La correspondencia de Puerto Rico. (San Juan, P.R.) 1890-1943, 1909-10-16
sl[RR11Ml[EEN DE @SAzL 81 PUEDES. %
ma longitud aproximada de 700

una longitud aproNimada de 700
pies.
La subasta numero 9 Gle las espe-
cificaciones no Sc ha hecho por con-
trato. Sc ha hecho aiglm trabajo de
construction en- la mayor parte de
los contratos, como podra verse por
el siguiente estado:
Subasta n,i,nero |, 4. Fauntauzzi,
contrdtisto;; Las eNcavaciones en-
pezaron en- agosto II y Sc ha hecho
uso de una fuerza de o5 trabajado-
res durante 81 dias laborables, ha-
biendose perdido unos ocho dias a
causa de la liuvia desde que empezo
ei trabajo de construction. Este ira
bajo Sc esta hacienda en- la parte don
de empieza el canal que es donde Sc
hace ell trabajo de excavation mas
pesado v mas costoso. Sc ha adelan-
tado bastante.
.Subasta No. 2. 4. Fdntauzzi,
controtlsta: No Sc ha hecho ming lin
trabajo en- esta subasta excepto aigo
de limpieza y desmonte en- Ia servl-
dumbre de paso.
Subasta No. 3,.Artro Ydrach,
contratlsta: Sc hizo aigun trabajo
de iimpieza al principle, pero las ex
cavaciones para las alcantariiias
empezaron en- 27 lie septiembre Y
una brigada de S hambres ha estado
trabajandd por 4 dfas.
Subasta No. 4, Arturo Ydroch,
contratista: Sc hizo antes algnn ira
bajode limpieza pera ell 30de septiem
bre Sc pusieron 3hombres a trabajal
en- una alcantarilla.
Subasta No. 5, arturo Ydrach
contratista: No Sc ha hecho ningd-
trabajo excepto alguna limpieza
desmonte.
.Subasta No. 6, 4rtaro Ydrach,
contrdtista: Sc empezaron las esca-
vaciones agosto 10, y Sc ha mantle
nido una brigada de so hombres en-
trabajo continue por un espacio dc
80 dias. Ell trabajo Sc paralizo POI
causa de la lluvia por 7 dias, desde
que Sc principle.
.Subasta No. Z, Arturo Ydrach
contrnti,sta. No se ha hecho trabajC
aIguno en- esta subasta, excepto a
gun desmonte.
Subasta No. 8, arturo Ydrdch
contratista: Las escavaciones empe
aaron ell % de julio, y ha continue
do esta obra sucesiyamente cuandt
la liuvia no la, ha interrumpido, oc,
pandose A hombres dr,rante 54 dfas
Durante 80 dfas de y, 81 se han en-
pleado tres yuntas de bueyes en- pro
medic. Ha sido terminado ell cana
en- una Iongitud aproximada de do
miiias. Ademas dc este, Sc ha termi
nado una aicantarilla, y la mitac
de otra esta tambien casi terminada
Subastd No. 10. arturo Ydrdch
contrutista: Sc empez6 la escavaci6r
ei 2S de agosto, Ell ia parte superior
de este tunel Y el trabaio ha cont
nuado con una fuerza total de q
hombrcs durante p dias de trabaic
cxcepto aqueiios que Sc han perdldo
Dor ca,lsa de ia iiuvla. La parte occi
dental de este esta casl terminals
Sc empezara i hacer trabajo d'
t,inei dentro de un par de dias.
.SubaSta No. II, 1rtUo Ydrnrh
contraiiSta.. Fl trabalo empez6 ei y
de agosto en,os cories deios orificio'
de entrada del tunei de Ancones. 81
ha trabajado 26 dias con una uni
fuerza de promcdlo de 29hombres
ha hecho considerable excavaclonc'
en- ambos extremes.
Subasta No. II. Ncfeo Prazst, con
hutiSta. Este es ei tunei Carrot Ger
ca de Guayama. III corte de los orlf
clos dc entrada empezo septiembrt
20 V ha progresado rapidamente dt
rante te 10 dias con una fuerza to
tai de AZ hombres.
.Subasta No. II. "a y Is, arturo
| Ydracb eontratista No sc ha hecht
trahajo alguno Ell esta subastas,
ha dado aviso al contratista de q
@, procreso de este trabajo no es :;
tifasfactorio.
Tiempo: Ha habldo una supera
bundancia de iiuvia durante los pa
sados tres meses. que ha aumentad'
ia, dificultades con q. generaiment'
tropiezan ,os contr1iistas al reorga
nizar de nuevo e, irrbajo. Y dare e
,!eseado impuizo.Con tempo mejo
Is de esperarse que 81 progreso de Il
obra sea mucho rnayor durante c
pr6ximn trImesire-
| Cantidad nreriida:
I.05 desemboisos hechos del Fon
do de Dep5sito pars Fl riego y envit
dos 4 Auditoria. son los siguientes
Hasta juno 30. 100. $40, 1850
Julio / d Sept. 80 1903 p, 5,S56.Ss
Intereses dc los banos 60,0O0.0t
Tot al hasta Sept. -. lsi56,0l,97
4 Respetuossmente 6rmado B
II. Hail, IngcnierO en lefe.
-