Trwają prace przy rozbudowie i przebudowie budynku użyteczności publicznej przy ul. Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim
2022-10-03

Planowane zamierzenie inwestycyjne polega na dostosowaniu części budynku do obowiązujących przepisów oraz potrzeb osób niepełnosprawnych. Powiat otrzymał na ten cel dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości ponad 4 mln 200 tys. zł. Część kosztów realizacji pokryje również Powiat Bielski ze środków własnych.

W chwili obecnej wykonana została już część robót, a mianowicie:

zdemontowano kotłownię olejową i zbiorniki na olej opałowy,

wyburzono skład na węgiel oraz zasypano i zagęszczono wykop po tym obiekcie,

zamurowano otwory okienne na sali gimnastycznej,

zmontowano konstrukcję pod centralę wentylacyjną,

wykonano ścianki działowe w systemie suchej zabudowy,

ułożono płytki w łazienkach na I piętrze,

wykonano instalację wodno-kanalizacyjną na I piętrze i w łazience na parterze,

wykonano okablowanie elektryczne i teletechniczne pomieszczeń biurowych i łazienek I piętra,

wymieniono ogrodzenie wokół nieruchomości.

Obecnie trwają prace nad budową klatki schodowej. Robotnicy wykonują również zabudowę ścian płytami g-k w pomieszczeniach biurowych I piętra i w łazience na parterze, instalację wodno-kanalizacyjną w piwnicy oraz instalację hydrantową. Budynek wyposażony zostanie również w system klimatyzacji, w związku z czym obecnie trwa wykonanie zasilania elektrycznego i montaż urządzeń klimatyzujących w pomieszczeniach znajdujących się na I piętrze.

Wykonawca zadeklarował wykonanie prac z zakresu branży budowalnej we własnym zakresie. Roboty z zakresu branży sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej oraz stolarka okienna i drzwiowa zostaną natomiast powierzone podwykonawcom.

Zakończenie realizacji inwestycji zaplanowano na 30 listopada 2023 r.



js, ms

na podstawie danych z GM