Harmonogram robót drogowych na ul. Wł. St. Reymonta

Poniżej przedstawiamy harmonogram prac związanych z odcinkowym zamykaniem ul. Wł. St. Reymonta. Prosimy właścicieli posesji przy których będą prowadzone prace o wystawienie pojazdów z posesji do godz. 6:30. Ponowny wjazd na posesje będzie możliwy po godz. 18:00 w tym samym dniu.

Data

Nr posesji

Długość odcinka

Rodzaj robót

km drogi

15.04.2024

od połowy 32 do końca 36

50m

wykop

warstwa ulepszona

stabilizacja

podbudowa z kruszywa

0+780-0+830

16.04.2024

od końca 36 do końca 40

50m

wykop

warstwa ulepszona

stabilizacja

podbudowa z kruszywa

0+830-0+870

17.04.2024

od końca 40 do skrzyżowania z ul. Kolejową

270m

frezowanie (rozbiórka istniejącej nawierzchni)

0+870-1+140

18.04.2024

od końca 40 do połowy 42

50m

wykop

warstwa ulepszona

stabilizacja

podbudowa z kruszywa

0+870-0+920

19.04.2024

od połowy 42 do połowy 44

50m

wykop

warstwa ulepszona

stabilizacja

podbudowa z kruszywa

0+920-0+970

22.04.2024

od połowy 44 do 2/3 46

50m

wykop

warstwa ulepszona

stabilizacja

podbudowa z kruszywa

0+970-1+020

23.04.2024

od 2/3 46 do początku 57

60m

wykop

warstwa ulepszona

stabilizacja

podbudowa z kruszywa

1+020-1+080

24.04.2024

od początku 57 do ul. Kolejowej

60m

wykop

warstwa ulepszona

stabilizacja

podbudowa z kruszywa

1+080-1+140