Διαχείριση της κατασκευής προκατασκευασμένων γεφυρών:
Creators: name: Παπαευθυμίου, Ιωάννης Κωνσταντίνου
Publisher: name: Aristotle University of Thessaloniki
Year: 2011
Subjects: Οδικές γέφυρες από σκυρόδεμα
Μέθοδος προκατασκευασμένων δοκών
Προεκτίμηση του κόστους
Βελτιστοποίηση του κόστους κατασκευής
Βελτιστοποίηση της συντήρησης Concrete road bridges
Method of precast beams
Preliminary cost estimates
Cost optimization
Maintenance optimization

description: Στη σύγχρονη εποχή της παγκόσμιας οικονομικής και τεχνολογικής ανάπτυξης, του διεθνούς εμπορίου και της ελεύθερης διακίνησης αγαθών και ατόμων, τα συστήματα μεταφορών διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο, αφού οι μεταφορές συνιστούν βασικό μοχλό ανάπτυξης της ανθρώπινης κοινωνίας. Κινητήρια δύναμη αυτού του μοχλού αποτελούν οι υποδομές, με τη βοήθεια των οποίων αίρονται οι γεωγραφικοί περιορισμοί και καθίστανται εφικτές οι μετακινήσεις. Οι γέφυρες αποτελούν σημαντικό μέρος των συγκοινωνιακών υποδομών, αναγκαιότητα για την συνέχεια των υποδομών ενός μεταφορικού συστήματος, αλλά και διαχρονικό δείκτη ανάπτυξης και πολιτισμικού επιπέδου των κοινωνιών. Επιπλέον, αποτελούν ίσως τις πλέον ευαίσθητες μεταφορικές υποδομές, σε πλήθος παραγόντων όπως η κυκλοφορία, οι καιρικές συνθήκες και τα τυχηματικά γεγονότα. Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με την διαχείριση των γεφυρών με προκατασκευασμένες δοκούς κατά τη διάρκεια ζωής τους, από το σχεδιασμό και την κατασκευή μέχρι την αντικατάστασή τους. Το δομικό σύστημα των γεφυρών με προκατασκευασμένες δοκούς είναι από τα πλέον αντιπροσωπευτικά μεταξύ των δομικών τύπων των γεφυρών που κατασκευάζονται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζει γενικά στοιχεία γεφυροποιίας, την κατασκευή γεφυρών με τη μέθοδο των προκατασκευασμένων δοκών, μεθόδους προεκτίμησης του κόστους κατασκευής οδικών γεφυρών από σκυρόδεμα, μεθόδους βελτιστοποίησης του κόστους κατασκευής γεφυρών με προκατασκευασμένες δοκούς, στοιχεία κόστους κατασκευής και αναλώσεων υλικών οδικών γεφυρών από σκυρόδεμα, τις νέες τάσεις στην κατασκευή γεφυρών, τις ενέργειες που περιλαμβάνει η διαχείριση των οδικών γεφυρών μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής τους και μεθόδους βελτιστοποίησης της συντήρησης γεφυρών από σκυρόδεμα.
description: In the modern era of global economic and technological development, international trade and free movement of goods and people, transportation systems play an essential role, since transportation is a key driver of the development of human society. Infrastructure is a key driver of transportation, since the geographical restrictions are overcomed and the movement is made possible through infrastructure. The bridges are an important part of transportation infrastructure, a necessity for the infrastructure continuity of a transportation system and a temporal rate of the growth and the cultural level of a society as well. Furthermore, bridges are perhaps the most sensitive parts of transportation infrastructure, to a large number of factors such as traffic, weather conditions and accidental events. This thesis deals with the management of bridges with precast prestressed beams during their lifetime, from design and construction to their replacement. The structural system of bridges with precast prestressed beams is one of the most representative structural systems of bridges that are constructed in Greece and abroad as well. This thesis presents general data about bridges, the construction of bridges with the method of precast beams, methods of preliminary cost estimates of concrete road bridges, methods of cost optimization of bridges with precast beams, details about construction cost and material quantities of concrete road bridges, the new trends in the construction of bridges, the operations that includes the management of road bridges after the completion of their construction and methods of maintenance optimization of concrete bridges.