Τεχνική και οικονομική διαχείριση της κατασκευής του φέροντος οργανισμού της στοάς Χιρς:
Creators: name: Αργυροπούλου, Δάφνη Πέτρου
Publisher: name: Aristotle University of Thessaloniki
Year: 2011
Subjects: Ανακατασκευή στοάς Χιρς
οικονομική διαχείριση στοάς Χιρς
τεχνική διαχείριση στοάς Χιρς
προμέτρηση εργασιών
χρονοδιάγραμμα εργασιών
reconstruction of the arcade Hirsch
economic management of the arcade Hirsch
technical management of the arcade Hirsch
estimate of quantities of work
schedule of work

description: Η παρούσα εργασία ασχολείται με την οικονομική και τεχνική διαχείριση της κατασκευής του φέροντος οργανισμού της στοάς Χιρς. Αρχικά, παρουσιάζεται η τεχνική περιγραφή των εργασιών η οποία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί σε αυτό το έργο συνδυάστηκαν θέματα γεωτεχνική μηχανικής, υποθεμελίωσης κτιρίων, διατήρησης όψεων, ενίσχυσης φέροντος οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα και προσθήκης ορόφων από σύμμεικτο μεταλλικό φορέα, τα οποία καθιστούν το έργο μοναδικό. Ακολουθεί η προμέτρηση των εργασιών και με βάση αυτήν υπολογίζεται ο προϋπολογισμός του έργου. Στη συνέχεια παρατίθεται το χρονοδιάγραμμα του έργου όπως αρχικά είχε υπολογιστεί και όπως τελικά διαμορφώθηκε μετά από σημαντικές καθυστερήσεις που οφείλονται κυρίως στην αποκάλυψη αρχαιολογικών ευρημάτων στην περιοχή της Τσιμισκή κατά τη διάρκεια εργασιών τοποθέτησης των πασσάλων του τείχους τύπου Βερολίνου. Ως αποτέλεσμα αυτού ήταν να διακοπούν οι εργασίες στο τμήμα της Τσιμισκή για περίπου πέντε μήνες. Τα αρχαιολογικά ευρήματα πέρα από τις καθυστερήσεις που προκάλεσαν , οδήγησαν σε σημαντικές τροποποιήσεις στη στατική και δυναμική ανάλυση του έργου με αποτέλεσμα να καταργηθεί ένας στύλος στο υπόγειο και στο ισόγειο του κτιρίου και την κατασκευή αυτού ως φυτευτό από την οροφή του ισογείου και προς τα πάνω καθώς και την κατασκευή ισχυρής δοκού ώστε να δημιουργηθεί πλαίσιο επί του οποίου θα «φυτευτεί» ο στύλος. Επιπρόσθετα γίνεται μια εκτίμηση των μηχανημάτων που χρησιμοποιήθηκαν. Τέλος, γίνεται μια παρουσίαση του έργου από αρχιτεκτονικής πλευράς.
description: This paper deals with the economic and technical management of the construction of the bearing structure of the arcade Hirsch. Initially, the technical description of the work is presented which is of particular interest because in this project geotechnical engineering issues, buildings’ underpinning issues, conservation aspects and issues of strengthening of the bearing structure constructed by reinforced concrete and adding of floors constructed by a mixed metal body, were combined, which made the project unique. Then the estimate of quantities of work is presented and on this basis the budget of the project is calculated. The schedule of the project comes after as it was originally estimated and as it was finally formed after significant delays due primarily to the discovery of archaeological finds in the Tsimiski part during the embedment of the piles of Berlin Wall. As a result, works on the part of Tsimiski were ceased for six months. The archaeological discoveries apart from the delays they caused had as a result significant changes in the static and dynamic analysis of the project. Specifically a prop was removed from the basement as well as the ground floor of the building and this prop was constructed as “planted” from the roof of the ground floor and on. Moreover, a strong beam was constructed in order to create a framework on which the “planted” prop would be constructed. In addition, an estimate of the machinery used is quoted. Finally, there is a presentation of the project from an architectural standpoint.