Πληροφοριακό Ομοίωμα Κτηρίου (ΠΟΚ): Περιγραφή, δυνατότητες και προοπτικές στην κατασκευαστική βιομηχανία
Creators: name: Βραγγάλας, Κωνσταντίνος Βασιλείου
Publisher: name: Aristotle University of Thessaloniki
Year: 2016
Subjects: Διαδικασία Ολοκληρωμένου Σχεδιασμού
Πληροφοριακό Ομοίωμα Κτηρίου
3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων
4. Προμέτρηση - Επιμέτρηση υλικών
5. Κατασκευαστική βιομηχανία
ΛΕΞΕΙΣ ή ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ (ΑΓΓΛΙΚΑ)
1. Integrated Design Process
2. Building Information Modeling
3. Project Management
4. Material quantification
5. Construction industry

description: Οι νέες τάσεις στον σχεδιασμό των έργων επιδιώκουν να αξιοποιήσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τη Διαδικασία Ολοκληρωμένου Σχεδιασμού (Integrated Design Process, IDP), που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αειφόρο δόμηση και την βιώσιμη ανάπτυξη. Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής είναι η παρουσίαση της μεθοδολογίας του Πληροφοριακού Ομοιώματος Κτηρίου (ΠΟΚ, Building Information Modeling, BIM), η εφαρμογή της στη διαχείριση τεχνικών έργων και η συμβολή της στην προμέτρηση/επιμέτρηση υλικών ενός έργου με τη χρήση του προγράμματος Revit της Autodesk. Η μεθοδολογία BIM εμπλέκεται σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής ενός έργου, αναπτύσσεται ταχύτατα και συνδέεται με τις τεχνολογικές εξελίξεις της πληροφορικής, της διαχείρισης έργων και όλων των τομέων που συνδέονται κατά οιοδήποτε τρόπο με την κατασκευή. Το BIM καθορίζει και χρησιμοποιεί μια ψηφιακή βάση δεδομένων η οποία ενσωματώνει όλα τα φυσικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά μιας κατασκευής και αποτελεί μια πηγή πληροφοριών στην οποία έχουν πρόσβαση όλοι οι εμπλεκόμενοι στο έργο. Η αυτόματη ενημέρωση της ΒΔ μετά από κάθε είδους αλλαγή και μεταβολή στα δεδομένα της κατασκευής εξοικονομεί χρόνο και χρήμα τόσο για τους μελετητές-κατασκευαστές όσο και για τους ιδιοκτήτες-κυρίους του έργου και καθιστά τα υπάρχοντα λογισμικά πλήρως αξιόπιστα εργαλεία για τους διαχειριστές έργων. Η εργασία αποτυπώνει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, δίνοντας έμφαση σε σημαντικά ζητήματα της κατασκευαστικής βιομηχανίας και ολοκληρώνεται με μια συνοπτική παρουσίαση – εφαρμογή του BIM σχετική με τις προμετρήσεις – επιμετρήσεις των δομικών στοιχείων ενός κτηρίου. Μελετάται ο τρόπος διαστασιολόγησης στοιχείων όπως οι πόρτες, τα παράθυρα, οι τοιχοποιίες και εντοπίζονται οι διαφορές μεταξύ αυτόματου και χειροκίνητου τρόπου μέτρησης, που μπορούν να επιφέρουν σημαντικές αποκλίσεις σε μεγάλης κλίμακας έργα.
description: New trends in the building design seek to take foul advantage of the Integrated Design Process (I.D.P), which is inextricable linked to the sustainable construction and development. The subject of the present diploma thesis is the presentation of the Building Information Modeling (BIM) as a tool for project management and costing (Bill of Quantities, BOQ) with the use of the program Revit from Autodesk. The BIM methodology, which is involved at all stages of the life cycle of a building, is growing rapidly and associated with the technological developments of computer science, project management and other areas of the construction industry. BIM is a digital representation of the physical and functional characteristics of a structure and is considered to be a shared knowledge resource for all the stakeholders of a project. The automatic update of the database related to any change of the manufacture process brings savings in costs and time for all the stakeholders (such as designers and owners) and makes the existing software very reliable for the project managers. This dissertation reflects all the above information, putting emphasis on major issues of the construction industry and concludes with an assignment (case study) related to a process by which we find out the quantification of the materials and the components of a building. The sizing of the building components such as doors, windows and walls is considered. Furthermore this case study identifies the differences between the automatic and the manual measurement, which can cause serious divergences in large-scale projects.