English: So, suppose we had a project with only eight activities, the table also shows our calculated normal activity durations so and the cost and crashed duration and their respective cost.
Telugu: (Refer Slide Time: 07:17) (స్లయిడ్ సమయం చూడండి: 07:17) కాబట్టి, మనకు కేవలం ఎనిమిది కార్యకలాపాలతో ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉందని అనుకుందాం,ఈ పట్టిక సాధారణ కార్యాచరణ వ్యాధులను సంబంధించిన లెక్కలను,మరియు ఖర్చు మరియు క్రాష్ వ్యవధి మరియు వాటి ఖర్చు లెక్కలను మరియు ఖర్చు లను చూపిస్తుంది.