit podrobnosti týkající se plánování, rizik a činností, a to jak na centrální úrovni, tak i na úrovni jednotlivých států. Během sledovaného období se konala čtyři zasedání této skupiny. 3.2.4. Rada Komise se účastní zasedání přípravných orgánů Rady odpovědných za Schengenský informační systém a všech zasedání Rady ministrů, na nichž je systém SIS II na pořadu jednání. Při těchto příležitostech Komise předložila ústní zprávy o stavu projektu SIS II, souvisejících rizicích a dalších plánovaných krocích. 3.2.5. Evropský parlament Všechny důležité změny ohledně SIS II sdělil místopředseda Barrot dopisem předsedovi výboru LIBE a hlavním zpravodajům. Během sledovaného období byly zaslány čtyři takové dopisy. Místopředseda Barrot se osobně setkal s členy Evropského parlamentu a informoval je pokaždé, když se na zasedání Rady projednával systém SIS II. Během tohoto období se systém SIS II projednával na dvou zasedáních Rady ve složení pro spravedlnost a vnitřní věci. Komise navíc byla přítomna na všech plenárních zasedáních a zasedáních výborů, aby mohla přímo řešit otázky spojené s systémem SIS II. Celkem se jednalo o čtyři zasedání a jedno zasedání místopředsedy s koordinátory politických skupin výboru LIBE. Komise se rovněž zúčastnila schůze parlamentu a řádně zohlednila usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. října 2009 o pokroku v zavádění Schengenského informačního systému II a Vízového informačního systému. Místopředseda Komise na tuto skutečnost reagoval dopisem předsedovi výboru LIBE. Komise nakonec odpověděla ohledně systému SIS II na čtyři parlamentní otázky. 4. PRIORITY PRO DALšÍ SLEDOVANÉ OBDOBÍ - mezníkové testy, - dodávat Radě příslušné vstupní údaje pro dvouměsíční období reflexe, pokud výsledky mezníkových testů nebudou uspokojivé, - přípravy alternativního technického řešení, pokud Rada vyzve Komisi, aby zastavila stávající projekt SIS II, - příprava uvedení do provozu. 5. Závěry V tomto období se pozornost zaměřila na činnosti vyplývající z hlavních směrů, které byly předloženy v závěrech zasedání Rady ve složení pro spravedlnost a vnitřní věci v červnu a listopadu 2009. Komise se shodla s ostatními účastníky projektu, že mezníkové testy, které Rada v červnu požadovala, budou ukazatelem stability, spolehlivosti a výkonnosti centrálního systému. Výsledky těchto testů pak budou představovat důležitý prvek v diskusích ohledně budoucího zaměření systému SIS II. Komise úzce spolupracovala se členskými státy na provedení výše zmíněných závěrů a informovala Parlament o průběhu vývoje systému. Komise zejména dohlédla na to, aby byly plně zavedeny právní, technické a smluvní prvky umožňující hlavnímu smluvnímu dodavateli provést první mezníkový test v příznivých podmínkách. V souladu se směry, které byly v červnu předloženy Radou, začlenila Komise první mezníkový test do hlavní smlouvy o dodávce. Rada na svém zasedání dne 30. listopadu stanovila 29. leden 2010 jako konečnou lhůtu pro dokončení prvního mezníkového testu. Dostatečné množství členských států bylo schopno prokázat shodu požadovanou pro účast na tomto testu. Pokud bude první mezníkový test neúspěšný, Komise souhlasila, že dodá Radě nutné písemné finanční a rozpočtové informace a bude se tak podílet na období reflexe, během něhož Rada zhodnotí další směry systému SIS II. Byla zahájena předběžná jednání s francouzskými orgány pro případ, že by se Komise rozhodla přerušit stávající projekt SIS II a pokračovat ve zprovozňování funkcí SIS II na základě alternativního technického scénáře, pokud by jeden z mezníků byl Radou považován za neúspěšný. Během období, kterým se tato zpráva zabývá, Komise dále ve spolupráci s odborníky z členských států podnikla potřebné přípravy pro hloubkovou analýzu technických specifikací systému SIS II, aby byla schopna směrovat další rozhodnutí ohledně budoucnosti projektu. Příloha I Zasedání výboru pro SISVIS (SIS II) a pracovních skupin a) Zasedání uskutečněná během sledovaného období ČERVENEC 2009 | 8, 13, 29 | Rada pro globální řízení programu SIS II | 15 | Rada pro řízení změn / workshop na téma „Přechod na SIS II“ | 14 | Zasedání národních projektových manažerů | 14 | Výbor pro SISVIS (technická problematika SIS II) | 2, 9, 16, 31 | Poradní skupina pro testování | SRPEN 2009 | 12, 19, 26 | Rada pro globální řízení programu SIS II | 06, 20, 28 | Poradní skupina pro testování | 26 | Rada pro řízení změn / workshop na téma „Přechod na SIS II“ | ZÁŘÍ 2009 | 2, 9, 16, 22 | Rada pro globální řízení programu SIS II | 15 | Výbor pro SISVIS (technická problematika SIS II) | 3, 10, 17, 24 | Poradní skupina pro testování | ŘÍJEN 2009 | 1 | Rada pro řízení změn | 20 | Zasedání národních projektových manažerů | 20 | Výbor pro SISVIS (technická problematika SIS II) | 27 | Výbor pro SISVIS (SIRENE) | 1, 8, 15, 22, 29 | Poradní skupina pro testování | 6, 13, 21, 28 | Rada pro globální řízení programu SIS II | LISTOPAD 2009 | 3, 11, 18, 24 | Rada pro globální řízení programu SIS II | 25 | Zasedání národních projektových manažerů | 25 | Výbor pro SISVIS (technická problematika SIS II) | 3 | Rada pro řízení změn / workshop na téma „Přechod na SIS II“ | 5, 12, 19, 26 | Poradní skupina pro testování | PROSINEC 2009 | 1, 9, 15, | Rada pro globální řízení programu SIS II | 16 | Zasedání národních projektových manažerů | 16 | Výbor pro SISVIS (technická problematika SIS II) | 10 | Rada pro řízení změn / workshop na téma „Přechod na SIS II“ | 3, 10, 17 | Poradní skupina pro testování | b) Zasedání plánovaná pro příští období LEDEN 2010 | 20 | Zasedání národních projektových manažerů | 20 | Výbor pro SISVIS (technická problematika SIS II) | 14 | Rada pro řízení změn / workshop na téma „Přechod na SIS II“ | 6, 13, 20, 27 | Rada pro globální řízení programu SIS II | 7, 14, 21, 28 | Poradní skupina pro testování | ÚNOR 2010 | 3, 10, 17, 24 | Rada pro globální řízení programu SIS II | 24 | Zasedání národních projektových manažerů | 18 | Rada pro řízení změn / workshop na téma „Přechod na SIS II“ | 24 | Výbor pro SISVIS (technická problematika SIS II) | 20 | Výbor pro SISVIS (SIRENE) | 4, 11, 18, 25 | Poradní skupina pro testování | BŘEZEN 2010 | 3, 10, 17, 24, 31 | Rada pro globální řízení programu SIS II | 24 | Zasedání národních projektových manažerů | 24 | Výbor pro SISVIS (technická problematika SIS II) | 18 | Rada pro řízení změn / workshop na téma „Přechod na SIS II“ | 4, 11, 18, 25 | Poradní skupina pro testování | DUBEN 2010 | 7, 14, 21, 28 | Rada pro globální řízení programu SIS II | 24 | Zasedání národních projektových manažerů / Výbor pro SISVIS (technická problematika SIS II) | 15 | Rada pro řízení změn / workshop na téma „Přechod na SIS II“ | 8, 15, 22, 29 | Poradní skupina pro testování | KVĚTEN 2010 | 5, 12, 19, 26 | Rada pro globální řízení programu SIS II | 26 | Výbor pro SISVIS (technická problematika SIS II) | 26 | Zasedání národních projektových manažerů | 7, 21, 28 | Poradní skupina pro testování | 20 | Rada pro řízení změn / workshop na téma „Přechod na SIS II“ | ČERVEN 2010 | 2, 9, 16, 30 | Rada pro globální řízení programu SIS II | 17 | Rada pro řízení změn / workshop na téma „Přechod na SIS II“ | 23 | Zasedání národních projektových manažerů | 4, 11, 18, 25 | Poradní skupina pro testování | [1] Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1104/2008 o přechodu z Schengenského informačního systému (SIS 1+) na Schengenský informační systém druhé generace (SIS II, 1. pilíř, KOM(2009) 508 v konečném znění). [2] Viz bod 3.2.1. [3] Nařízení Rady (ES) č. 1104/2008 ze dne 24. října 2008 o přechodu z Schengenského informačního systému (SIS 1+) na Schengenský informační systém druhé generace (SIS II), Úř. věst. 299, 8.11.2008, s. 1. [4] Nařízení Rady (ES) č. 2008/839/SVV ze dne 24. října 2008 o přechodu z Schengenského informačního systému (SIS 1+) na Schengenský informační systém druhé generace (SIS II), Úř. věst. 299, 8.11.2008, s. 43. [5] Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1104/2008 o přechodu z Schengenského informačního systému (SIS 1+) na Schengenský informační systém druhé generace (SIS II, 1. pilíř, KOM(2009) 508 v konečném znění).