El Mundo. [volume] (San Juan, P.R.) 1919-1990, 1924-07-08
Ell AECALDE De San JUAN....

inservibles.
PLANTA DE FILTRACION FL
presnpuesto Official de esta obra ascen-
dla, como Sc dice antes, a $z54. 600 90.
Fue adjudicada al Sr Pons por la su-
ma de $24o 900. 90 y por consoles de
los tecnicos que suscribieron ell infor-
me, Sc vari6 ell emplazamiento otra
Iona, ocasionando este un aumento en-
su costo de cerca de $50 900 90
! La partida ''F'' PRESA de HOR-
MIGoN. Para esta obra Sc presupues-
to la cantidad de S43, $50 90; subasta-
da en- su oportunidad, la obtuvo Ell sr.
Luis Mendez Cardona por la cantidad
de $63 272 90, existiendo por 10 tanto
en- esta partida una diferencia de
SIG. 992 90.
/ La construction de la linea telef6ni-
ca descrita en- ell mismo apartado "F''
aun no Sc ha realizado
! En- la compra de terrenos, indemni-
zaciones por daflos, (cuyo estimado fue
de $25, 900 0O), hasta la fecha Sc ha
gastado con cargo esta partida la
cantidad de $40 375. SO. No sabemos
81 mas adelante haya de invertirse al
guna otra suma en- esta atencion
REFoRMAS, AMPLTACIoNES, Y
CONSTRUCTORS DE NUEVA TU-
IBERIA DE DISTRIBUTION EN- SAN
TURCE, PUERTA DE TERRA z
SAN JUAN, INcLUYENDo NUE.
vos cONTADoREs, BoCAS DE IN
CENDIO, ETC, CORRESPONDENT
TIE A LA MISNA PARTIDA "F''
DE esta partida cuyo montante es de
$40. 268 90 solamente Sc ha dispuesto
para la compra de seis (6,000) mil
contadores Y ademas para la colo
cacion de ellos, subasta que Sc We
rifico 1ltimamente Sc otorg6 al Sr.
Ovidio Colon, por la suma de
10000
Esta subasta me ofrece tambien
la opOrtunidad de callar las insidiaa
que Sc han cernido sobre la misma.
De un buen numero de proposicioncs
presentadas, Y una vcz obtenido el
informe del Ingeniero del Empress
tito, convoqu6 la Junta de Subas-
ia, Juntamente con los senores Don
Jose A. Canals, Don Miguel Ferrer
Y Don Carlos del Vale Zeno, para
que rindieran a la Junta de Subas-
ia su opinion sobre la mejor propo-
sici0n presentada. Estos caballeros
oplnaron que la proposition mas ba-
ia mas conveniente a los intere-
ses del Municipio era Ia del Sr. CO.
Ion, la Junta, tomando en- consi-
deracion la opinion de estos tecnicos,
que era la misma que la presenta-
da por ell senor Quinones, Ingeniero
del Emprestito, otorg6 la buena pro
al senor Colon. Los cabalieros a que
me he referido estan vivos, resi-
den en- la ciudad de, San Juan q
eilos apelo para que manifiesten 81
son no ciertas estas atirmacione3
mias. Ell remanente que queda dc
dicha partida corresponds a la dis
tribuci6n de Santurce, Puerta de
TERRA Y San Juan cuya obra no
/ Sc ha comenzado.
i De la cantidad de $8,000.00 presu-
puestada para el equipo de barre
mas, taladros, acometidas, etc, etc,
| cue corresponds la misma partid&
/ IF" adn no Sc ha dispuesto.
INSPECTION f IMPREVISTOS
A esta partida Sc le asign6 la can't
dad de $74,525.00 estando autoriZa-
da la Administration por mandate
de la Ley Municipal en- seccion 10,
disponer del 15Ic sobre el importe
total de las obras, Y cuya suma as
cenderia a $330,75000. La nueva
Ley Municipal limita al 1870 la can
tidad disponible para el mismo ca
so, tendriamos entonces que, sobre
los $2,205, 100000 estimados para las
obras del acueducto, podriamos dis
poner de 1920, 10000. La Admins
TRACTION lleva gastado hasta ell pre-
sente la cantidad de $85,250.00.
Una obra extraordinaria, que
no estaba incluida entire las del
nuevo acueducto ha sido la ejecu-
tada por la Administrator para so
lucionar en- parte, ell conflicto urgent:
que sc lie presento hacia el mes de
mayo del pasado, por virtud de la
sequia que sufrio la poblacion du-
rante un periodic de cinco seis me-
I-ses consecutivos. Esta obra fuG IL
construction del acueducto provisio-
nal de Guaynabo los pozos arte-
sianos. Ell importe de ella, ascen-
dente a $127, 100000, ha sido cargado
la CONSTRUCTION del acueducto de-
fnitivo" con ell prop6sito de reinte-
! i. I