ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ ZPRÁVA O POKROKU VE VÝVOJI SCHENGENSKÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU DRUHÉ GENERACE (SIS II) leden 2011 - červen 2011 /* KOM/2011/0907 v konečném znění */





OBSAH 1. Úvod 3 2. Stav projektu 3 2.1 Přehled pokroku během sledovaného období 3 2.2 Technický rámec pro finalizaci projektu 3 2.3 Příprava na testování u druhého mezníku 4 2.4 Příprava na souhrnný test 4 2.5 Příprava přechodu na nový systém 5 2.6 Síť SIS II 7 2.7 Řízení provozu 7 2.8 Bezpečnost 7 3. Řídící činnosti 8 3.1 Finanční důsledky 8 3.2 Řízení projektu 9 3.2.1 Rada pro řízení globálního programu (GPMB) 9 3.2.2 Výbor pro SIS-VIS (SIS II) 9 3.2.3 Vnitrostátní plánování a koordinace 10 3.2.4 Rada 10 3.2.5 Evropský parlament 10 4. Priority pro další vykazované období 11 5. závěry 11 1. ÚVOD Tato zpráva o pokroku popisuje úsilí, které bylo vyvíjeno v prvním pololetí roku 2011 v souvislosti s rozvojem druhé generace Schengenského informačního systému (SIS II) a s přípravami na přechod ze systému SIS 1+ na systém SIS II. Předkládá se Radě a Evropskému parlamentu v souladu s článkem 18 nařízení Rady (ES) č. 1104/2008 a rozhodnutí Rady 2008/839/SVV o přechodu ze Schengenského informačního systému (SIS 1+) na SIS II. 2. Stav projektu 2.1 Přehled pokroku během sledovaného období Rada ve složení pro SVV vzala na svém zasedání v říjnu 2010 na vědomí nový celkový harmonogram SIS II a jeho rozpočet a vyzvala všechny zúčastněné strany, aby využily tohoto nového impulsu a napnuly veškeré síly na realizaci projektu. Od přijetí závěrů Rady v říjnu 2010 dělaly všechny zúčastněné strany vše, co bylo v jejich silách, aby dodaly své součásti systému SIS II. Probíhá technický vývoj aktualizovaného centrálního systému SIS II a široké testování jak centrálního systému, tak na úrovni členských států. Každý potenciální problém se projednává se zúčastněnými stranami, aby bylo možné řešit a mírnit rizika hned v počátcích. Předpokladem dokončení technického vývoje projektu bylo uzavření dohody koncem roku 2010 o konečných technických specifikacích, jimiž se řídí spolupráce mezi centrálním systémem a vnitrostátními systémy. V souladu s tím skončil a byl uzavřen proces akceptace specifikací. Smlouva s hlavním dodavatelem v oblasti vývoje včetně konečných dohodnutých aktualizovaných požadavků na SIS II byla podepsána dne 29. listopadu 2010. Již na počátku vykazovaného období byly členské státy upozorněny na dvě rizika: a) dostupnost testovacího prostředí SIS 1+ a b) připravenost členských států participovat na kampaních „rozšířené zkoušky shody“ (CTE). Včasné pojmenování těchto problémů vedlo ke společným zmírňujícím opatřením na řešení těchto dvou rizik. Po fázi vývoje, kdy byly vylepšeny centrální i vnitrostátní systémy podle nových specifikací, přistoupily zúčastněné strany k testování: - testování při převzetí vylepšeného systému (factory acceptance test, FAT) dopadlo na centrální úrovni úspěšně; - na vnitrostátní úrovni započala v dubnu první série CTE, při níž se ověřuje soulad mezi centrálním systémem a vnitrostátními systémy. Další vývoj projektu pokračuje bez problémů, v pozitivní a konstruktivní atmosféře. 2.2 Technický rámec pro finalizaci projektu Další technické vybavení ke zprovoznění Veškeré další technické vybavení (hardware) pro záložní centrální jednotku v Rakousku bylo dodána podle plánu. Zbývající technika pro centrální jednotku byla dodána do Štrasburku 25. ledna 2011, hlavní část nového vybavení byla dodána do Štrasburku 17. prosince 2010. Vývoj vnitrostátních systémů SIS II Dne 22. prosince 2010 odeslala Komise členským státům dopis, v němž důrazněji zopakovala své potvrzení konečného a stabilního stavu dokumentu pro ovládání rozhraní (ICD) 3.0. Tato verze představuje referenční dokument, s nímž se musí sladit centrální i vnitrostátní systémy. Členské státy byly vyzvány, aby přijaly potřebná opatření pro vnitrostátní vývoj a plánování testů SIS II a aby byly připraveny na první oficiální testy s centrálním systémem, které zahájily v květnu 2011. Testy Workshop týkající se testů proběhl ve dnech 11.–12. ledna 2011 a zaměřil se na plán testů a strategii testů. Poradní skupina pro testování (TAG) projednala a dne 25. ledna 2011 uzavřela poslední nevyřízené připomínky členských států k návrhu strategie testů SIS II. Komise tak mohla 23. února 2011 předložit výboru SIS-VIS ke schválení plán testů SIS II a dokument strategie testů. Bylo dosaženo pozitivního stanoviska. Pokud jde o kampaň CTE, dostupnost osmi testovacích prostředí znamená, že členské státy mohou testovat ve čtyřech skupinách, přičemž každá skupina má maximálně osm členských států. Na počátku testovacího období došlo k jistým potížím s rovnoměrným rozdělením členských států do skupin. Následně začaly pro skupinu 1, v souladu s globálním harmonogramem, dne 12. dubna 2011 první neformální prvky CTE a dne 23. června 2011 začaly formální prvky. Tyto CTE testy umožňují členským státům vykázat shodu jejich aktualizovaných vnitrostátních systémů s ICD 3.0. Další tři skupiny podstoupí testy jedna po druhé do konce roku 2011. Kdyby členské státy nedokázaly dokončit tyto testy podle plánu, byl by ohrožen globální harmonogram projektu oznámený Radě v říjnu 2010. U vědomí tohoto problému Komise a pracovní skupina SIS II, poučeny zkušenostmi z první skupiny, ovšem úzce spolupracovaly, aby zajistily co nejvyšší pružnost při využívání volných termínů a snažily se předvídat a zvládat nenadálé, narychlo oznámené změny ve schopnosti členských států provést testování. 2.3 Příprava na testování u druhého mezníku Členové Rady pro řízení globálního programu (GPMB) a Komise zahájili přípravy na druhý mezníkový test. V konečném důsledku si to vyžádá zpracování dokumentu o požadavcích, který poslouží jako základ pro popis testu u druhého mezníku v následujícím vykazovaném období. 2.4 Příprava na souhrnný test Dne 8. února 2011 se ve Štrasburku konala porada s členy GPMB a technickým poradcem pracovní skupiny Rady pro schengenské záležitosti (ve složení SIS-TECH). Jednání se zaměřilo na souhrnný test, s nímž počítají právní nástroje upravující přechod na nový systém[1]. Výsledkem porady bylo vyjasnění, dohoda, možná řešení důležitých problémů, opatření a časové rozvržení řady činností. 2.5 Příprava přechodu na nový systém Testování převodníku V zájmu úspěšného provedení přechodu ze SIS 1+ na SIS II bude vytvořena provizorní architektura pro přechod. Ta bude zahrnovat převodník určený k převádění dat oběma směry mezi současným C.SIS a centrálním SIS II a k synchronizaci obou systémů po dobu, kterou budou členské státy potřebovat k přechodu z jednoho systému na druhý[2]. Tato klíčová součást architektury přechodu vyžaduje důkladné testování. K tomu je potřebné testovací prostředí SIS 1+. Předpokládalo se využití stávajícího testovacího prostředí pro C.SIS. Koncem roku 2010 však Francie informovala Komisi, že prostředí, které bylo plánováno pro tyto testy, už není k dispozici, protože by byla nutná jeho modernizace na SIS 1+, která zaostává za časovým plánem. Otázka dostupnosti testovacího prostředí systému SIS 1+ byla označena jako kritické riziko pro globální harmonogram SIS II. Aby zmírnila dopad tohoto problému, Komise projednala s francouzskými orgány pragmatické a provozní možnosti, mezi něž by patřilo určení dostupných termínů v současném prostředí a jejich využití k testování SIS II v těchto volných intervalech. S ohledem na intenzitu a trvání testů se však ukázalo, že jedinou skutečnou možností je samostatné vyhrazené prostředí. Komise s pomocí GPMB pracovala na nalezení řešení mimořádné situace. Tato analýza opět konstatovala, že neexistuje jiné schůdné řešení než nákup nového testovacího prostředí SIS 1+ (od současného dodavatele systému SIS 1+). Vyžadovalo to těsnou spolupráci Francie, jelikož francouzský technický personál měl nejlepší předpoklady pro určení přesných požadavků na potřebnou výbavu a zaručoval, že toto nové testovací prostředí může být plně sladěné s fungujícím SIS 1+, kdyby později vznikl. Toto nouzové řešení nezbytně dopadne jak na rozpočet, tak na harmonogram. - Pokud jde o harmonogram, nasazení takového prostředí si vyžádá 19 týdnů. Tento čas byl vytvořen v globálním harmonogramu tak, že činnosti jsou vykonávány paralelně se stávajícími úlohami projektu. Poměrně dlouhý termín vyplynul z toho, že výhradní dodavatel upřednostnil modernizaci SIS 1+ a nezřídil samostatný tým pro projekt SIS II. - Pokud jde o rozpočet, nové testovací prostředí bude stát přibližně 3 mil. EUR, které budou uhrazeny z rozpočtu EU. Tato cena nezahrnuje provozní náklady spojené s používáním systému. Při řešení tohoto rizika sledovala Komise dva cíle: zamezit případnému negativnímu dopadu na globální harmonogram SIS II a zabránit přerušení probíhajících prací Francie na modernizaci SIS 1+. Oba tyto cíle byly splněny a riziko bylo zmírněno. Rozhodnutí o udělení zakázky dodavateli k obstarání prostředí SIS 1+ bylo zveřejněno dne 11. června 2011. Zadávací řízení už skončilo a riziko se průběžně monitoruje. Přesto je třeba zdůraznit jeden základní aspekt. Třebaže v této fázi oslabil dopad na globální harmonogram, je třeba mít na paměti, že řešení spočívající v nákupu nového testovacího prostředí má vliv na rozpočet centrálních vývojových činností a představuje částku, která nebyla plánovaná v době, kdy Komise v říjnu 2010 informovala Radu o celkovém rozpočtu a harmonogramu. Plánování přechodu Komise úzce spolupracuje se svým hlavním dodavatelem v oblasti vývoje a s odborníky z členských států na vypracování podrobného plánu přechodu ze SIS 1+ na SIS II. Dne 23. února 2011 vydal výbor SIS-VIS kladné stanovisko ke třem důležitým dokumentům a tím uvolnil cestu pro činnosti spojené s přechodem. Jedná se o Plán přechodu na SIS II, Strategii testování a Plán testování. Co se týče plánu přechodu, byl koncipován tak, aby splňoval technické požadavky odborníků z členských států a zohlednil jimi prosazovaný technický přístup. Jelikož však tento přístup není plně v souladu s právními nástroji, které upravují přechod na nový systém, Komise hodlá navrhnout počátkem roku 2012 změnu právního rámce s cílem sladit právní předpisy s tímto technickým přístupem. V zájmu zajištění hladkého procesu přechodu je třeba věnovat zvláštní pozornost otázce jakosti dat. Pouze data, která splňují pravidla týkající se jakosti SIS 1+, lze přenést do SIS II. Data, která nejsou v souladu s pravidly jakosti dat SIS 1+, musí být před přechodem na SIS II „vyčištěna“, protože se nedají přenést v nesladěném formátu. Z technického hlediska to znamená, že tato data musí dosahovat normované jakosti nebo musí být vymazány. Polské předsednictví určilo vyčištění dat za prioritu druhého pololetí 2011. Na jednání pracovní skupiny členské státy upozorňovaly na problematiku přechodu SIRENE. Jedná se o přechod ze současného systému kanceláří členských států SIS 1+ SIRENE na jejich nové systémy SIS II SIRENE. Právní nástroje upravující přechod na nový systém stanoví, že členské státy, které se účastní SIS 1+, provedou funkční testy SIRENE[3]. Komise uznává zásadní charakter této práce, která je vykonávaná v rámci Rady, i její význam pro celkový zdar projektu. Komise podpořila návrh maďarského předsednictví na analýzu problémů, určení toho, čeho je třeba dosáhnout, a prozkoumání právního stavu. Komise zpřístupní centrální SIS II a jeho komunikační infrastrukturu během testů doplňujících informací[4]. 2.6 Síť SIS II Součástí projektu SIS II je zajištění rozsáhlé komunikační sítě splňující požadavky na dostupnost, bezpečnost, geografické pokrytí a úroveň služeb, jež umožní komunikaci mezi vnitrostátními systémy a centrálním systémem. Základní právní nástroje SIS II popisují komunikační infrastrukturu vyhrazenou pro údaje SIS II a výměnu údajů mezi kancelářemi SIRENE[5]. Členské státy v průběhu vykazovaného období potvrdily Komisi technické specifikace poštovního serveru SIS II SIRENE (mail relay), které byly nutné pro správné trasování a dodávání údajů, jež si kanceláře vyměňují . Komise následně zahájila proces zadávání veřejné zakázky. 2.7 Řízení provozu Po společných prohlášeních Rady a Evropského parlamentu při přijímaní právních nástrojů SIS II a VIS v červnu 2009 navrhla Komise zřídit agenturu pro řízení provozu rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva. Nařízení o zřízení této agentury bylo přijato dne 26. října 2011. Agentura se ujme svých povinností týkajících se řízení provozu systémů dne 1. prosince 2012. Hlavním úkolem této agentury bude plnění úkolů spojených s řízením provozu systémů SIS II (po jeho uvedení do provozu), VIS a EURODAC. Agentuře by v budoucnu mohly být také svěřeny další rozsáhlé informační systémy, bude-li tak stanoveno v příslušných legislativních nástrojích. 2.8 Bezpečnost Workshop o bezpečnosti sítě se konal ve dnech 17.–18. ledna 2011 v Bratislavě. Zabýval se obavami z možnosti přístupu k údajům systému SIS II ze strany servisní organizace sítě sTESTA (SOC – provozní středisko bezpečnosti provozované organizací HP/ Orange Business Services). Závěry workshopu a návrh Komise předložený výboru SIS-VIS dne 26. ledna 2011 vedly Komisi k tomu, že vybídla ke zpracování studie o zavedení kódované vrstvy kromě síťové vrstvy systému SIS II. Členské státy byly vyzvány, aby se vyjádřily k zadání studie, a přišlo několik užitečných návrhů. Výsledek studie o dalším zabezpečení sítě pro SIS II byl předložen výboru SIS-VIS dne 25. května 2011. Bylo vybráno jedno technické řešení, které splňovalo všechny požadavky. Dalším krokem bude realizace pilotní studie, pro kterou bude potřebná dobrovolná účast tří států. Zatím se dobrovolně přihlásilo Německo a Rakousko. 3. Řídící činnosti 3.1 Finanční důsledky Ke konci vykazovaného období činily celkové rozpočtové závazky Komise týkající se projektu SIS II od roku 2002 přibližně 135 146 000 EUR. Příslušné smlouvy zahrnují studie proveditelnosti, rozvoj vlastního centrálního systému SIS II, podporu a zabezpečení kvality, síť SIS II, přípravu provozního řízení ve Štrasburku, bezpečnost, přípravu na zpracovávání biometrických údajů, komunikaci a náklady na mise odborníků. Z této částky bylo od roku 2002 do konce června 2011 skutečně vyplaceno 72 661 169 EUR. Hlavní položky výdajů tvořily vývoj (34 867 228 EUR), síť (21 520 620 EUR), podpora a zabezpečení kvality (8 592 178 EUR) a příprava řízení provozu ve Štrasburku (6 236 058 EUR). Plnění rozpočtu | Od roku 2002 do června 2011 | Od ledna do června 2011 | (v EUR) | Závazky | Platby | Závazky | Platby | Vývoj | 80 458 863 | 34 867 228 | 81 407 | 1 431 933 | Podpora a zabezpečení kvality | 11 068 521 | 8 592 178 | 1 081 180 | 467 791 | Síť | 32 375 954 | 21 520 620 | 0 | 1 149 233 | Příprava řízení provozu | 7 675 715 | 6 236 058 | 207 500 | 1 398 107 | Bezpečnost | 1 354 283 | 217 712 | 479 568 | 0 | Studie a konzultace | 961 131 | 942 261 | 20 650 | 20 650 | Informační kampaň | 33 373 | 33 373 | 0 | 0 | Výdaje na služební cesty odborníků | 1 203 286 | 236 866 | 0 | 40 745 | Ostatní | 14 874 | 14 874 | 0 | 0 | CELKEM: | 135 146 000 | 72 661 169 | 1 870 304 | 4 508 459 | Na konci rozpočtového procesu na rok 2011 byla třetina prostředků na závazky a platby pro SIS II přesunuta do rezervy rozpočtu EU. Činilo to 10 mil. EUR prostředků na závazky a 6 642 473 EUR prostředků na platby. Uvolnění těchto zdrojů bylo podmíněno poskytnutím podrobných informací ze strany Komise rozpočtovému orgánu o harmonogramu SIS II včetně potřebných technických kroků, nákladů, odpovědnosti za každý krok a neomezeného přístupu ke smlouvě s poskytovatelem služby pro vývoj systému SIS II. Kromě informací určených Evropskému parlamentu na konci posledního vykazovaného období byly zaslány další písemné informace o této problematice v lednu, květnu a červnu 2011. Uskutečnily se také technické brífinky poslanců Evropského parlamentu 12. ledna 2011 a 31. května 2011 s cílem zodpovědět konkrétní dotazy a poskytnout aktuální informace o stavu projektu. Během zasedání rozpočtového výboru 14. června 2011 bylo rozhodnuto o zrušení rezervy. Vzhledem k rostoucím obavám z potřeby dodatečného financování vnitrostátního vývoje SIS II, které se projevily koncem roku 2010, se Komise zabývala výsledky dotazníkové ankety mezi členskými státy na konci roku 2010 s cílem zjistit jejich vnitrostátní potřeby a uspokojit je v maximální možné míře z existujících alokovaných prostředků pro Evropský fond pro vnější hranice. V současnosti probíhají diskuse o možnostech případného poskytnutí doplňkových zdrojů. 3.2 Řízení projektu 3.2.1 Rada pro řízení globálního programu (GPMB) Pozměněné právní nástroje upravující přechod na nový systém, které byly přijaty dne 3. června 2010, formalizovaly Radu pro řízení globálního programu jakožto poradní orgán na pomoc projektu centrálního SIS II, který má přispět k soudržnosti mezi centrálním projektem a vnitrostátními projekty SIS II[6]. Tato rada nemá rozhodovací pravomoc a není zmocněna zastupovat Komisi nebo členské státy. Mandát GPMB nabyl účinku poté, co generální ředitel příslušného generálního ředitelství Komise a členské státy, které zasedly ve výboru SIS-VIS dne 23. března 2011, vydaly souhlasné stanovisko. Během vykazovaného období se Rada pro globální řízení programu SIS II sešla 21krát. 3.2.2 Výbor pro SIS-VIS (SIS II) Při vývoji SIS II je Komisi nápomocen Výbor pro SIS VIS. V období od ledna do června 2011 se tento výbor sešel nad technickou tematikou SIS II pětkrát. Jak už bylo referováno, bylo dosaženo několik klíčových dohod o přechodu, testování a jednacím řádu GPMB. Kromě pravidelných zasedání Výboru pro SIS-VIS jsou svolávány také pracovní skupiny výboru a workshopy za účasti odborníků z členských států, na kterých se diskutuje o otázkách technického charakteru. Tato zasedání se obvykle zabývají tématy, která vyplývají z konkrétních cílů projektu: - Poradní skupina pro testování (TAG) poskytuje Výboru pro SIS VIS stanoviska k tématům týkajícím se organizace, provádění a interpretace testů. Během vykazovaného období se konalo 18 zasedání této skupiny. - „Rada pro řízení změn“ (CMB) poskytuje poradenství ohledně klasifikace, kvalifikace a potenciálního dopadu nápravy nahlášených problémů. V důsledku velkého úsilí, které bylo vynaloženo na odsouhlasení aktualizovaných technických specifikací centrálního systému v roku 2010 a na následnou stabilizaci požadavků, nebyla během vykazovaného období tato pracovní skupina, která je též podřízena výboru pro SIS-VIS, formálně svolána. - Během vykazovaného období byly uspořádány dva workshopy o přechodu na SIS II, jejichž cílem bylo poskytnout poradenství Výboru pro SIS-VIS a pokračovat v práci na tomto klíčovém tématu. 3.2.3 Vnitrostátní plánování a koordinace Byla zřízena pracovní skupina složená z projektových manažerů jednotlivých členských států, která má poskytovat poradenství projektovému týmu Komise. Cílem zasedání skupiny projektových manažerů členských států (NPM) je řešit podrobnosti týkající se plánování, rizik a činností, a to jak na centrální úrovni, tak i na úrovni projektů jednotlivých států. Během vykazovaného období se konalo pět zasedání této skupiny. 3.2.4 Rada Zasedání v Radě se vyznačují pozitivní atmosférou. Jak bylo vyjádřeno v závěrech Rady a v souladu s přáním všech stran projektu zachovat úplnou transparentnost, informuje Komise pravidelně Radu o celkovém harmonogramu SIS II a o výdajích na centrální projekt. Komise se účastní zasedání přípravných orgánů Rady odpovědných za Schengenský informační systém a všech zasedání Rady ministrů, na nichž je systém SIS II na pořadu jednání. Komise předložila zprávy o situaci projektu II a o dalších zamýšlených krocích. Komise dává kolegům zapojeným do projektu na vnitrostátní úrovni k dispozici týdenní stručnou zprávu, která shrnuje technický vývoj. 3.2.5 Evropský parlament Komise i nadále podrobně informuje Evropský parlament o situaci systému SIS II na základě spolehlivých, ověřitelných a aktuálních faktů a údajů. Kromě plnění informačních povinností stanovených v právních nástrojích SIS II[7] Komise poskytla Evropskému parlamentu i další informace o finančních, smluvních a plánovacích záležitostech a o stavu projektu v souvislosti s jednáním o uvolnění rozpočtových prostředků na SIS II na rok 2011 z rezervy (viz bod 3.1) Výbor LIBE dostal také aktuální informace o stavu SIS II. Komise zodpověděla dvě parlamentní otázky ohledně systému SIS. 4. Priority pro další vykazované období V dalším vykazovaném období se činnost soustředí na tři hlavní oblasti: - testovací cykly a související odstraňování chyb s cílem připravit se na druhý mezníkový test a na souhrnný test v roce 2012, - probíhající práce v oblasti bezpečnosti budou pokračovat a povedou k auditu bezpečnosti ve druhém a třetím čtvrtletí roku 2012, - testy převodníku s očekávanou první zkouškou přechodu ze SIS 1+ na SIS II ve druhém čtvrtletí 2012, generální zkouškou ve druhém a třetím čtvrtletí 2012 a s přechodem živých dat do systému SIS II před zahájením provozu v roce 2013. 5. závěry Toto vykazované období neproběhlo bez incidentů. Díky zejména kooperativnímu přístupu hlavních aktérů a díky otevřené komunikaci mezi orgány EU však byla včas zjištěna významná rizika a problémy a byla přijata opatření k jejich nápravě nebo zmírnění. Ve druhé polovině roku 2011 připraví intenzivní testování mezi členskými státy a centrálním systémem půdu pro sérii kritických testů v roce 2012, tj. druhý mezníkový test a souhrnný test. Schopnost dodržet celkový časový rámec projektu bude též do značné míry záviset na úspěšném dokončení fáze intenzivního testování v průběhu roku 2011. Proběhnou také práce na zajištění toho, aby systém splnil požadavky auditu bezpečnosti, k němuž má také dojít v roce 2012. A nakonec, příprava na přechod z SIS 1+ na SIS II bude pokračovat intenzivním testováním převodníku, což by mělo umožnit realizaci celého procesu s požadovanou mírou jistoty. Příloha I Zasedání výboru pro SIS-VIS (SIS II) a pracovních skupin Zasedání uskutečněná během vykazovaného období LEDEN 2011 | 12. 19. 25 | Rada pro řízení globálního programu SIS II | 18 | Workshop o přechodu na SIS II | 26 | Zasedání vnitrostátních projektových manažerů SIS II | 26 | Výbor pro SIS-VIS (technická problematika SIS II) | 11 | Workshop o strategii testování SIS II | 4. 18. 25 | Zasedání poradní skupiny pro testování SIS II | ÚNOR 2011 | 2. 9. 22 | Rada pro řízení globálního programu SIS II | 23 | Zasedání vnitrostátních projektových manažerů SIS II | 23 | Výbor pro SIS-VIS (technická problematika SIS II) | 1. 15. 22 | Zasedání Poradní skupiny pro testování SIS II | BŘEZEN 2011 | 2. 9. 16. 22. 30 | Rada pro řízení globálního programu SIS II | 23 | Výbor pro SIS-VIS (technická problematika SIS II) | 23 | Zasedání vnitrostátních projektových manažerů SIS II | 29 | Zasedání Poradní skupiny pro testování SIS II | 22 | Workshop o testování shody SIS II (rozšířený) TDD | 24 | Workshop o přechodu na SIS II | DUBEN 2011 | 6. 13. 27 | Rada pro řízení globálního programu SIS II | 5. 12. 19. 26 | Zasedání Poradní skupiny pro testování SIS II | KVĚTEN 2011 | 10. 18. 24 | Rada pro řízení globálního programu SIS II | 25 | Výbor pro SIS-VIS (technická problematika SIS II) | 25 | Zasedání vnitrostátních projektových manažerů SIS II | 17 | Porada o přechodu na SIS II | 12. 17. 24. 31 | Zasedání Poradní skupiny pro testování SIS II | ČERVEN 2011 | 1. 8. 15. 28 | Rada pro řízení globálního programu SIS II | 23 | Workshop o SIS II CTE | 29 | Výbor pro SIS-VIS (technická problematika SIS II) | 29 | Zasedání vnitrostátních projektových manažerů SIS II | 7. 14. 21 | Zasedání Poradní skupiny pro testování SIS II | Zasedání výboru pro SIS-VIS (SIS II) a pracovních skupin b) Zasedání prozatímně plánovaná v příštím vykazovaném období ČERVENEC 2011 | 6. 12. 19. 27 | Rada pro řízení globálního programu SIS II | 20 | Výbor pro SIS-VIS (technická problematika SIS II) | 20 | Zasedání vnitrostátních projektových manažerů SIS II | 5. 12. 19. 26 | Zasedání Poradní skupiny pro testování SIS II | 14 | Zasedání k přípravě testování M2 SIS II | SRPEN 2011 | 10. 23 | Rada pro řízení globálního programu SIS II | 2 . 9 . 16 . 23 . 30 | Zasedání Poradní skupiny pro testování SIS II | ZÁŘÍ 2011 | 7 . 14 . 21 . 28 | Rada pro řízení globálního programu SIS II | 21 | Výbor pro SIS-VIS (technická problematika SIS II) | 21 | Zasedání vnitrostátních projektových manažerů SIS II | 6 . 13 . 20 . 27 | Zasedání Poradní skupiny pro testování SIS II | ŘÍJEN 2011 | 5 . 19 . 26 | Rada pro řízení globálního programu SIS II | 24 | Výbor pro SIS-VIS (technická problematika SIS II) | 24 | Zasedání vnitrostátních projektových manažerů SIS II | 4 . 11 . 18 . 25 | Zasedání Poradní skupiny pro testování SIS II | LISTOPAD 2011 | 9 . 16 . 23 . | Rada pro řízení globálního programu SIS II | 23 | Výbor pro SIS-VIS (technická problematika SIS II) | 23 | Zasedání vnitrostátních projektových manažerů SIS II | 8 . 15 . 22 . 29 | Zasedání Poradní skupiny pro testování SIS II | PROSINEC 2011 | 7 . 14 . 21 | Rada pro řízení globálního programu SIS II | 21 | Výbor pro SIS-VIS (technická problematika SIS II) | 21 | Zasedání vnitrostátních projektových manažerů SIS II | 6 . 13 . 20 | Zasedání Poradní skupiny pro testování SIS II | [pic][pic][pic] [1] Nařízení Rady (ES) č. 1104/2008 ze dne 24. října 2008 o přechodu z Schengenského informačního systému (SIS 1+) na Schengenský informační systém druhé generace (SIS II) (Úř věst. L 299, 8.11.2008, s.1)a rozhodnutí Rady 2008/839/SVV ze dne 24. října 2008 o přechodu z Schengenského informačního systému (SIS 1+) na Schengenský informační systém druhé generace (SIS II) (Úř. věst. L 299, 8.11.2008, s. 43). [2] Společný čl. 10 odst. 3 nařízení (ES) č. 1104/2008 a rozhodnutí 2008/839/SVV. [3] Společný čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 1104/2008 a rozhodnutí 2008/839/SVV [4] Společný čl. 9 odst. 2 nařízení (ES) č. 1104/2008 a rozhodnutí 2008/839/SVV [5] Společný článek 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1987/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) (Úř. věst. L 381, 28.12.2006, s. 4) a rozhodnutí Rady 2007/533/SVV ze dne 12. června 2007 o zřízení, provozování a využívání Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) (Úř. věst. L 205, 7.8.2007, s. 63). [6] Nařízení Rady (EU) č. 541/2010 ze dne 3. června 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1104/2008 o přechodu z Schengenského informačního systému (SIS 1+) na Schengenský informační systém druhé generace (SIS II) (Úř. věst. L 155, 22.6.2010, s. 19) a nařízení Rady (EU) č. 542/2010 ze dne 3. června 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1104/2008 o přechodu z Schengenského informačního systému (SIS 1+) na Schengenský informační systém druhé generace (SIS II) (Úř. věst. L 155, 22.6.2010, s. 23). Tato nařízení zavedla čl. 17a do právních nástrojů upravujících přechod.. [7] Společný článek 18 nařízení Rady (ES) č. 1104/2008 a rozhodnutí Rady 2008/839/SVV o přechodu ze Schengenského informačního systému (SIS 1+) na SIS II.