title: Планирование и мониторинг реализации проекта «Экономическая безопасность организации»
title: Planning and monitoring the implementation of the project on economic security of the organization
Creators: name: Литвиненко, Александр Николаевич
name: Султыгова, Милана Беслановна
Publisher: name: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Year: 2018
Subjects: экономическая безопасность
проектный подход
планирование
мониторинг
реализация проекта
economic security
project approach
planning
monitoring
project implementation

description: Рассмотрен процесс управления проектом «Экономическая безопасность организации». Важными этапами процесса управления являются планирование и мониторинг реализации всех мероприятий. Для четкого выполнения проектных работ и успешного завершения всего проекта необходима детальная проработка плана проекта. Мониторинг реализации мероприятий позволяет контролировать ход проекта и вносить необходимые корректировки в соответствии с целями предприятия и его текущими возможностями. Обоснована возможность применения методик проектного управления к операционной деятельности предприятия, в том числе к обеспечению экономической безопасности. Эффективность применения проектного подхода для крупных производственных, промышленно-технологических предприятий в западных странах обусловливает актуальность внедрения проектного управления в качестве метода организации и управления производством и в нашей стране. Для описания, анализа и оптимизации проекта «Экономическая безопасность организации» применены методы сетевого планирования. Рассмотрена методология сетевого планирования производственных систем. В соответствии с методологией описаны ключевые элементы проектного плана: задачи, ресурсы и назначения. Использована сетевая модель с работами в узлах в качестве аналитической системы проектного управления. На основе исходных данных о состоянии угроз экономической безопасности ПАО «НОВАТЭК» рассчитаны временные параметры сетевой модели. Их расчет произведен при помощи табличного способа. Последовательно заполнены столбцы аналитической расчетной таблицы на основе исходных данных в соответствии с методологией сетевого планирования. Учтена невозможность точного расчета на практике продолжительности работ. Для устранения данного ограничения использован закон распределения продолжительности выполнения работ. Расчет оценки продолжительности реализации мероприятий проведен с учетом их математического ожидания и дисперсии, что позволило учесть погрешность при расчетах и определить соответствующие вероятности реализации проекта, а также возможные задержки на конкретную дату. Предложенная методология позволяет оценить возможность ускорения проекта и рассчитать наиболее вероятное время его завершения.
description: The article considers the process of managing the Project on Economic Security of the Organization. Important stages of management are planning and monitoring of all activities. A detailed study of the project plan is required in order to carry out all operations and complete the project successfully. Monitoring the implementation of operations allows to control the progress of the project and make the necessary adjustments in accordance with the company's objectives and its current capabilities. We have substantiated the possibility of applying project management techniques to the company's operational activities, including ensuring economic security. The project approach has already proved efficient for large industrial, manufacturing and technological enterprises in Western countries, which means that project management can be introduced as a method for organizing and managing production in our country. Methods of network planning are used to describe, analyze and optimize the Project on Economic Security of the Organization. We have considered the methodology of network planning of production systems. The key elements of the project plan such as tasks, resources and assignments are described in accordance with the methodology. We have used a network model with operations in the nodes as an analytical system of project management. Based on the initial data on the state of threats to economic security of NOVATEKPJSC, we have calculated the time parameters of the network model. The temporal parameters of the network model have been calculated using the tabular method. We have consistently filled out the columns of the analytical calculation table based on initial data in accordance with the methodology of network planning. Since it is impossible to accurately calculate the duration of the works in practice, we have used the law of distribution of duration of works to eliminate this restriction. The estimated duration of operations was calculated taking into account their mathematical expectation and variance, which allowed to include the error in the calculations, and to determine the necessary project implementation probabilities and possible delays for a specific date. This methodology also allows to assess the possibility of accelerating the project and to calculate the most likely time when it is completed.