Erhard Joensen (Sambandsflokkurin (Union Party)), speaker, 2022-05-04
Topic: 2. viðgerð LM-138/2021  Uppskot til løgtingslóg  um at innrætta víðkaða partin av kjallaranum í H-bygninginum á Landssjúkrahúsinum til parkering, goymslu og reingerð, umframt til goymslutorn og vegleiðing í H-bygninginum
og tað verður erhard joensen sum fær orðið ger so vælløgsmálnumar hundrað og áttogtretivu uppskot tið løgtislóg um innrætta víðkaða partin av kjallaranum í hóbygninginum á landssjúkrahúsinum til parkering goymslu reingerð umframt goymslutorn og vegleiðing í hóvbygningunum tað er lanstýrismaðurin í heilsumálin kali oholm johannessen sum er lagt á fram seksogtjúgunda apríl og nevndin fíggjarnevndin hevur so viðgjørt tað og hon hevur havt fund við landsstýrismannum í heilsumálum saman við landsverki ein samd nevnd hevur hesar viðmerkingar tað er altavgerandi at nýggi horbygningurin kann gerast ferdiur og takast í nýtslu skjótast gjørligt upplýst er fyri nevndini at verkætlanin nú er komið so langt at royndarkoyring kann byrjast í summar og at hesar fara at taka umleið seks mánaðir sostatt er sannlíkt at bygningurin kann takast í endaliga nýtslu um orskifti ella fyrst í komandi ári nevndin hevur spurt konkret um fíggjarligu viðurskiftini og um politiska skipanin nú kann rokna við at verkætlanin ikki krevur fleiri eykajáttanir til tess at bygningurin kann takast í nýtslu nevndin hvur fingu at vita at ósemjur eru ímillum landsverk og onkrar arbeiðsdakarar um meir beitingar og at hesar snúgva seg um tilsamans fjúrtan milliónir krónur landsverk sigur seg hava mótkrøv upp á tilsamans trettan milliónir krónur ímóti øðrum av hesum arbeiðsdakaranum landsverk sigur eisini at roknast skal ikki við øðrum ósemjum og at brúk ikki verður fyri størri játtan til tess at gera bygningin lidnan hetta uppskotið til verklagslóg kemur í staðin fyri løgtingsmál numar áttaogfýrs sum hilagi landsstýrismanninum at halda útreiðslur til í mesta lagi seksogfjøruti koma tvær milliónir krónur til at innrætta víðkaða partin av sallaranum umframt til vegleiðing í hotbygninginum grundin til grundin til at verkætlanin í hesum uppskotinum er hækkað til sjeyogtrýss milliónir krónur er at landsverk hevur fingið skeiva ráðgeving frá sínum uttanhýsis ráðgevin ráðgevingin hevur tikið støði í at bara ein goymsla varð neyðug ein so kalla rein goymsla eftirfinggjaldið er komið fram at neyðugt er við tveimum sepparatum goymslum einari reinari og einari stirilari hetta hevur eisini við sær at lyftan skal vera tvíbýtt nevndin heldur tað vera sera átaluvert at tíliggi feilir yvirhøvur koma fyri so seint í fyrireikingunum nevndini fingu at vita frá landsverki at tey í løtuni kanna um grundarlag er fyri at leggja krav ímóti ráðgevaranum fyri at fáa endurgoldið tann meirkostnað sum stendst av skeivi ráðgevingini hetta heldur nevndin vera eina sjálvfylgju og tekur tí hetta til eftirtektar samanumtikið er nevndin at teirri áskoðan at tíðin er ikki til at steðga á nú fyri at endurskoða samlaði verkætlanina nú snýr tað seg um at fáa bygningin ferdiga so at gagn kann fáast burturúr hesi risaíløgini eitt temaut nú hevði skapt eina óvissu um nær bygningurin kann takast í nýtslu og hægst sannlíkt eisini dýrka verkætlanini óneyðugt við hesum viðmerkingum tekur ein samd nevnd