ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ КОМПЛЕКСАМИ МАШИН
Authors: Масленников В.А. , Канен М.Г.Ф. 
Published: October 2024

Основными вопросами организации, решаемыми при создании проектов производства работ (ППР) в строительстве, являются определение или уточнение продолжительности их выполнения, качественного и количественного составов исполнителей (машин или строительных рабочих), а также режима их использования в течение суток. При решении данных задач в настоящее время применяется детерминированный подход, в соответствии с которым продолжительность труда определяется исходя из его объёма, нормативной производительности и количества исполнителей, а также режима их работы в течение суток. Вместе с тем вследствие специфических особенностей строительного производства на его процессы оказывает влияние большое количество различных факторов: климатические условия региона, качество материально-технического обеспечения процессов, уровень организации и управления. Причём управление как целенаправленное воздействие на коллективы людей для организации и координации их деятельности в процессе производства не всегда отвечает современным требованиям. Из-за влияния на процессы строительного производства большого количества случайных внешних и внутренних факторов практически регулярно возникает несоответствие между плановой и фактической продолжительностью строительно-монтажных и других видов деятельности, что, как правило, приводит к изменению сроков возведения объектов, снижению качества и повышению себестоимости. Следовательно, учёт влияния случайных факторов на продолжительность выполнения строительных работ является необходимым условием повышения качества проектирования их организации. Решение этого вопроса особенно важно при планировании организации процессов, выполняемых группами машин различного технологического назначения, то есть комплексами. В данном случае наряду с уже указанными факторами появляются дополнительные, обусловленные взаимодействием различных групп машин, имеющих случайную продолжительность цикла выполнения работ и производительность. Следовательно, для решения вопроса проектирования организации подобной деятельности необходимо использовать вероятностный подход. В статье представлены результаты теоретических исследований по обоснованию метода проектирования организации строительных работ, выполняемых комплексами машин, в основе создания которого лежат положения и математический аппарат теории массового обслуживания (ТМО). Предложены математические модели для обоснования продолжительности выполнения работ, выбора типоразмеров, определения количественных составов и режимов использования ведущих и обслуживающих машин комплекса.
When implementing construction projects, the organization's main problems to be solved include determining the duration of their performance, qualitative and quantitative composition of performers (machines or construction workers), as well as their workload during the day. Currently, these jobs are solved using a deterministic approach, where the time required to complete a task is calculated based on its volume, standard productivity, the number of performers, their workload during the day, and other factors. The quality of the materials and technical assistance used in the processes, the level of organisation and administration, and the region's climate are only a few of the numerous variables that have an impact on the building production process. The management, having a deliberate impact on groups of people to organise and coordinate their actions during the manufacturing process, does not always meet current standards. Due to the influence of a large number of random external and internal factors on the processes of construction production, there is almost regularly a discrepancy between the estimated and actual duration of construction and installation and other types of work, which, as a rule, leads to a change in the timing of the construction, a decrease in quality and an increase in cost. In order to improve the quality of their organization's design, it is therefore important that the impact of random elements on the time required for construction be taken into account. The answer to this problem is crucial for organising the work done by teams of machines for various technical applications, or complexes. Due to the interaction of diverse groups of machines with a random work cycle length and productivity, extra elements in this scenario occur in addition to those already described. Therefore, to solve the issue of designing the organization of such work, it is necessary to use a probabilistic approach. The theory of queuing and its mathematical implications were used to build a method of planning the organisation of construction works carried out by machine complexes. The paper offers theoretical findings which support this approach. Mathematical models have been developed to justify the duration of work, the choice of standard measurements, calculation of quantitative compositions and modes to be used in the leading and servicing machines of the complex.