4D BIM Προσομοίωση Κατασκευής Έργου Οδοποιίας
Creators: name: Αλεξανδρίδου, Ευγενία Αγησίλαου
Publisher: name: Aristotle University of Thessaloniki
Year: 2016
Subjects: Τρισδιάστατη (3D) σχεδίαση
Χρονοπρογραμματισμός
4D BIM
3D modeling
Time scheduling

description: Η τεχνολογία Building Information Modeling – BIM είναι πλέον ιδιαίτερα δημοφιλής στο χώρο των κατασκευών. Χρησιμοποιείται από επαγγελματίες και ερευνητές της διαχείρισης έργων με στόχο να ενοποιήσει και να ολοκληρώσει το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη διαχείριση έργων. Το BIM είναι ένας ευρύς όρος, που περιγράφει τη διεργασία δημιουργίας και επεξεργασίας ψηφιακών πληροφοριών για κτίρια, κατασκευαστικά έργα και υποδομές. Η ενοποίηση του χρονοπρογραμματισμού με το τρισδιάστατο μοντέλο είναι γνωστή ως 4D BIM. Αντικείμενα της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελούν αρχικά η ανάλυση του θεωρητικού υποβάθρου σχετικά με το Building Information Modeling - BIM και την 4D BIM προσομοίωση, και στη συνέχεια η 3D σχεδίαση του τεχνικού έργου Ανισόπεδου Κόμβου, μεταξύ της οδού Μαιάνδρου και της Δυτικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού της Θεσσαλονίκης και των δομικών μηχανών, ο χρονοπρογραμματισμός του και τελικά ο συνδυασμός των παραπάνω μέσω της 4D BIM προσομοίωσης της κατασκευής του.Στην παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία χρησιμοποιείται το λογισμικό Autodesk AutoCAD® 2015 για την 3D σχεδίαση του έργου οδοποιίας και του εξοπλισμού, το λογισμικό Microsoft Project® Professional 2013 για το χρονικό προγραμματισμό του έργου, ενώ για την 4D BIM προσομοίωση της κατασκευής του έργου χρησιμοποιείται το λογισμικό Autodesk Navisworks® Manage 2016. Από την εξαγωγή της 4D BIM ρεαλιστικής προσομοίωσης της κατασκευής του έργου οδοποιίας προκύπτουν σημαντικά συμπεράσματα σχετικά με την ενσωμάτωση του BIM στο σχεδιασμό, στην κατασκευή και στη διαχείριση έργων.
description: The Building Information Modeling – BIM has already become one of the most popular technology in the field of constructions. It is used by project management professionals and researchers aiming to unify and complete the design, construction and management in the structural process. The BIM technology is referred as a wider domain which implements the operations of design and processing digital information for buildings, structures and infrastructures. The integration of a time scheduling model and a 3-Dimension design model is referred as 4-Dimension BIM.The objectives of the present master thesis are, firstly the literature review of the theoretical background, regards to the BIM technology and especially the 4D BIM. Secondly the development of a 3D model of the highway interchange project and the required construction equipment, between the Meandrou street and the Western Inner Ring Road in Thessaloniki, as well as the time scheduling of the infrastructure project and eventually the simulation of the construction process using the 4D BIM.Within the framework of the present master thesis, the Autodesk AutoCAD® 2015 is utilized for the development of a 3D model of the highway interchange project and the required construction equipment, the Microsoft Project® Professional 2013 software is utilized for the development of the project’s time scheduling, while for the 4D BIM simulation, the Autodesk Navisworks® Manage 2016 software is adopted. Producing a realistic simulation of an infrastructure project in highway engineering, by means of 4D BIM, important conclusion can be deducted regards to the implementation of BIM in the process of project design, construction and management.