La correspondencia de Puerto Rico. (San Juan, P.R.) 1890-1943, 1909-09-24
ZNUR0oZ
obras suplementarias, siendo las prin

ExkHU
obras suplementarias, siendo las prin
cipales:
Cambio del trazado entire entire
los vertices l q 4 suprimiendo asf 3
codos agudos, para conseguir ,esta
ventaja Sc hizo una excavation de
800 metros cubicos.
Rectifcaci6n del trazado entire
los vertices % a %, construyendo
una obra de cemento armada de IS
metros de largo.
La obra de cemento armada no,
8 Sc alargo de 10 mtetros.
Estos trabajos, suplementarios,
ell retraso de los tubos, gastos no pro
vistos de guardias y reparaciones de
la red d e la ciudad son cuasa de que
ell Hon. Concejo municipal tuvo que
votar un presupuesto adicional de
81 420 para la conclusion deestas O.
bras.
Las sumas gastadas al 30 de Ju-
nio alcanzan q $22, ,27S, en- cifras re-
dondas esta suma ha sido gastada
com sie"e:
| Materiae de tuberia, $11, 10000
cemento, cascajo, arena, hero pa
ra los puentes, maderas, expropia-
clones, acarreos, g., 4,778.00; ma
no de obra, 100000
Total, $22, ,278.00
Ell montaje de la tuberia, va toda
en- su lugar, Sc esta llevando 10 mas
pronto possible y es de esperarse que
4 fin de Septiembre quedaran todas
las obras terminadas.
Mmoll6n sobre eI rio Yaguez.
Esta obra fue ejecutada, en- con-
formidad al proyecto detallado en- ell
informe del afo pasado, cambiando
Sc sin embargo, el sistema de cons
trucci6n, sustituyandose la man.
posteria ordinaria el concrete re-
Tornado.
Esta obra es seguramente una de
las mas economicas que Sc han eje-
cutado en- este municipio, es del sis
tema Hennebique y contando ex-
cavaciones baio del aqua, pilotes
en- numero Gle Glen, reileno, arma-
zon de hero, cemento, cascajillo
, arena, direction de la obra, g., el me
, tro de concrete reforzado sale a Sl4
IS.
Ell presupuesto alcanzado la su
, ma de SCOOPS y Ia suma gastad'
aicanza 3,6S6.94.
Fl numero de metros cublcos qu'
4 comprende Ia obra es de 249 m. BIO
InstalacioneS de canerlaS, repard-
: clones en- Ia red de Ia eiudad.
Numerosas son las reparaclone
, que hubo d menudo que efectuar el
: las caherlas, liaves y fuentes de /;
ciudad.
i Ell valor de las obras elecutada
: alcanzan 4 $500, de las cuaies S AZ
a So Sc ejecutaron cargo de "Repa
raciones de canerlas" Y ei resto. SZo'
e AS. a cargo de las reparaclones de
!. aeueducto.
S Las principales reparaeiones ne
:. chas en- ese ramo son las slgulentes
! Reparar Y destapar ia tuberia d
) Ia calie Libertad; arregio de ia tube
c ria de la Gale de Perai; arregio de III
:, registro en- Ia eaiie Mendez Vigo; arr
d glo de la fuente pubiica de la Saiud
/ arregio del registro de la Pianta ele
d trica; arregio de la piieta de la plaz
del Mercado: arreslo de las tuberla
Ie de ia ca,.c dc Tetuan Y del Matadero
D. arreglo de Ia tuberia del Mercadc
/ reparacion de la tuberia de ia lnsta
n iaci6n sanitaria del Municlplo; repa
q raci6n de Ia tuberia de Ia caiie PoS'
/ reparaci6n de tuberia enelBouievar
Balboa Y Mayaguez arriba; reparf
Ell ci6n de tuherias en- las GALES deSa
10 Vicente V Rio; reparaci6n de tubs
Ia rias en- Ia caiie de San Rafael; rep
al raci6n del ramal a Ia escueia Roos'
"a vet: nueva instaiaci6n de fuente p
IA bIica en- Ia Marina Meridionai; arr
o,o de bocas do incendio en- Ia ca
II de agostc.
E. Rcpardcones en- q MatddTo.
l. Importantes trabajos Sc eiectut
o. ron en- ese edihcio, la suma gastao
l. aieanz6 4 siSS.70, de los cuaies 50
a - fueron tomados de un saido de G.
% ditto anterior para ese edifieio Y $50
E. 90 de una partida presupuestada
G. efectc.
a. Las principaies reparaclones iu
l. ron:
Ia Reparaei5n completa de la picot
10 exis;ente. Construction de una PIC
tanueva.r e,ieno deipatio para IA n,
a va picota; co Instruction de un IN
! doro; oon<,rucci6n de tres duch
;, para los matarifes; construction
VI CCon,inti. en- Ia pSgina IA