Διαχείριση Εγκατάστασης Υπεράκτιου Αιολικού Πάρκου
Creators: name: Ευαγγελοπούλου, Σοφία Κωνσταντίνου
Publisher: name: Aristotle University of Thessaloniki
Year: 2015
Subjects: Διαχείριση εγκατάστασης υπεράκτιου αιολικού πάρκου
Επίδραση καιρού στην εγκατάσταση
Αθροιστική πιθανότητα διάρκειας υλοποίησης και κόστους
Management of offshore wind farms installation
Weather Constraints
Cumulative probability of project’s duration and installation costs

description: Στην παρούσα διπλωματική εργασία διερευνάται η διαχείριση της εγκατάστασης Υπεράκτιου Αιολικού Πάρκου (ΥΑΠ) στην Ελλάδα, στοχεύοντας στον προσδιορισμό των «βέλτιστων» τακτικών/μεθόδων για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου και τον έλεγχο του κόστους εγκατάστασης αυτού. Στην Ευρώπη, η βιομηχανία των ΥΑΠ αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς, καθώς η εκμετάλλευση της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας έχει ενταχθεί στους στόχους ενσωμάτωσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο ευρωπαϊκό ενεργειακό ισοζύγιο, όπως έχουν τεθεί από την ΕΕ.Επιπλέον, οι χώρες της Βόρειας Θάλασσας έχουν αποκτήσει σημαντική τεχνογνωσία και έχουν αναπτύξει τεχνολογία σχετικά με την κατασκευή/εγκατάσταση Υπεράκτιων Ανεμογεννητριών (ΥΑ). Το γεγονός αυτό έχει ανοίξει το δρόμο για εγχειρήματα εγκατάστασης ΥΑ σε μεγάλα βάθη νερού, στοχεύοντας στην εκμετάλλευση του τεράστιου διαθέσιμου υπεράκτιου αιολικού δυναμικού με μεγαλύτερου μεγέθους και ισχύος ΥΑ.Ωστόσο στην Ελλάδα, οι επενδύσεις στον κλάδο των ΥΑΠ δεν έχουν εκκινηθεί και πιθανό εμπόδιο αποτελείη έλλειψη τεχνογνωσίας και πρόβλεψης αστοχιών κατά την εγκατάσταση του έργου.Με αφορμή τα παραπάνω, στηνπαρούσαδιπλωματικήυλοποιείται η διαχείριση της εγκατάστασης ΥΑΠστις ελληνικές θάλασσες με απώτερο σκοπό, την τήρηση του χρονοδιαγράμματος του έργου και τον έλεγχο του κόστους εγκατάστασης, μέσα από την μελέτη περίπτωσης έργου ΥΑΠ 200 MW (66 σταθερά εδραζόμενες στον πυθμένα ΥΑ) στηνπαράκτια περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Αρχικά περιγράφονται αναλυτικά τα στάδια και οι μέθοδοι εγκατάστασης σταθερά εδραζόμενων ΥΑ και επισημαίνονται οι κρίσιμες παράμετροι της διεργασίαςτης εγκατάστασης, δηλαδή οι διαχειριστικές και κατασκευαστικές μέθοδοι εγκατάστασης και ο στόλος εγκατάστασης. Έπειτα, αναπτύσσονται τρία σενάρια μεταφοράς και τοποθέτησης των 66 ΥΑ, ώστε να διαπιστωθεί η επίδρασήτων παραπάνω παραγόντων στο χρόνο και στο κόστος της εγκατάστασης. Τέλος, διερευνάταιη επίδραση των καιρικών συνθηκών (ταχύτητα ανέμου, σημαντικό ύψος κύματος) στη συνολική διάρκειακαι στο κόστος της εγκατάστασης του ΥΑΠ. Το παραπάνω υλοποιείται μέσω εισαγωγής καιρικών περιορισμών υλοποίησης εργασιών στο χρονοδιάγραμμα του έργου και μέσω υπολογισμού αθροιστικών πιθανοτήτων διάρκειας υλοποίησης και επιπλέον κόστους του έργου, ως αποτέλεσμα ύπαρξης καθυστερήσεων στο χρονοδιάγραμμα.
description: In the present Master Thesis, the management of the installation of an Offshore Wind Farm (OWF) in Greece is examined, aiming at the “optimal” installation schedule and the efficient cost control of the project. In Europe, the OWF industry has been and is being rapidly developed, since the efficient exploitation of the offshore wind energypresents one of the main strategic objectives of the EU, towards the inclusion of renewable energy sources in the EU energy balance.Furthermore, the countries of the Northern Europe have acquired a significant expertise on the manufacturing/installation of Offshore Wind Turbines (OWTs) and they have developed the corresponding technology. These facts have triggered the installation of OWTs in larger water depths, enabling the exploitation of the vast offshore wind potential trough OWTs of bigger sizes and of bigger capacities. In Greece, however, the investments in the OWF sector present currently just a future goal due to the existence of various obstacles. Among these obstacles, the lack of know-how as well as the lack of predictingfailures during the installation stage of OWFs could be considered. Based on the above, in the present thesis the management of the installation of an OWF in the Greek seas is implemented, aiming at the efficient planning and cost control of the installation process. The above are implemented through a specific Case Study corresponding to a 200 MW OWF (66 fixed bottom OWTs) in the coastal area of Alexandroupoli in Northern Greece. Initially, all the installation stages and methods related to fixed bottom OWTs are described; additionally, the critical parameters of the installation process are presented, corresponding to: (a) the management and construction methods and (b) the installation fleet (vessels).The installation of the examined 66 OWTs is implemented through the development of three different installation scenarios, enabling the investigation of the effect of the two aforementioned parameters on the duration and the cost of the installation process.Finally, the effect of the weather conditions (wind velocity, significant wave height) on the installation timetable and cost is being investigated. This is achieved through the inclusion of weather constraints on the timetable and the calculation of cumulative probabilities related to the project’s duration and τοadditional installation cost, resulting from tasks’ delays.