English: And if you remember I did mention that you rank them from the highest to the lowest take the source sets of activities or job which have got the highest criticality index but remembering the fact that they make a sequence of events which add up and basically start from the source, which is job number one or the node one and end on to the last job which is the nth one or the sync, such that you are able to complete and have a feel that how the work progresses.
Telugu: మీకు గుర్తుంటే, మీరు వారిని అత్యున్నత స్థాయి నుండి అత్యల్ప స్థాయికి రాంక్ చేశారని నేను పేర్కొన్నాను, మీరు అత్యధిక క్రిటికల్ ఇండెక్స్ (critical index) ని పొందిన మూలాధారమైన కార్యకలాపాలు లేదా జాబ్ ని తీసుకుంటారు, కానీ వాటిని ప్రారంభమయ్యే సంఘటనల క్రమాన్ని అనుసరిస్తూ మూలం, అనగా ఇది జాబ్ నంబర్(job number) వన్(one) లేదా నోడ్ వన్(node one) నుండి చివరి జాబ్ ,లేదా సింక్(sync) వరకు జోడిస్తారు, అంటే మీరు పూర్తి చేయగలరు మరియు పని ఎలా సాగుతుందనే అవగాహన పొందుతారు.