Γενικός σχεδιασμός και χρονικός προγραμματισμός.Διαχείριση έργου με χρήση προγράμματος Η/Υ
Creators: name: Μωραΐτης, Γεώργιος Αλέξανδρου
Publisher: name: Aristotle University of Thessaloniki
Year: 2008
Subjects: Χρονικός σχεδιασμός
Προγραμματισμός
Διαχείριση
Εργο
Primavera
Project management

description: Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι ο γενικός σχεδιασμός και χρονικός προγραμματισμός της φάσης των μελετών ενός έργου οδοποιίας βάσει του Ν. 3316/2005 με τη χρήση του λογισμικού προγράμματος Primavera Project Management.Αρχικά παρατίθεται η τεχνητή περιγραφή ενός προσφάτως κατασκευασμένου οδικού έργου, ένα τμήμα της Ε.Ο. Θεσ/νίκη – Κιλκίς – Δοϊράνη μήκους 11,3 χλμ. Εν συνεχεία γίνεται λόγος για τη χρονική παρακολούθηση της φάσης ανάθεσης των μελετών βάσει μιας συμβουλευτικής οδηγίας του ΥΠΕΧΩΔΕ για τις μελέτες οδικών έργων. Συγκεκριμένα η φάση των μελετών περιλαμβάνει πέντε (5) φάσεις στις οποίες περιγράφονται οι χρονικές συσχετίσεις μεταξύ των διαδικασιών σύνταξης και έγκρισης όλων των μελετών.Κατόπιν τούτου παρουσιάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές των μελετών και απαριθμώνται τα παραδοτέα τεύχη αυτών.Ακολουθεί μια «ρεαλιστική εκτίμηση» των προεκτιμώμενων αμοιβών των μελετών του εξεταζόμενου οδικού έργου και διαπιστώνονται οι δικαιούμενοι συμμετοχής στους διαγωνισμούς ανάθεσης μελετών ανάλογα με την τάξη τους πτυχίου τους. Επιχειρήθηκε ο χρονικός προγραμματισμός της φάσης των μελετών μέσω του προγράμματος Η/Υ εισάγοντας στοιχεία όπως οι χρονικές διάρκειες σύνταξης – έγκρισης των μελετών, οι χρονικές μεταξύ τους συσχετίσεις, τα κόστη σύνταξης αυτών κλπ. με σκοπό τη δημιουργία διαγράμματος Gantt καθώς και της κρίσιμης διαδρομής.Τέλος, διατυπώνονται τα βασικά συμπεράσματα σχετικά με την χρονική παρακολούθηση της φάσης του σχεδιασμού ενός οδικού έργου.
description: The subject of the current thesis is to examine the conceptual design and time planning of the study stage of a road project (based on the Greek Law 3316/2005) using Primavera Project Management.Firstly, a technical description of a recently constructed road project is presented. It is a part of the National Road Thessaloniki – Kilkis – Doirani (11.3 km long). Next, the time supervision of the study entrusting stage is analyzed, based on a guide-line of the Hellenic Ministry for the Environment Physical Planning and Public Works for the road works studies. Particularly, the study stage is comprised of five (5) phases where all time relationships among the procedures of all the study compositions and approvals are specified.Thereafter, the technical specifications of the studies and the WPs issues are presented. Then, a “realistic” evaluation of the preestimated studies payments of the current project follows. It is also examined which companies are entitled to participate in the competition for the entrusting of the studies.The time planning of the studies stage via software (Primavera) has been attempted by inserting features such as the original duration of the activities, the in between relationships, the expenses etc. in order to create the Gantt chart and the critical path.Finally, the basic conclusions about the supervision of the designing stage of a road project are stated.