BIM-Technologies for Monitoring and Dynamic Adjustment of the Implementation of the Construction Calendar Plan
Authors: Е. П. Горбанева, , А. В. Мищенко, 
Published: December 2022

Постановка задачи. Предметом исследования являются информационные модели полного жизненного цикла проекта в секторе архитектуры, проектирования, строительства и эксплуатации зданий и сооружений. Цель исследования состоит в построении модели, реализующей прогнозирование хода выполнении календарного плана и оптимизирующей управленческие решения, направленные на минимизацию негативных последствий внешних стохастических воздействий. Результаты. Построена информационная модель строительства, основанная на векторном описании базовых структур, выполнено иерархическое построение производных структур. Все структуры модели разделены на статические и динамические компоненты. На основе информационной модели сформулированы оптимальные алгоритмы мониторинга реализации календарного плана и оптимизации управленческих решений в условиях внешних стохастических воздействий. Получены динамические индексы, позволяющие оптимизировать как стратегические, так и оперативные управленческие решения. Определена оптимальная по соотношению «затраты - отдача» частота мониторинга. Выполнена программная реализация предложенных в работе алгоритмов в оболочке системы управления реляционными базами данных. Выводы. Результаты исследования позволяют сделать вывод, что в условиях внешних стохастических воздействий информационные технологии значительно упрощают динамический мониторинг выполнения календарного плана хода строительства и выработку управленческих решений. Внедрение векторного описания информационной модели полного жизненного цикла в практику строительной отрасли позволяет оптимизировать как локальные модели, так и механизмы взаимодействия участников проекта.

Statement of the problem. The subject of the research is information models of a complete life project in the sector of architecture, design, construction and operation of buildings and structures. The purpose of the study is to build a model that implements the forecasting of the progress of the calendar plan and optimizes management decisions aimed at minimizing the negative consequences of external stochastic impacts. Results. An information model of construction based on a vector description of basic structures and hierarchical construction of derived structures is constructed. All the model structures are divided into static and dynamic components. Based on the information model, optimal algorithms for monitoring the implementation of the calendar plan and optimizing management decisions in the conditions of external stochastic influences are formulated. Dynamic indexes are obtained that allow optimizing both strategic and operational management decisions. The optimal monitoring frequency in terms of the cost/return ratio has been determined. The software implementation of the algorithms proposed in the work in the shell of the relational database management system has been performed. Conclusions. The results of the study allow us to conclude that in the conditions of external stochastic impacts, information technologies significantly simplify the dynamic monitoring of the implementation of the construction schedule and the development of management decisions. The introduction of a vector description of the information model of the full life cycle into the practice of the construction industry makes it possible to optimize both local models and mechanisms of interaction between project participants.