DOI: 10.5281/zenodo.839828
title: Scenario Delay Times Regarding The Expansion Of The Transmission System In Germany Based On Social Acceptance

description: The data is closely related to Mester et al. 2017. Integrating Social Acceptance of Electricity Grid Expansion into Energy System Modeling: A Methodological Approach for Germany. In Wohlgemuth, V., Fuchs-Kittowski, F. and Wittmann, J. (eds.) <em>Advances and New Trends in Environmental Informatics: Stability, Continuity, Innovation</em>. Cham: Springer International Publishing, pp. 115 - 129. doi: 10.1007/978-3-319-44711-7_10.

Each dataset contains the assumed delays in commissioning of German transmission grid projects given in years influenced by social acceptance based on three different scenarios - low, mid and high. In the attached file <em>VerNetzen-Verzoegerungszeiten-Kreise.csv </em>these<em> </em>delay times are given per district, which can be identified by their key, "Regionalschlüssel", and corresponding geo data (EPSG: 25832) of the administrative area provided by the Federal Agency for Cartography and Geodesy. © GeoBasis-DE / BKG 2014 (data was changed) Additionally other files contain scenario data for each transmission grid project. Geo data in these files is provided by the Bundesnetzagentur (data was changed).

The dataset was created in the context of the interdisciplinary research project VerNetzen and is described in detail in the final project report: VerNetzen Degel, M., Christ, M., Grünert, J., Becker, L., Wingenbach, C., Soethe, M., Bunke, W.-D., Mester, K., und Wiese, F. (2016). <em>VerNetzen: Sozial-ökologische und technisch-ökonomische Modellierung von Entwicklungspfaden der Energiewende</em>. IZT Berlin, Europa-Universität Flensburg, Deutsche Umwelthilfe e.V., pp. 72-92, 102-105, 135-142.

<em><strong>Deutsch:</strong></em>

Die Daten stehen in engem Zusammenhang mit Mester et al. 2017. Integrating Social Acceptance of Electricity Grid Expansion into Energy System Modeling: A Methodological Approach for Germany. In Wohlgemuth, V., Fuchs-Kittowski, F. and Wittmann, J. (eds.) <em>Advances and New Trends in Environmental Informatics: Stability, Continuity, Innovation</em>. Cham: Springer International Publishing, pp. 115 - 129. doi: 10.1007/978-3-319-44711-7_10.

Je Datensatz ist angegeben, welche akzeptanz-bedingten Verzögerungen in Jahren für die Inbetriebnahme von Übertragungsnetzausbauvorhaben in den drei Szenarien - low, mid und high - zu erwarten sind. In der Datei <em>VerNetzen-Verzoegerungszeiten-Kreise.csv </em>werden Verzögerungen je Landkreis aufgeführt. Diese können durch den Regionalschlüssel oder durch Geodaten (EPSG: 25832) des Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie zugeordnet werden. © GeoBasis-DE / BKG 2014 (Daten geändert) Darüber hinaus enthalten die anderen Dateien Daten je Vorhaben. Die entsprechenden Geodaten in diesen Dateien wurden von der Bundesnetzagentur bereitgestellt (Daten geändert).

Der Datensatz ist im Kontext des interdisziplinären Forschungsprojekts VerNetzen entstanden und ist ausführlich im Projektabschlussbericht beschrieben: VerNetzen Degel, M., Christ, M., Grünert, J., Becker, L., Wingenbach, C., Soethe, M., Bunke, W.-D., Mester, K., und Wiese, F. (2016). <em>VerNetzen: Sozial-ökologische und technisch-ökonomische Modellierung von Entwicklungspfaden der Energiewende</em>. IZT Berlin, Europa-Universität Flensburg, Deutsche Umwelthilfe e.V., S.72-92, S.102-105, S.135-142.