Διαχείριση Κατασκευής Γραμμικών Έργων, το Λογισμικό TiLoS &amp; Οικονομικές Απαιτήσεις λόγω Επιμήκυνσης ή Συμπίεσης Χρονοδιαγράμματος.:
Creators: name: Χρονόπουλος, Γεώργιος Πολυχρόνη
Publisher: name: Aristotle University of Thessaloniki
Year: 2013
Subjects: Διαχείριση κατασκευής έργων, χρονικός προγραμματισμός γραμμικών έργων
Οικονομικές απαιτήσεις, επιμήκυνση και συμπίεση χρονοδιαγράμματος
Construction Management, Scheduling of Linear Projects
LOB, LSM, RSM, TiLoS, FIDIC, measured mile
Construction claims, time extension, project acceleration

description: Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο τις μεθόδους χρονικού προγραμματισμού γραμμικών έργων, το λογισμικό TiLos, και τις οικονομικές απαιτήσεις που προκύπτουν λόγω επιμήκυνσης ή συμπίεσης χρονοδιαγράμματος.Εξετάζεται η εξέλιξη των μεθόδων χρονικού προγραμματισμού γραμμικών έργων, μέσω των μεθόδων των Γραμμών Ισορροπίας (LOB), της Γραμμικής Μεθόδου Χρονικού Προγραμματισμού(LSM) και τέλος, πιο αναλυτικά, η Επαναληπτική Μέθοδος Χρονικού Προγραμματισμού (RSM) λόγω του παράδοξου που εμφανίζει.Η εργασία περιγράφει τις κύριες λειτουργίες και τις δυνατότητες του λογισμικού TiLoS (Time Location Software), που χρησιμοποιείται για γραμμικά έργα οριζόντιου και γραμμικού τύπου αλλά και για έργα με επαναλαμβανόμενες και μη δραστηριότητες. Το TiLoS βασιζόμενο στη Γραμμική Μέθοδο Χρονικού Προγραμματισμού (LSM) και στη δυνατότητα γραφικής απεικόνισης που διαθέτει, αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο διαχείρισης γραμμικών έργων με δυναμική συμπεριφορά.Παρουσιάζεται επίσης η αξιολόγηση των οικονομικών απαιτήσεων λόγω επιμήκυνσης ή συμπίεσης χρονοδιαγράμματος στο διεθνή χώρο και δίνεται έμφαση στα συμβόλαια τύπου FIDIC αλλά και στην ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδο αποτίμησης απαιτήσεων “measured mile”.Επιπλέον εξετάζεται η δυνατότητα επίτευξης συμπίεσης του συνολικού χρόνου περαίωσης με αύξηση της διάρκειας ορισμένων μη κρίσιμων δραστηριοτήτων των γραμμικών έργων, χωρίς να απαιτηθεί αύξηση των πόρων. Τέλος αναλύονται οι επιπτώσεις της εφαρμογής της μεθόδου στο συνολικό κόστος του έργου με την επίλυση ενός παραδείγματος εφαρμογής με το λογισμικό TiLos.
description: The scopes of this Thesis are the scheduling methods of linear projects, TiLoS software and the construction claims due to project time extension or acceleration. The evolution of scheduling methods of linear projects is presented through the main methods as, Lines of Balance (LOB), Linear Scheduling Method (LSM) and finally the Repetitive Scheduling Method (RSM) where the main focus made because of the paradox effect the a.m. method reveals.This Thesis describes the main functions of the TiLoS software, which used for linear projects both horizontal and vertical type as also for projects with repetitive and non-repetitive activities. TiLoS is based on the Linear Scheduling Method (LSM) and due to the fact that this method is mostly graphical, makes the software a powerful project management tool with a dynamic behavior. A presentation also made of the cost evaluation of construction claims because of time extension or acceleration in the construction industry with emphasis in the contract types FIDIC and the method “measured mile”.Further, in the linear projects acceleration can be achieved with time extension of some non critical activities and without deploying additional resources At last the cost impacts of this method analyzed by a case study with TiLoS.