title: Μελέτη λαθών στην πρόβλεψη κόστους και χρόνου, στο σχεδιασμό και την εκτέλεση ιδιωτικών κατασκευαστικών έργων
title: Study of errors in cost and time forecasting in the design and the execution of private construction projects
Creators: name: Μανωλεσακης Γεωργιος
Publisher: name: Technical University of Crete
Year: 2018

description: Ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μηχανικοί που αναλαμβάνουν την διεκπεραίωση τεχνικών έργων, είναι ο υπολογισμός του χρόνου και του κόστους από την στιγμή που γίνεται η ανάληψη ως και την ολοκλήρωση του. Είτε το τεχνικό έργο αντιστοιχεί σε κατοικία είτε δημιουργείτε για επαγγελματική χρήση (π.χ. εμπορικό κέντρο ή εργοστάσιο ), το σίγουρο είναι πως για τους μηχανικούς που έχουν αναλάβει την εργολαβία, η πρόβλεψη της διαδικασίας τόσο ως προς την διάρκεια όσο και ως προς το κόστος γίνεται προσεγγιστικά αφού υπάρχουν πολλοί αστάθμητοι παράγοντες που τα καθορίζουν. Ιδιαίτερα αν για την κατασκευή πρέπει να συνεργαστούν  με το τεχνικό γραφείο που έχει αναλάβει το έργο και πολλοί άλλοι φορείς. Γίνεται αντιληπτό λοιπόν ότι εμπλέκονται πολλές διαφορετικές παράμετροι που δυσκολεύουν την πρόβλεψη στα οικονομικά και χρονικά μεγέθη της κατασκευής στην διάρκεια της μελέτης. 
Σκοπός της πτυχιακής μου ήταν η ερεύνα και η συλλογή κάποιων προσμετρήσεων πάνω σε ιδιωτικά έργα, τις οποίες σύγκρινα με τα τελικά αποτελέσματα χρονικά και οικονομικά, που προέκυψαν μετά την περάτωση της εκάστου κατασκευής. Για να εντοπίσω σφάλματα και αποκλίσεις πιο εύκολα,  αντιμετώπισα κάθε έργο ανά στάδιο. Αποτέλεσμα της έρευνας μου ήταν η κατανόηση των σταδίων της κατασκευής, αλλά και των επαφών του πελάτη με το τεχνικό γραφείο.
Τελικά, το πόσο επηρεάζει ο πελάτης ενδιάμεσα την κατασκευή είναι ίσως ο παράγοντας που επιφέρει τις μεγαλύτερες  αλλαγές  στο έργο. 

description: A main problem which is faced by engineers that have to build private projects, is the calculation of time and cost from the moment that project starts till the moment it completes. Either the technical work corresponds to residence or it is created for professional use, it is certain that for the civil engineers who have take on the contracting, the prediction of the procedure such as the duration and the cost is done by approaching them. Because there are many unstable factors that determines them. Especially if for the construction should work together the technical office and many other factors. So it perceived that get involved many different parameters which add difficulties to make correct predictions financial and about the duration of the construction.
Main purpose of my project was the research and collection of some pre-counts for private constructions, which I had already compared with the final results about time and economics, that came after the completion of each construction. In order to locate errors and deviations more easily, I researched every construction per stage. A main result of my research was the understanding of the stages of the construction, but also the contact between the customer and the technical office.
Ultimately, how much the customer influences construction is perhaps the factor that brings about the greatest changes in the project.