재산세등부과처분취소 (세무, 서울행정법원)
공포일: 2015.12.17 / 시행일:

【원 고】 주식회사 ○○ (소송대리인 법무법인 광장 담당변호사 이인형 외 1인)
【피 고】 서울특별시 강동구청장
【변론종결】2015. 9. 24.
【주 문】
 1. 원고의 청구를 기각한다. 
 2. 소송비용은 원고가 부담한다. 

【청구취지】 피고가 2014. 1. 10. 원고에 대하여 한, 재산세 38,119,990원, 지방교육세 7,624,000원의 부과처분을 각 취소한다. 
【이 유】 1. 처분의 경위 
 가. 원고는 주택건설업 등을 목적사업으로 하여 설립된 법인으로, 서울 강동구 (주소 생략) 외 20필지 토지(이하 ‘이 사건 토지’라 한다)에 지하 4층, 지상 41층의 주상복합건물 2개동, 지상 20층의 업무시설 1개동(이하 ‘이 사건 건축물’이라 한다) 신축사업을 시행하면서, 소외 회사 명의로 건축허가신청을 하였고, 2011. 3. 28. 피고로부터 건축허가를 받았다. 
 나. 원고는 2011. 6. 30. 신동아건설 주식회사와 사이에, 이 사건 건축물 신축공사에 관한 공사도급계약을 체결하였다. 
 다. 원고는 2012. 3. 23. 건축주인 소외 회사 명의로 착공신고서를 제출하였고, 2012. 4. 2. 착공신고필증을 교부받았다. 
 라. 피고는 2012. 9. 10. 원고에 대하여, 2012년 재산세 과세기준일인 2012. 6. 1. 현재 원고가 소유한 이 사건 토지를 별도합산과세대상으로 구분하여 그에 따라 산정한 재산세 158,804,810원, 재산세 도시지역분 56,001,680원, 지방교육세 31,760,962원 합계 246,567,450원을 부과하였다. 
 마. 서울특별시장은 2013. 12. 23. 피고에 대한 지도점검을 실시한 결과 이 사건 토지에 대한 2012년 재산세 과세기준일 현재 터파기 등 실질적인 공사에 착공하지 않았는데도 별도합산과세대상으로 구분하여 과세한 것은 잘못이므로 종합합산과세대상으로 구분하여 추가 과세하라는 취지로 지도하였다. 
 바. 피고는 2014. 1. 10. 이 사건 토지 중 건축물이 철거된 2필지 면적과 2012년 5월경 설치된 가설건축물의 바닥면적을 제외한 나머지 9,660.48㎡를 종합합산과세대상으로 구분하여 재산정한 세액에서 기부과한 세액을 차감한 나머지 재산세 38,119,990원, 지방교육세 7,624,000원을 원고에게 경정, 고지하였다(이하 ‘이 사건 처분’이라 한다). 
 사. 원고는 이에 불복하여 2014. 4. 9. 조세심판원에 심판청구를 제기하였으나, 조세심판원은 2015. 3. 2. 그 심판청구를 기각하였다. 
[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 3, 7, 8호증, 을 제1 내지 5호증의 각 기재, 변론 전체의 취지 
 2. 이 사건 처분의 적법 여부 
 가. 원고의 주장
 2012년 재산세 과세기준일인 2012. 6. 1. 현재 원고는 착공신고서를 제출하고 부지정리, 규준틀 설치작업 등 기초공사를 실시한 상태였다. 이 사건 건축물은 Top-down 공법에 의하여 시공되었는데, 규준틀 설치작업은 Top-down 공법 건축공사의 기초가 되는 흙막이 공사의 첫 단계로서 건축공사의 일부이므로, 이 사건 건축물의 건축공사(이하 ‘이 사건 공사’라 한다)에 착수한 상태라고 보아야 한다. 따라서 이 사건 토지는 ‘건축 중인 건축물’의 부속토지로서 별도합산과세대상에 해당하므로, 이 사건 처분은 위법하다. 
 나. 관계법령
 별지 기재와 같다. 
 다. 인정사실 
 1) 이 사건 공사는 Top-down 공법(흙막이벽을 구조체로 시공한 다음 지표면에서 지하로 진행하면서 동시에 지상구조물도 축조해가는 공법이다. 역타공법이라고도 한다)에 의하여 시공되었다. Top-down 공법에서는 그 특성상 굴토공사에 앞서 지하층의 기둥을 설치하여야 하고, 따라서 흙막이 공사[지하외부에 흙막이 역할을 하는 벽체(slurry wall)를 설치하는 작업], PRD 공사[Percussion Rotary Drill, 지하층 기둥(bored pile)의 설치를 위해 지면에 천공을 하는 작업]가 선행되어야 한다. 이 사건 흙막이공사는 CIP 공법(지반을 굴착하고 철근망을 삽입한 다음 자갈 등의 골재를 충전시키고 모르타르를 주입하여 흙막이 벽체를 형성하는 공법)을 이용하여 실시되었다. 
 2) 이 사건 공사는 토목공사(부지정리-흙막이공사-PRD공사), 지하골조공사, 지상골조공사의 순서로 시공되었다. 
 3) 이 사건 공사의 굴토공사 공정표는 다음과 같다. 
 
 4) 2012. 5. 31.까지 진행된 이 사건 공사의 진행내역은 다음과 같다(공사일보, 현장사진 등). 
 ① 2012. 4. 20.부터 2012. 4. 25. : 가설방음벽 설치 
 ② 2012. 4. 26.부터 2012. 4. 30. : 토공사 - 단지 내 부지정리, 가설방음벽 설치
 ③ 2012. 5. 1.부터 2012. 5. 9. : 토공사 - 단지 내 부지정리, 현장측량(CIP 가이드빔 설치용), 규준틀작업(CIP 가이드빔 설치용), 가설방음벽 설치
 ④ 2012. 5. 10.부터 2012. 5. 19. : 토공사 - 단지 내 부지정리 
 ⑤ 2012. 5. 20.부터 2012. 5. 31. : 토공사 - 단지 내 토사정리 
 5) 2012. 5. 31.까지 투입된 공사비용은 합계 9,700만 원이고, 구체적 내역은 다음 표와 같다. 
 
 6) 2012. 6. 1. 이후 이 사건 공사의 진행내역 중 주요한 것은 다음과 같다. 
 ① 2012. 6. 1.부터 2012. 6. 9. : 철거폐기물 반출
 ② 2012. 6. 11.부터 2012. 6. 14. : 주게이트 바닥 콘크리트 타설, 가설울타리 설치 
 ③ 2012. 7. 7. : CIP 장비조립
 ④ 2012. 7. 9. : CIP 줄파기
 ⑤ 2012. 7. 12. : CIP 천공작업
 ⑥ 2012. 7. 20. : CIP 작업 철근망 조립 
 ⑦ 2012. 7. 21. : CIP 시공작업 
 ⑧ 2013. 2. 15. : PRD 천공작업
 ⑨ 2013. 4. 12. : 토공 터파기 공사
 ⑩ 2013. 5. 9. : 지하1층 철골 및 터파기공사 
 ⑪ 2013. 7. 11. : 지하2층 철골 및 터파기공사
 ⑫ 2013. 12. 1. : 지하4층 기초공사 
 ⑬ 2013. 12. 4. : 지상층 1, 2층 구체공사
 ⑭ 2014. 10. 28. : 지상층 3~41층 구체공사 
 ⑮ 2015. 4. 24. : 지상층 외부 마감공사
 2015. 4. 28. : 지상층 내부 마감공사
 2015. 4. 30. : 공사완공 
 2015. 5. 20. : 조경시설물 및 식재공사
 7) 이 사건 건축물은 2015. 7. 30. 사용승인을 받았다. 
[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제4호증, 갑 제5호증의 1, 2, 갑 제6, 9, 12, 15, 16, 17호증의 각 기재, 갑 제10호증의 1 내지 10, 갑 제11호증의 1 내지 11, 갑 제18호증의 1 내지 9의 각 영상, 변론 전체의 취지 
 라. 판단 
 1) 구 지방세법(2014. 1. 1. 법률 제12153호로 개정되기 전의 것) 제106조 제1항 제2호 가목, 구 지방세법 시행령(2013. 3. 23. 대통령령 제24425호로 개정되기 전의 것) 제101조 제1항 제2호, 제103조 제1항의 규정에 의하면, 재산세 과세기준일 현재 납세의무자가 소유하고 있는 토지 가운데 ‘건축 중인 건축물’의 부속토지는 별도합산과세대상으로 구분한다. 
 ‘건축 중인 건축물’에서 ‘건축 중’이라 함은 과세기준일 현재 공사에 착수한 경우를 말하는 것이고, 그 착공에 필요한 준비작업을 하고 있는 경우까지 포함한다고 할 수는 없다(대법원 1997. 9. 9. 선고 96누15558 판결 등 참조). 건물의 신축 공사에 착수하였다고 보려면 특별한 사정이 없는 한 신축하려는 건물에 관한 굴착이나 축조 등의 공사를 개시하여야 하므로, 기존 건물이나 시설 등의 철거, 벌목이나 수목 식재, 신축 건물의 부지 조성, 울타리 가설이나 진입로 개설 등 건물 신축의 준비행위에 해당하는 작업이나 공사를 개시한 것만으로는 공사 착수가 있었다고 할 수 없다고 할 것이다(대법원 2015. 2. 12. 선고 2013두10533 판결, 대법원 1994. 12. 2. 선고 94누7058 판결 등 참조). 
 2) 살피건대, 위 인정사실 등에 의하여 알 수 있는 다음과 같은 사정들에 비추어 보면, 원고가 이 사건 과세기준일인 2012. 6. 1. 현재 착공신고를 한 다음 가설방음벽 설치, 부지정리, 현장측량, 규준틀 설치, 토사정리 등의 작업을 실시한 상태였다고 하더라도 이는 착공에 필요한 준비작업을 한 것에 불과하다고 보이고, 건축공사에 착수하였다고 인정하기는 어렵다고 판단된다. 따라서 이 사건 토지는 ‘건축 중인 건축물의 부속토지’에 해당한다고 보기 어려우므로, 이를 종합합산과세대상으로 구분하여 과세한 이 사건 처분이 위법하다고 볼 수 없다. 원고의 주장은 받아들이지 아니한다. 
 가) 규준틀이라 함은 통상 건물의 위치와 높이, 땅파기의 너비와 깊이 등을 표시하기 위한 가설물을 뜻하고, 원고가 설치한 규준틀은 CIP 공법에 의한 흙막이 공사를 위해 설치한 가이드빔 등을 의미하는 것으로 보인다. 
 규준틀 설치작업 자체를 굴착공사나 축조공사에 해당한다고 볼 수는 없으므로, 공사를 위한 준비작업에 해당한다고 할 것이다. 다만, 규준틀 설치는 다른 준비작업에 비하여 건물에 관한 굴착이나 축조 등 공사와 밀접하게 관련된 작업이라고 할 것이므로, 규준틀 설치에 연이어 굴착이나 건축물 축조가 진행되었다면, 규준틀 설치시점을 착공시점으로 볼 수 있을 것이다. 
 나) 이 사건 공사와 같이 Top-down 공법 등 신공법에 의한 공사를 하는 경우 그 공법이나 공정의 특성을 고려하면, 건물에 관한 굴착이나 축조공사를 하지 않더라도 흙막이 공사를 개시하면 공사에 착수하였다고 평가할 수 있을 것으로 판단된다. 따라서 이와 같은 경우 규준틀 설치에 연이어 흙막이 공사가 실시되었다면 그 규준틀 설치시점을 착공시점으로 볼 수 있을 것이다. 
 다) 그러나 이 사건 공사의 경우, 흙막이 공사를 위한 규준틀 설치작업은 2012년 5월 초경 실시되었는데, 흙막이 공사는 그로부터 약 2개월이 경과한 2012년 7월 초경부터 실시되었으므로, 규준틀 설치작업과 흙막이 공사가 연이어 진행되었다고 보기는 어렵다. 
 게다가 규준틀 설치작업과 함께 부지정리, 현장측량, 가설방음벽 설치 등의 작업이 병행되었고, 규준틀 설치작업 이후에도 흙막이 공사 이전에 토사정리, 철거폐기물 반출, 주게이트 바닥 콘크리트 타설, 가설울타리 설치 등 공사를 위한 준비행위에 해당하는 작업들이 진행되었다. 
 라) 규준틀 설치작업까지만 진행된 상태에서 더 이상 공정이 진행되지 않고 중단된 경우를 상정하여 보면, 착공이 있은 후에 중단된 것으로 평가하기는 어렵다고 판단된다(착공이 되지 않은 것으로 보아야 할 것이다). 
 3. 결론 
 그렇다면, 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다. 
[별지 관계법령 생략]

판사 박연욱(재판장) 민병국 박혜영