Informacja o przebudowie ul. 3 Maja w Kalwarii Zebrzydowskiej
2022-05-25

I. ETAP ZMIANY KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA Idea wykonania ciągu pieszo-jezdnego łączącego rynek z Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej, który będzie posiadał nawierzchnię jezdni z kostki brukowej zrodziła się już w 2012r. podczas rozpoczęcia prac planistycznych zmierzających do opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Proces ten zapoczątkowany został Uchwałą nr XVII/155/2012 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zakończony zatwierdzeniem przez Radnych Rady Miejskiej Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej Uchwałą nr XX/225/2017 z dnia 23 lutego 2017r.

Przedmiotowe rozwiązania, zakładające nakaz stosowania nawierzchni rozbieralnych z kostki brukowej, były wielokrotnie konsultowane z mieszkańcami i poddawane do publicznej dyskusji od 2014 roku (m.in. obwieszczenie z dnia 7.08.2014 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów MPZP, zaproszenie na publiczną dyskusje nad przyjętymi rozwiązaniami – 05.09.2014r. w siedzibie CKSiT w Kalwarii Zebrzydowskiej, liczne ogłoszenia na stronie internetowej i w prasie lokalnej). Dyskusja publiczna w Kalwarii Zebrzydowskiej nad przyjętymi w projekcie planów rozwiązaniami odbyła się 5 września 2014r. Termin składania uwag ustalono na dzień 26 września 2014r. Projekt planu został po raz pierwszy wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 14 sierpnia do 12 września 2014r.

W sporządzonym projekcie miejscowego planu w terenach ulicy 3 Maja widniał zapis o obowiązku realizacji nawierzchni w formie kostki kamiennej, betonowej, który był wcześniej uzgadniany z Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Krakowie (OZKr.5150.119.2015.MG) z 2 listopada 2015 r. oraz innymi instytucjami. Kolejne wyłożenia projektu planu przeprowadzono w latach 2015 oraz 2016. W przedmiotowym zakresie nie odnotowano żadnych uwag.

II. ETAP OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Rozwiązania projektowe zostały wypracowane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, ustaleń MPZP dla Kalwarii Zebrzydowskiej oraz przy konsultacji z Radnymi Rady Miejskiej i Przewodniczącymi Zarządów Osiedla nr 1 i 2 na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Finansów i Majątku Gminy w dniu 6.11.2020r. oraz na spotkaniu w dniu 04.02.2021r. z Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

W ramach zadania zaplanowano kompleksową wymianę nawierzchni chodników, zjazdów oraz jezdni wraz z podbudową. Zaplanowano, wykonanie zatoki postojowej, w miejscu istniejącego pasa postojowego po stronie wschodniej, oraz wydzielenie ciągu pieszo rowerowego w miejsce istniejącego chodnika po stronie zachodniej. Założono rozbiórkę istniejących gazonów betonowych, stanowiących obramowanie powierzchni zielonych.

Nawierzchnie kamienne zaprojektowano z elementów ciętych i cięto łupanych, które w odróżnieniu do nawierzchni surowo łupanych tzw. „kocich łbów” charakteryzują się dużo lepszymi właściwościami użytkowymi i eksploatacyjnymi. Zaprojektowano sieć oświetlenia ulicznego staromiejskiego. Zaprojektowano elementy poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz elementy ułatwiające dostępność dla osób niepełnosprawnych.

Zadanie swym zakresem obejmuje również poprawę odwodnienia ulicy. W ramach zadania nie planuje się wprowadzenia istotnych zmian sytuacyjnych, oraz zmian w sposobie parkowania.

Zastosowano nawierzchnie z kamienia naturalnego, które swym kolorem i sposobem układania podkreślają funkcję i ich sposób użytkowania. Dla części komunikacyjnej: jezdni i poszczególnych wjazdów do posesji, przyjęto nawierzchnie z kostki/płyt kamiennych wykonanych z naturalnego kamienia – granitu w kolorze czarnym lub grafitowym tj.; Norytu lub Granitu Impala.

Dla ciągów pieszych – spacerowych, ścieżki rowerowej oraz placu i skweru zaprojektowano kostkę i płyty kamienne o zróżnicowanych formatach, w kolorze szarego granitu np.: Strzegom.

W uzupełnieniu nawierzchni z kamienia naturalnego, zaprojektowano palisady i obrzeża z betonu, odpowiednio dobranego kolorystycznie do zastosowanego kamienia i o wysokim standardzie wykończenia zewnętrznych powierzchni, jako obramowanie powierzchni zielonych.

W ramach zadania nie planuje się wprowadzenia zmian w sposobie parkowania, a zakres prac obejmuje wydzielenie zatoki postojowej umożliwiającej bezpieczne i komfortowe parkowanie samochodom osobowym.

III. ETAP NABORU WNIOSKÓW W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

W sierpniu 2021r. Gmina Kalwaria Zebrzydowska złożyła wniosek na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 470134 K (ul. 3 Maja) w km 0+017 – 0+332 w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska, gmina Kalwaria Zebrzydowska”. Po pozytywnej weryfikacji wniosku w dniu 16 lutego 2022r. Prezes Rady Ministrów w dniu 16 lutego 2022r. zatwierdził ostateczną listę zadań gminnych przeznaczonych do dofinansowania, na której uwzględniono przedmiotowe zadanie.

W dniu 21 marca 2022r. podpisano umowę pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Burmistrzem Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej na dofinansowanie inwestycji w wysokości: 3 865 699,00 zł, co stanowi 60% kosztów kwalifikowanych. Szacunkowy koszt realizacji całości zadania wynosi: 6.442.832,29 zł. Udział Gminy Kalwaria Zebrzydowska w koszcie realizacji zadania na podstawie kosztorysu inwestorskiego wynosi 2.577.133,29 zł, co stanowi 40% kosztów kwalifikowanych.

Dofinansowanie zostanie otrzymane w podziale na lata: • w roku 2022 w wysokości: 1.089.969,00 zł, • w roku 2023 w wysokości: 775.730,00 zł, • w roku 2024 w wysokości: 2.000.000,00 zł.

Ostateczna kwota dofinansowania zostanie określona w aneksie do umowy na dofinansowanie po wyłonieniu wykonawcy robót.

Umowa o udzielenie dofinansowania, wygasa z mocy prawa, jeżeli Gmina Kalwaria Zebrzydowska w terminie do dnia 15 grudnia 2022r. nie zawrze umowy z wykonawcą robót.

IV. ETAP WSZCZĘCIA PROCEDURY PRZETARGOWEJ

W dniu 20.04.2022r. ogłoszono zamówienie na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 470134 K (ul. 3 Maja) w km 0+017 – 0+332 w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska, gmina Kalwaria Zebrzydowska”. Konieczność ogłoszenia postępowania przetargowego w w/w terminie wynikała z zapisów umowy o dofinansowanie zadania.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: kompleksowa przebudowa drogi gminnej nr 470134 K ul. 3 Maja w Kalwarii Zebrzydowskiej, w zakres której wchodzi: • przebudowa jezdni i przyległego do jezdni pasa postojowego, • przebudowa i remont nawierzchni chodnika, • wydzielenie ciągu pieszo rowerowego, • przebudowa skrzyżowań, • remont kanalizacji deszczowej, • montaż i remont urządzeń odwadniających, • przebudowa istniejących zieleńców, • budowa sieci oświetlenia ulicznego, • korekta organizacji ruchu oraz wprowadzenie urządzeń poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, • remont zjazdów do posesji.

Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2022–2024. Całkowity przewidywany koszt realizacji inwestycji to 6.442.832,29 zł z czego 3.865.699,00 zł stanowić mają pozyskane środki finansowe z Rządowego Programu Rozwoju Dróg.

Obradująca w dniu 20 maja br. Rada Miejska Kalwarii Zebrzydowskiej zadecydowała, aby unieważnić postępowanie przetargowe, przeanalizować projekt przebudowy oraz rozważyć możliwość uwzględnienia postulatów mieszkańców i ogłosić ponowne postępowanie przetargowe.