判断题：﻿硬路肩侧作业区布设流程包括哪些具体步骤？
答案：﻿硬路肩侧作业区布设流程分为硬路肩侧警告区临时交通标志、中分带侧交通标志、硬路肩侧上游过渡区安全设施、硬路肩侧缓冲区至终止区安全设施四个部分，具体步骤如下：
1. 硬路肩侧警告区临时交通标志布设：工程车在前、防撞缓冲车在后，从行车道择机变道驶入硬路肩；工程车在起点停车，防撞缓冲车后方安全距离警示；工人右侧下车布设作业区距离标志后上车；重复步骤依次布设车道数减少标志、逐级限速标志；完成后沿硬路肩加速至60km/h以上变道离开。
2. 中分带侧交通标志布设：工程车、防撞缓冲车行驶至上游1000m处减速至60~80km/h，上游500m处变道至第一车道；工程车在起点停车，防撞缓冲车后方警示；工人左侧下车布设作业区距离标志后上车；重复步骤依次布设车道数减少标志、逐级限速标志、作业区长度标志、作业区限速标志、作业区结束标志、恢复限速标志。
3. 硬路肩侧上游过渡区安全设施布设：工程车至起点停车，工人右侧下车，工程车缓慢前进，工人依次放置渠化设施于右侧硬路肩紧贴护栏；防撞缓冲车跟随沿硬路肩驶入，工人在后方迅速放置渠化设施形成上游过渡区。
4. 硬路肩侧缓冲区至终止区安全设施布设：工程车沿硬路肩至缓冲区起点停车，工人布设临时标志及其他设施；工程车缓慢前进，工人依次布设缓冲区、工作区、下游过渡区渠化设施；继续前进，工人布设终止区结束标志、恢复限速标志；完成后工程车、防撞缓冲车加速变道离开；若需防撞缓冲车，布设后其不驶出下游过渡段，结束后缓慢倒车至缓冲区前端。