Futbal Tatran Aréna

Futbal Tatran Aréna je futbalový štadión vo výstavbe v Prešove. Domáce zápasy na tomto štadióne bude hrať FC Tatran Prešov, ktorý momentálne pôsobí v II.lige. Kolaudácia štadióna je plánovaná na február 2025.
História.
Pred výstavbou.
20162018.
Už v roku 2016 bola podpísaná spoločenská zmluvu medzi mestom Prešov a Prešovským samosprávnym krajom o vzniku spoločnosti Futbal Tatran Aréna, s.r.o.. Plánovalo sa, že štadión by mal byť hotový do júna 2018.
20182020.
Pôvodný štadión, ktorý sa nachádzal na Čapajevovej ulici v Prešove zbúrali v januári 2018. Búracie práce mali trvať 3 mesiace a plánovalo sa, že nový štadión sa začne stavať v júni 2018 a jeho výstavba by mala byť ukončená v druhej polovici roka 2019. Začiatkom januára 2018 sa požiadalo o územné konanie. Prvú verejnú zákazku zrušil Úrad pre verejné obstarávanie, nová súťaž bola ohlásená až v apríli v roku 2020.
11. novembra 2020 bolo oznámené, že vo verejnom obstarávaní uspela firma AVA-stav, s. r. o a štadión postaví za niečo vyše 16,5 milióna EUR bez DPH. Spoločnosť nakoniec od zmluvy odstúpila a muselo byť vyhlásené nové verejné obstarávanie.
20202023.
11.augusta 2022 bolo vyhlásené druhé verejné obstarávanie na výstavbu futbalového štadióna. 24. januára 2023 bol oznámený víťaz verejného obstarávania, ktorým sa opäť stala spoločnosť AVA-stav, s. r. o., tentokrát za sumu 21 miliónov EUR bez DPH. Výstavba štadióna bola rozdelená na 2 etapy. Futbal Tatran Aréna s.r.o. podpísala zmluvu s víťazom verejného obstarávania, ale jej právoplatnosť nadobudla účinnosť až po posúdení a doručení stanoviska Protimonopolného úradu k ad hoc štátnej pomoci.
Výstavba.
2023.
31. mája 2023 klub na sociálnych sieťach oznámil, že všetky povolenia pre výstavbu štadióna boli vydané a zhotoviteľ stavby mal predložiť harmonogram prác.
Výstavba štadióna sa konečne začala 27. júna 2023, kedy sa na stavenisko dostavili bagre a začali pripravovať pozemok na jeho výstavbu. Slávnostné poklepanie základného kameňa sa uskutočnilo 18. júla 2023. Výstavba štadióna je podľa navrhovaného plánu rozdelená do dvoch etáp. Prvá má trvať dvanásť a druhá šesť mesiacov. Môžu sa prelínať, to znamená, že práce v rámci oboch etáp by mali prebiehať aj súčasne.
7. augusta 2023 odvysielala stanica TV Markíza reportáž s titulkom “Práce na štadióne pozastavili”. Ako dôvod pozastavenia uviedol v reportáži konateľ AVA STAV, s.r.o., že sa na stavbe sa našiel kábel vysokého napätia, ktorý nebol zakreslený v projekte a že sa taktiež našli nezakreslené kanalizačné prípojky a rozvody vody. Primátor František Oľha na tieto tvrdenia reagoval na sociálnych sietach, že sa jedná o “novinarskú kačicu” a že stavba bola prerušená len na dotknutých miestach. Dodal, že je síce pravda, že sa stavba predraží, ale očakavajú predraženie len o 1-2%. Taktiež dodal, že predraženie stavby do 5% je v stavebníctve bežný jav. Svoje vyjadrenie ukončil správou, že Prešov nový štadión mať bude.
31. augusta 2023 mestské zastupiteľstvo mesta Prešov schválilo uznesenie, ktorým si zabezpečilo rozpočtové krytie prípadného nevyhnutného dofinancovania stavby štadióna za budúce práce naviac v sume 3% stavby čo predstavuje sumu 630 000 €. Vo februári 2024 konateľ spoločnosti Futbal Tatran Aréna, s. r. o., Rastislav Mochnacký oznámil, že bol podpísaný dodatok za práce navyše vo výške zhruba 150 tisíc eur.
Financovanie výstavby.
Financovanie výstavby štadióna je nasledovné:
Majstrovstvá Európy do 21 rokov 2025.
Štadión ma byť jedným z dejísk Majstrovstiev Európy hráčov do 21 rokov 2025.