ANALISIS DAN RESPON RISIKO PADA PROYEK KONSTRUKSI GEDUNG
Authors: Sopiyah Yayah , Salimah A’isyah 
Published: February 2021

Abstract  High-rise Building construction projects can be said as high-risk projects, this is based on the construction process which usually takes a long time and is complex, so that it can cause uncertainties that create various risks. Risk is a combination of the probability of an event and the impact of that event. The impact of risks can affect productivity, quality and project cost budgets. The purpose of this study is to identify the risks that occur in the magnitude of the influence on building construction projects and analyze the risk responses that occur at building construction projects. In this research, risk analysis, risk identification and risk response carried out at two different building construction projects with two different contractors. Risk identification carried out by conducting a literature study, assessing the frequency / probability of risk and assessing the impact of risks using the Severity Index, identifying risks using the Probability Impact Matrix. From the results of the analysis it has been concluded that there is one risk variable that is included in the large category, the risk variable is the "estimated time error". The risk response discussed is to the estimated time error, design changes and changes in the schedule of work implementation. Large percentage of risk variables, which affect the performance or implementation of construction projects is the estimated time error of 67.8%, a change in design: of 23.9% and changes in the work implementation schedule of : 8.3%.Keywords : risk, risk response, building construction projectsAbstrak Proyek konstruksi gedung bertingkat dapat dikatakan sebagai proyek yang berisiko tinggi, hal ini didasari pada proses konstruksi yang biasanya memakan waktu cukup lama dan kompleks sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian yang memunculkan berbagai risiko. Risiko merupakan kombinasi dari probabilitas suatu kejadian dan dampak dari kejadian tersebut. Dampak risiko dapat mempengaruhi produktivitas, kualitas dan anggaran biaya proyek. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi risiko-risiko yang terjadi dan besarnya pengaruh pada proyek konstruksi gedung dan menganalisis respon risiko yang terjadi pada proyek konstruksi gedung. Pada penelitian ini akan dilakukan analisis risiko, identifikasi risiko dan respon risiko pada dua proyek konstruksi gedung yang berbeda dengan dua kontraktor yang berbeda. Identifikasi risiko yang dilakukan adalah dengan melakukan studi literatur, penilaian frekuensi/probabilitas risiko dan penilaian dampak risiko menggunakan Severity Index sedangkan untuk identifikasi risiko menggunakan Probability Impact Matrix. Dari hasil analisis yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa terdapat satu variabel risiko yang termasuk kategori besar, variabel risiko itu adalah “kesalahan estimasi waktu”. Respon risiko yang dibahas adalah kepada kesalahan estimasi waktu, adanya perubahan desain dan perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan. Besar presentase variabel risiko, yang berpengaruh terhadap kinerja atau pelaksanaan proyek konstruksi adalah kesalahan estimasi waktu sebesar 67.8%, adanya perubahan desain: 23.9% dan perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan: 8.3%Kata kunci  : analisis risiko, respon risiko, proyek konstruksi gedung