Determination of the Duration of Installation Using a Digital Model of the Technological Cycle of a Tower Crane
Authors: Кабанов В.Н. 
Published: March 2024

Постановка задачи. Исходной информацией для разработки рабочей организационно-технологической документации служат количественные значения, установленные проектом (например, продолжительность и грузоподъемность башенного крана). Рекомендации по выбору ведущей машины технологического процесса монтажа сборных железобетонных конструкций (прил. Б СТО НОСТРОЙ 2.7.211-2016) не предусматривают оценку изменения продолжительности технологического цикла в зависимости от высоты монтажного горизонта. Такое упущение неизбежно приводит к увеличению продолжительности производства строительно-монтажных работ. В настоящей работе предполагается, что построение цифровой модели технологического цикла башенного крана для монтажа каждой железобетонной конструкции обеспечит более высокую достоверность вычисления продолжительности производства работ. Также с помощью такой модели можно определить требования к скорости подъема (опускания) башенного крана. Результаты. Сформированы требования к исходным данным, которые необходимы для построения цифровой модели технологического цикла башенного крана при монтаже сборного железобетона. Получена аналитическая зависимость и ее графическая интерпретация для определения продолжительности технологического цикла в зависимости от высоты монтажного горизонта. Выполнено сравнение величины продолжительности, установленной календарным графиком и полученной в результате суммирования продолжительностей каждого технологического цикла башенного крана. Выводы. В рекомендации по выбору башенного крана для монтажа железобетонных конструкций необходимо добавить характеристики, которые описывают скоростной режим перемещения строительной конструкции. Влияние скоростных режимов башенного крана на продолжительность, установленную проектом, целесообразно оценивать при помощи цифровой моли технологического цикла башенного крана. Оценка соответствия скоростных режимов башенного крана должна выполняться на основе сравнения расчетной величины продолжительности производства работ, установленной проектом и суммой продолжительностей каждого технологического цикла башенного крана, полученной в результате применения цифровой модели.

Satement of the problem. The initial information for the development of working organizational and technological documentation is the quantitative values established by the project (for example, the duration and load capacity of a tower crane). Recommendations on the choice of the leading machine of the technological process of installation of precast concrete structures (adj. B STO NOSTROY 2.7.211-2016) do not provide for an assessment of the change in the duration of the technological cycle depending on the height of the installation horizon. Such an omission inevitably leads to an increase in the duration of construction and installation work. In this paper, it is assumed that the construction of a digital model of the technological cycle of a tower crane for the installation of each reinforced concrete structure will provide a higher reliability of calculating the duration of work, and with the help of such a model, it is possible to determine the requirements for the lifting/lowering speed of a tower crane. Results. The requirements for the initial data that are necessary to build a digital model of the technological cycle of a tower crane during the installation of precast concrete are formed. An analytical dependence and its graphical interpretation are obtained to determine the duration of the technological cycle depending on the height of the installation horizon. The comparison of the duration value set by the calendar schedule and obtained as a result of summing the durations of each technological cycle of the tower crane is carried out. Conclusions. In the recommendations for choosing a tower crane for the installation of reinforced concrete structures, it is necessary to add characteristics that describe the high-speed mode of movement of the building structure. The influence of the speed modes of the tower crane on the duration set by the project should be assessed using a digital moth of the technological cycle of the tower crane. The assessment of compliance with the speed modes of the tower crane should be carried out based on a comparison of the estimated duration of the work set by the project and the sum of the durations of each technological cycle of the tower crane obtained as a result of the use of a digital model.