La correspondencia de Puerto Rico. (San Juan, P.R.) 1890-1943, 1904-07-12
En- la CarTetera De Ca
guaS 4 HumaCSQ hobo I'm OK
Ira de- 20 pot GIs1iO sObTa el
pr8GlO Del eOntiai0.
En- clos Talloneso diose Ia obra 4
un rematista que propuso ha-
cerla por un precio baratisimo.
Esa proposition sgnificaba N SO pot 100 pOr
dsbaiO del pFsCo del prssupussiO.

4
Seguimos leyendo los xReportes
anuales de Obras P1bIicaaD en- ell del
/ aflo 1902 en- su pah hins inciso (3) Sc
da cuenta de trabaioa aehos en-. Ia ca.
rretera de Caguas & Humacao
+! Dice @Qlte at'a contratO TIE hecls0 con
{ Marie and C04n3G9agt para compile
{ tar tres Secc5Oqaes de la c0rreterG po9
< la Sata11G de $44. 250.00
No Sc dan razones pOr que no SIC
sac6 & subasta la obra.
Pu6s bien, aqui no tenemos que bus
car ell otrO Report para yer ell aumen-
to enel costo. En- Ia misma pSgina l 5,
en- el mismo inciso 81 v en- Ia Inca X.
Sc consigna que: <eZ totoE gdst0Og0 6G1O
( este Sc0Qt40t00 .fu6 $50, ,914.33.9
Sacando Ia cuenta encOntramoa
S8. .664. 33 por encima de 10 cOnvenido,
este es. casi un 90 por ciento extra.
ContinuamOs analizandO estos SRe-
pOrters2 y encOntramOs algo curiOso
en- Ia psgina 81 del correspondence al
aho 1908. en- 81 que se pone una Vez
mas de manifesto las rarezas y falta
absolute de organization. de este De-
partamento.
Sc cOnsigna alIf. hablando de la ca
rretera de Yabucoo & Maunabo, que Sc
hizo sun contrato por $50, 799. so para
< construction de este camino. Que
VRrias pr6rogas fueron otorgadas al
( cOntratista hasta que cast tOda Ia ex-
< planaci6n fu6 concIuida y parte del
a6rmadO hecho. y que, al 1rsele &
< Conceder una nueva pr6roga. los ga
( rantizadOres rehussron continuar
( prestando su fanza. PerO que como
el cOntratista h0b5G hect6 naCts tr0bG-
< 20 que Ell 1aOntdqate pOr eZ cIGJ Sc hsg0
< Ell coatq0to, Sc decide clausurar di-
( cho contrato ell 26 de- JUNO de 1903
< continuar la carreteFa por admins
( TRACTION, bajo Ia direction del ingenie-
< ro Cease s06rest0aate) local. La IL
( quidaci6n final con ell cOntratista, no
( ha sidO todavIa hecha.2
Es cosa que no entendemos bi6n:
Tantas pr6rogas; explanation sin ter
minar: solo parte del afirmado hechc;
mas trabajo efectuado que el montante
por ell cual Sc hizo ell contrato; retro
de fianza; clausura de contrato; cueD-
tas pendientes con ell contratists; con-
tinuaci6n de Ia obra bajo la direction
del sObrestante.
Sigue Ia lectura Y nos sorprende
yer toda la psgina % del reporter
annual para 1908, inciso (g). cuando ha-
bIa de Ia carretera clos 'Tallones9 de
Adjuntas & Arecibo, diciendo que Sc
hizo un presupuesto de $40. 100000 pa
"a construir 8 kilometres de este cRni-
no. que se inYitaron pToposiciones pa
rR h0cer ell trabai0 Y que Sc recibierOn
las siguientes:
Nv. d. Noble Y.... 81, ,518
2.-Roque Paniagua,. .$71. .307
3.-Domingo Rinatti. $69. $40
4.-Luis r. Rubio.. ,..... 1866, ,629
5.-Jos6 Roig Colomer $3.50. .626
6.-y Raul Mark. ..S47, ,577
Habi6ndOsele otorgado & Mark el
contrato.
Las cinco primeras prOposiciones
nos parecen I6gicas. pues est6n al re-
dedor de 10 presupuestado por Obras
P6blicas, pero Ia 6ltima, esa es extraor-
dinaria.
Una de dos, 4 Obras Pdblicas no
sabe hacer presupuestos, 8 Mark y
Go. no parece que pudiera hRcer, con
ese dinero. el trabsjo.
Pero ic6mo es possible que Obras
P1blicas Sc equiyOque en- un 80 pOr
ciento al hacer un presupuesto2 Q ic6-
mo es possible que Mark Co. haga
una obra por un 80 por ciento menOs
de su ValOr en- presupuest0 Official?
Esperemos el reporter para el af1o
1904, y sabremos de cuanto fu6 el
aumento en- esta OCCASION 81 es que le
hubO.