The model for developing the schedule for a project to counteract criminal threats of a preventive type
Authors: Жирнов А.А. 
Published: July 2024

В статье рассмотрены возможности применения проектного подхода к управлению профилактической деятельностью подразделений уголовного розыска. Актуализирована задача построения модели разработки расписания проекта противодействия криминальным угрозам профилактического типа. Перечислены особенности задачи разработки расписания в данной предметной области, не позволяющие использовать существующие модели разработки расписания проекта. Одной из них является определение видов и количества работ (профилактических мероприятий), которые потенциально окажут большее воздействие на уровень криминальных угроз с учетом сезонных колебаний уровней данных криминальных угроз и возможного снижения эффективности данных работ. Определены основные параметры проекта данного типа, требуемые для построения модели разработки расписания, позволяющие сформулировать задачу разработки расписания. Для решения данной задачи предложена математическая модель целочисленного программирования с максимизацией целевой функции, характеризующей ожидаемый эффект от реализации проекта данного типа. Приведены результаты вычислительного примера решения задачи по предложенной модели. Отмечены возможные ограничения в применении данной модели на практике, вызванные вычислительной сложностью задач такого класса. Предложены возможные подходы к их нивелированию, разработке которых могут быть посвящены последующие исследования. По мнению автора, применение предложенной модели разработки расписания проекта позволит планировать и осуществлять профилактическую деятельность более эффективно.

The paper examines the capabilities of the project-based approach applied to the management of preventive activities of criminal investigation units. The problem of constructing a model for developing the schedule of a project to counteract criminal threats of a preventive type is underscored. The features of schedule development problem in this subject area that do not allow using existing models of project schedule development are listed. One of them implies determining types and number of preventive measures which will potentially have a greater impact on the level of criminal threats with consideration to seasonal fluctuations in the levels of these criminal threats and possible reduction in the effectiveness of the activities to curb them. The main parameters of this type of project are defined, which are required for building a schedule development model, making it possible to formulate the problem of developing its schedule. To solve this problem, a mathematical model of integer programming is proposed with the maximization of the objective function characterizing the expected implementation effect of this type of project. The results of a computational example of solving the problem according to the proposed model are presented. Possible limitations in the practical application of this model caused by the computational complexity of problems of this class are noted. Possible approaches to their leveling are proposed, the development of which can be studied in subsequent research. The author suggests that the application of the suggested model for project schedule development will increase the efficiency of such preventive measures.