La correspondencia de Puerto Rico. (San Juan, P.R.) 1890-1943, 1904-07-06
Una Oj8ada a los re-
ports" Del D8paTtam8ntO de
ObTaS PdblICaS.
Algunas obras fueron terminadas
despues de los plazos estable.
ciios Y costaron mas dinero del
previsto en- los contratos.

Diez ingenieros puertorriqueIos sa-
Heron del Departamento Y aho
RAJ desempe7ian sus funciones
sobrestantes Y capataces.
Aunoue 81 reporte annual de Obras
P6blicas para ell afIo 1904, ahora en-
preparation. nos ha de ensefiar cosss
muy curiOsas. 81 10 comparamos con
los de 1901, 1902 y 1908, no pOdemOs
prescindir mientras aquel Sc presenta.
de ir analizandO 6stos comparative
mente.
Son los cuatro hermosos tomos de
una historic, pero ell 1ltimo es ell que
trae el desenlace, poY mas que va en-
81 tercero este desenlaee SO presiente.
Como saludo 81 hon. Winthrop le
vamos dedic2r algunOs parrafos Co
piados de las paginas de la historic de
ObrNs P6b!icas "a que por las muchas
ocupaciones que nuestro j6ven gOber-
nador tendra, no le sera possible leer la
historic completa, descrita en- los re-
portes anuales de ese Centre.
Lo harenOs en- castelIano, pues, por
fortuna, no necesitR de Interpreters.
Y como cuaIquier parrafO de esta
historic tiene attractive especial. empe-
zarernos por cualquiera, por aquel pOr
donde Sc abri6 ell ibro q, GRepolt9
para el afIo de 1902
En- su pagina 16, leemos que eel
contrato para la construction de
Z Kilometres 900 metros de carretera
en1m. 6, entire Adjuntas Y Utuado
fu6 otorgado & Mark Y Co., por la
cantidad de $54, 903.94 para ser ter
minado 81 % de AgostO de 1902
Abrimos ahora el librO 80. <Reporte
para 81 afio de 1902 En- su paginR
81 leemos que csc unismo trab8jo no Sc
termin6 hasta Abril de 1903, es decir
Ocho maeses despu6s que 10 fijsdo por ell
contrato, Y que Sc habfan gastad0
$40. 900; es decir 1914, ,O94.06 mas. con
Ia circumstance de que hasta esa fech8
no sc habfa saldado pOr complete con
ell contratista. No har6mOs c0menta-
rios pu6s ell tempo y ell espacio es
corto, pero consignar6mOs que ell tan
to por ciento extra. mOnta on este ca
so. & A pS por encima del contrato,
costandO ell kiI6metrO SIS, 134.00.
Er. Ia misma pagina Is del libro 20.
GReporte para el afio de 1902 leemos,
dice:
eQue ell contratO para la construc-
e:Ci6n de 5 kil6metlos $50 metros de
la carretera mum. eDefendlnl1 fue
Otorgado Rogue Paniagua por Ia
cantidad de $66. 1895 para ser ter
minado en- de Octubre de 1902 ,
Y abriendo la p6gina 81 del libro
30. <Reporte para ell Rfo 1902 en-
contramos:
Que Ia cantidad psgada al contra
tista por este trabajo ha sido de
$79, Ala, ,13 y que la Obrs fu6 recibi-
da en- FebrerO de 1902
Es decir cSqaeO 9aeseS despues del pla-
20 habiendo costado $13. 274. % mas,
un 90 pS pOr enc5naG del cOntrato;
saIiendo ell kil6metro en- unos S14, 900.
Dir6mos que de este trabajo sall6
praduado Mr.. Proctor para OcupRr su
pueeto que hoy tiene de Asst. Supe-
rintendente de Obras P6b'icas.
Vemos en- Ia pagina II del SReporte
para el aflo 1902 que un contratO pa
Ta3eeonstruir IA kil6metros $40 metros
<de carretera entire San Sebastian y
eELares fu6r otorgado & Mark y Co.,
e-por Ia suma de $66, 761. 68.1
Viendo ahora Ia pagina q del ere
porte para ell afio 1902 leeremOs en-
ella varias cosas.
Desde Iuego llama Ia atenci6n que
Sc habla demasiadO del asuntO. coss
POGO acostumbrada en- los eReportes.
Entire otras cosas dice:
&Que los cOqatT1tSStGs TeIt1tsGrO91 con-
tisaW0r el Str0bG10S v que Sc decSdlC
hGcer eI gesto de la o5rG o el0 p0rte0 al
este restO que Sc puedG con ell balance
DOR administrator, indicandose que
solo Sc CONSTRUCTION kilometres Y 6
sin mGc0d0m de los IA medic que
compOnfan el contratO.
El iuforme para 1904 quitara ell velC
de este asuntO, pero de todos modos,
vale Ia pena que ell gobernador Sc file
en- este puntO que tsnto di6 que hacer
En- Ia pagina 18 del libro %. ere
porte para ell aflo 1902 vemOs que sur
cOntrato por $40, 568. SO fu6 otorgadC
( 8 los Sres. Mark Y Co., para cons
trucci6n de unas alcantarillas en- ID
carretera mum. entire Yauco Y Sa
bana Grande.S
Y en- Id psgiua "a del libro 80. ere
porte para el aflo 1902 vemOs Out
el trabaio aprobado en- Mario 100;
debfa ser terminado ell de Octubr'
1902, pero que hubO que concederlC
al contratista tres pr6rrOgas sucesi
vas hasta que al fin 10 termin6 el
Mayo de 1903. habi6ndosele psgsdt
$13. SOL .04.S
Es decir que Sc termin6 mateve mese
despues de 10 marcado pOr el contrato
estO es, mas del do6Ze del tempo esti
puladO cost6 $3,032.54 mas 8 SCI
% p9 sobre 10 convenido.
Agregar6mos, por hoy, el asuntitt
del puente 0Mavilla.S , que va Ostents
grandes grietss (el puente) presagian
dosu pr6ximo desenlRce, y a6n no es
t6 nj Concluido, conservando todavil
lascerchas 8 cimbras que le sirvierol
de- andamiO para levantarle.
En- ls pagina 19 del xReporte par
1902 Sc indica que una cOnsignaci6l
de $4,000 fn6 hechs para construir e
puedt6 sobre el rio sMavillaO y gu
las pr6pUsiciones para 81 contrato fue
ron abiertas en- Setiembre de 1902:
4 q A.