Διαχείριση κατασκευής μεγάλων αποθηκών Logistics
Creators: name: Ιωαννίδου, Ελένη Ιωάννη
Publisher: name: Aristotle University of Thessaloniki
Year: 2011
Subjects: Εφοδιαστική αλυσίδα
Διαχείριση κατασκευής
Μέθοδος δεδουλευμένης αξίας
Μέθοδος δεδουλευμένης χρονικής διάρκειας
Supply Chain
Construction Management
Earned Value Analysis
Earned Scedule

description: Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας, που εκπονήθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων», είναι η διαχείριση κατασκευής μεγάλων αποθηκών logistics και η εφαρμογή στην διαχείριση κατασκευής των νέων εγκαταστάσεων της Γενική Εμπορίου Βορείου Ελλάδος στην Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου. Στις σύγχρονες παγκοσμιοποιημένες αγορές, ο έντονος ανταγωνισμός αναγκάζει τις επιχειρήσεις να αναζητούν νέους τρόπους αποτελεσματικής εξυπηρέτησης του πελάτη. Τα τελευταία χρόνια οι επιχειρήσεις συνειδητοποιούν όλο και περισσότερο ότι η αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη συνεργασία και το συντονισμό με τους προμηθευτές τους, καθώς και με τους πελάτες τους. Τον ρόλο αυτό του συντονιστή παίζουν τα logistics. Ο σχεδιασμός, η στρατηγική, η λήψη αποφάσεων και οι πολιτικές που μέχρι σήμερα καλούνταν να ακολουθήσουν οι μεγάλες επιχειρήσεις (κεφαλαιουχικές εταιρείες), είναι πλέον υποχρεωτικές να ακολουθηθούν από κάθε επιχείρηση που επιθυμεί το μακροχρόνιο κέρδος και την επιβίωση της. Έτσι αρχικά γίνεται προσπάθεια να παρουσιαστεί η έννοια των logistics, η σύγχρονη τάση στη διοίκησή τους, τα πληροφοριακά συστήματα στην επιχείρηση καθώς και η έννοια των e-logistics. Βάσει των παραπάνω, είναι αντιληπτό η σπουδαιότητα και τα κίνητρα τα οποία οδηγούν στην κατασκευή ενός μεγάλου αποθηκευτικού συγκροτήματος logistics. Η κατασκευή ενός αποθηκευτικού κέντρου πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστό μέρος ενός ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδίου με σαφείς στόχους και επιδιώξεις για το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Έτσι, καλείται ο μηχανικός να διαχειριστεί σωστά την όλη κατασκευή ενός τέτοιου έργου. Γι’ αυτό στην συνέχεια παρουσιάζονται τα διάφορα βήματα που πρέπει ν’ ακολουθήσει ο μηχανικός για την κατασκευή μεγάλων αποθηκευτικών συγκροτημάτων. Τέλος, η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία πραγματεύεται και κάποιες μεθοδολογίες παρακολούθησης και εκτίμησης της προόδου των έργων εφαρμόζοντας ένα παράδειγμα νέων εγκαταστάσεων στην Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου. Είναι άμεσα αντιληπτό ότι θα πρέπει να εφαρμόζεται μία ορισμένη μεθοδολογία προκειμένου να παρακολουθείται η εξέλιξη ενός έργου σε σχέση με τις αρχικές θεωρήσεις ως προς το κόστος και τον χρόνο. Οι δύο μέθοδοι παρακολούθησης και εκτίμησης της προόδου ενός έργου που εφαρμόζονται εδώ είναι η μέθοδος της Δεδουλευμένης ή Πιστοποιημένης Αξίας (EVA – Earned Value Analysis) και η μέθοδος της Δεδουλευμένης Χρονικής Διάρκειας (ES – Earned Schedule).
description: The objective of the subject thesis, which was submitted for the requirements of the postgraduate program titled "Construction Management and Administration", is the application of construction management principles for large logistic warehouses including a case study for the construction management of new facilities for the company “General Commercial” located in the industrial area of Sindos, Thessaloniki in Northern Greece. In modern global markets, constantly increasing competition forces companies to seek new and improved methods to achieve effective customer service. In recent years businesses have become increasingly aware that the effectiveness of their activities depends largely on the cooperation and coordination with their suppliers as well as their customers. It is this role, namely that of the coordinator, that logistics plays. Design, strategy, decision-making and policies which large companies were urged to follow, must now be followed mandatorily by every company that wants long-term profits and survival in a competitive environment. As such, initial attempts are made to present the concept of logistics, the current trend regarding their management, the information systems within the business and the concept of e-logistics. Based on the above, the importance and the incentives that lead to the construction and application of logistics for a warehouse complex becomes clear. The construction of a storage center should be an integral part in a company’s operational business plan with clear goals and objectives for the entire supply chain. The engineer is therefore required to properly manage the entire construction of such a project. What follows therefore are the several steps that the engineer must follow in order to construct large warehouse complexes. Finally, the present thesis discusses some methodologies for monitoring and assessing the progress of works by applying as an example a case study of new facilities constructed in the Industrial Area of Sindos. It is evident that a certain methodology should be applied in order to monitor the progress of a project taking into consideration the initial cost and time estimations. The two methods applied to monitor and estimate the progress of the project implemented here is the method accrued or Certified Value (EVA - Earned Value Analysis) and the method of Accrued Time Duration (ES - Earned Scedule).