bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
ESTIMASI PERBANDINGAN WAKTU DAN BIAYA 1 UNIT MOBILE CRANE DENGAN 2 UNIT MINI CRAWLER CRANE UNTUK KONSTRUKSI STRUKTUR KOLOM BETON BERTULANG PADA PROYEK PEMBANGUNAN TRIBUN STADION X
Authors: Hazairin  , Ratih Dewi Shima  , Faza Rusyda Alfafa  
Published: March 2024

Pada pekerjaan cor kolom memerlukan manajemen yang baik, terutama pada pemilihan alat yang
digunakan untuk mempermudah proses pekerjaan agar tercapainya waktu pelaksanaan yang cepat, biaya
yang murah dan mutu yang baik sesuai rencana. Alat yang dibandingkan adalah 1 unit Mobile Crane
Kato NK-250 kapasitas 25 ton dan 2 unit Mini Crawler Crane KB-1.0 kapasitas 3 ton yang berfungsi
untuk mengangkat besi tulangan, bekisting, dan concrete bucket ketika proses pengecoran kolom
berlangsung. Walaupun dari segi ukuran, kapasitas angkat, dan working radius dari mini crawler crane
lebih kecil dari mobile crane, namun berdasarkan berat beban yang diangkat tidak melebihi kapasitas
alat tersebut. Metode yang digunakan adalah perhitungan waktu berdasarkan produktivitas alat dan
perhitungan biaya berdasarkan Operasional Alat. Dari hasil perhitungan, 1 unit Mobile Crane Kato NK-
250 kapasitas 25 ton membutuhkan waktu 24 hari dengan biaya Rp156.565.543,06, sedangkan 2 unit
Mini Crawler Crane KB-1.0 kapasitas 3 ton membutuhkan waktu 16 hari dengan biaya
Rp48.367.742,17. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan 2 unit Mini Crawler Crane KB-1.0
kapasitas 3 ton lebih unggul, karena waktu pelaksanaan yang lebih cepat dan kebutuhan biaya yang
lebih kecil dari penggunaan 1 unit Mobile Crane Kato NK-250 kapasitas 25 ton.
PENGANGGARAN BIAYA PROYEK KONSTRUKSI MENGGUNAKAN BIM: TINJAUAN DENGAN PENDEKATAN BIBLIOMETRIK
Authors: Hannah Abbey Goretti  , Peter F. Kaming  
Published: March 2024

Manajemen dan pengendalian biaya memiliki dampak yang besar dalam berbagai jenis proyek
pembangunan. Penganggaran biaya teknik (engineering cost budgeting) sangat penting untuk
mewujudkan industri teknik dan konstruksi yang sehat. Namun, ketika mempersiapkan estimasi
anggaran untuk proyek, banyak terdapat “ketidakpastian” dan “perkiraan-perkiraan” yang terjadi. Untuk
memecahkan masalah tersebut, BIM dapat digunakan sebagai salah satu solusinya. Makalah ini
membahas tren dan tinjauan mengenai pemanfaatan BIM untuk anggaran biaya proyek konstruksi.
Pemetaan data bibliometrik dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak VOSViewer. Data
bibliografi sebanyak 150 catatan ilmiah diperoleh melalui database Scopus dengan rentang waktu dari
tahun 2008 hingga 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan publikasi tertinggi terjadi
pada tahun 2019 yang mencapai 36 publikasi (18,67%). Negara dengan artikel publikasi terbanyak
adalah Amerika Serikat, yaitu sebanyak 29 dokumen. Berdasarkan tinjauan dari artikel-artikel yang
terkumpul, diketahui bahwa estimasi anggaran biaya dengan metode konvensional membutuhkan waktu
yang lama dan berpotensi lebih besar menimbulkan terjadinya kesalahan. Penggunaan BIM dalam
estimasi anggaran biaya, berpotensi mengurangi timbulnya pembengkakan biaya akibat perubahan
ruang lingkup atau pekerjaan ulang. Selain itu, pemanfaatan BIM dapat mengurangi terjadinya
kesalahan pada anggaran biaya yang dihasilkan, hal ini dibuktikan melalui verifikasi kasus yang
menemukan bahwa dengan penggunaan BIM deviasi anggaran berkurang sekitar 78% dibandingkan
dengan metode konvensional.
RISIKO PELAKSANAAN PROYEK KONSTRUKSI JALAN BERDASARKAN PERSEPSI KONTRAKTOR
Authors: Fahirah F  , Reksy Sabarani  
Published: March 2024

Risiko dalam pelaksanaan proyek konstruksi dapat terjadi dan berdampak kepada semua pihak. Risiko
tidak saja bersifat teknis yang menyebabkan penyimpangan biaya, mutu, dan waktu yang diakibatkan
kesalahan manusia, sistem dan teknologi, tetapi juga berakibat pada aspek finanansial dan lingkungan.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui risiko dominan dan korelasi risiko dominan yang
dapat terjadi pada tahap pelaksanaan proyek konstruksi jalan di Kota Palu berdasarkan persepsi
kontraktor. Metode penelitian melalui pengumpulan data primer dan data sekunder dimana data primer
diperoleh dengan penyebaran kuesioner ke pihak kontraktor yang pernah mengerjakan proyek
konstruksi jalan sebanyak 26 perusahaan kontraktor. Data dianalisis menggunakan metode Relatif Rank
Indeks (RRI) dan Uji Korelasi Spearman’s Rho. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa risiko dominan
pada pelaksanaan proyek konstruksi jalan yaitu (1) kurangnya sikap yang disiplin dalam menggunakan
alat pelindung diri pada saat bekerja dengan nilai RRI sebesar 0,840 (2) perselisihan dikalangan pekerja
pada saat pelaksanaan pekerjaan di lapangan dengan nilai RRI sebesar 0,810 (3) miskomunikasi atau
gagal memahami arahan yang diberikan pada saat melaksanakan pekerjaan di lapangan dengan nilai
RRI sebesar 0,800 (4) revisi desain karena adanya masukan dari instansi mengakibatkan adanya
perubahan dengan nilai RRI sebesar 0,790 (5) Kurangnya kesadaran dari pekerja proyek akan
keselamatan diri seperti kurangnya pemasangan rubber cone untuk melindungi pekerja dengan nilai
RRI sebesar 0,780. Hasil analisis Correlation Sperman’s Rho diperoleh risiko persiapan gambar kerja
yang kurang baik dan revisi desain karena adanya masukan dari instansi mengakibatkan adanya
perubahan berkorelasi kuat dengan nilai korelasi 0,607.
DAMPAK COVID 19 TERHADAP PENYEDIA JASA KONSTRUKSI DI WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGAH STUDI KASUS KONTRAKTOR DI PALU, DONGGALA SIGI (PASIGALA)
Authors: Andi Asnudin  
Published: March 2024

Bagaimana Dampak Covid-19 terhadap penyelenggaraan konstruksi terhadap penyedia jasa konstruksi
di wilayah Kota Palu, Kabupaten Donggala & Kabupaten Sigi (PASIGA) Provinsi Sulawesi Tengah.
Untuk itu perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dan diharapkan akan
memberi manfaat terhadap penyedia jasa dan pengguna jasa. Metode non parametric yang digunakan
dalam analisis penelitian yaitu menggunakan analisis deskriptif yang terdiri atas tiga proses, yaitu : (1)
Reduksi data dilakukan dengan cara membaca transkrip wawancara dan jawaban kuesioner, (2)
membuat catatan atas data tersebut. (3) kemudian dibuat menjadi ringkasan data untuk dilakukan
analisis terhadap semua data dan hasilnya memberikan gambaran dalam bentuk teks naratif dan tabel.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Dominan penyedia jasa kesulitan dalam menjalankan usaha,
seperti kondisi likuiditas yang buruk sehingga mengharapkan penundaan pembayaran ataupun
pengurangan beban bunga pinjaman yang ada, (2) Berkurangnya jumlah kontrak pekerjaan,
pengurangan nilai kontrak, dan penundaan kontrak kerja, serta membutuhkan biaya tambahan dalam
melaksanakan kontrak tersebut, (3) Melepaskan asset yang dimiliki untuk dapat bertahan, dan
melakukan penundaan investasi, serta tindakan pemeliharaan dan perawatan peralatan tidak optmal, (4)
Pengurangan jumlah tenaga kerja tetap, kegiatan capacity building tidak berjalan, produktivitas pekerja
rendah.
IDENTIFIKASI FAKTOR PENENTU KESUKSESAN DALAM MENERAPKAN SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2015 PT.XYZ
Authors: J. Widjajakusuma  , M.L. Nainggolan  , E.H. Manurung  
Published: March 2024

Pemerintah Indonesia memotivasi kontraktor untuk mengembangkan dan melaksanakan sistem
manajemen mutu (SMM) dalam rangka peningkatan performa dan daya saing kontraktor lokal dan
nasional. Salah satu SMM adalah sistem berdasarkan ISO 9001:2015. PT. XYZ merupakan perusahaan
yang melaksanakan SMM berdasarkan ISO 9001:2015. Biarpun PT. XYZ sudah melaksanakan ISO
9001:2015 selama 17 tahun namun belum memuaskan. Dengan demikian penelitian ini bertujuan 1)
mencari faktor dan variabel yang menjamin kesuksesan aplikasi SMM di PT. XYZ, 2) langkah-langkah
dan solusi untuk menjamin kesuksesan penerapan SMM di PT. XYZ, dan 3) rekomendasi dalam penentu
kesuksesan dalam aplikasi SMM ISO 9001:2015 di PT. XYZ.
Penelitian ini memakai metode kuantitatif dengan penggunaan alat kuesioner. Dari hasil penelitian ini
ditemukan 3 variabel tertinggi dari 7 variabel yang menjadi penentu kesuksesan penerapan SMM mana
yaitu 1) Komitmen dan dukungan dari Top Manajemen, 2) Motivasi karyawan dalam menerapkan
SMM, dan 3) Penerapan SMM masih dianggap sebagai suatu sistem tentang dokumentasi mutu saja
dan/atau sebagai pemenuhan syarat tender/Owner partisipasi pekerja dalam pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan tanggung jawabnya. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan SMM ISO
9001:2015 adalah pengembangan strategi atau program yang dapat diterapkan secara berkelanjutan di
Head Office (HO) dan di seluruh proyek (bekerjasama dengan Manajer Proyek). Contoh strategi ini
termasuk melakukan sosialisasi melalui kampanye video atau signage yang dipasang di proyek,
memberi tahu subkon tentang prosedur yang harus diikuti, dan sosialisasi dalam berbagai kegiatan
seperti pertemuan vendor.
ANALISIS KINERJA WAKTU DAN BIAYA PEMBANGUNAN GEDUNG SMP NEGERI 1 SAPARUA – PROVINSI MALUKU DENGAN METODE EARNED VALUE
Authors: Ellysabet Behuku  , Jonie Tanijaya  
Published: March 2024

Dalam pelaksanaan pembangunan gedung SMP Negeri 1 Saparua terdapat berbagai kendala,
diantaranya kenaikan harga material, proses pembebasan lahan memerlukan waktu yang lama, ijin dari
Pemda menyangkut ijin pembongkaran gedung lama, perubahan desain awal dan beberapa faktor risiko
yang terjadi, misalnya curah hujan yang extrim, gelombang laut yang mempengaruhi mobilisasi bahan,
sehingga pembangunan gedung tersebut mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) maupun
keterlambatan waktu penyelesaian. Tujuan dari penelitian ini ialah menganalisis kinerja biaya dan
waktu pembangunan gedung SMP Negeri 1 Saparua dan menganalisis biaya dan waktu yang diperlukan
untuk sisa pembangunan gedung tersebut. Metode yang digunakan ialah Metode Nilai Hasil, dimana
tujuan penerapan metode ini ialah memberikan pengukuran yang objektif terkait dengan status proyek,
memberikan dasar untuk memprediksi biaya akhir proyek dan jadwal penyelesaian proyek, serta
menjadi alat bantu pengambilan keputusan yang lebih baik untuk pengendalian proyek. Hasil penelitian
menyimpulkan kinerja biaya pembangunan lebih besar dari anggaran yang direncanakan dan waktu
pelaksanaan pembangunan akan mengalami keterlambatan. Terjadi pembengkakan biaya (cost overrun)
sebesar Rp 64,322,349.23,- atau 3.12% dari harga perencanaan awal tanpa nilai PPn. Dan waktu
pelaksanaan pekerjaan proyek menjadi 55 minggu (385 hk), ada tambahan waktu sebesar 20 minggu
(42 hk).
PENERAPAN DECISION SUPPORT SYSTEM PEMELIHARAAN BANGUNAN INFRASTRUKTUR SIPIL: STUDI LITERATUR
Authors: Nectaria Putri Pramesti  , Restu Faizah  
Published: March 2024

Sistem Pendukung Keputusan (DSS) memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan kompleks,
terutama dalam pemeliharaan bangunan infrastruktur sipil, dengan memanfaatkan data, model analitik,
dan algoritma. DSS didefinisikan sebagai sistem yang menyediakan informasi, alat analitik, dan
dukungan interaktif melalui komponen utama seperti sistem bahasa, presentasi, pengetahuan, dan
pemrosesan masalah. Penelitian terbaru fokus pada penerapan DSS dalam pemeliharaan infrastruktur
sipil, dengan tujuan mengidentifikasi kecenderungan tren, pola dan metode penerapannya. Studi
penerapan DSS dalam pemeliharaan bangunan infrastruktur sipil dilakukan dengan mengumpulkan
artikel penelitian terindeks di Google Scholar, memfokuskan pada jenis infrastruktur tertentu dari tahun
2010 hingga 2023, dan menggunakan kata kunci yang telah ditentukan. Tahap kedua melibatkan analisis
tren dan perkembangan DSS dalam konteks pemeliharaan berdasarkan tipe infrastruktur dan klasifikasi
DSS. Tahap terakhir adalah penyusunan kesimpulan komprehensif dan rekomendasi untuk penelitian
DSS di masa mendatang. Hasil studi literatur menunjukkan tiga fokus utama penggunaan Sistem
Pendukung Keputusan (DSS) dalam pemeliharaan bangunan infrastruktur sipil: model, pengetahuan,
dan data, sebagaimana disimpulkan oleh Hasan dkk (2017). DSS berfokus pada data menjadi yang
paling dominan, diikuti oleh DSS dengan fokus pada model dan pengetahuan. Pemeliharaan jembatan
menjadi fokus utama dalam penelitian DSS, diikuti oleh pemeliharaan jalan, sementara pemeliharaan
railway, irigasi, drainase, dan fasilitas parkir mengalami perkembangan yang lebih lambat. DSS
digunakan dalam berbagai konteks, termasuk evaluasi, prediksi, pemilihan, penjadwalan, dan
optimalisasi, tergantung pada jenis infrastruktur dan masalah yang dihadapi. Ini mencerminkan
kompleksitas dan fleksibilitas DSS dalam mendukung pengambilan keputusan dalam pemeliharaan
bangunan infrastruktur sipil. Penelitian di masa depan diharapkan memperluas aplikasi DSS dalam
berbagai jenis infrastruktur sipil dan mengintegrasikan kecerdasan buatan untuk pendekatan yang lebih
komprehensif.
PERANCANGAN JALUR EVAKUASI DI RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK PURI BUNDA SINGARAJA, BALI
Authors: Dewa Ketut Sudarsana  , Anak Agung Diah Parami Dewi  , Syahrul Ramadhan  
Published: March 2024

Jalur evakuasi berperan penting pada bangunan rumah sakit. Rumah Sakit Ibu dan Anak Puri Bunda
Singaraja belum memiliki jalur evakuasi. Hal tersebut mendorong pihak rumah sakit untuk memiliki
Jalur evakuasi yang sesuai dengan standar dan kebijakan akreditasi rumah sakit serta pedoman saat
terjadi bencana. Tujuan dari perancangan ini untuk merencanakan jalur evakuasi terpendek agar dapat
keluar dari dalam gedung dengan cepat dan mempermudah dalam mengevakuasi orang-orang yang
masih berada di dalam Gedung RS tersebut. Jalur evakuasi adalah jalur penyelamatan yang dirancang
khusus yang berperan untuk menghubungkan semua area ke lokasi yang aman sebagai tempat
berkumpulnya semua orang yang sedang beraktivitas atau berada di lokasi tersebut. Perancangan jalur
evakuasi dengan menentukan lintasan terpendek menuju titik berkumpul (assembly point) yang
memperhitungkan alternatif jalur evakuasi yang dapat dilalui. Jarak yang terpendek merupakan jalur
tercepat menuju titik berkumpul (assembly point). Metode perancangan yang digunakan ialah Algoritma
Floyd-Warshall. Hasil perancangan menunjukkan bahwa dalam Gedung RS tersebut terdapat 134 ruang
yang memiliki lintasan terpendek, yaitu 88 ruang bergerak ke titik berkumpul disebelah barat pada lantai
basemen, dan 46 ruang bergerak menuju titik kumpul sebelah timur pada lantai 1. Terdapat 2 alternatif
titik berkumpul yang berada pada sebelah barat dengan luas 80 m2 , dan di sebelah timur dengan luas
130 m2 . Sehingga diperlukan 65 buah tanda arah evakuasi yang ditempatkan sepanjang jalur evakuasi,
dan 2 buah tanda titik berkumpul yang ditempatkan pada area titik berkumpul.
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RANTAI PASOK MATERIAL KONSTRUKSI GEDUNG DI KOTA PALU
Authors: Mastura Labombang  , Musdalifah  
Published: March 2024

Dalam proyek konstruksi terkhusus pada konstruksi gedung terkadang mengalami keterlambatan waktu
penyelesaian. Hal ini seperti telah menjadi lumrah pada pelaksanaan proyek konstruksi. Tujuan dalam
penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor dominan apa saja yang mempengaruhi rantai pasok material
konstruksi gedung di Kota Palu dan bagaimanakah korelasi antar faktor. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode statistik deskriptif dengan menyebarkan kuesioner kepada responden.
Teknik pengolahan data yang digunakan adalah Statistik Deskriptif, Pengujian Reliabilitas, Relative
Rank Indeks (RRI) dan Korelasi Spearman’s Rho. Rantai pasok material konstruksi gedung di Kota
Palu dipengaruhi oleh 5 faktor dominan dengan tingkat keandalan nilai RRI 0,866-0,966. Lima faktor
tersebut adalah: 1) Penundaan pengiriman material karena keterbatasan stok material; 2) Tertundanya
pemesanan material karena kurangnya informasi akan material terpasang dalam kegiatan konstruksi dari
keterlambatan dalam menyerahkan gambar kerja (shop drawing); 3) Kemampuan personil logistik di
lapangan dalam memberi informasi, 4) Keterlambatan material karena kendala produksi di pabrik; 5)
Pemesanan ulang material karena kerusakan atau kehilangan material di gudang penyimpanan. Faktor
yang saling berkorelasi yaitu; 1) (F3) berkorelasi dengan (F2). 2) (F1) berkorelasi dengan (F6). 3) (F1)
berkorelasi dengan (F5).
Superior effect of intravenous anti‐D compared with IV gammaglobulin in the treatment of HIV‐thrombocytopenia: Results of a small, randomized prospective comparison
Authors: Scaradavou Andromachi , Cunningham‐Rundles Susanna , Ho John L. , Folman Claudia , Doo Howard , Bussel James B. 
Published: December 2006

AbstractThis small, prospective, randomized study compared increases in platelet counts and duration of response after intravenous gammaglobulin (IVIG) and IV anti‐D in patients with HIV‐related thrombocytopenia (HIV‐TP). Nine Rh+, nonsplenectomized HIV‐positive patients with thrombocytopenia were treated sequentially, in random order, with IVIG and IV anti‐D in a cross over design, receiving each therapy for 3 months. Peak platelet counts and duration of effect after each treatment were compared. In addition, viral load measurements and CD4 counts were followed serially, as well as thrombopoietin levels. IV anti‐D resulted in a mean peak platelet count of 77 x 109/L compared to only 29 x 109/L after IVIG (P = 0.07). The mean duration of response was significantly longer in patients treated with anti‐D (41 days) compared to IVIG (19 days, P = 0.01). No consistent changes were seen in the CD4 counts or viral load measurements as a result of either therapy. Thrombopoietin levels were normal in all patients despite often severe thrombocytopenia. Anti‐D was more efficacious than IVIG for the treatment of HIV‐TP, confirming and extending previous results. Anti‐D should be the first line therapy in HIV‐positive, Rh+ patients, when antiretroviral agents are not indicated, not effective, or there is an urgent need to increase the platelet count. Am. J. Hematol. 82: 2007. © 2006 Wiley‐Liss, Inc.
Hb J Meerut, a fast‐moving hemoglobin—a study of seven cases from India and a review of literature
Authors: Srinivas Upendra , Mahapatra Manoranjan , Pati H.P. 
Published: December 2006

AbstractFast‐moving hemoglobins (FMH) are rare abnormal hemoglobin variants which migrate anodal to hemoglobin A on alkaline agarose gel electrophoresis. Only five cases of Hb J Meerut, an α variant FMH, have been reported so far. We here report seven cases. Am. J. Hematol. 82: 2007. © 2006 Wiley‐Liss, Inc.
Carpal tunnel syndrome in male visual display terminal (VDT) workers
Authors: Hou Wen‐Hsuan , Hsu Jin‐Huei , Lin Ching‐Hua , Liang Huey‐Wen 
Published: December 2006

AbstractBackgroundThe association between working at a video display terminal (VDT) and development of carpal tunnel syndrome (CTS) is not well‐established. The study surveyed the prevalence of CTS symptoms, explored the risk factors and evaluated the clinical application of hand diagrams, physical tests and electrodiagnosis among male VDT workers.MethodsA cross‐sectional study was performed in an information and communication technology company. Three‐forty questionnaires were completed and 82 volunteers participated in the physical examination and nerve conduction study. The personal and occupational risk factors for CTS were analyzed.ResultsThe prevalence of CTS symptoms was 3.8% among 340 subjects, while prolonged median motor distal latency (>4.2 msec) was disclosed in 3.7% of a subgroup receiving examination. Classic/probable CTS symptoms was associated with high body mass index (>28 kg/m2, odds ratio = 4.1, P = 0.029) and moderate job seniority (3–5 years, odds ratio = 4.6, P = 0.023). Prolonged median motor distal latency was associated with older age (>35 years old). We did not observe correlation between CTS symptoms, abnormal NCS, positive Tinel's sign or Phalen's test.ConclusionThe prevalence of CTS symptoms was not high among the group of male VDT workers studied. Job seniority, but not specific tasks, was associated with CTS symptoms. More reliable and valid methods to quantify the ergonomic exposure are needed to establish the association of VDT tasks and CTS. Am. J. Ind. Med. 50:1–7, 2007. © 2006 Wiley‐Liss, Inc.
The 2nd ADAO Asbestos Conference
Authors: Kazan‐Allen Laurie 
Published: December 2006

AbstractOn National Asbestos Awareness Day 2006, a conference was held at Mount Sinai, the home ground of Dr. Irving J. Selikoff, who, more than any other single individual, started the debate about occupational hazards in the U.S. Four decades after the pioneering conference on the Biological Effects of Asbestos was organized by Drs. Selikoff and Churg, asbestos victims and their relatives, public health campaigners, medical professionals, journalists and community representatives convened in New York City to assess the progress that had been made in raising public, professional and political awareness of asbestos‐related diseases. The report which follows conveys the substance of their presentations and highlights key issues which were discussed. Am. J. Ind. Med. 50:52–62, 2007. © 2006 Wiley‐Liss, Inc.
Radiographic readings for asbestosis: Misuse of science—validation of the ILO classification
Authors: Miller Albert 
Published: December 2006

AbstractBackgroundRadiographic readings for pneumoconiosis (both asbestosis and silicosis), even those using the International Labour Office (ILO) Classification, have received widespread negative coverage in the media and strong judicial rebuke.MethodsThe medical literature over the past 90 years was reviewed for the relationships between radiographic severity (standardized as the ILO profusion score) and indices of exposure to silica or asbestos, tissue burden of silica particles or asbestos fibers, histologic fibrosis, various measurements of pulmonary function and mortality.ResultsEvidence from many different disciplines has demonstrated that the ILO profusion score correlates with occupational exposure, dust burden in the lung, histologic fibrosis and, more recently, with physiologic impairment and mortality.ConclusionsThe ILO Classification has therefore been validated as a scientific tool. Its fraudulent misuse by “hired‐gun” physicians, attorneys and elements of the compensation system to falsify claims of asbestosis and/or silicosis (often in the same claimant) must be condemned. Am. J. Ind. Med. 50:63–67, 2007. © 2006 Wiley‐Liss, Inc.
Global estimates of fatal work‐related diseases
Authors: Hämäläinen Päivi , Takala Jukka , Saarela Kaija Leena 
Published: December 2006

AbstractBackgroundWork‐related mortality is a relatively new concept which aims to widen occupational health and safety; to take into account not only recognized fatal occupational accidents and diseases but also other work‐related deaths. Few countries in the world have a register for work‐related diseases.MethodsEstimates are calculated using baseline world mortality scenarios of all diseases for the year 2000 and attributable fractions made for work‐related diseases in Finland, as adjusted.ResultsIt is estimated that about 2 million work‐related deaths take place annually. Men suffer two thirds of those deaths. The biggest groups of work‐related diseases are cancers, circulatory diseases and communicable diseases.ConclusionsInformation about work‐related diseases is needed for prevention, as people in developed countries are working longer, and the age of retirement is being raised in many countries. As a result, workers are being exposed to different kinds of substances and working conditions for a longer time. In developing countries, work exposures may already start in infancy. Due to industrialization, workers in developing countries are facing new conditions with a lack of relevant knowledge and skills. With the help of information, nations can direct resources and skills for appropriate purposes such as regulatory measures on health and safety at work. Am. J. Ind. Med. 50:28–41, 2007. © 2006 Wiley‐Liss, Inc.