구상금 (민사, 서울중앙지방법원)
공포일: 2014.01.16 / 시행일:

【원 고】 주식회사 ○○ (소송대리인 변호사 손윤하)
【피 고】 주식회사 △△△ 외 2인 (소송대리인 법무법인 (유한) 태평양 외 1인)
【변론종결】2013. 12. 19.
【주 문】
 1. 원고에게, 피고 1 회사는 94,825,571원, 피고 2 회사, 회생채무자 □□□ 주식회사의 관리인 피고 3은 각 151,187,350원 및 위 각 돈에 대한 2013. 8. 21.부터 2014. 1. 16.까지는 연 5%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 20%의 각 비율로 계산한 돈을 각 지급하라.
 2. 원고의 피고들에 대한 각 나머지 청구를 기각한다.
 3. 소송비용 중 원고와 피고 1 회사 사이에 생긴 부분의 4/5는 원고가, 나머지는 위 피고가 각 부담하고, 원고와 피고 2 회사 사이에 생긴 부분의 3/5은 원고가 나머지는 위 피고가 각 부담하고, 원고와 피고 회생채무자 □□□ 주식회사의 관리인 피고 3 사이에 생긴 부분의 3/5은 원고가, 나머지는 위 피고가 각 부담한다.
 4. 제1항은 가집행할 수 있다.

【청구취지】 원고에게, 피고 1 회사는 455,234,898원, 피고 2 회사, 회생채무자 □□□ 주식회사의 관리인 피고 3은 연대하여 772,305,697원 및 위 각 돈에 대한 2013. 8. 21.부터 이 사건 소장부본 송달일까지는 연 5%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 20%의 각 비율로 계산한 돈을 각 지급하라.
【이 유】1. 기초사실
 수도권매립지관리공사(아래에서는 ‘관리공사’라 한다)는 안암도 유수지(1단계) 조성공사(아래에서는 ‘이 사건 공사’라 한다)에 관하여 원고, 피고 1 회사, 피고 2 회사, □□□ 주식회사{2009. 5. 6. 회생절차 개시결정(광주지방법원 2009회합15)을 받았고 피고 3이 그 관리인이다. 아래에서는 □□□ 주식회사를 ‘회생회사’, 피고 3을 ‘피고 관리인’이라 한다}와 아래와 같이 설계, 공사, 감리 계약을 체결하였다(아래 각 계약 중 일부는 이후 계약금액, 계약기간 등이 변경되었다. 아래에서는 원고 등 수급자들을 ‘수급업체들’이라 한다).
 계약명계약일수급자계약금액(원)계약기간 설계용역계약2001. 5. 18.원고431,229,0002001. 5. 24. ~ 2001. 10. 23. 공사도급계약2001. 12. 26.피고 2 회사, 회생회사(공동이행방식 공동수급체)5,720,000,0002001. 12. 31.(착공 후 365일) 감리용역계약2001. 12. 26.피고 1 회사189,568,0002001. 12. 30. ~ 2004. 1. 30. 
 이 사건 공사는 집중호우시 수도권매립지 주변 지역인 인천 서구 오류동, 김포시 약촌면 일대의 침수피해를 방지하기 위해 뇌머리천과 검단천이 유입되는 유수지와 서해 바다를 나누는 제방에 배수갑문 4련, 배수펌프 3대를 갖춘 배수펌프장 시설 등 구조물을 설치하는 공사로서 2004. 8. 30. 완공되었다.
 이 사건 공사 완공 이후인 2009. 9. 25. 유수지 내 파이핑 현상이 발생하여 신설 배수관문 외측 날개벽 배면 제방과 제방을 이용한 해안도로 인접 사석 제방이 함몰되고, 그 해안도로에 일부 토사 함몰로 인한 공동현상이 발생하였다(아래에서는 ‘이 사건 하자’라 한다). 이에 관리공사는 우선 관리공사의 비용으로 내측 갑문 인근 가(假)물막이공을 설치하는 등 응급조치공사(아래에서는 ‘이 사건 응급조치공사’라 한다)를 실시하고, 이 사건 하자 발생의 원인을 한국시설안전공단에 위탁하여 밝히되, 한국시설안전공단의 정밀안전진단결과가 나오기 전까지 관리공사가 시행하는 응급조치공사의 내용, 방법, 비용 등에 대하여 수급업체들이 이의를 제기하지 말 것을 제의하여 그들의 동의를 받았다.
 관리공사는 그와 같은 합의에 따라 이 사건 응급조치공사를 실시하고, 한국시설안전공단에 정밀안전진단을 의뢰하였는데, 그 과정에서 1,798,178,780원(＝이 사건 응급조치공사 비용 1,505,178,780원 ＋ 안전진단 용역비용 293,000,000원)을 지출하였다. 이후 관리공사는 수급업체들을 상대로 그 비용 상당의 손해배상을 구하는 소를 제기하였고, 그 소송에서 원고와 피고들이 이 사건 하자 발생에 대한 공동불법행위자로서 각자 그 손해를 배상할 의무를 부담하되, 하자 발생에 대한 관리공사의 과실 비율 20%가 인정되어 그 지출 비용의 80%에 해당하는 1,438,543,024원 및 그 지연손해금을 관리공사에게 지급하라는 취지의 판결이 선고되었다(서울고등법원 2013. 7. 26. 선고 2012나98838 판결, 상고심 계속 중). 원고는 그 판결에 기한 원고 소유 부동산에 대한 강제집행을 막기 위하여 2013. 8. 20. 관리공사에게 판결원리금 1,708,312,133원 및 강제경매비용 7,922,750원 등 합계 1,716,234,883원(아래에서는 ‘이 사건 판결원리금 등 비용’이라 한다) 중 1,399,164,083원(피고 2 회사의 관리공사에 대한 채권 상계액 317,070,800원을 공제한 나머지)을 변제하였다.
 한편 관리공사의 이 사건 응급조치공사와는 별도로, 피고 1 회사는 2010. 6. 17. 이 사건 하자의 보수공사에 착공하여 2010. 10. 31. 해안제방, 도로 부분 복구공사(아래에서는 ‘이 사건 하자보수공사’라 한다)를 완료하였다. 이 사건 하자보수공사를 진행하는 과정에서 그 비용으로 합계 2,385,354,000원이 지출되었는데, 그 중 피고 1 회사는 1,585,354,000원, 피고 2 회사, 회생회사는 각 4억 원을 각 부담하였다.
[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1~5,8호, 변론의 전취지
2. 판단
가. 당사자들의 주장
1) 원고
 이 사건 하자 발생의 주된 원인은 피고 1 회사의 2차 실시설계 오류(1차 실시설계에 포함된 유수지 내 도수로 설치가 2차 실시설계 과정에서 삭제)와 시공 과실(모래 포설 후 미제거) 및 그에 대한 감리 소홀로 인한 것으로 원고의 설계상 과실은 인정되지 않는다. 원고의 설계상 과실이 인정된다고 하더라도 그 책임 비율은 10%를 넘지 않는 반면 감리자인 피고 1 회사와 시공자인 피고 2 회사, 회생회사의 책임 비율은 각 45%에 해당한다. 이 사건 판결원리금 등 비용 중 위와 같은 책임 비율에 따른 수급업체들의 부담 부분 및 피고 1 회사의 관리공사에 대한 상계 채권액 등을 계산하면, 원고는 그 부담 부분을 초과하여 감리자인 피고 1 회사를 대신하여 455,234,898원, 시공자인 피고 2 회사, 회생회사를 대신하여 772,305,697원을 각 부담하였다. 따라서 원고에게 구상금으로, 피고 1 회사는 455,234,898원, 피고 2 회사, 관리인은 연대하여 772,305,697원 및 그 지연손해금을 각 지급할 의무가 있다.
2) 피고 1 회사 
 이 사건 하자 발생의 주된 원인은 원고의 설계상 과실로 인한 것이므로 원고의 책임 비율은 최소 70% 이상 인정되어야 한다. 반면 피고 1 회사가 관리공사와의 감리용역계약에 따라 수행하는 책임감리의 업무에 설계상 하자 유무 확인은 포함되어 있지 않으므로 피고 1 회사의 책임 비율은 15%를 넘지 않는다. 그에 따르면 피고 1 회사는 관리공사에 대한 구상금 채권 317,070,800원과의 상계로 부담 부분 이상을 변제하였으므로 원고의 구상금 채권은 존재하지 않는다.
3) 피고 2 회사, 관리인 
 이 사건 하자 발생의 주된 원인은 원고의 설계상 과실로 인한 것이므로 시공자인 피고 2 회사, 회생회사의 과실은 인정되지 않는다. 시공자인 피고 2 회사, 회생회사의 과실이 인정된다고 하더라도 그 책임 비율은 10%를 넘지 않는데, 피고 2 회사, 회생회사가 이 사건 하자보수공사비 중 원고 부담 부분을 대신 부담함으로써 발생한 원고에 대한 구상금 채권과의 상계로 원고의 구상금 채권은 모두 소멸하였다.
나. 이 사건 하자 발생의 원인 및 수급업체들의 책임 비율
 1) 앞서 본 사실관계 및 증거들과 갑 제7,9호, 을가 제2호에 의하면 다음과 같은 사정들이 인정된다.
 가) 한국시설안전공단은 관리공사의 의뢰를 받고 이 사건 하자 발생의 원인과 수급업체들의 책임 비율에 관하여 분석, 검토 후 아래 표와 같은 안전진단결과를 도출하였다.
 이 사건 하자 발생의 원인내용책임 정도(%)항목 가중치(%) 설계시공감리 Creep Ratio 검토 미흡설계 과정에서 배수갑문 기초 부분에 대한 침투수 안전성 검토시 Creep Ratio 적용에 있어 배수갑문 기초지반을 점토 섞인 실트로 판단하여 Creep Ratio를 적용하였으나, 배수갑문 기초 하단부는 모래질 성분이 강한 토사로 구성되어 있으므로, Creep Ratio 적용이 부적절하다.142420 배수갑문 기초부 모래 포설설계 과정에서 배수갑문 기초부를 점토 또는 실트로 설계하였음에도, 배수갑문 기초 하부 지반이 매우 연약하여 시공 당시 강관파일 항타 장비의 진입이 곤란하므로, 시공과정에서 연약지반을 토사로 치환하였는데, 위 항타 이후에 치환된 토사를 제거하지 아니하였고, 위와 같이 치환된 토사를 기초로 한 설계상 기술적인 검토가 부족하다.25310 배수갑문 차수공 설치 미검토하천설계기준에 의하면, 배수갑문 기초부 및 측면부에는 침투수류에 의해 암거 주변에 파이핑이 생기는 것을 막기 위해 암거 본체와 일체의 콘크리트벽으로 1m 이상의 폭과 35cm 이상의 두께를 가진 차수벽을 설치하여야 하는데, 설계 과정에서 이를 고려하지 않았다.12.557.525 물받이공에 수발공 설치 부적절시공 당시 구조물의 양압력을 감소시킬 목적으로 물받이공에 수발공이 설치되어 있으나, 이 사건 하자의 직접 원인인 파이핑 현상은 제외지측 옹벽 끝단 날개벽과 제내지측 물받이공의 수발공 사이의 상호 유출로 인한 것으로 구조물 자체의 양압력을 감소시킬 목적이었다면, 구조물 자체에 수발공이 설치되었어야 함에도 위와 같이 물받이공에 설치됨으로 인하여 파이핑을 가속화하는 원인이 되었다.3.50.515 배수갑문 측면부와 방조제 인접부의 파이핑 검토 미수행이 사건 공사에 따른 배수갑문과 펌프장은 방조제를 축조하고 시간이 경과한 후 방조제 일부를 절취하고 축조하는 것이다. 따라서 신설 배수갑문과 펌프장 사이 구간은 기존 방조제 조건과 다른 상태가 되었다. 그럼에도 설계, 시공과정에서 신설되는 배수갑문과 관련된 측면부 등에 대한 파이핑 검토가 누락되었다.12.557.525 방조제 제외지측 사면 옹벽 설치 부적절기존 방조제를 절취하고 새로이 배수갑문을 설치한 후 방조제를 재시공하는 과정에서 배수갑문의 신설 과정에서 재시공된 방조제는 기존 방조제보다 기초 지반의 표고가 낮은 상태로 파이핑과 관련한 침투압이 크게 작용할 수 있음에도 방조제 재시공시 이러한 점이 고려되지 아니한 채로 설계, 시공이 이루어졌다.7.534.515 합 계5220.527.5100 
 한편, 소외 사단법인은 원고의 의뢰를 받고 이 사건 하자 발생의 원인에 대하여 다음과 같이 분석하였다. ① 한국시설안전공단이 제시한 하자 원인들 중 수발공 설치 항목을 제외한 나머지가 이 사건 하자 발생의 원인이다. ② 그 중 배수갑문 기초부 모래 포설이 이 사건 하자 발생의 직접적 원인이고 이에 대한 원고의 과실은 인정되지 않는다.
 나) ① 구 건설기술관리법(2001. 1. 16. 법률 제6369호로 개정된 것) 제27조 제4항 및 그 시행령(1997. 7. 21. 대통령령 제15441호로 개정된 것) 제52조 제1항 제13호에 의하면, 피고 1 회사가 수행하는 책임감리의 업무에 설계 내용의 현장 조건 부합 및 실제 시공 가능 여부의 사전 검토가 포함되어 있다. 피고 1 회사에게는 설계상 하자 유무를 확인할 의무가 인정된다. ② 설계용역을 담당한 원고에게는 실트 또는 점토층의 경우 지반이 연약하고 시공 당시 장비의 진입이 곤란하다는 사정을 고려하여 지반이 토사 등으로 치환될 개연성을 염두에 두고 설계용역을 수행할 주의의무가 인정된다. ③ 1차 실시설계의 내용대로 유수지 내 도수로가 설치되는 경우 발생하는 약간의 수두차 변화만으로는 기초지반의 토사 등을 고려할 때 안전조건을 충족하기 어렵고, 기존 배수갑문의 경우 도수로가 설치되지 않았음에도 그 지반에 파이핑 현상이 발생하지 않은 사정 등에 비추어, 도수로 미설치가 이 사건 하자 발생의 주된 원인이 되었다고 보기는 어렵다.
 2) 위와 같은 사정들을 종합하여 알 수 있는 이 사건 하자 발생의 원인(앞서 본 6개 항목)과 그 기여도, 수급업체들의 역할 등에 비추어 보면, 이 사건 하자 발생에 대한 수급업체들의 책임 비율은 설계자인 원고가 50%, 감리자인 피고 1 회사가 24%, 시공자인 피고 2 회사 및 회생회사가 각 13%로 평가된다.
다. 구상액 계산
1) 이 사건 판결원리금 등 비용 중 수급업체들이 부담하여야 할 부분
 ① 원고 : 858,117,441.5원(＝1,716,234,883원 × 50%)
 ② 피고 1 회사 : 411,896,371.92원(＝1,716,234,883원 × 24%)
 ③ 피고 2 회사, 관리인 : 각 223,110,534.79원(＝1,716,234,883원 × 13%)
2) 이 사건 판결원리금 등 비용 중 원고가 피고들을 대신하여 부담한 금액
 ① 피고 1 회사 : 94,825,571.92원{＝411,896,371.92원 － 317,070,800원(피고 1 회사의 관리공사에 대한 상계 채권액)}
 ② 피고 2 회사, 관리인 : 각 223,110,534.79원
 ③ 피고들을 대신하여 부담한 금액 합계 : 541,046,641.5원[＝{94,825,571.92원 ＋ (223,110,534.79 × 2)}＝(1,399,164,083원 － 858,117,441.5원)]
3) 구상 가능액
 ① 피고 1 회사 : 94,825,571원(원 미만 버림)
 ② 피고 2 회사, 관리인 : 각 151,187,350원(원 미만 버림)
 ㉮ 이 사건 판결원리금 등 비용 관련한 원고의 피고 2 회사, 관리인에 대한 구상금 채권(수동채권)액 : 각 223,110,534.79원
 ㉯ 이 사건 하자보수공사비 관련한 피고 2 회사, 관리인의 원고에 대한 구상금 채권(자동채권)액 : 각 71,923,184원[＝151,923,184원{＝4억 원 － 248,076,816원(이 사건 하자보수공사비 중 피고 2 회사, 회생회사가 부담하여야 할 부분), 피고 2 회사, 회생회사가 이 사건 하자보수공사비 관련하여 자신의 부담 부분을 초과하여 지출한 금액} － 80,000,000원{＝477,070,800원(이 사건 하자보수공사비 중 관리공사의 과실 비율 20%에 해당하는 금액) × (4억 원 ÷ 2,385,354,000원), 이 사건 하자보수공사비에서 관리공사의 과실 비율에 해당하는 금액 중 피고 2 회사, 회생회사가 관리공사 대신 부담하여 관리공사를 상대로 구상 가능한 금액}] 
 ㉰ 상계 후 남은 원고의 피고 2 회사, 관리인에 대한 구상금 채권액 : 각 151,187,350.79원(＝223,110,534.79원 － 71,923,184원, 피고 2 회사, 관리인의 상계 주장은 그 범위 내에서 받아들임)
라. 소결론
 원고에게 구상금으로, 피고 1 회사는 94,825,571원, 피고 2 회사, 관리인은 각 151,187,350원(피고 2 회사 및 회생회사가 공동수급체라는 이유로 원고에 대한 구상금 채무에 대하여 연대책임을 부담하는 것은 아니다) 및 그 지연손해금(민법 연 5%, 소송촉진 등에 관한 특례법 연 20%)을 각 지급할 의무가 있다.
3. 결 론
 원고의 피고들에 대한 이 사건 청구를 앞서 인정한 범위 내에서 받아들인다.

판사 박이규(재판장) 김효연 박성남