La correspondencia de Puerto Rico. (San Juan, P.R.) 1890-1943, 1909-10-16
Il R|EG0 De
LA COSTA SUR.
Ell inforn1e trinestral
del ingeniero jefe, di-
rector de los traba-
jos.
Las lluvias muy abundan-
tes durante los ultimos
tres meSeS.

Los desembolsos hechos con car
go al fondo deposito, llegan
a $156.O1l.97.
Uu reporter de "La Correspon
dencia" obtuvo en- la secretaria de
! Consejo Executive, una copla del
siguiente informe, que fue aprobado
en- la session del jueves.
"Departamento del interior. Ser
ricio del riego de Puerto Rico.
Guayama, P. r. Septiembre so
de 1909 Intorme tr1mestrdl del
lngeniero en- jete.
Honorable Comisionado del In
terror, San Juan, P. R. Scnor:-
Cumpliendo la Secci6n 5 de
la ley general del Riego, tengo
ell honor de presentar el sigulente
informe sobre el progreso de la obra
durante el trimestre q. termino en-
80 de septiembre de 1909, demos
trando el estado del servicio del RE
go, ell trabajo realizado y cantidad
invertida.
ESTADO DEL SERVICIO: Su
organization es como sigue:
Ingeniero en- Jefe, lngeniero
Inspector, 3.-Ingenieros de Dlvi-
sion. 2.-Ingenieros Auxiliares, |. de
lineante, B. Ingenieros Segundo,
l-Topografo en- Jefe, 3.-Topogra
70 Auxiliares, 3.-Anotadores, l.
Hidr6grafo, 2-Hidrografso Auxi-
liares, Primer Oficinista, |. Ia
qufgrafo, l.-Empleado auxiliar..
Tambi6n hay inspectors, porta-mi-
ras y trabajadores.
Eel Sr. Joseph Jacobs, Perito ingt
Micro delincante, ha terminado e
trabajo para el cual Sc lie emplet
rcgreso 4 los Estados Unidos en-
septiembre.
| Trabajo hecho: Trabaio Topogrd-
tico:-
FL trabajo de campo en- los pianos
topograficos de tcrrenos de rlego ha
sido tcrminado, con exception de
hacer las lineas de division y tlrar
la Inca del Canal y cl limite de la
rcprcsa de Patillas. Cast la mitad
de los pianos han sido pasado ell tin
ia. Dentro de un mes mas proxi-
madamente el personal de trabajo
dc topografia estara totalmente ocu-
pado en- trabajos de oficina, ponien-
do en- limpio las hojas y pasandolas
en- tinta; hacienda cl mapa general
para uso Gle la Comision de Rlego Y
prcparando los mapas parclalcs para
su publication.
Trabojo Hidrogdfico:- Ila pro-
gresado satisfactoriamentc, y las no
tas demuestran un gran caudal de
aqua en- los rios, durantc los ,iltimo
cinco mcses. Este trabajo es muy
importante en- conexion con el pro-
veto de riego y Sc esta hacienda con
esmero.
Represn de PatiUas, Tuneies dc
Carte q de Toro Negro Los pianos
V especificaciones para la construc,
cion de la represa de Patillas han 81
do terminados, V estan en- la actual
dad en- manos del impresor. Sc dara
publicidad a la subasta q principlos
de octubre v Sc abriran las PROPOSE
clones el dia IL de enero, en- esta Off
Gina. FL contrato para esta represa
ascendera cerca de medic million
desdollars. Al propio tempo Y en- Ia
misma ofieina, sc abriran las proposI
clones para la construction del Tu
mel de CARTE. 5000 pies de largo, a.
como para la construction del tn
mel Toro Negro. aproximadamentc
de la misma longitud.
Ell canal de PdtiH1S: Sc ha dividi.
do el canal para los efeetos lie -
construction, en- tres divlsiones
central, oriental Y occidental, cads
una de las cuales esta 4 cargo dc ur
ingeniero de division con un eontin
, gente de auxiliares debidamente or
!. ganizado. Los eontratos para est
trabaio Sc adiudicaran en- IA subas
tas diferentes, siendo cada subasti
un contrato por separado. Las slba
tas del nImero al s, consisten er
, diferentes secciones de canal abicr
; to. teniendo en- conjunto una long
tud de "a millas.
. Subasta No. 10 Tunnel Felicita
: so pies de longitud..
Subasta No. IL Tunel Ancones
} 2l20 pies de longitud.
: Subasta No. -l2- Tunel Carlota
: IA pies de longtud-
Subasts No. l3- Sif6n Felicita
$50 pies de longitud.
: Subasta No. IA Eselusa Laurl
lJ0 pies de lonGtud.
: Subasta No. IA Esclusa Laurr
: 10 pies de longitud, v Sif6n A. 90
!. loo pie<.
i SubAsts No. 15- Sifones. CorsZ5r
! Guamani y Seeo cruces de carr
'teras, teE5endo todos en- eonjunt