English: So, continuing in the three sixtieth slide so therefore, if you wanted to determine the probability of that the project would finish no later than thirty two weeks we would need to determine the appropriate area under the normal curve upto the completion date on or before thirty two.
Telugu: కాబట్టి, మూడు వందల అరవై వ స్లయిడ్‌లో, ముప్పై రెండు వారాలలో ప్రాజెక్ట్ ముగుస్తుందని మీరు నిర్ధారించాలనుకుంటే, ముప్పై రెండవ వారం లేదా అంతకు ముందు వరకు నార్మల్ కర్వ్(normal curve) కింద తగిన ప్రాంతాన్ని మేము గుర్తించాల్సి ఉంటుంది.