서울특별시 은평구 지능정보화사업 추진절차에 관한 규칙 (규칙, 서울특별시 은평구)
공포일: 20240502 / 시행일: 20240502

제1조(목적) 이 규칙은 「서울특별시 은평구 지능정보화 기본 조례」에 따라 서울특별시 은평구에서 시행하는 지능정보화사업의 효율적인 수행과 공정한 관리를 위하여 필요한 세부사항을 규정함을 목적으로 한다. <개정 2024. 5. 2.>

제2조(정의) 이 규칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다. <개정 204. 5. 2.>1. “지능정보화사업”이란 정보화를 위하여 다음 각 목의 사항을 추진하는 사업을 말한다.가. 정보전략계획(ISP)의 수립나. 소프트웨어의 개발·재개발("재개발"이란 개발된 소프트웨어의 일부를 다시 개발하거나, 발주자가 보유한 소프트웨어 자산을 재사용한 개발을 말한다)다. 데이터베이스의 구축라. 정보시스템의 운용 환경 구축마. 정보시스템의 운영 및 유지관리바. 정보통신의 구축 및 운영사. 정보시스템 감리아. 전자정부사업관리의 위탁자. 그 밖에 지능정보화의 추진에 관한 사항2. "총괄부서"란 서울특별시 은평구(이하 "구"라 한다) 지능정보화사업 계획을 수립·조정·총괄하는 지능정보화 부서를 말한다.3. "주관부서"란 지능정보화사업을 시행하는 과·담당관 또는 소속 행정기관으로서 지능정보화사업의 성과품을 활용하는 주된 부서를 말한다.4. "주된사업"이란 주관부서에서 소관업무와 관련하여 시행하는 사업으로서 지능정보화사업이 아닌 사업을 말한다.

제3조(적용범위) 이 규칙은 구 및 구 소속 행정기관에서 시행하는 모든 지능정보화사업에 적용한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업은 적용하지 않는다. <개정 2024. 5. 2.>1. 개인용컴퓨터(PC), 모니터, 프린터 등 행정업무용 다기능사무기기 및 단말기 구매2. 행정사무용 상용소프트웨어의 구매3. 정보통신 사용료 및 정보이용 수수료 등 경상적 경비만 소요되는 사업4. 그 밖에 제1호부터 제3호까지의 사업과 유사한 지능정보화사업의 추진

제4조(정보전략계획 수립)① 주관부서의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 지능정보화사업을 추진하기 전에 사업의 필요성 및 타당성 분석을 통한 정보전략계획(ISP)을 수립하여야 한다. <개정 2024. 5. 2.>1. 구의 전략적 목표를 수행하기 위하여 필요한 사업2. 정보를 공동으로 활용하기 위하여 정보시스템간의 연계가 필요한 사업3. 중·장기적인 관점에서 정보시스템의 효율적인 추진이 필요한 사업4. 그 밖에 주관부서의 장이 필요하다고 인정하는 사업② 제1항에 따라 수립하는 정보전략계획에는 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다. <개정 2024. 5. 2.>1. 국내·외 지능정보화 환경 분석2. 현행 업무 및 정보시스템 분석3. 목표시스템 분석4. 지능정보화 이행계획 및 관련 소요예산 등

제5조(지능정보사회 실행계획 수립)① 주관부서의 장은 지능정보화사업을 추진하는 경우 지능정보사회 실행계획을 수립하여야 한다. 이 경우 사업을 통해 달성하고자 하는 성과목표와 목표치를 설정하고 목표달성 여부를 객관적으로 측정할 수 있는 성과지표를 명시하여 총괄부서의 장에게 제출하여야 한다. <개정 2024. 5. 2.>② 지능정보사회 실행계획은 다음의 사항을 포함하되 사업특성 및 사업규모에 따라 달리할 수 있다. <개정 2024. 5. 2.>1. 대상사업 개요가. 사업배경 및 필요성나. 사업내용2. 지능정보화 추진목적 및 범위3. 지능정보화 현황4. 지능정보화사업 성과목표 및 성과지표5. 정보화사업 추진계획가. 세부 추진계획(세부 추진내용, 추진일정, 목표시스템 구성도 등)나. 소요자원 및 예산계획다. 기대효과라. 지능정보화사업 상호연계, 공동이용, 중복여부 검토 결과마. 전체 개념도6. 추진체계[제목개정 2024. 5. 2.]

제6조(예산타당성 심사)① 주관부서의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업을 추진하고자 하는 경우에는 예산담당부서에 예산을 요구하기 전에 지능정보화사업 예산타당성 심사요청서, 사업계획서, 산출내역서 등(이하 "심사요청자료"라 한다)을 총괄부서의 장에게 제출하여 예산타당성 심사를 받아야 한다. 다만, 기존 정보 시스템의 운영 및 유지관리를 위한 지능정보화사업은 심사대상에서 제외되며, 제2호의 사업에 해당하는 경우에는 총괄부서의 장과 협의하여 심사를 받지 아니할 수 있다. <개정 2024. 5. 2.>1. 예산이 소요되는 지능정보화사업2. 주된 사업에 부수되는 지능정보화사업3. 소프트웨어 및 장비 등의 정보시스템은 무상으로 도입하지만 향후 유지관리 비용이 소요되는 사업4. 이미 예산에 반영된 사업계획을 변경하여 추진하고자 하는 사업5. 예비비 사용 또는 추경예산에 반영 등의 방법으로 추진하고자 하는 사업② 총괄부서의 장은 제1항에 따른 심사요청자료를 접수한 때에는 다음 각 호의 사항을 검토하고 그 결과를 주관부서의 장과 예산담당부서의 장에게 통보한다. <개정 2024. 5. 2.>1. 지능정보화사업의 타당성 및 소요예산의 적정성2. 다른 지능정보화사업과의 상호연계, 공동이용 및 중복성3. 관련 법령과 규정 준수 여부4. 관련업무의 지능정보화에 따른 기술성, 경제성 및 향후 유지관리의 용이성5. 「서울특별시 은평구 지능정보화 기본 조례」 제5조에 따른 지능정보사회 실행계획과 정책방향과의 부합성③ 총괄부서의 장은 필요시 내·외부 전문가에게 자문할 수 있다.

제8조(발주금액 산정기준) 지능정보화사업의 발주금액 산정기준은 다음 각 호와 같다. <개정 2024. 5. 2.>1. 「소프트웨어 진흥법」 제10조에 따라 설립된 한국소프트웨어산업협회에서 공표하는 「SW사업 대가산정 가이드」2. 「엔지니어링산업 진흥법」 제31조에 따라 산업통상자원부장관이 고시하는 「엔지니어링사업대가의 기준」3. 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 따른 원가계산 및 예정가격의 산정에 관한 기준4. 그 밖의 예산편성 지침 및 사업대가 산정기준

제9조(사업계획 제출) 주관부서의 장은 제6조제2항에 따른 심사결과를 반영하여 사업발주에 따른 사업계획과 제안요청서를 총괄부서의 장에게 제출하여야 한다. 이 경우, 사업계획에 제5조제1항에 따른 성과목표와 지표를 현행화하여 명시하여야 한다.

제10조(제안요청서 작성)① 주관부서의 장은 제안요청서를 작성할 경우에는 「소프트웨어 진흥법」 제44조와 과학기술정보통신부장관이 고시한 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 제11조에 따라 요구사항을 상세하게 작성하여야 한다. <개정 2024. 5. 2.>② 주관부서의 장은 지능정보화사업을 발주하는 경우 다음 각 호의 사항을 포함하는 제안요청서를 작성하여 총괄부서의 장에게 기술검토를 요청하여야 한다. <개정 2024. 5. 2.>1. 목표시스템에 대한 설명2. 사업과 관련한 업무설명3. 사업범위 및 요구사항4. 추진체계5. 평가요소 및 평가방법6. 하드웨어 및 소프트웨어 사양7. 교육훈련 및 기술전수8. 기간 및 특수조건9. 그 밖에 사업수행에 필요한 사항③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 기술검토 요청 대상에서 제외한다. <개정 2024. 5. 2.>1. 운영 및 유지관리 사업2. 감리 및 전자정부사업관리 위탁(PMO) 사업3. 과업지시서4. 주된 사업에 부수되는 지능정보화사업

제11조(제안요청서 검토)① 총괄부서의 장은 제10조에 따른 제안요청서의 기술검토 요청을 받은 때에는 다음 각 호의 사항을 검토하여 15일 이내에 검토결과를 주관부서의 장에게 통보하여야 한다. 다만, 15일 이내에 검토결과를 통보할 수 없는 불가피한 사유가 있을 경우, 그 사유 및 결과 통보예정일을 지체 없이 주관부서의 장에게 통보하여야 한다.1. 목표시스템 및 적용기술의 적정성2. 사업관리 및 개발의 표준화 준수여부3. 시스템 사양 및 소프트웨어 목록의 적정성4. 소프트웨어사업 관련 법령·제도 준수여부5. 그 밖에 사업수행에 필요한 사항② 주관부서의 장은 특별한 사유가 없으면 제1항에 따른 결과를 사업내용에 반영하여야 한다.

제12조(사전협의) 주관부서의 장은 「전자정부법 시행령」 제82조에 따른 사전협의 대상사업에 해당하는 경우 행정안전부장관이 고시한 「전자정부 성과관리 지침」에 따라 사전협의를 이행하여야 한다.

제13조(계약체결) 주관부서의 장은 지능정보화사업의 계약을 체결하는 경우 「소프트웨어 진흥법」 제49조제1항, 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제43조 및 제44조에 따라 협상에 의한 계약체결의 방법을 우선적으로 적용하여 계약을 체결하여야 한다. 다만, 계약을 체결하려는 사업의 특성상 필요하다고 판단되는 경우에는 다른 방식으로 계약을 체결할 수 있다. <개정 2024. 5. 2.>

제14조(착수 및 보고)① 사업자는 계약체결 후 10일 이내에 지능정보화사업 착수계(사업책임자계, 사업수행계획서, 청렴서약서, 보안서약서를 포함한다)를 작성하여 주관부서의 장에게 제출하여야 한다. 단, 하도급 승인이 필요한 경우 하도급 승인을 받은 날로부터 3일 이내에 제출하여야 한다. <개정 2024. 5. 2.>② 제1항의 지능정보화사업 착수계는 제안요청서와 제안서, 기술협상 등을 근거로 작성하되 사업자의 의견이 있는 경우 주관부서의 장과 사전협의를 통하여 반영할 수 있다. <개정 2024. 5. 2.>③ 주관부서의 장은 제1항의 착수계를 검토하고, 제안요청서 및 계약서의 내용에 부합하지 않을 경우 보완을 요구할 수 있으며, 사업자는 보완을 요구받은 날로부터 7일 이내에 보완하여 제출하여야 한다.④ 주관부서의 장은 사업자가 제안한 사업내용, 이행방법, 이행일정 등에 대하여 사업자에게 착수보고회 개최를 요청할 수 있다.

제15조(감리시행)① 주관부서의 장은 정보시스템의 특성 및 사업규모 등이 「전자정부법 시행령」 제71조에서 정한 감리대상 사업에 해당하는 경우에는 예산확보 후 감리를 실시하여야 한다.② 주관부서의 장은 제1항에 따라 감리를 하는 경우에는 행정안전부장관이 고시한 「정보시스템 감리기준」에 따라 감리를 실시하여야 한다.③ 총괄부서의 장은 정보시스템 감리사업의 효율적인 운영·관리를 위하여 주관부서의 장에게 감리와 관련된 자료를 요청할 수 있다.④ 주관부서의 장은 제3항에 따른 자료제출의 요청이 있을 경우 특별한 사유가 없으면 그 요청에 따라야 한다.

제16조(검사 및 인수) 주관부서의 장은 검사 및 인수를 수행할 때에는 행정안전부장관이 고시한 「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침」 제56조 및 제57조에서 정한 바에 따른다.

부 칙 (2019.11.28.) 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.부 칙 <제938호, 2024. 5. 2.>(상위법령 개정사항 반영 등을 위한 서울특별시 은평구 구민감사관 운영에 관한 규칙 등 34개 규칙 일부개정을 위한 규칙) 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.