Remont 12 dróg gminnych w Kobiórze - informacje dla mieszkańców
2025-05-13

W przypadku każdej z dróg w pierwszej kolejności wykonywane są roboty przygotowawcze oraz ziemne związane z budową lub przekładką kolidującej sieci uzbrojenia podziemnego, w tym energetycznej, gazowej, odwodnieniowej, sanitarnej, telekomunikacyjnej i wodociągowej. Ponadto w przypadku kilku dróg wymagana była przebudowa naziemnej sieci należącej do Tauron Dystrybucja oraz Tauron Nowe Technologie. W kolejnej fazie przygotowuje się warstwę podbudowy a następnie układa się warstwy nawierzchni asfaltowej.

Inwestycja dofinansowana jest ze środków Polskiego Ładu, a na etapie składania wniosku wiosną 2023 r. ustalono, że realizowana będzie w okresie 14tu miesięcy. Przy tego typu inwestycji wypłata środków promesy następuje w 3 transzach. Dotychczas wypłacono wykonawcy 1 transzę, a kolejna planowana jest na połowę czerwca 2025 r. Ostania transza przewidziana jest do wypłaty po zakończeniu inwestycji w listopadzie 2025 r.

Większa część ulic jest już w trakcie przebudowy, a przebudowa pozostałych zacznie się w najbliższych miesiącach. Wszystko odbywa się zgodnie z przyjętym harmonogramem, ale dokładne daty realizacji mogą się zmieniać. Gmina Kobiór i wykonawca robią wszystko, żeby prace przebiegały sprawnie, a drogi były cały czas przejezdne.

Ze względu na duży zakres robót i różne czynniki zewnętrzne, często niezależne od nas, nie da się podać dokładnych dat rozpoczęcia i zakończenia prac dla każdej z ulic. Terminy są orientacyjne i mogą się nieco przesunąć.

Aktualny harmonogram prowadzenia i zakończenia prac przedstawia się następująco:

Łącznik ul. Rolnej z ul. Poziomkową – zakończenie do czerwca.

Łącznik ul. Kwiatowej i ul. Wąskiej – zakończenie w listopadzie; warstwa wiążąca asfaltu zostanie ułożona do połowy czerwca.

ul. Wrzosowa – prace rozpoczną się w sierpniu i potrwają do końca października.

ul. Zogrodniki – zakończenie planowane jest do połowy czerwca.

ul. Nad Zalewem – warstwa wiążąca do połowy czerwca a zakończenie do końca października.

ul. Łukowa – planowane zakończenie w maju.

ul. Przemysłowa – zakończenie do końca listopada.

ul. Piękna – zakończenie do końca maja.

ul. Zachodnia – zakończenie planowane na maj.

ul. Kobiórska – rozpoczęcie we wrześniu, a zakończenie do końca listopada.

ul. Wspólna – zakończenie do połowy sierpnia.

ul. Zmienna – prace trwają od maja, zakończenie planowane na połowę sierpnia.

Dziękujemy mieszkańcom za wyrozumiałość i cierpliwość. Wszystkie prace mają na celu poprawę stanu infrastruktury drogowej, co w przyszłości przełoży się na większy komfort i bezpieczeństwo poruszania się po naszej miejscowości.