Προσέγγιση ροής διαδικασιών διαχείρισης τεχνικού έργου
Creators: name: Σολομών, Ισάκ Μορδοχάι
Publisher: name: Aristotle University of Thessaloniki
Year: 2007
Subjects: Ροή
Διαδικασίες
Σύστημα
Διαχείριση
Τεχνικό έργο
Μελέτη περίπτωσης
Flow
Process
System
Management
Technical work
Case study

description: Η υλοποίηση ενός Έργου, δηλαδή κάτι καινούργιου που ακριβώς όμοιό του δεν υπάρχει μέχρι τώρα, δεν είναι τόσο απλή διαδικασία. Σε αυτή μετέχουν πολλοί άνθρωποι, με διαφορετικά ενδιαφέροντα, ανάγκες, επιδιώξεις, γνώσεις, δικαιώματα κλπ. Τα μαθηματικά δεν είναι πάντα αρκετά.Υπεισέρχονται και άλλοι παράγοντες όπως οι κοινωνικές αλλαγές (που άλλαξαν την όλη αντίληψη για τη σημασία και την αξία του ανθρώπου, του περιβάλλοντος και του χρήματος), η πληροφορική και οι τηλεπικοινωνίες (που με τη συνεχή εξέλιξή τους έκαναν το χθεσινό απραγματοποίητο σημερινή καθημερινότητα), οι πολιτισμικές αντιλήψεις (που επιδρούν μερικές φορές στη διαδικασία παραγωγής ), τα μη οικονομικά αποτελέσματα των Έργων, οι νέοι τρόποι παραγωγής Έργων (π.χ. με αυτοχρηματοδότηση ή με συνεταιριστικό εργολάβο).Ξεκίνησαν, λοιπόν, έρευνες σε αναζήτηση περισσότερο διαδικαστικών σχημάτων (δηλαδή σχημάτων περιγραφής των παραγωγικών διαδικασιών που οδηγούν στη δημιουργία ενός Έργου) που ενσωμάτωσαν τις μαθηματικές μεθόδους. Αυτά τα διαδικαστικά σχήματα (τα ονομαζόμενα «πρότυπα», «βιβλία γνώσης», «εγχειρίδια») προσπάθησαν να τυποποιήσουν, κατηγοριοποιήσουν, περιγράψουν και διαχειριστούν τις διαδικασίες δημιουργίας ενός Έργου. Αυτές οι νεώτερες αντιλήψεις οδήγησαν στη δημιουργία διαφόρων τυποποιήσεων που χαίρουν ευρείας χρήσης σήμερα, τόσο στη χώρα μας όσο και στο εξωτερικό. Κίνητρο για την έρευνα αυτή αποτελεί η θεώρηση των βασικών διαδικασιών σε ένα ενοποιημένο σύστημα διαχείρισης Έργου που αναπτύσσεται από τη φάση σύλληψης της ιδέας ως τη φάση ολοκλήρωσης και λειτουργίας του Έργου. Μια τέτοια συνολική θεώρηση έχει στόχο να αποτελέσει ένα μικρό οδηγό της ροής των διαδικασιών που εμφανίζονται στην αντιμετώπιση του προβλήματος «Διαχείριση τεχνικού Έργου».Η παρούσα έρευνα θα συμπληρωθεί με μια μελέτη περίπτωσης (Case Study) για μια από τις διαδικασίες διαχείρισης Έργου και συγκεκριμένα τη διαδικασία διαχείρισης συμβάσεων.Ειδικότερα, θα επιδιωχθεί η καταγραφή των υποχρεώσεων που απορρέουν από μια σύμβαση παραχώρησης για ένα Έργο υπογείου σταθμού αυτοκινήτων με σύμβαση παραχώρησης.
description: The concretisation of a technical Work (which is something new that precisely similar does not exist) is not a simple process. A lot of people with different interests, needs, objectives, knowledge, rights etc. participate in this effort. Many factors such as social changes, technology, telecommunications, cultural perceptions, new ways of production play important role. Researches began in order to find more procedural forms (descriptive forms of productive processes that lead to the creation of work) that incorporate the mathematic methods. These procedural forms (named "models", "body of knowledge", "handbooks") tried to standardize, categorize, describe and manage the processes of creation of Work. These newer perceptions led to the creation of various standardizations which are widely used today, in our country and abroad.Main motive for this research is the examination of the basic processes in a unified system of management. Such total regard wants to become a practical guide for the processes that arise during the confrontation of the problem "Management of a technical Work". Finally this research will be supplemented with a Case Study on one of the processes of management.