REKTOR

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 28/2013

z dnia 28 marca 2013 roku

w sprawie powołania projektu „Opracowanie zasad współpracy z podmiotami gospodarczymi w zakresie realizacji badań naukowych, prac rozwojowych i usług zlecanych w Politechnice Wrocławskiej”

Na podstawie §14 ust. 2 Statutu Politechniki Wrocławskiej zarządza się, co następuje:

§ 1

Uruchamia się projekt „Opracowanie zasad współpracy z podmiotami gospodarczymi w zakresie realizacji badań naukowych, prac rozwojowych i usług zlecanych w Politechnice Wrocławskiej”.

Ustala się poniższy zakres prac objętych projektem:

opracowanie systemu promowania oferty badawczej Politechniki Wrocławskiej;

przygotowanie zasad realizacji prac badawczych i usługowych przez Uczelnię;

przygotowanie systemu wsparcia projektów badawczych i rozwojowych poprzez pozyskiwanie partnerów;

stworzenie wspólnej koncepcji, określającej ramy współpracy Uczelni z podmiotami gospodarczymi oraz wypracowanie dobrych praktyk i metod mających na celu zacieśnienie tej współpracy;

zaprojektowanie zmian i opracowanie systemu informacji w obszarze dotyczącym zasad współpracy z podmiotami gospodarczymi w zakresie realizowanych badań naukowych, prac rozwojowych i usług zlecanych w Politechnice Wrocławskiej.

§ 2

Przyjmuje się poniższą organizację zarządzania projektem:

Struktura zarządzania projektem obejmuje:

Komitet Sterujący;

Kierownik Projektu;

Zespół Projektowy.

Na Przewodniczącego Komitetu Sterującego powołuje się prof. dr. hab. inż. Eugeniusza Rusińskiego – Prorektora ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką.

Na Kierownika Projektu powołuje się dr inż. Katarzynę Kozłowską.

§ 3

Skład Komitetu Sterującego tworzą:

prof. dr hab. inż. Eugeniusz Rusiński – przewodniczący,

prof. dr hab. inż. Wojciech Glabisz - zastępca przewodniczącego,

prof. dr hab. inż. Ewaryst Rafajłowicz,

dr inż. Waldemar Grzebyk,

dr inż. Bartosz Zajączkowski.

Komitet Sterujący pełni nadzór nad realizacją projektu i monitoruje stan zaawansowania prac.

Do zadań Komitetu Sterującego należy:

składanie raportu z przebiegu realizacji projektu Rektorowi;

uzgadnianie decyzji dotyczących kluczowych elementów projektu;

niezwłoczne pisemne zgłaszanie Rektorowi istniejących lub potencjalnych zagrożeń w procesie realizacji projektu.

Pracami Komitetu Sterującego kieruje Przewodniczący Komitetu Sterującego.

Komitet Sterujący odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz w miesiącu.

W posiedzeniach Komitetu Sterującego uczestniczy Kierownik Projektu.

Decyzje Komitetu Sterującego podejmowane są w drodze konsensusu. W przypadku braku konsensusu decyzję podejmuje Przewodniczący Komitetu Sterującego po przeprowadzeniu konsultacji z Rektorem.

§ 4

Pracami projektu kieruje Kierownik Projektu, do którego zadań należy:

nadzór nad realizacją bieżących prac w projekcie z zastrzeżeniem kompetencji Komitetu Sterującego;

comiesięczne składanie raportu z przebiegu realizacji projektu Przewodniczącemu Komitetu Sterującego;

zapewnienie właściwego przepływu informacji i komunikacji w ramach prowadzonego projektu;

udział w zebraniach Komitetu Sterującego;

zgłaszanie Komitetowi Sterującemu zagrożeń terminowej realizacji projektu;

wykonywanie innych zadań zleconych przez Rektora, Komitet Sterujący w zakresie prac objętych projektem;

określanie zakresów obowiązków członków Zespołu Projektowego, wyznaczanie im bieżących zadań;

sprawna koordynacja prac realizowanych przez Zespół Projektowy.

Zespół Projektowy powołany przez Kierownika Projektu w celu realizacji prac objętych projektem składa się ze stałych członków zespołu, stanowiących trzon Zespołu oraz członków powoływanych przez Kierownika Projektu na czas realizacji konkretnych zadań. Kierownik Projektu ma prawo do powoływania i odwoływania członków Zespołu.

§ 5

Zobowiązuje się pracowników Uczelni do współpracy z Kierownikiem Projektu w celu umożliwienia sprawnej realizacji poszczególnych etapów projektu. 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.