Μοντελοποίηση κτιριακής πληροφορίας με 5D BIM προσομοίωση ενεργειακά αποδοτικού κατασκευαστικού έργου
Creators: name: Μπακρατσά, Χρυστή Βασιλείου
Publisher: name: Aristotle University of Thessaloniki
Year: 2017
Subjects: Σχεδιασμός πέντε διαστάσεων
Χρονικός προγραμματισμός
Προϋπολογισμός
Προσομοίωση
Ενεργειακή ανάλυση
BIM
Project scheduling
Cost management
Simulation
Energy analysis

description: Η πρόοδος της τεχνολογίας και η εξέλιξη των πληροφοριακών συστημάτων των τελευταίων ετών, πυροδότησε σημαντικές μεταβολές στο σχεδιασμό, στον προγραμματισμό και την υλοποίηση τεχνικών έργων. Η εφαρμογή πρακτικών που μειώνουν το κόστος και τα κατασκευαστικά σφάλματα και αυξάνουν την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα, προϋποθέτει λεπτομερή σχεδιασμό και σωστό προγραμματισμό. Η νέα καινοτόμα τεχνολογία ΒΙΜ, υπόσχεται να προκαλέσει επανάσταση στην κατασκευαστική βιομηχανία. Η 5D προσομοίωση, με την αλληλεπίδραση του τρισδιάστατου μοντέλου με την παράμετρο του χρόνου και του κόστους, αποτελεί την απάντηση στις ανάγκες των επαγγελματιών του τεχνικού κλάδου. Ταυτόχρονα όμως, η ανεξέλεγκτη κατανάλωση ενέργειας στο πλαίσια αυτής της τεχνολογικής ανάπτυξης, έχει σοβαρές συνέπειες στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος, την αφαίμαξη των φυσικών πόρων και στην ποιότητα ζωής. Για το λόγο αυτό, κρίνεται επιτακτική η εφαρμογή των υποχρεωτικών κανόνων και οδηγιών και των κατάλληλων παρεμβάσεων στο ήδη υπάρχον κτιριακό δυναμικό. Στην παρούσα διπλωματική εργασία, εφαρμόζονται οι πρακτικές της πέντε διαστάσεων μοντελοποίησης, περιγράφοντας αναλυτικά τις διαδοχικές φάσεις παραγωγής του μοντέλου και ενεργειακής του ανάλυσης και γίνεται απόπειρα να εντοπιστούν οι διευκολύνσεις και οι ευκαιρίες αλλά και τα προβλήματα, οι δυσκολίες και οι καθυστερήσεις που είναι δυνατόν να προκύψουν από μια τέτοια διαδικασία. Για το σκοπό αυτό, αφού σχεδιάστηκε μια πενταόροφη πολυκατοικία διαμερισμάτων στο Autodesk Revit 2017, αναβαθμίστηκε σε «Ενεργειακή Κλάση Α» με το 4Μ-ΚΕΝΑΚ και συντάχθηκε ο οικονομικός και χρονικός προγραμματισμός με το Microsoft Project 2011, στη συνέχεια τα προγράμματα ενοποιήθηκαν σε ένα τελικό συνολικό μοντέλο, με τρόπο ώστε να προσδοθούν οι πέντε διαστάσεις στο κτίριο και να υλοποιηθεί η εικονική προσομοίωση, με την εξαγωγή και των τελικών συμπερασμάτων.
description: The great technological progress and the development of information systems in recent years, has sparked major changes in the design, programming and implementation of technical projects. The implementation of practices that reduce cost and manufacturing errors and increase security and sustainability, requires detailed designing and proper planning. The new innovative BIM technology, promises to revolutionize the construction industry. The 5D simulation, by combining the three-dimensional model with the time and cost parameters, is the answer to the needs of professionals of the construction sector. At the same time, uncontrolled energy consumption in the context of this technological development, has serious implications concerning the degradation of the environment, the depletion of natural resources and the quality of life. For this reason, it is imperative to apply mandatory rules and guidelines and appropriate interventions to existing buildings. In this MSc dissertation paper, the five-dimensional modeling practices are applied. The successive production phases of the model are described, along with its energy analysis, and it is attempted to identify the facilities and opportunities, but also the problems, difficulties and delays that may arise from such a process. For this purpose, after designing a five-story apartment building in Autodesk Revit 2017, it was upgraded to "Energy Class A" with 4M-KENAK, and cost and time planning was prepared with Microsoft Project 2011, then the programs were merged into a final total model, in order to assign the five dimensions to the building and to implement the virtual simulation, with the extraction of the final conclusions.