Nowy Świat-Uniwersytet

Nowy Świat-Uniwersytet – stacja linii M2 metra w Warszawie. Jest zlokalizowana w dzielnicy Śródmieście, wzdłuż ul. Świętokrzyskiej, pomiędzy ul. Czackiego i ul. Nowy Świat.
Pozwolenie na budowę obiektu zostało wydane 29 marca 2011, a właściwe prace budowlane związane z realizacją ścian szczelinowych rozpoczęto w październiku 2011. W sierpniu i wrześniu 2012 do stacji dotarły tarcze TBM drążące tunele, a na początku 2014 rozpoczęto zasypywanie stropu stacji. Do końca września 2014 zakończono wszelkie prace budowlane, wykończeniowe i instalacyjne, a wykonawca zgłosił obiekt jako gotowy do odbiorów technicznych. Zakończyły się one w połowie stycznia 2015, natomiast 20 lutego 2015 zostało wydane pozwolenie na użytkowanie stacji. 8 marca 2015 stacja została oddana do użytku.

context: W okolicach stacji znajduje się zespół przystankowy Nowy Świat, w którego skład wchodzą cztery przystanki autobusowe – dwa w bezpośrednim sąsiedztwie stacji po każdej ze stron ul. Świętokrzyskiej oraz dwa po wschodniej stronie skrzyżowania ul. Świętokrzyskiej z Nowym Światem. Na południe od tego skrzyżowania po obydwu stronach ul. Nowy Świat zlokalizowane są również dwa przystanki autobusowe Ordynacka. Obydwa zespoły miały po uruchomieniu stacji metra zmienić nazwę na Metro Nowy Świat-Uniwersytet, ale ostatecznie wycofano się z tego pomysłu.
qas: question: Przy jakiej ulicy znadują się przystanki położone tuż przy stacji?
answers: text: Świętokrzyskiej
generative_answer: Świętokrzyskiej

question: Ile przystanków autobusowych znajduje się przy skrzyżowaniu ul. Świętokrzyskiej z Nowym Światem?
answers: text: dwa
generative_answer: dwa

question: Przy jakiej ulicy znajdują się przystanki Ordynacka?
answers: text: Nowy Świat
generative_answer: Nowy Świat

question: Kiedy oba zespoły przystankowe miały zmienić nazwę?
answers: text: po uruchomieniu stacji metra
generative_answer: po uruchomieniu stacji metra

question: Jaką nową nazwę zaproponowano dla obu tych zespołów przystankowych?
answers: text: Metro Nowy Świat-Uniwersytet
generative_answer: Metro Nowy Świat-Uniwersytet

context: Na początku 2012 kontynuowano prace związane z sieciami i realizację murków prowadzących oraz przeprowadzono prace związane z zabezpieczeniem wykopu przy dwóch budynkach zlokalizowanych przy ul. Wareckiej zrealizowane metodą mikropali i polegające na wykonaniu żelbetowego oczepu. 6 marca 2012 na ul. Świętokrzyskiej od ul. Czackiego do ul. Nowy Świat został zamknięty ruch pieszy. Do lipca 2012 kontynuowano prace związane ze ścianami szczelinowymi i murkami prowadzącymi, rozpoczęto realizację czołowych ścian stacji, kontynuowano przebudowę sieci podziemnych oraz rozpoczęto odtwarzać nawierzchnię ul. Kubusia Puchatka. W połowie lipca 2012 gotowych było 90% ścian szczelinowych i do realizacji pozostała tylko ich część przy ul. Kubusia Puchatka, a także rozpoczęto przygotowywanie budowy stacji na przyjęcie tarcz TBM drążących tunele. Na początku sierpnia 2012 wykonano wykop wstępny oraz rozpoczęto prace przy układaniu zbrojenia i betonowaniu pierwszej płyty górnej, natomiast w połowie września trwały prace nad ostatnim stropem górnym oraz rozpoczęto pierwszy wykop podstropowy. Na początku października 2012 były gotowe trzy z pięciu sekcji stropu kondygnacji -1 znajdującego się na głębokości 10 m, a pod koniec grudnia zakończono prace nad przedostatnią kondygnacją i przystąpiono do realizacji pierwszej części płyty dennej znajdującej się na głębokości 27 m. Równocześnie przy powierzchni trwały prace przy wejściach na stację.
qas: question: Na jakim obszarze wyłączono pieszych z ruchu na początku marca 2012 roku?
answers: text: na ul. Świętokrzyskiej od ul. Czackiego do ul. Nowy Świat
generative_answer: na ul. Świętokrzyskiej od ul. Czackiego do ul. Nowy Świat

question: Jakie czynności związane ze stacją Nowy Świat-Uniwersytet były prowadzone w sierpniu 2012 roku?
answers: text: wykonano wykop wstępny oraz rozpoczęto prace przy układaniu zbrojenia i betonowaniu pierwszej płyty górnej
generative_answer: wykonano wykop wstępny oraz rozpoczęto prace przy układaniu zbrojenia i betonowaniu pierwszej płyty górnej

question: Gdzie znajdowały się ściany szczelinowe, których nie udało się zbudować do połowy lipca 2012 roku?
answers: text: przy ul. Kubusia Puchatka
generative_answer: przy ul. Kubusia Puchatka

question: Jakie prace zaczęto realizować w połowie lipca 2012 roku?
answers: text: przygotowywanie budowy stacji na przyjęcie tarcz TBM drążących tunele
generative_answer: przygotowywanie budowy stacji na przyjęcie tarcz TBM drążących tunele

question: Jaka część murków prowadzących była ukończona w lipcu 2012 roku?
plausible_answers: text: 90%
generative_answer: 90%