Klíčová sdělení

Bulharsko, Slovensko a Litva se při přistoupení k EU zavázaly, že před koncem jejich plánované životnosti odstaví osm reaktorů založených na starších sovětských konstrukcích. EU se ze své strany zavázala, že na bezpečné vyřazení těchto reaktorů z provozu poskytne finanční pomoc. Dvě nařízení Rady, jimiž se řídí podpora EU v období 2014–2020, stanoví cíle, na jejichž základě tato zpráva hodnotí pokrok dosažený v roce 2020.

Bulharsko, Slovensko a Litva dosahovaly v roce 2020 i nadále účinného pokroku při vyřazování svých jaderných elektráren z provozu. Probíhají demontážní práce a zpětně získané materiály jsou recyklovány nebo zpracovávány jako radioaktivní odpad. Náklady na práci vykonanou od roku 2014 jsou v rámci rozpočtu a zpoždění jednotlivých projektů byla kompenzována přeplánováním budoucích činností. U všech tří programů se však zvýšilo riziko odložení termínu dokončení a bude nutné přehodnotit harmonogram. Tato případná odložení nebudou mít dopad na finanční podporu EU pro programy Kozloduj, Bohunice a Ignalina během VFR na období 2021–2027. V Ignalině bude pro potvrzení data ukončení programu a celkových potřeb financování po roce 2027 rozhodující výběr technického řešení demontáže reaktorů.

Pokrok na těchto třech pracovištích byl ovlivněn krizí COVID-19, která pro některé pracovníky znamenala dočasnou nucenou dovolenou a omezený přístup zahraničních odborníků a dodavatelů. Opatření k zajištění toho, aby činnosti mohly nadále bezpečně pokračovat, zahrnovala dodržování bezpečných rozestupů, používání dodatečných ochranných prostředků a testování. Tato opatření výrazně snížila krátkodobý dopad na průběžné cíle projektu. EU v této obtížné době nadále poskytovala podporu jdoucí na platy pracovníků.

Datum dokončení programu pro vyřazování jaderných zařízení z provozu v jaderné elektrárně Kozloduj (Bulharsko) je stanoveno na konec roku 2030. Podobné konstrukce reaktorů v Kozloduji a Bohunicích poskytly vynikající příležitost ke sdílení zkušeností, metod a nástrojů, čímž se snížila rizika a náklady. Dekontaminace primárních okruhů v Kozloduji se připravuje na základě zkušeností z Bohunic, odkud bylo dekontaminační zařízení přepraveno. Zároveň bylo dosaženo značného pokroku při demontáži jiných okruhů.

V Bohunicích (Slovensko) pokračovala práce na demontáži chladicího systému reaktoru a pomocných systémů. Provozovatel odpovědný za vyřazování z provozu převezl tlakovou nádobu reaktoru do odřezávacích dílen ke zmenšení velikosti a balení. Bylo dokončeno rovněž rozřezání a balení prvního parního generátoru. Schválený harmonogram stanovující dokončení na rok 2025 je vzhledem k nejnovějšímu vývoji ve fázi posuzování.

V Ignalině (Litva) zahrnuje konstrukce reaktoru velký grafitový moderátor, jehož vyřazení z provozu představuje bezprecedentní problém. Celkový program vyřazování z provozu má trvat do roku 2038. Proces demontáže je tedy v ranější fázi. Do konce roku 2020 bylo z budov reaktoru odstraněno a přemístěno do suchého bezpečného zařízení pro skladování 98 % vyhořelého paliva. Očekává se, že převoz bude pokračovat do října 2022. Mezitím probíhají přípravy na demontáž jader reaktoru. Jsou zjišťovány a posuzovány možnosti zmírnění souvisejících rizik a pokračování prací je plánováno na rok 2022.

Dokončení programů vyřazování z provozu až do plánovaného konečného stavu vyžaduje dodatečné financování podle dvou nových nařízení Rady, která stanoví pokračování programu v období 2021–2027. Nařízení stanoví mimo jiné výši příspěvků členských států, čímž odstraňují přetrvávající nejistoty ohledně dostupnosti nutného financování.