Analisis Faktor Supply Material Terhadap Keterlambatan Proyek Di Era Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Jalur Pedestrian Kandang Roda – Pakansari)
Authors: Islamiati Nabilah 
Published: January 2022

The Covid-19 pandemic has affected construction in Indonesia. The problem of material procurement is one of the obstacles in the smooth completion of the construction of the Kandang Roda – Pakansari Pedestrian Line project. The purpose of the study is to provide an overview of the impact of Covid-19 on the supply of materials in the Pedestrian Path project. This research is useful for the government, contractors and project owners in an effort to mitigate risks so that the project continues to run smoothly according to plan. Data collection using a questionnaire based on 30 respondents who are directly or indirectly involved in the project. The method used is descriptive quantitative with SPSS version 25.0 as the questionnaire data process. The results of the analysis of this study are the identification of the Material Price Fluctuation Factor (X1) and the Material Accumulation Factor (X6) which are the dominant factors that affect the supply of materials in the Kandang Roda – Pakansari Pedestrian Line Project. This means that the contractor and the project owner can avoid these factors by accelerating the purchase of materials that have been agreed upon in the contract in order to avoid the occurrence of higher material price fluctuations, as well as coordinating and monitoring the field on a regular basis and maintaining communication between project team members and material providers. In monitoring the availability of materials used in the project so that there is no accumulation of material in the project.Adanya Pandemik Covid-19 mempengaruhi konstruksi di Indonesia. Permasalahan pengadaan material menjadi salah satu hambatan dalam kelancaran penyelesaian pembangunan proyek Jalur Pedestrian Kandang Roda – Pakansari. Tujuan dari penelitian adalah memberikan gambaran dampak Covid-19 terhadap supply material di proyek Jalur Pedestrian. Penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah, kontraktor dan pemilik proyek dalam upaya memitigasi risiko agar proyek tetap berjalan lancar sesuai dengan rencana. Pengumpulan data menggunakan kuisioner berdasarkan 30 responden yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proyek. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan SPSS versi 25.0 sebagai pengolah data kuesioner. Hasil analisis penelitian ini adalah teridentifikasinya Faktor Fluktuasi Harga Material (X1) dan Faktor Penumpukan Material (X6) merupakan faktor dominan yang mempengaruhi penyediaan material dalam Proyek Jalur Pedestrian Kandang Roda – Pakansari. Artinya, pihak kontraktor maupun pemilik proyek bisa menghindari terjadinya faktor tersebut dengan melakukan percepatan pembelian material yang sudah disepakati dalam kontrak demi menghindari terjadinya fluktuasi harga material yang semakin tinggi, serta melakukan koordinasi serta pengawasan lapangan secara berkala dan menjaga komunikasi antara anggota tim proyek dengan penyedia material dalam memantau ketersediaan bahan yang digunakan dalam proyek agar tidak terjadinya penumpukan material di proyek.