Thông tư số 04 TC/ÐT Hướng dẫn việc lập kế hoạch vốn, chuyển cấp vốn XDCB các công trình đầu tư tập trung thuộc các tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc trung ương quản lý.
Ngày hiệu lực: 1984-02-07
Tình trạng: Còn hiệu lực

BỘ TÀI CHÍNH

Số : 04 TC/ĐT

	

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do - hạnh phúc

------------------------------


	

Hà nội ngày 7 tháng 2 năm 1984

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VIỆC LẬP KẾ HOẠCH VỐN, CHUYỂN CẤP VỐN XDCB

CÁC CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ TẬP TRUNG THUỘC CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ VÀ ĐẶC KHU TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG QUẢN LÝ.

Thi hành Nghị quyết số 138/HĐBT ngày 19/11/1983 của Hội đồng Bộ trưởng về việc cải tiến chế độ phân cấp quản lý Ngân sách cho địa phương, Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập kế hoạch vốn, chuyển cấp vốn XDCB các công trình đầu tư tập trung thuộc các tỉnh, thành phố và đặc khu thuộc Trung ương quản lý.

I/ NGUYÊN TẮC CHUNG

1/ Nguồn vốn để đầu tư XDCB các công trình thuộc địa phương quản lý gồm có:

_ Vốn do Ngân sách Trung ương chuyển về để xây dựng các công trình đầu tư tập trung.

_ Vốn thuộc Ngân sách địa phương huy động để đầu tư xây dựng các công trình do địa phương tự bố trí. Các nguồn vốn trên đây phải được kế hoạch hóa và sử dụng đúng mục đích theo đúng chế độ quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản của Nhà nước đã ban hành.

2/ Vốn đầu tư xây dựng cơ bản của Trung ương chuyển về cho các địa phương để xây dựng các công trình thuộc địa phương quản lý nhằm tăng cường tiềm lực kinh tế và giải quyết các nhu cầu phát triển văn hóa xã hội của tỉnh, thành phố theo kế hoạch của Nhà nước. Nguồn vốn này do UBND địa phương quản lý và sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả.

3/ Điều kiện cấp phát cho các công trình do địa phương quản lý thuộc nguồn vốn đầu tư XDCB tập trung.

_ Công trình đã được ghi vào kế hoạch đầu tư XDCB tập trung của Nhà nước; thực hiện đúng trình tự ghi trong điều lệ quản lý XDCB (có luận chứng kinh tế kỹ thuật, thiết kế, dự toán... được cấp có thẩm quyền phê duyệt) và đảm bảo cân đối được vật tư xây dựng bằng nguồn cung cấp đã ghi trong chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước và khai thác vật liệu tại chỗ của địa phương.

_ Phải chấp hành đúng các quy định của Nhà nước về kỷ luật tài chính, chính sách giá cả, tiền lương, tiền thưởng và về chế độ quản lý đầu tư XDCB.

4/ Việc cấp phát, cho vay và thanh toán trong đầu tư XDCB phải theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

II/ LẬP KẾ HOẠCH VỐN, CHUYỂN VỐN VÀ CẤP VỐN ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TRÌNH THUỘC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ XDCB TẬP TRUNG DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ.

1/ Hàng năm căn cứ vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và khả năng các mặt cân đối đảm bảo cho tiến độ xây dựng của địa phương, UBND tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc Trung ương lập kế hoạch đầu tư XDCB và kế hoạch vốn cấp phát cho các công trình đầu tư XDCB tập trung của địa phương trình Hội đồng Bộ trưởng đồng kính gửi các cơ quan trung ương (Ủy ban KHNN, Bộ Tài chính, Ngân hàng đầu tư và xây dựng).

2/ Kế hoạch vốn cấp phát và đầu tư XDCB đối với các công trình đầu tư tập trung thuộc địa phương quản lý gồm:

_ Vốn cấp phát thanh toán cho sản phẩm XDCB hoàn thành

_ Vốn chuẩn bị đầu tư

_ Vốn mua sắm thiết bị bao gồm vốn thiết bị đưa vào lắp đặt hoàn thành trong năm và vốn thiết bị cho những năm sau.

_ Vốn chi kiến thiết cơ bản khác

(Theo mẫu đính kèm)

Các bộ phận vốn kế hoạch trên được lập cho từng công trình (công trình mới khởi công trong năm kế hoạch, công trình chuyển tiếp, công trình trên và dưới hạn ngạch theo thứ tự ưu tiên), kế hoạch cả năm có chia theo quý, cá công trình cần phân theo ngành (Sở) và có biểu tổng hợp chung.

3/ Kế hoạch vốn cấp phát thanh toán cho sản phẩm XDCB hoàn thành được lập đối với các công trình đầu tư tập trung thuộc địa phương quản lý theo đúng nội dung và trình tự quy định tại thông tư số 25 - TC/ĐT ngày 7/9/1983 của Bộ Tài chính.

4/ Căn cứ vào kế hoạch khối lượng đầu tư XDCB tập trung hàng năm đã được Hội đồng Bộ trưởng phê duyệt, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố lập kế hoạch vốn đầu tư XDCB tập trung của tỉnh, thành phố gửi Bộ Tài chính. Bộ Tài chính kiểm tra và xác định tổng mức vốn đầu tư XDCB trong năm kế hoạch cho từng địa phương.

5/ Hàng tháng và hàng quý căn cứ kế hoạch tiến độ xây dựng và bàn giao sản phẩm XDCB hoàn thành đưa vào sử dụng của từng địa phương và dựa vào kế hoạch vốn cấp phát đầu tư XDCB năm đã thông báo, Bộ Tài chính thông báo tạm ứng mức vốn chuyển về cho Sở tài chính, có chia theo từng công trình (công trình chuyển tếp, công trình mới khởi công, công trình trọng điểm, công trình quan trọng và các loại công trình xây dựng khác), theo từng loại vốn (vốn cấp phát thanh toán sản phẩm XDCB hoàn thành, vốn chuẩn bị đầu tư, vốn chuẩn bị thiết bị, vốn kiến thiết cơ bản khác...) và chuyển vốn vào tài khoản số 795 04 của Ngân sách Trung ương mở ở Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố.

Sở Tài chính căn cứ vào tiến độ xây dựng và kế hoạch thanh toán sản phẩm XDCB hoàn thành, tiến độ tạm ứng chi cho KTCB khác, vốn mua sắm thiết bị, vốn chuẩn bị đầu tư... Trích tài khoản tạm ứng của Ngân sách Trung ương chuyển về (để ở tài khoản số 705 04 gửi tại ngân hàng Nhà nước) chuyển sang ngân hàng đầu tư và xây dựng để cấp phát thanh toán và tạm ứng (cho vay) theo đúng các quy định của Nhà nước; đồng thời ghi thu vào ngân sách địa phương (thu - điều chỉnh) khoản 92 hạng 1 của mục lục ngân sách (sẽ có hướng dẫn sửa đổi mục lục ngân sách sau).

Cuối mỗi quý và năm, căn cứ vào số thực tế theo báo cáo kế toán của Ngân hàng đầu tư và xây dựng đã cấp phát thanh toán, tạm ứng (cho vay), Sở Tài chính ghi vào ngân sách địa phương theo đúng loại, khoản, hạng của mục lục Ngân sách Nhà nước.

Cuối năm số tiền còn lại ở tài khoản 795 04 tại Chi nhánh ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố được chuyển nộp về ngân sách trung ương. Số vốn còn lại chưa chi hết tại ngân hàng đầu tư và xây dựng tỉnh, thành phố được coi là khoản chênh lệch thu chi của Ngân sách địa phương, còn gửi tại Ngân hàng đầu tư và xây dựng được chuyển sang năm sau để tiếp tục cấp phát thanh toán cho các công trình được ghi vào kế hoạch đầu tư XDCB tập trung của tỉnh, thành phố và tính trừ vào kế hoạch chuyển vốn đầu tư năm sau.

Sở Tài chính và Ngân hàng đầu tư XD tỉnh, thành phố chỉ được phép cấp vốn thanh toán cho các công trình đã ghi trong kế hoạch XDCB tập trung và trong phạm vi mức vốn được duyệt.

Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố và đặc khu được điều hòa kế hoạch sử dụng vốn trong năm giữa các công trình trên hạn ngạch và các công trình quan trọng với nhau trong phạm vi mức vốn được ngân sách trung ương chuyển về cho các công trình đó nhưng phải báo cáo cho Bộ Tài chính biết, không được điều hòa vốn của công trình trên hạn ngạch cho các công trình dưới hạn ngạch hoặc để làm các công trình ngoài kế hoạch XDCB tập trung.

III/ THANH QUYẾT TOÁN VỐN GIỮA TRUNG ƯƠNG VÀ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, GIỮA CƠ QUAN TÀI CHÍNH VÀ NGÂN HÀNG 

1/ Vào tháng đầu của mỗi quý trong năm, UBND tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc trung ương báo cáo cho Bộ Tài chính về tình hình quản lý sử dụng vốn đầu tư XDCB tập trung do Ngân sách trung ương chuyển về.

2/ Chậm nhất hết ngày 31/3 năm sau, UBND tỉnh, thành phố và đặc khu gửi cho Bộ Tài chính bản quyết toán toàn bộ số vốn đầu tư XDCB tập trung của năm trước do Ngân sách trung ương chuyển về để xây dựng các công trình do địa phương quản lý.

Báo cáo quyết toán nêu rõ: số vốn đã nhận được do Ngân sách trung ương chuyển về; số vốn địa phương đã sử dụng cấp phát thanh toán và tạm ứng (cho vay) đối với từng loại (cấp vốn thanh toán cho sản phẩm XDCB hoàn thành; vốn chuẩn bị đầu tư; vốn chuẩn bị thiếtt bị; vốn kiến thiết cơ bản khác) và phân tích từng công trình theo cơ cấu vốn (xây lắp, thiết bị, KTCB khác) theo đúng biểu mẫu và có kèm theo bản thuyết minh đánh giá tình hình thực hiện và quản lý vốn đầu tư XDCB.

3/ Việc thanh toán quyêt toán giữa cơ quan tài chính và ngân hàng đầu tư XDCB được thực hiện theo quy định về chuyển vốn và thanh toán vốn giữa hai hệ thống tài chính và ngân hàng.

iv/ diều khoản thi hành

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký và được áp dụng đối với những công trình ghi trong kế hoạch đầu tư XDCB của Nhà nước. Đối với khối lượng XDCB hoàn thành từ 3/12/1983 về trước do Ngân sách địa phương thanh toán.

Các quy định về chuyển vốn, cấp phát vốn đầu tư XDCB địa phương ban hành trước đây trái với thông tư này đều không còn hiệu lực.

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc hoặc chưa thật phù hợp, đề nghị các tỉnh, thành phố và đặc khu phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu bổ sung kịp thời./.

Nơi gửi:

- UBND tỉnh, thành phố

- Các Sở tài chính

- Các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng đầu tư

- Các Vụ tài chính trong Bộ

- Lưu VP tổng hợp, Văn thư Bộ

	

KT/ BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

THỨ TRƯỞNG

Lý Tài Luận

UBND Tỉnh ....

Sở Tài chính ....

Số:

	

KẾ HOẠCH VỐN XDCB CÁC CÔNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG DO NSTW ĐẦU TƯ NĂM 1984

(Năm chia quý, quý chia tháng)

	

Mẫu số 01-TH

Ngày gửi:




Công trình

	

 Nguồn vốn

	

KH khối lượng xây dựng cơ bản được duyệtK.H vốn cấp phát thanh toán XDCB h. thànhKH vốn vay, tạm ứng trong XDCB

Vốn kỳ KH trước chuyển sang KH vốn chuyển




 

	

 

	

TS XL TBTS XL TBChuẩn bịkhácChuẩn bị đầu tư Tổng sốTrong đóTổng sốChia




 

	

 

	

 Năm nay Năm sauCho vay Tạm ứngCho vay Tạm ứngVốn SP XDCB hoàn thànhVốn vay tạm ứngThanh toán SP XDCB hoàn thành




 

	

 

	

 TS XLTB




 

	

1

	

234567891011121314151617 181920




Tổng số

Công trình NS

Công trình TD

A. Trên hạn ngạch

I. Sở

1/ Công trình cụ thể

2/...

3/....

B. Dưới hạn ngạch

	

 

	

 

 




 

(tiếp)

cấp kỳ này

	

Ghi chú




ra

	

 




Cho vay, tạm ứng

	

 




T.bị

	

KTCB khácChi đầu tư




Cho năm nay

	

Cho năm sauCho vayTạm ứngCho vayTạm ứng




21

	

222324252627




 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

 

 

 

Ngày .......  tháng  ..........  năm ........




Người lập biểu

Ký tênTrưởng phòng phụ trách

Ký tênThủ trưởng đơn vị

Ký tên, đóng dấu




 

UBND tỉnh, TP

Sở Tài chính:.....

Số .....

	

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN XDCB DO NSTW CHUYỂN CẤP

Năm ....  (chia quý)

	

Mẫu số 02-TH

Ngày gửi

Đơn vị: 1000 đ




 

	

Vốn kỳ KH trước chuyển sang

	

Vốn cấp phát thanh toán SP XDCB hoàn thànhVốn vay, tạm ứng vềVốn thừa chuyển kỳ sau




 

	

Cấp thanh toán sản phẩm XDCB hoàn thành

	

Vốn vay TWĐã nhận

Đã sử dụng

Mua sắm thiết bị KTCB khác

Chuẩn bị đầu tư

Cấp thanh toán SP XDCB hoàn thànhVốn vay tạm ứng

Ghi chú




 

	

 

	

Cho vay Tạm ứng TS XL TB TS XL CBNhậnSử dụngNhậnSử dụngNhậnSử dụngCho vayTạm ứng




 

	

1

	

23456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2122232525




Tổng số

A. Công trình trên hạn ngạch

I./ Sở ...

1. Công trình ....

2. Ghi cụ thể

3.

B. Công trình dứoi hạn ngạch

I/ Sở ...

1. Công trình cụ thể

	

 

	

 

 

 

 

Người lập biểu

Ký tên

	

 

Trưởng phòng tài chính XD

Ký tên

	

.... Ngày ..... tháng ..... năm 198....

Thủ trưởng đơn vị

Ký tên, đóng dấu