Quyết định số 99/TTg Về định hướng dài hạn và kế hoạch 5 năm 1996-2000 đối với việc phát triển thuỷ lợi, giao thông và xây dựng nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Ngày hiệu lực: 1996-02-09
Tình trạng: Còn hiệu lực

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


	
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: 99/TTg	Ngày 9 tháng 2 năm 1996

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về định hướng dài hạn và kế hoạch 5 năm 1996-2000 đối với việc phát triển thuỷ lợi, giao thông và xây dựng nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Theo đề nghị của Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Định hướng dài hạn và kế hoạch 5 năm 1996-2000 về phát triển thuỷ lợi, giao thông, xây dựng nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long nhằm ổn định đời sồng nhân dân, phát triển sản xuất toàn diện, xây dựng nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long theo hướng công nghiệp hoá và hiện đại hoá, góp phần bảo đảm an toàn lương thực quốc gia, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn.

I. THUỶ LỢI .

Công tác thuỷ lợi vùng đồng bằng sông Cửu Long phải nhằm sử dụng và khai thác triệt để và hợp lý nhất nguồn nước sông Mê Kông là tài nguyên thiên nhiên to lớn và rất quý giá, đồng thời phải có biện pháp hạn chế tối đa tác hại do lũ lụt gây ra.
Từng bước hình thành hệ thống thuỷ lợi hoàn chỉnh bao gồm các công trình tưới, tiêu, thau chua, xổ phèn, ngăn mặn, và kiểm soát lũ đồng bộ từ công trình đầu mối, kênh trục các cấp đến hệ thống nội đồng để bảo đảm nước tưới cho diện tích canh tác khoảng 2,0 triệu ha, trong đó, mở rộng diện tích gieo trồng lúa do tăng vụ và khai hoang thêm khoảng 600.000-700.000 ha, bảo đảm cuộc sống ổn định cho 10 triệu dân trong vùng ngập lụt và cải thiện môi trường sinh thái.

1- Hoàn thành 3 chương trình trọng điểm Đồng Tháp Mười, Tứ giác Long Xuyên, Tây sông Hậu để gieo trồng 2 vụ - 3 vụ/năm.

2- Hoàn thành chương trình ngọt hoá bán đảo Cà Mau, Gò Công, Nam Măng Thít để khai hoang, tăng vụ và phát triển sản xuất ổn định.

3- Đối với cây trồng ngắn ngày vùng ngập lụt:

Để bảo đảm ăn chắc 2 vụ đông xuân và hè thu trong vùng ngập sâu, (có mức ngập trên 1m) , tuỳ theo yêu cầu về thời gian thu hoạch vụ hè thu ở các vùng khác nhau cần áp dụng biện pháp thích nghi với lũ, phòng tránh lũ, chuyển dịch mùa vụ để bảo đảm thu hoạch vụ hè thu trước thượng tuần hoặc hạ tuần tháng 8 hàng năm).

- Từng bước tiến tới kiểm soát lũ cả năm ở vùng ngập nông (có mức ngập dưới 1m), ở những nơi có điều kiện có thể đắp bờ bao nhưng phải bảo đảm không cản trở việc thoát lũ và phải theo đúng quy định cụ thể trong quy hoạch.

4- Đối với cây trồng lâu năm vùng ngập lụt:

Có biện pháp chủ động kiểm soát lũ cả năm. Riêng vùng ngập sâu cần nghiên cứu giống cây trồng thích hợp để có thể chịu ngập ngắn ngày.

II. GIAO THÔNG (THUỶ VÀ BỘ).

1- Hệ thống giao thông (thuỷ và bộ) và hệ thống thuỷ lợi (cống, kênh, bờ kênh các cấp và các bờ bao) phải bảo đảm đồng bộ để hình thành hệ thống giao thông hoàn chỉnh, phù hợp với tập quán ở đồng bằng sông Cửu Long, nhưng không được tạo thành vật cản dòng chảy làm tăng cao thêm mức nước lũ.

2- Hình thành hệ thống giao thông đường bộ huyết mạch nối liền các đô thị và hệ thống đường bộ dọc biên giới bảo đảm không bị ngập trong mùa lũ.

3- Hình thành hệ thống giao thông thuỷ thuận lợi liên tỉnh và liên vùng.

III. CÁC KHU DÂN CƯ 

Phải thực hiện đúng Chỉ thị 815/TTg ngày 12 tháng 12 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ.
Riêng đối với vùng ngập lụt, phải bảo đảm an toàn và ổn định đời sống cho nhân dân ở nông thôn và các đô thị, các cơ sở sản xuất công nghiệp, dịch vụ và cơ sở hạ tầng với mức lũ năm 1961, đồng thời phải tạo điều kiện thuận lợi để từng bước phát triển theo hướng văn minh, hiện đại.

1- Đối với khu dân cư ở nông thôn: Hình thành các cụm dân cư hoặc các tuyến dân cư được bảo đảm an toàn không bị ngập lụt bằng cách đào ao, hồ lất đất tôn nền theo cụm, đào kênh lấy đất tồn nền dọc bờ kênh, đắp bờ bao khu dân cư hoặc làm nhà trên cọc, kết hợp với việc bố trí hợp lý các công trình phúc lợi công cộng.

2- Đối với các thị xã, thị trấn, thị tứ, khu trung tâm các cụm dân cư được bảo đảm an toàn không bị ngập lụt bằng cách đào ao, hồ để lấy đất tôn nền hoặc đắp bờ bao, tuỳ theo điều kiện cụ thể từng nơi. Việc đắp bờ bao các khu dân cư phải thực hiện theo quy định của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn để tránh làm dâng cao mực nước được kiểm soát.

Điều 2. Tiếp tục nghiên cứu các phương án thuỷ lợi cơ bản cho chiến lược phòng chống lũ lụt ở đồng bằng sông Cửu Long theo hướng:

1- Nghiên cứu các biện pháp thoát lũ tràn từ biên giới Cam-pu-chia theo hướng đưa qua sông Vàm Cỏ và Vịnh Thái Lan.

2- Theo dõi diễn biến môi trường sinh thái và trạng thái dòng chảy.

3- Nghiên cứu hệ thống công trình đồng bộ để từng bước tiến tới chủ động kiểm soát việc tưới, tiêu, phòng chống lũ.

Điều 3. Từ năm 1996 đến năm 2000. Mục tiêu phải đạt được của việc phát triển thuỷ lợi, giao thông và xây dựng nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long là:

1- Quy hoạch và phát triển cơ sở hạ tầng, các dịch vụ kinh tế - xã hội ở đồng bằng sông Cửu Long bảo đảm cho dân cư trong vùng có cuộc sống ổn định và ngày càng được cải thiện, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người và của do lũ lụt gây ra.

2- Xây dựng các công trình thuỷ lợi cần thiết nhằm mở rộng thêm 500.000 ha gieo trồng lúa, đưa diện tích gieo trồng lúa đạt trên 3,5 triệu ha.

(Danh mục các công trình xem phụ lục kèm theo)

3- Khai thác tốt tiềm năng đất đai để phát triển sản xuất nông nghiệp, trước hết là tăng nhanh sản lượng lương thực bảo đảm đạt trên 15 - 16 triệu tấn/năm.

Điều 4. Việc phát triển thuỷ lợi, giao thông và xây dựng các khu dân cư ở đồng bằng sông Cửu Long do nhân dân và chính quyền các địa phương làm là chủ yếu, có sự hỗ trợ tích cực của Nhà nước.

1- Đối với thuỷ lợi:

Vốn ngân sách Nhà nước đầu tư cho việc xây dựng mới, nạo vét và tu bổ các kênh trục chính, kênh cấp I, xây dựng các công trình lớn, phức tạp và công trình chống sạt lở nguy hiểm. Trước hết tập trung đầu tư vào các công trình thuỷ lợi kết hợp giao thông tại địa bàn xây dựng các khu dân cư và các các công trình thuỷ lợi trọng điểm phục vụ yêu cầu khai hoang tăng vụ, phát triển sản xuất lúa.

Vốn ngân sách địa phương cần đầu tư cho việc xây dựng mới, mở rộng, nạo vét và tu bổ các kênh cấp II, các công trình trên kênh cấp II, các cống dưới bờ bao. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh phải dành 45% nguồn thu từ thuế sử dụng đất nông nghiệp để lại, để ưu tiên đầu tư cho các công trình thuỷ lợi và một phần nguồn thu từ xổ số kiến thiết để xây dựng trường học, bệnh xá.

Nhân dân đóng góp công sức để xây dựng bờ bao, hệ thống thuỷ lợi nội đồng và xây dựng đồng ruộng.

2- Đối với vùng khai hoang, kinh tế mới: thực hiện Quyết định số 773/TTg ngày 21 tháng 12 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ.

3- Đối với khu dân cư:

Nhân dân góp công sức và tự bỏ vốn ra để tôn nền, làm bờ bao và các cơ sở phúc lợi công cộng tại chỗ. Ngoài việc huy động lao động nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Hội đồng nhân dân các cấp có thể huy động lao động và tiền vốn của nhân dân để thực hiện.

Nhà nước có chính sách cho vay vốn trung hạn và dài hạn theo chế độ ưu đãi đối với các hộ thuộc diện chính sách và các hộ nghèo để các hộ này tôn nền hoặc làm nhà trên cọc. Giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì cùng với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngân sách Nhà nước Việt Nam, Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia xây dựng các tiêu chuẩn và chế độ cho vay cụ thể cho từng loại hộ. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh xét duyệt các đối tượng cụ thể để làm cơ sở cho vay.

Uỷ ban nhân dân các tỉnh lập quy hoạch sử dụng đất làm thuỷ lợi, giao thông và xây dựng các điểm dân cư trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

4- Đối với giao thông:

Vốn ngân sách Nhà nước đầu tư cho việc nâng cấp, cải tạo và xây dựng mới các tuyến giao thông (thuỷ và bộ) trọng yếu, các công trình có yêu cầu kỹ thuật phức tạp. Việc phân định nguồn vốn giữa trung ương và địa phương để đầu tư cho chương trình này thực hiện theo chế độ phân cấp quản lý ngân sách hiện hành.

Các tỉnh có cơ chế, chính sách huy động sự đóng góp của nhân dân và các nguồn vốn khác để đầu tư phát triển hệ thống giao thông nông thôn ở địa phương.

Việc nâng cấp, cải tạo xây dựng mới các công trình thuộc hệ thống giao thông nông thôn (tỉnh, huyện, xã) nhất thiết phải tuân thủ quy hoạch chung mạng lưới giao thông khu vực về hướng tuyến, quy mô, yêu cầu thoát lũ và bảo vệ công trình.

Điều 5. Về thực hiện kế hoạch năm 1996:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cân đối và huy động các nguồn vốn ngân sách, vốn hoàn trả của các dự án thuỷ lợi do ADB và WB tài trợ trong những năm vừa qua và các nguồn vốn ODA khác để thi công ngay những công trình thuỷ lợi cấp bách theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trong điều kiện các nguồn vốn trên chưa đủ cân đối, giao cho Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước phát hành tín phiếu kho bạc.

Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành có liên quan triển khai thực hiện theo kế hoạch 1996 của ngành.

Uỷ ban nhân dân các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long căn cứ vào Điều 4 của Quyết định này bố trí kế hoạch để triển khai thực hiện ngay từ đầu năm 1996.

(Kèm theo bản tổng hợp xây dựng cơ bản thuỷ lợi năm 1996 vùng đồng bằng sông Cửu Long).

Điều 6. Các chương trình Quốc gia do các Bộ quản lý phải phối hợp đồng bộ với nội dung của quyết định này, bao gồm các chương trình: 327, 773; sắp xếp lao động và giải quyết việc làm; giáo dục; y tế; văn hoá; dân số và kế hoạch hoá gia đình; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; phát triển công nghệ thông tin; phủ sóng phát thanh vùng núi, vùng cao, biên giới, hải đảo và vùng sâu; phủ sóng truyền hình, đưa truyền hình về vùng núi, vùng cao, biên giới và hải đảo; chăm sóc và bảo vệ trẻ em; hỗ trợ đồng bào dân tộc đặc biệt khó khăn...

Điều 7. Tổ chức thực hiện:

1- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì cùng các Bộ, ngành và địa phương có liên quan tiếp tục nghiên cứu bổ sung, hoàn chỉnh quy hoạch phòng chống lũ ở đồng bằng sông Cửu Long.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì việc tổ chức thực hiện Quyết định này. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, mỗi Bộ cử một cơ quan đầu mối và có cán bộ chuyên trách để phối hợp.

2- Mỗi tỉnh thành lập một Ban chỉ đạo thực hiện quyết định này có sự tham gia của các ngành có liên quan, do một đồng chí Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh làm Trưởng ban, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Uỷ viên thường trực.

3- Bộ Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Uỷ ban nhân dân các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long lập quy hoạch hệ thống giao thông (thuỷ và bộ) để trình Thủ tướng Chính phủ.

4- Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Uỷ ban nhân dân các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long lập quy hoạch các vùng dân cư, thiết kế mẫu các loại khu dân cư và nhà ở cho nhân dân.

5- Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Bộ Xây dựng và Uỷ ban nhân dân các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long quy hoạch các hệ thống trường học.

6- Bộ Y tế chủ trì phối hợp với Bộ Xây dựng và Uỷ ban nhân dân các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long quy hoạch và thiết kế các bệnh viện, bệnh xá, trạm xã cho các điểm dân cư.

7- Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Trung tâm khoa học tự nhiên và Công nghệ quốc gia tham gia quy hoạch phòng chống lũ và chỉ đạo các Viện Nghiên cứu khoa học nghiên cứu các vấn đề có liên quan về môi trường sinh thái, trạng thái dòng chảy.

Điều 8. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

	

THỦ TƯỞNG CHÍNH PHỦ

(Đã ký)

Võ Văn Kiệt

PHỤC LỤC 1

CÁC DỰ ÁN THUỶ LỢI PHỤC VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNG ĐBSCL 5 NĂM 1996 - 2000
(Kèm theo quyết định số 99/TTg ngày 9/2/1996 của Thủ tướng Chính Phủ)

Nhiệm vụ công trình (ha)

  TT

	

                                         

	

 

	

Nhiệm vụ công trình (ha)

	Thời gian xây	

          Vốn




 

	

Danh mục

	

Địa điểm

	

Tạo nguồn

	

Ngăn mặn

	

dựng

	

(tỷ đồng)




 

	

Tổng số

	

 

	

 

	

 

	

 

	

2.600,00




I

	

Dự án lũ (diện tích 1,83 triệu ha, 10 triệu dân

	

 

	

 

	

 

	

 

	

1.500,00




 

	

A - Vùng ngập sâu

	

 

	

 

	

 

	

 

	

 




1

	

K. Tân thành - Lò gạch

	

ĐT - LA

	

22.870

	

36.980

	

1996

	

31,60




2

	

Kênh Hưng điền

	

Lang an

	

671

	

8.456

	

1996

	

5,60




3

	

Đê bao T/ trấn Tân hồng

	

Đ/ tháp

	

 

	

 

	

1996

	

5,80




4

	

Kè Sa đéc

	

Đ/ tháp

	

 

	

 

	

96 - 97

	

15,80




5

	

Vùng T1 - T3 Bo Bo

	

L/An

	

26.000

	

 

	

96 - 98

	

30,00




6

	

HT Đồng tiến - Lag răng

	

LA - ĐT

	

20.000

	

 

	

97 - 99

	

30,00




7

	

HT Bắc Vàm nao

	

An giang

	

21.000

	

 

	

96-2000

	

100,00




8

	

Kênh Tám ngàn

	

AG - KG

	

15.000

	

38.000

	

96 - 97

	

18,20




9

	

Dự án kênh cấp 2

	

LA - TG

	

 

	

 

	

97-2000

	

300,00




10

	

Đê bao ngăn lũ bảo vệ dân cư

	

 

	

 

	

 

	

 

	

300,00




11

	

Kênh Rạch gốc

	

L/ An

	

6.000

	

 

	

 

	

8,00




12

	

Kênh Ninh phước

	

A/ Giang

	

18.000

	

 

	

 

	

20,00




13

	

Các CT khác

	

-

	

 

	

 

	

97-2000

	

135,00




14

	

Kênh Sa Rài

	

Đ/ Tháp

	

4.578

	

 

	

1996

	

5,00




 

	

B - Vùng ngập nông

	

 

	

 

	

 

	

 

	

500,00




1

	

Kênh KH6

	

CT - KT

	

19.100

	

23.100

	

96 - 97

	

24,50




2

	

K.Xã tàu - Sóc tro

	

Vĩnh long

	

12.500

	

 

	

95 - 96

	

10,00




3

	

K.Xẻo mát - Cái vồn

	

ĐT - VL

	

11.400

	

 

	

97 - 98

	

30,00




4

	

K.Nha mân - Tứ tải

	

Vĩnh long

	

6.000

	

 

	

97 - 98

	

15,00




5

	

K.Cần thơ Huyện hàm

	

ĐT - VL

	

11.400

	

 

	

97 - 98

	

15,00




6

	

K.Nàng mau

	

Cần thơ

	

14.000

	

 

	

98 - 99

	

20,00




7

	

Kênh KH 7

	

CT - TG

	

22.000

	

 

	

97 - 99

	

30,00




8

	

K.Số 1 (Nam Cao lãnh)

	

Đ/ Tháp

	

4.000

	

 

	

98-2000

	

10,00




9

	

Các CT khác

	

 

	

 

	

 

	

 

	

145,50




10

	

Dự án cấp 2

	

 

	

 

	

 

	

 

	

2000,00




II

	

Dự án ngọt hoá QLPH

(DA trung tâm bán đảo Cà mau)

	

 

	

 

	

 

	

 

	

260,00




1

	

Cống Mỹ tú

	

Sóc trăng

	

2.978

	

2.978

	

96 - 97

	

8,20




2

	

Cống Cầu sập

	

M.hải

	

 

	

24.700

	

95 - 96

	

10,00




3

	

Cống Chủ chí

	

''

	

 

	

35.000

	

96 - 98

	

19,10




4

	

Cống Phó sinh

	

''

	

 

	

28.000

	

97 - 98

	

15,00




5

	

Cống Vĩnh mỹ

	

''

	

 

	

22.000

	

97 - 98

	

10,00




6

	

Cống Cà mau

	

''

	

 

	

34.000

	

97 - 99

	

35,00




7

	

Cống Láng trâm

	

''

	

 

	

22.000

	

97 - 98

	

10,00




8

	

Cống Chắc băng

	

''

	

 

	

20.000

	

97 - 98

	

15,00




9

	

Cống Bạch ngưu

	

''

	

 

	

22.785

	

95 - 98

	

28,70




10

	

Các cống nhỏ khác

	

''

	

 

	

 

	

96 - 99

	

32,00




11

	

HT Nàng rền

	

ST - MH

	

21.328

	

25.785

	

95 - 98

	

28,70




12

	

K.Ngàn dừa - Bạc liêu

	

MH

	

19.760

	

 

	

96 - 97

	

10,00




13

	

K.Cái trầu - Phú lộc

	

ST - MH

	

22.000

	

 

	

97 - 98

	

12,00




14

	

K.Phước long - V.mỹ

	

MH

	

22.000

	

 

	

97 - 98

	

15,00




15

	

K.Cạnh đền - Phó sinh

	

MH

	

 

	

 

	

97 - 98

	

9,00




16

	

K.Huyện sử - Chợ hội

	

MH

	

35.000

	

 

	

97 - 98

	

8,00




17

	

K.Chắc băng

	

MH - KG

	

22.000

	

 

	

97 - 98

	

8,00




III

	

DA Ngọt hoá N / M / Thít

	

 

	

 

	

 

	

 

	

224,00




1

	

HT Cống Nhà thờ

	

Trà vinh

	

6.285

	

7.500

	

96 - 97

	

18,70




2

	

Cống Vàm buôn

	

Trà vinh

	

8.511

	

9.839

	

96 - 97

	

18,80




3

	

Cống Bắc trang

	

''

	

2.200

	

2.600

	

96 - 07

	

10,00




4

	

Cống Trẹm

	

''

	

1.500

	

2.000

	

97 - 98

	

6,00




5

	

HT Cống Chà và

	

''

	

 

	

6.800

	

97 - 99

	

21,60




6

	

HT Cống Thầu râu

	

''

	

 

	

14.200

	

97 - 99

	

42,30




7

	

HT Cống Láng thé

	

''

	

30.000

	

40.000

	

98-2000

	

80,00




8

	

Kênh 3/2

	

''

	

12.000

	

 

	

97 - 98

	

16,00




9

	

Kênh Trà ngoa

	

''

	

12.000

	

 

	

97 - 98

	

9,00




10

	

K.Th / nhất - Lương hoà

	

''

	

16.000

	

 

	

97 - 98

	

17,00




IV

	

Các công trình khác

	

 

	

 

	

 

	

 

	

516,00




1

	

Cấp nước T/Tôn - T/Biên

	

An giang

	

3.000

	

3.785

	

97-2000

	

51,00




2

	

Cống Tam sóc

	

Sóc trăng

	

 

	

6.000

	

96 - 97

	

11,76




3

	

Cống Rạch rê

	

''

	

 

	

 

	

96 - 97

	

15,00




4

	

K.Tam sóc - Bố thảo

	

''

	

1.000

	

3.600

	

97 - 98

	

12,00




5

	

Cống Tân hương

	

Bến tre

	

 

	

4.337

	

95 - 96

	

8,90




6

	

HT Quối điền

	

''

	

3.381

	

11.000

	

96 - 97

	

22,83




7

	

HT Cầu sập

	

''

	

6.000

	

26.000

	

97-2000

	

92,00




8

	

HT Ba lai

	

''

	

 

	

3.500

	

98-2000

	

20,00




9

	

Cống Châu bình

	

''

	

2.000

	

2.490

	

98 - 99

	

10,00




10

	

Cống Đôi ma

	

L/An

	

 

	

16.000

	

95 - 96

	

8,70




11

	

HT N/tảo - Tân trụ

	

L/An

	

7.000

	

3.500

	

97-2000

	

40,00




12

	

Cống Xóm bồ

	

L/An

	

 

	

3.000

	

97 - 98

	

10,00




13

	

Cống sông Cui

	

L/An

	

2.200

	

46.000

	

98 - 99

	

10,00




14

	

HT Kênh làng thứ 7

	

K/Giang

	

 

	

28.000

	

98-2000

	

50,00




15

	

HTTL ven biển A.M - An Biên

	

K/Giang

	

 

	

5.500

	

97-2000

	

30,00




16

	

Cống bao biển

	

S.trăng

	

 

	

15.000

	

 

	

 




17

	

HT Chín sáu

	

''

	

10.000

	

 

	

97-2000

	

20,00




18

	

Kênh Hưng long

	

''

	

10.000

	

15.000

	

97 - 98

	

20,00




19

	

Cống Bà xẩm

	

''

	

10.000

	

 

	

99-2000

	

20,00




20

	

Các công trình

	

''

	

 

	

 

	

 

	

18,81


							

 

PHỤ LỤC SỐ 2

BẢNG THỐNG KÊ SƠ ĐỒ KHẢ NĂNG BỐ TRÍ DÂN CƯ VÙNG NGẬP LỤT SÂU ĐBSCL - KẾ HOẠCH 5 NĂM 1996 - 2000
(Kèm theo quyết định số 99/TTg ngày 9/2/1996 của Thủ tướng Chính phủ)

Dân số (1000 người)

 

TT

	

 

Danh mục

	

Địa điểm

	

Quy mô

	

Bố trí

	

Dân số (1000 người)


 


 

	

xây dựng

	

c.trình

	

dân cư

	

Năm 1994

	

Năm 2000




 

	

Tổng số:

	

 

	

 

	

 

	

3.647

	

4.359




A

	

Các cụm dân cư

	

 

	

 

	

 

	

1.220

	

1.385




 

	

I. Thị xã

	

 

	

 

	

 

	

380

	

441




1

	

- Long Xuyên

	

AG

	

 

	

 

	

140

	

162




2

	

- Châu Đốc

	

AG

	

 

	

 

	

56

	

65




3

	

- Rạch Giá

	

KG

	

 

	

 

	

168

	

195




4

	

- Hà Tiên

	

KG

	

 

	

 

	

16

	

19




 

	

II. Thị trấn

	

 

	

 

	

 

	

268

	

310




 

	

Tỉnh Đồng Tháp

	

 

	

 

	

 

	

55

	

64




5

	

- Tân Hồng

	

 

	

 

	

 

	

8

	

9




6

	

- Hồng Ngự

	

 

	

 

	

 

	

16

	

19




7

	

- Tam Nông

	

 

	

 

	

 

	

7

	

8




8

	

- Thanh Bình

	

 

	

 

	

 

	

12

	

14




9

	

- Tháp Mười

	

 

	

 

	

 

	

12.15

	

14




 

	

Tỉnh Long An:

	

 

	

 

	

 

	

54.37

	

63




10

	

- Vĩnh Hưng

	

 

	

 

	

 

	

5.811

	

7




11

	

- Mộc Hoá

	

 

	

 

	

 

	

13.603

	

16




12

	

- Tân Thành

	

 

	

 

	

 

	

5.741

	

7




13

	

- Thanh Hoà

	

 

	

 

	

 

	

3.944

	

4




14

	

- Đức Huệ

	

 

	

 

	

 

	

10.182

	

12




15

	

- Thủ Thừa

	

 

	

 

	

 

	

15.089

	

17




 

	

Tỉnh An Giang

	

 

	

 

	

 

	

145.328

	

168




16

	

- An Phú

	

 

	

 

	

 

	

10.500

	

12




17

	

- Tân Châu

	

 

	

 

	

 

	

29.5

	

34




18

	

- Phú Tân

	

 

	

 

	

 

	

15.0

	

17




19

	

- Tịnh Biên

	

 

	

 

	

 

	

10.79

	

13




20

	

- Trí Tôn

	

 

	

 

	

 

	

12.10

	

14




21

	

- Châu Phú

	

 

	

 

	

 

	

19.893

	

23




22

	

- Chợ Mới

	

 

	

 

	

 

	

10.76

	

12




23

	

- Châu Thành

	

 

	

 

	

 

	

19.335

	

22




24

	

- Thoại Sơn

	

 

	

 

	

 

	

17.450

	

20




 

	

Tỉnh Kiên Giang

	

 

	

 

	

 

	

13.23

	

15




25

	

- Hòn Đất

	

 

	

 

	

 

	

8.72

	

10




26

	

- Tân Hiệp

	

 

	

 

	

 

	

4.51

	

5




 

	

Tỉnh Tiên giang

	

 

	

 

	

 

	

0

	

0




 

	

III. Thị Tứ

	

 

	

 

	

 

	

572

	

634




 

	

Tỉnh Đồng Tháp

	

 

	

 

	

 

	

 

	

 




 

	

Tỉnh Long An

	

 

	

 

	

 

	

 

	

 




 

	

Tỉnh An Giang

	

 

	

 

	

 

	

 

	

 




 

	

Tỉnh Kiên Giang

	

 

	

 

	

 

	

 

	

 




 

	

Tỉnh Tiền Giang

	

 

	

 

	

 

	

 

	

 




B

	

Tuyến dân cư

	

 

	

3,774 km

	

4,683 km

	

 

	

2.248




1

	

- Kênh Vĩnh tế

	

AG - KG

	

65

	

65

	

 

	

 




2

	

- Kênh Trà Sư

	

AG

	

25

	

25

	

 

	

 




3

	

- Kênh Tám Ngàn

	

AG-KG

	

35

	

35

	

 

	

 




4

	

- Kênh Tri Tôn

	

AG-KG

	

50

	

50

	

 

	

 




5

	

- Kênh Đào

	

AG

	

17

	

34

	

 

	

 




6

	

- Kênh Mỹ Thái-10 Châu Phú

	

AG-KG

	

50

	

100

	

 

	

 




7

	

- Kênh Ba Thê

	

AG-KG

	

50

	

100

	

 

	

 




8

	

- K.Kiên Hảo-Núi Chóc-Năng gù

	

AG-KG

	

50

	

100

	

 

	

 




9

	

- Kênh Rạch Giá - Long Xuyên

	

AG-KG

	

50

	

100

	

 

	

 




10

	

- Kênh Tròn

	

AG-KG

	

50

	

100

	

 

	

 




11

	

- Kênh Cái Sắn

	

AG-CT-KG

	

50

	

100

	

 

	

 




12

	

- Kênh Can Thảo

	

AG

	

21

	

42

	

 

	

 




13

	

- Kênh Mặc Can Dung

	

AG

	

40

	

40

	

 

	

 




14

	

- Kênh Mới (Tri Tôn)

	

AG

	

20

	

20

	

 

	

 




15

	

- Kênh H7

	

AG-KG

	

24

	

48

	

 

	

 




16

	

- Kênh Bốn Tổng

	

AG

	

24

	

48

	

 

	

 




17

	

- Kênh Ngã Cạy-Kênh Tròn

	

AG

	

18

	

36

	

 

	

 




18

	

- Kênh Xáng

	

AG

	

9

	

18

	

 

	

 




19

	

- Kênh Cà Mau

	

AG

	

15

	

30

	

 

	

 




20

	

- Kênh Mới (Chợ Mới)

	

AG

	

10

	

20

	

 

	

 




21

	

- Kênh Than Nông

	

AG

	

20

	

40

	

 

	

 




22

	

- Kênh Năm Xã

	

AG

	

12

	

24

	

 

	

 




23

	

- Kênh Cấp II

	

AG-KG

	

1000

	

1000

	

 

	

 




24

	

- Kênh Tân Hội - Long Khất

	

ĐT-LA

	

60

	

60

	

 

	

 




25

	

- Kênh Tân Thành - Lò Gạch

	

ĐT-LA

	

50

	

50

	

 

	

 




26

	

- Kênh Hồng Ngự

	

ĐT-LA

	

43

	

43

	

 

	

 




27

	

- Kênh An Bình

	

ĐT

	

35

	

35

	

 

	

 




28

	

- K. Đông Tiến -DVD-Lagrang

	

ĐT-LA

	

80

	

80

	

 

	

 




29

	

- K.An Phong-Mỹ Hoà-Bắc Đồng

	

ĐT-TG-LA

	

85

	

85

	

 

	

 




30

	

- Kênh Nguyễn Văn Tiếp

	

ĐT-TG

	

93

	

186

	

 

	

 




31

	

- Kênh Bình Thành

	

ĐT

	

37

	

74

	

 

	

 




32

	

- Kênh Tân Cây Chí

	

ĐT

	

35

	

70

	

 

	

 




33

	

- Kênh Sa Rài

	

ĐT

	

32

	

64

	

 

	

 




34

	

- Kênh Tân Thành

	

ĐT

	

42

	

84

	

 

	

 




35

	

- Kênh Cái Cái - Phước Xuyên

	

ĐT

	

45

	

90

	

 

	

 




36

	

- Kênh Cái Bát - 79

	

LA

	

57

	

114

	

 

	

 




37

	

- Kênh Sông Trăng - Cả Gừa

	

LA

	

25

	

50

	

 

	

 




38

	

- Kênh 28

	

LA

	

47

	

94

	

 

	

 




39

	

- Kênh Hưng Điền

	

LA

	

26

	

52

	

 

	

 




40

	

- Kênh 61

	

LA

	

45

	

45

	

 

	

 




41

	

- Kênh Rạch Tràm - Mỹ Bình

	

LA

	

32

	

32

	

 

	

 




42

	

- Các kênh khác

	

LA -ĐT

	

1200

	

1200

	

 

	

 




C

	

Dân cư phân tán

	

 

	

 

	

 

	

 

	

 


							

Ghi chú:

1. Các thị xã, thị trấn: Có thể bao chống lũ triệt để hoặc tôn cao

2. Các Thị Tứ: Bố trí tại ngã tư 2 kênh trục và cấp 2 cắt nhau, thường tôn cao nền, là trung tâm giáo dục, văn hoá, y tế, dịch vụ hành chính xã.

3. Tuyến dân cư: Chỉ bố trí dọc kênh trục, cấp 2, bố trí 2 tuyến dân cư 2 bờ đối với các kênh thuận theo hướng thoát lũ.

4.  Thị Tứ tính bình quân khoảng 2000 người. Mối tuyến dân cư chỉ bố trí 80% chiều dài, bình quân 10m dài cho 1 hộ, mỗi hộ 06 người.

5. Dân cư ở phân tán: là do thực tế lịch sử để lại, họ sống dọc các sông, rạch, gò cao... khoảng 20% tổng số dân.

PHỤ LỤC 3

CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT HỆ THỐNG ĐƯỜNG BỘ (KH96 - 2000)
(Kèm theo quyết định số 99/TTg ngày 9/2/1996 của Thủ tướng Chính phủ)

Thứ tự

	

Các thông số

                   Tên đường

	

Chiều dài (km)

	

Làn xe

	

Mặt rộng (m)

	

Nền rộng (m)




1

	

Quốc lộ 1 (TP.HCM đi Cà Mau)

	

347

	

4 - 6

	

15

	

22




2

	

Quốc lộ N1 (Châu Thành, Trảng Bàng - Đức huệ - T.T - Lò gạch)

	

235

	

4 - 6

	

15

	

22




3

	

Quốc lộ 30 An Hữu - Hồng Ngự

	

119

	

4

	

10.5

	

15




4

	

Quốc lộ 50 (Chợ gạo - Mỹ Tho)

	

12

	

4

	

10.5

	

15




5

	

Quốc lộ 53 (Trà Vinh - Măng thít)

	

24

	

4

	

10.5

	

15




6

	

Quốc lộ 54 (Vàm Cống - Trà Ôn)

	

52

	

4

	

10.5

	

15




7

	

Quốc lộ 60 (Trung Lương - Mỏ Cày)

	

41

	

4

	

10.5

	

15




8

	

Quốc lộ 61 (Cái Tắc - QL 80)

	

16

	

4

	

10.5

	

15




9

	

Quốc lộ 80 (Mỹ Thuận Hà Tiên)

	

210

	

4

	

10.5

	

15




10

	

Quốc lộ 90 (Cần Thơ - Châu Đốc)

	

126

	

4

	

10.5

	

15




11

	

Quốc lộ N2 (Hỗ trợ cho tuyến N1)

	

228

	

4

	

10.5

	

15




12

	

Tỉnh lộ 29 (Cai Lậy - Bình châu)

	

76

	

4

	

10.5

	

15




13

	

Tuyến Phước Xuyên

	

80

	

4

	

10.5

	

15




14

	

Nam Nguyễn Văn Tiếp

	

158

	

4

	

10.5

	

15




15

	

Tràm Chim (Tân Hồng - Sa   Rài)

	

46

	

4

	

10.5

	

15




16

	

Dọc (Thủ Thừa - Đức Huệ)

	

38

	

4

	

10.5

	

15




17

	

Tuyến Đồng tháp - Tiền Giang

	

54

	

4

	

10.5

	

15




18

	

Sa Đéc Chợ Mới - Tân châu

	

120

	

4

	

10.5

	

15




19

	

Cần Thơ Tân Hiệp - Tân Châu

	

142

	

4

	

10.5

	

15




20

	

Tỉnh lộ 43 (Long xuyên Núi Sập)

	

26

	

4

	

10.5

	

15




21

	

Tri Tôn - Bảy Núi

	

53

	

4

	

10.5

	

15




22

	

Dọc ba Thê (Phú Châu - Hòn Dất)

	

55

	

4

	

10.5

	

15




23

	

Ô Môn Giồng Riềng - Bến Nhất

	

55

	

4

	

10.5

	

15




24

	

Dọc xà No (Vị Thanh Thái Lai)

	

75

	

4

	

10.5

	

15

 

PHỤ LỤC 4

TỔNG HỢP KẾ HOẠCH XDCB THUỶ LỢI NĂM 1996 VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
(Kèm theo quyết định số 99-TTg ngày 9/12/1996 của Thủ tướng Chính phủ)

(Kênh cấp II và đê bao)

Số TT

	

Tên công trình

	

Địa điểm xây dựng

	

Năng lực thiết kế

	

T.gian KC-HT

	

 Vốn đầu tư từ 1996




 

	

A

	

1

	

2

	

3

	

4




 

	

Tổng vốn đầu tư (a + b)

	

 

	

 

	

 

	

1.190.000




a

	

Vốn ngân sách

	

 

	

 

	

 

	

550.000




 

	

Trong đó

	

 

	

 

	

 

	

 




 

	

- Bộ Nhà nước & PTNN qlý

	

 

	

 

	

 

	

300.000




 

	

- Các tỉnh quản lý

	

 

	

 

	

 

	

250.000




b

	

Vốn vay và dân đóng góp

	

 

	

 

	

 

	

640.000




 

	

Trong đó:

	

 

	

 

	

 

	

 




 

	

- Vay lãi xuất ưu đãi

	

 

	

 

	

 

	

240.000




 

	

- Huy động sức dân

	

 

	

 

	

 

	

400.000




A

	

CT vốn bộ quản lý

	

 

	

 

	

 

	

300.000




I

	

Dự án vùng ngập lụt

	

 

	

 

	

 

	

130.000




1

	

Kênh Tân thành - Lò gạch

	

LA - ĐT

	

TN 22.000

	

1996

	

27.000




2

	

Kênh Hưng điền

	

Long an

	

TN 6.712

	

1996

	

14.500




 

	

(Clũ 3600 ha lúa, 3162 ha CCNN)

	

 

	

Ti 8.452

	

 

	

 




3

	

Kênh Sa rài

	

Đ.Tháp

	

TN 6.712

	

1996

	

5.000




 

	

 

	

 

	

Ti 5.678

	

 

	

 




4

	

Kênh Tám ngàn

	

An giang

	

TN 15.000

	

95 - 96

	

18.800




 

	

 

	

 

	

Ti 24.000

	

 

	

 




5

	

Đê bao thị trấn Sa rài

	

Đ.Tháp

	

C.Lũ 325

	

1996

	

4.000




6

	

Kênh KH 6

	

CT - KG

	

TN 19.075

	

1996

	

24.000




 

	

 

	

 

	

Ti 23.100

	

 

	

 




7

	

Kênh Xả tàu - Sóc tróc

	

Vĩnh long

	

Ti 9.422

	

1996

	

10.000




 

	

 

	

 

	

TN 6595

	

 

	

 




8

	

Dự án T.Lợi T1 - T3 Bo bo

	

Long an

	

Ti 26.000

	

96 - 97

	

17.000




9

	

CT bảo vệ bờ sông Sa đéc

	

Đ.Tháp

	

990 mét

	

96 - 97

	

9.700




II

	

DA Quản lộ - Phụng hiệp

	

 

	

 

	

 

	

84.000




1

	

Kênh Nàng rền

	

Sóc trăng

	

TN 13.328

	

95 - 96

	

15.000




 

	

 

	

 

	

Ti 15.780

	

 

	

 




2

	

Cống Cầu Sập

	

Minh Hải

	

MN 19.760

	

95 - 96

	

8.500




 

	

 

	

 

	

Ti 24.708

	

 

	

 




3

	

Cống Mỹ tú

	

Sóc trăng

	

MN 2.978

	

95 - 96

	

6.200




4

	

Kênh Ngàn dừa Bạc liêu

	

Minh hải

	

TN 19.234

	

1996

	

6.700




 

	

 

	

Ti 24.776

	

 

	

 

	

 




5

	

Cống Chủ chí

	

Minh hải

	

 

	

96 - 97

	

15.000




6

	

Cống Phó sinh

	

nt

	

 

	

96 - 97

	

5.000




7

	

Cống Tam sóc

	

nt

	

 

	

96 - 97

	

8.000




8

	

Kênh Phước long - Vĩnh mỹ

	

nt

	

 

	

96 - 97

	

10.000




9

	

Cống Rạch Rê

	

Sóc trăng

	

 

	

96 - 97

	

7.000




10

	

Cống Vĩnh mỹ

	

Minh hải

	

 

	

96 - 97

	

2.500




III

	

Dự án Nam Măng thít

	

 

	

 

	

 

	

46.000




1

	

HT Thuỷ lợi Nhà thờ

	

Trà vinh

	

NM,Ti 7500

	

95 - 96

	

18.000




2

	

Cống Vàm Buôm

	

nt

	

MN 8.511

	

95 - 96

	

18.000




 

	

 

	

 

	

Ti 9.869

	

 

	

 




3

	

Cống Trà Và

	

nt

	

 

	

96 - 97

	

7.000




4

	

Cống Trẹm

	

nt

	

 

	

 

	

1.000




5

	

Cống Thâu Râu

	

nt

	

 

	

 

	

1.000




6

	

Cống Bắc trang

	

nt

	

 

	

 

	

1.000




IV

	

Các vùng khác

	

 

	

 

	

 

	

40.000




1

	

Cống Đôi Ma

	

Long an

	

NM,TN 2.490

	

95 - 96

	

4.000




2

	

Vùng 1 khu 3 Gò công

	

T.Giang

	

NM 2.032

	

95 - 96

	

8.600




3

	

Cống Tân hương

	

Bến tre

	

TN 3.400

	

95 - 96

	

5.900




 

	

 

	

 

	

Ti 20.000

	

 

	

 




4

	

Hệ thống Quới điền

	

 

	

NM 3.381

	

95 - 97

	

10.000




5

	

Vùng 2 khu 3 Gò công

	

T.Giang

	

 

	

96 - 97

	

4.000




6

	

Dự án Bắc Vàm nao

	

Long an

	

 

	

96 - 98

	

4.000




7

	

Hệ thống Nhật tảo

	

nt

	

 

	

 

	

1.000




8

	

Kênh T 6

	

KG - AG

	

 

	

 

	

1.500




9

	

Cống Kim quy

	

K.Giang

	

 

	

 

	

1.000




B

	

CT vốn n/s tỉnh quản lý

	

 

	

 

	

 

	

250.000




I

	

Đầu tư vùng ngập lụt

	

(Kênh cấp II và đê bao)

	 	

180.000




II

	

Các vùng khác

	

 

	

 

	

 

	

70.000




C

	

Vốn vay và dân đóng góp

	

 

	

 

	

 

	

640.000




I

	

Vốn vay lãi xuất ưu đãi

	

 

	

 

	

 

	

 




 

	

(Dành cho vùng ngập lụt)

	

 

	

 

	

 

	

240.000




II

	

Huy động sức dân

	

 

	

 

	

 

	

400.000




 

	

Trong đó: - Vùng ngập lụt

	

 

	

 

	

 

	

300.000




 

	

                 - Các vùng khác

	

 

	

 

	

 

	

100.000