Влияние контролирующих факторов на процесс управления рисками при строительстве ЦОД
Authors: Дмитриев А.П. 
Published: December 2024

Статья посвящена углубленному анализу влияния различных факторов на процесс управления рисками при строительстве центров обработки данных (ЦОД). Подчеркивается, что специфика объектов и их тесная интеграция с IT-инфраструктурой значительно усугубляют традиционные риски, характерные для строительной отрасли, включая риски, связанные с местоположением, сроками выполнения работ и качеством, а также риски природных катаклизмов. Отмечается, что проектировщики и операторы ЦОД обязаны учитывать эти аспекты на ранних этапах проектирования, чтобы минимизировать потенциальные негативные последствия и обеспечить успешное завершение проекта. Помимо общих рисков, влияют и различные контролирующие факторы, такие как нормативно-правовое регулирование, институциональные ограничения, технологические стандарты, экологические нормы и изменения в экономической политике. Описано влияние каждого из этих факторов на проект строительства ЦОД, включая потенциальные штрафы, возможность приостановки работ и негативное воздействие на окружающую среду. Делается акцент на взаимосвязи и кумулятивном эффекте рисков, что требует от управленцев разработки комплексных стратегий управления. Предлагается использовать методы финансового и рискового анализа, индексы оценки латентных факторов, а также современные технологии, такие как машинное обучение и метод анализа иерархий (AHP), для минимизации потерь. Дополнительно рассматриваются опционы как инструмент повышения рентабельности и обеспечения успешной реализации проектов строительства ЦОД.

The article is devoted to an in-depth analysis of the impact of various factors on the risk management process during the construction of data centers (data centers). It is emphasized that the specifics of the facilities and their close integration with the IT infrastructure significantly exacerbate the traditional risks characteristic of the construction industry, including risks related to location, deadlines and quality, as well as the risks of natural disasters. It is noted that designers and data center operators are required to take these aspects into account at the early stages of design in order to minimize potential negative consequences and ensure the successful completion of the project. In addition to the general risks, various controlling factors such as regulatory regulation, institutional constraints, technological standards, environmental regulations and changes in economic policy also affect. The impact of each of these factors on the data center construction project is described, including potential fines, the possibility of suspension of work and negative environmental impact. The emphasis is on the relationship and cumulative effect of risks, which requires managers to develop comprehensive management strategies. It is proposed to use methods of financial and risk analysis, indices for evaluating latent factors, as well as modern technologies such as machine learning and the hierarchy analysis method (AHP) to minimize losses. Additionally, options are considered as a tool to increase profitability and ensure the successful implementation of data center construction projects.