Informacja w sprawie inwestycji pn.: „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko”- Orlik 2012 w miejscowości Raba Wyżna”

Wyznaczono termin odbioru na dzień 26.07.2024 r.

W dniu 26.07.2024 r o godz. 11:00 zebrała się komisja odbiorowa, która ustaliła następujące braki w wykonaniu inwestycji:

brak naprawy siatki;

nieuprzątnięty teren budowy (torby z materiałami);

różne grubości linii, które należy dostosować;

złe odległości linii od bramek;

wybrzuszenie nawierzchni naroże prawe oraz poprawienie nawierzchni na brzegach boiska;

krzywo namalowane linie przerywane, brak ponownego pomalowania białych linii;

W związku z zastrzeżeniami inwestora odbioru nie dokonano. Wyznaczono nowy termin na usunięcie nieprawidłowości na dzień 30.07.2024 r.

W dniu 30.07.2024 r. Odbyło się kolejne spotkanie odbiorowe. Niestety odbioru nie dokonano, ponieważ Wykonawca nie usunął wszystkich zaleceń inspektora nadzoru.

Gmina Raba Wyżna zgodnie z zapisami umowy naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokości 1261,98 zł za każdy dzień zwłoki od dnia 20.07.2024 r do dnia odbioru bez zastrzeżeń inwestycji.