Γενικός σχεδιασμός και χρονικός προγραμματισμός. Διαχείριση έργου με βάση το υπό κατασκευή "Νότια παράκαμψη Εδεσσας":
Creators: name: Λεονταρίδης, Κωνσταντίνος Δημητρίου
Publisher: name: Aristotle University of Thessaloniki
Year: 2008
Subjects: Σύμβαση έργου
Κατηγορίες μελετών
Χρονοδιάγραμμα μελετών
Προεκτιμώμενες αμοιβές μελετών
Τεχνικές προδιαγραφές μελετών-παραδοτέα τεύχη
Γεγονότα που επηρέασαν την ομαλή εξέλιξη του έργου
Αύξηση οικονομικού αντικειμένου σύμβασης ΑΠΕ
Conceptual design of a project
Time planning of a project
Pre-estimated study payments
Technical specifications of the studies
Time planning of the studies
Events that caused diversifications at the projects normal flow

description: Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι ο γενικός σχεδιασμός και χρονικός προγραμματισμός ενός έργου στο στάδιο των μελετών (βάσει του νόμου 3316/2005) αλλά και κατά τη φάση κατασκευής, με τη χρήση του λογισμικού προγράμματος Primavera Project Management.Αρχικά παρατίθενται στοιχεία της σύμβασης, τα τεύχη δημοπράτησης και η τεχνική περιγραφή ενός έργου ευρισκόμενου στα τελευταία στάδια κατασκευής, του έργου «Νότια παράκαμψη Έδεσσας». Στη συνέχεια γίνεται μια ρεαλιστική εκτίμηση των προεκτιμώμενων αμοιβών των μελετών του εξεταζόμενου οδικού έργου και διαπιστώνονται οι δικαιούμενοι συμμετοχής στους διαγωνισμούς ανάθεσης μελετών ανάλογα με την τάξη του πτυχίου τους. Παρουσιάζονται επίσης οι τεχνικές προδιαγραφές των μελετών και απαριθμώνται τα παραδοτέα τεύχη αυτών.Επιχειρήθηκε ο χρονικός προγραμματισμός της φάσης των μελετών μέσω του προγράμματος Η/Υ εισάγοντας στοιχεία όπως οι χρονικές διάρκειες σύνταξης – έγκρισης των μελετών, οι χρονικές μεταξύ τους συσχετίσεις, τα κόστη σύνταξης αυτών κλπ. με σκοπό τη δημιουργία διαγράμματος Gantt καθώς και της κρίσιμης διαδρομής.Όσον αφορά το στάδιο της κατασκευής, δίνεται βάση στην πορεία της εξέλιξης του έργου και στα γεγονότα τα οποία επηρέασαν την ομαλή εξέλιξή του και διαφοροποίησαν το οικονομικό αντικείμενό του. Παρατίθενται τέλος τα οικονομικά στοιχεία του έργου σε αναλυτικούς συγκριτικούς πίνακες και τα χρονοδιαγράμματα ενδεικτικών επί μέρους εργασιών (κοιλαδογέφυρα Τ4, σήραγγα «Cut&amp;Cover», οδοστρωσία – ασφαλτικά).Η εργασία ολοκληρώνεται με τη διατύπωση των βασικών εξαγόμενων συμπερασμάτων.
description: The subject of the current thesis is to examine the conceptual design and time planning of a project, both at the study stage (based on the Greek Law 3316/2005) and at the construction stage using the program Primavera Project Management.First of all a presentation of the contract, the issues of the auctioning and the technical description of the nearly finished project, “South bypass of Edessa”, are presented.Then comes a “realistic” evaluation of the pre-estimated studies payments of the current project. It is also examined which companies are entitled to participate in the competition for the entrusting of the studies. The technical specifications of the studies and the WPs issues are also presented.The time planning of the studies stage via software (Primavera) has been attempted by inserting features such as the original duration of the activities, the in between relationships, the expenses etc. in order to create the Gantt chart and the critical path.Concerning the construction stage, the evolution of the project is examined as well as events that caused diversifications at the normal flow of the project and alterations at the financial subject. The financial facts are finally presented at detailed tables and also timetables of significant parts of the construction stage (bridge T4, “cut &amp; cover” tunnel and road construction).Finally, the basic conclusions of the current thesis are stated.