Συγκριτική Αποτίμηση των Πινάκων Σχεδιασμού Δομής σε Χρονοδιαγράμματα Πολλαπλών Έργων με Περιορισμούς Πόρων
Creators: name: Παπαδοπούλου, Ελισάβετ Ιωσήφ
Publisher: name: Aristotle University of Thessaloniki
Year: 2016
Subjects: Χρονοπρογραμματισμός Πολλαπλών Έργων με Περιορισμούς Πόρων
Πίνακας Σχεδιασμού Δομής
Microsoft Project
Resource-Constrained Multi-Project Scheduling
Design Structure Matrix

description: Η Διοίκηση και Διαχείριση Έργων (Project Management) αναπτύχθηκε σαν ξεχωριστό γνωστικό πεδίο από την εφαρμογή των αρχών της διοίκησης αλλά και της επιχειρησιακής έρευνας σε διάφορους τομείς εφαρμογής, όπως αυτών των κατασκευών και της μηχανολογίας. Προϋπόθεση ενός επιτυχημένου Διαχειριστή Έργου (Project Manager) αποτελεί ο συνδυασμός γνώσεων κατάλληλων εργαλείων και τεχνικών, με την ορθή χρήση και εφαρμογή τους σε κάθε είδους έργο, ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποίηση των αναγκών των πελατών. Σε πραγματικές συνθήκες η διαχείριση ενός έργου υλοποιείται —στις περισσότερες των περιπτώσεων—¬ παράλληλα με την διαχείριση πολλαπλών έργων, με περιορισμένη και προκαθορισμένη διαθεσιμότητα πόρων. Το πρόβλημα αυτό, γνωστό και ως Πρόβλημα Χρονοπρογραμματισμού Πολλαπλών Έργων με Περιορισμούς Πόρων (Resource Constrained Multi Project Scheduling Problem – RCMPSP) έχει απασχολήσει σημαντικά πλήθος ερευνητών, που εστιάζουν τις προσπάθειές τους στην επίλυσή του, ενώ πλήθος προσεγγίσεων, μεθόδων και τεχνικών έχουν αναπτυχθεί από τα μέσα του 1970 έως και σήμερα. Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο την διατύπωση μιας μεθοδολογίας επίλυσης του παραπάνω προβλήματος με τη χρήση των λογισμικών Project DSM και MS Project σε πολλαπλά έργα με περιορισμούς πόρων. Περιγράφεται η μεθοδολογία της DSM και διερευνώνται τα χαρακτηριστικά της και οι δυνατότητες χρήσης της στη διαχείριση πολλαπλών έργων με περιορισμούς πόρων. Η μεθοδολογία εφαρμόζεται σε ένα σύνολο τριών έργων, με ικανό πλήθος δραστηριοτήτων και κοινή δεξαμενή πόρων με τα λογισμικά Microsoft Project και Program_DSMV2.1.Η εργασία περιγράφει τις δυνατότητες και αδυναμίες ενσωμάτωσης και χρήσης των Μητρώων Σχεδιασμού Δομής στον αποτελεσματικό σχεδιασμό χρονοδιαγραμμάτων πολλαπλών έργων με περιορισμούς πόρων.
description: Project management was developed as an individual faculty, separate from management principles implementation and entrepreneurial research. It's application fields vary from construction to engineering. The proper combination of specialized knowledge, tools and practices in conjunction with their assiduous employment and implementation in any kind of project so as to secure customer satisfaction are deemed as prerequisites for a successful Project Manager. Under real circumstances, project management is effectuated, in most cases, in tandem with the management of a handful of projects, with limited as well as predefined resource allocation. This problem, known as Resource-constrained Multi-project scheduling problem (RCMPSP) has been occupying a host of researchers, who have committed their effort upon its solution, while a multitude of approaches, methods and techniques have been developed since 1970. The ulterior motive of the current thesis is to formulate a settlement methodology of the RCMPSPS problem by employing ProjectDSM and MS Project software packages. The DSM methodology is described while it's features along with the capacity of it's use in multi-project management with constrained resources are being investigated. The leg-work is being implemented in a sum of 3 projects with an adequate amount of activities and a common recourse pool by using software packages Microsoft Project and Program_DSMV2.1. The current dissertation describes both the potential as well as the shortcomings of integrating and using Structure-Design records during the course of effective designing of multi-project scheduling under constrained resources.