Erster Vaubericht über die Herstellung der St. Willidrordus-Vasilika in Vchtcrnach.
Luxemburger Wort, 1863-04-07 00:00:00

Erster Vaubericht über die Herstellung der St. Willidrordus-Vasilika in Vchtcrnach. am 1-2. gebruar und wurde am 16. beendig». Es würben dazu 60 Kilog. Eisen angewandt. Die sub N' 3 angegebenen Dachstühle, welche dem Einstürze drohten und in Folge der sub N- 6 vorgeschlagenen Arbeiten unmöglich beibehalten werden tonnten, wurden in bec« selbe» Zeit vom 15 — lu Februar beseitigt. 3 Schieferdecker waren it 2 Tage, 3 Zimmerleute je U Tage und 3 Handlanger 2 Tage an dieser Arbeit beschäftigt. Das sub 3l» 4 vorgeschlagene «orankern der Seitenmauern des Mittelschiffes begann am 20. Februar und war am 28. beendigt. Es wurden 5 Anker von Tannenholz ù 13 Meter 20 lang quer durch das Mittelschiff in die Fensteröffnungen angelegt, und in- und auswendig der gebachten Mauern mit 2 angeschraubten Querstangen »on je 25 M. i!änge auf jeder Seite befestigt. Gleichzeitig mußten noch einige Stützen angebracht und verschiede« ne« Mauerwerk ab« oder ausgebrochen und geräumt werden. 2 Zimmcrleute zu je 9 Tagen und 13 Handlanger »on je 7? Tagen waren hiermit beschäftigt. Das Holzwerk zum verankern dieses Bau» theils kostet <62 Fr. und das Eisen zu den Klammern, Soljen, Patten je, ,c. wog 30J Kilogramm. Tas Stützen der sub 91° 5 angegebenen Mauertheile begann am 28. Februar und wurde am il. März beendigt. Der voreisi zu refiaurirenbe Theil iit wie gesagt 20 M. lang und 10.55 hoch. Um den Ausbruch desselben bewirten zu können, wurden an /eber Seite der Mauer 9 Stützen zu 30 Centimeter im Gevierte und 10 Meter 25 Höhe angebracht, welche auf ein neu angeleg» tes Fundament von i M. 60 Tiefe (die allen Fundamente waren an dieser Stelle calcinirt und faul) pofiirt sind. Auf ihren obern Enden sind Durchzüge von 2 Meter Lange und 0,30 im Gevierte angebracht, auf welchem ein Mauerftück von 10 M. Höhe, 20 M. Lange und 1 M. Dicke ruht z auf diesem Maueltheil ruht ferner ein großer Theil des Hauptgewölbes und 6 Dachstube nebst ihrer Bedachung. Am 10. Februar d. I. fand in Echternach eine Sitzung des Vau-Vereins-Ausschusses statt, in welcher folgende Vorschläge zur Herstellung der St. Willibrordus-Basilika daselbst vom dirigirenden Architecte« gemacht, und vom Vereinsvorftande zur Ausführung angenommen wurden. 1.) Wegräumen des auf den Gewölben deponirten Schuttes. 2.) Verankerung des Hauptgewölbes mittelst Eisenllammern. 3.) Wegräumung zweier unbrauchbar gewor« denen Dachstühle. 4.) Verankerung der beiden Seitenmauern des Mittelschiffes mit Holzanter. 5.) Stützen der zu restaurirenden Steile. 6.) Abtragen und Ausbrechen der durch die Oefen ,c. schadhaft gewordenen Pfeiler, Sau» len und Sogen, zur Seite des ehemaligen Kloftergebaudes und zwar auf eine Länge von 20 Meter und eine Höhe von 10 M. 50, d. h. bis unter die Consolen der Grad- und Gurtbögen des Mittelschiffes, so daß biegender desselben an dieser Stelle beibehalten würden. Diese höchst ssefährliche und mühevolle Arbeit wurde durch 2 Zimmerleute von je 5? Tagen, 8 Handlanger von je 4 Tagen ausgeführt, wozu noch 85' Kilog. Elsen zu Anker, Schrau« bcn, Bolzen, Platten ,c. verwandt wurden. Die, Wiedererbauung der Pfeiler, Säulen und Bogen kann daher sofort in Angriff genommen werden. Das sub 9c° 6 erwähnte Abttagen und Ausbrechen der schadhaft geworbenen Pfeiler, Säulen, Bogen M begann, nachdem die vor» beschriebenen Unterstützungen beendigt waren, am 14. März, und war am 21. vollständig und ohne den geringsten Schaden am übrigen Gebäude zu verursache», beendigt. 8 Maurer zu je 4 Tagen haben diese Arbeit ausgeführt. Außerdem wurden bis zum heutigen Tage für 140 Fr. Holz transportât, circa 50 Cubikmeter Sand an Ort und Stelle beschafft, fur 66 Fr. Schutt entfernt (der gtö§te Theil un« entgeldlich), U Meter 92 Cubikmeter vorzügliche Hausteine beschafft und theilweise behauen. 80 Cubikm. Mauersteine an Ort und Stelle geliefert nebst 40 Hectolitres ungelöschten Kalk. Die Steinhauerarbeiten haben am 2. März kräftig begonnen. Alle Arbeiten sind sehr gut und streng nach den von mir erteilten Anweisungen ausgefû{)tt, jeder Arbeiter hat feine Schuldigkeit gethan, und namentlich der Bauführer Wolff, dessen Umsicht und Pünktlichkeit ich bei dieser Gelegenheit hervorzuheben mich verpflichtet finde. Endlich wurden vom Unterzeichneten dem Bau-Vereins-Ausschusse am 24. März folgende Vorschläge vorgelegt: 1) Abbrechen des schadhaften Theiles cines Haupt-, Chor- und Thurmpfeilcrs und Erbauung desselben inrl. Trepventhurm, welcher sich in demselben befand. 2) Erbauung der eingestürzten Chorseite (gegen das ehemalige Klosters 3) Provisorische Restauration be«( sämmtlichen Dachwerks mittels Carton-Bedachung. Curemburg den 27. März 1863. Ter Bau-Ingenieur, (gez.) Hartmann. Die sub 9Î° 1 vorgeschlagene Wegläumung des Schutzes auf den Gewölben des Hauptschiffes und der beiden Seitenschiffe, begann am 16. Februar und dauerte 3 Tage; es waren täglich 24 Mann beschäftigt und die abgetragene Masse belief sich auf circa 150 Cubitmeler. Vas sub N- 2 vorgeschlagene Verankern der schadhaften Stellen am Hauptgewölbe, begann