判断题：﻿硬路肩作业区布设流程包括哪些具体步骤？
答案：﻿硬路肩作业区布设流程分为警告区临时交通标志、上游过渡区安全设施、缓冲区至终止区安全设施三个部分，具体步骤如下：
1. 硬路肩警告区临时交通标志布设：工程车在前、防撞缓冲车在后，从行车道择机变道驶入硬路肩；工程车在起点停车，防撞缓冲车后方安全距离警示；工人右侧下车布设作业区距离标志后上车；重复步骤依次布设车道数减少标志、逐级限速标志。
2. 硬路肩侧上游过渡区安全设施布设：工程车至起点停车，工人右侧下车，工程车缓慢前进，工人依次放置渠化设施于右侧硬路肩紧贴护栏；防撞缓冲车跟随沿硬路肩驶入，工人在后方迅速放置渠化设施形成上游过渡区。
3. 硬路肩侧缓冲区至终止区安全设施布设：工程车沿硬路肩至缓冲区起点停车，工人布设临时标志及其他设施；工程车缓慢前进，工人依次布设缓冲区、工作区、下游过渡区渠化设施；继续前进，工人布设终止区结束标志、恢复限速标志；完成后工程车、防撞缓冲车加速变道离开。