Оценка рисков и эффективности реализации стратегических программ в вопросах долгосрочной деятельности по кондиционированию и захоронению радиоактивных отходов
Authors: Е.Г. Мамчиц 
Published: December 2024

Статья посвящена оценке рисков, влияющих на реализацию государственной программы долгосрочного планирования обращения с радиоактивными отходами и созданием целевой модели отрасли. При решении этой задачи используются инструменты мониторинга и оценки эффективности для достижения целевых индикаторов и ключевых показателей эффективности, а также обеспечения актуальности в течение всего срока реализации. В рамках управления рисками осуществляется описание и анализ всех известных рисков, причин их возникновения, методик воздействия на цели, проводится разработка мер по снижению негативного воздействия различных категорий рисков. Снижение рисков и управление категориями рисков осуществляются на основе качественного и количественного анализа рисков, планирования реагирования на риски. В рамках управления рисками осуществляется описание и анализ всех известных рисков, причин их возникновения, методик воздействия на цели, проводится разработка мер по снижению негативного воздействия различных категорий рисков. Основными целями мониторинга и контроля являются обеспечение эффективности функционирования системы управления реализацией Программы и повышение эффективности деятельности участников реализации Программы по достижению в установленные сроки запланированных показателей в области обращения с РАО и ВЭ ЯРОО. Результаты мониторинга и контроля могут являться основанием для корректировки утвержденных значений индикаторов, корректировки или актуализации Программы. Сформулирован механизм и критерии оценки эффективности.

The article is devoted to assessing the risks affecting the implementation of the state program for long-term planning of radioactive waste management and the creation of a target model for the industry. To achieve this goal, performance monitoring and evaluation tools are used to achieve target indicators and key performance indicators, as well as ensure relevance throughout the implementation period. As part of risk management, a description and analysis of all known risks, the reasons for their occurrence, methods of influencing goals are carried out, and measures are developed to reduce the negative impact of various categories of risks. Risk reduction and risk category management are carried out on the basis of qualitative and quantitative risk analysis and risk response planning. As part of risk management, a description and analysis of all known risks, the reasons for their occurrence, methods of influencing goals are carried out, and measures are developed to reduce the negative impact of various categories of risks. The main goals of monitoring and control are to ensure the effectiveness of the functioning of the Program implementation management system and to increase the efficiency of the activities of participants in the Program implementation in achieving the planned indicators in the field of radioactive waste management and decommissioning of nuclear hazardous waste within the established time frame. The results of monitoring and control may be the basis for adjusting the approved indicator values, adjusting or updating the Program. The mechanism and criteria for evaluating effectiveness are formulated.