Quyết định 3133/QĐ-UBND
Quyết định 3133/QĐ-UBND năm 2007 về duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành - Suối Tiên do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày hiệu lực: 2007-07-26
Tình trạng: Còn hiệu lực

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
____________

	

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________




Số: 3133/QĐ-UBND

	

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 07 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ THÀNH

PHỐ HỒ CHÍ MINH, TUYẾN BẾN THÀNH - SUỐI TIÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;
Căn cứ Hiệp định vay vốn được ký kết giữa đại diện Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) ngày 30 tháng 03 năm 2007;
Căn cứ Quyết định số 1453/QĐ-UBND ngày 06 tháng 04 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành - Suối Tiên;
Xét đề nghị của Khu Quản lý Đường sắt đô thị (Tờ trình số 08/KQLĐSĐT-KH ngày 17 tháng 4 năm 2007 và các Công văn số 76/KQLĐSĐT-KH ngày 05 tháng 06 năm 2007, Công văn số 83/KQLĐSĐT-KH ngày 11 tháng 06 năm 2007 và Công văn số 116/KQLĐSĐT-KHĐT ngày 21 tháng 06 năm 2007);
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (Tờ trình số 3753/TTr-SKHĐT ngày 03 tháng 7 năm 2007),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt Kế hoạch đấu thầu của dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành - Suối Tiên, sử dụng nguồn vốn vay của Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) với những nội dung chính như sau:

1. Phần công việc đã thực hiện: 7.549.244.807 đồng.

Số thứ tự

	

Nội dung công việc

	

Nguồn vốn

	

Giá trị (đồng)

	

Hình thức lựa chọn nhà thầu

	

Tên đơn vị thực hiện

	

Hình thức hợp đồng

	

Thời gian thực hiện




1

	

Tư vấn khảo sát và lập dự án đầu tư xây dựng công trình

	

Ngân sách thành phố

	

6.644.455.778

	

Chỉ định thầu

	

Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế GTVT phía Nam

	

Hợp đồng trọn gói

	

Năm 2006




2

	

Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

	

Ngân sách thành phố

	

484.234.949

	

Chỉ định thầu

	

Trung tâm KHCN và BVMT GTVT

	

Hợp đồng trọn gói

	

Năm 2006




3

	

Tư vấn thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình

	

Ngân sách thành phố

	

320.554.080

	

Chỉ định thầu

	

Viện Khoa học và Công nghệ GTVT

	

Hợp đồng trọn gói

	

Năm

2006




4

	

Lệ phí thẩm định dự án đầu tư

	

Ngân sách thành phố

	

50.000.000

	

 

	

 

	

 

	

Năm

2007




5

	

Lệ phí thẩm định thiết kế cơ sở

	

Ngân sách thành phố

	

50.000.000

	

 

	

 

	

 

	

Năm

2007

2. Phần công việc không đấu thầu: 4.484.443.503.882 đồng.

Số thứ tự

	

Nội dung công việc

	

Nguồn vốn

	

Giá trị (đồng)

	

Ghi chú




1

	

Chi phí thẩm tra dự toán gói thầu tư vấn chung

	

Ngân sách thành phố

	

262.000.000

	

Do cơ quan Nhà nước có chức năng thẩm tra trực thuộc các Bộ thực hiện




2

	

Chi phí thẩm tra thiết kế chi tiết gói thầu depot

	

Ngân sách thành phố

	

143.000.000

	

Do cơ quan Nhà nước có chức năng thẩm tra trực thuộc các Bộ thực hiện




3

	

Chi phí thẩm tra dự toán gói thầu depot

	

Ngân sách thành phố

	

134.000.000

	

Do cơ quan Nhà nước có chức năng thẩm tra trực thuộc các Bộ thực hiện




4

	

Chi phí thẩm tra dự toán gói thầu xây dựng đoạn trên cao (17,1km)

	

Ngân sách thành phố

	

518.000.000

	

Do cơ quan Nhà nước có chức năng thẩm tra trực thuộc các Bộ thực hiện




5

	

Chi phí thẩm tra dự toán gói thầu xây dựng đoạn đi ngầm (2,6km)

	

Ngân sách thành phố

	

371.000.000

	

Do cơ quan Nhà nước có chức năng thẩm tra trực thuộc các Bộ thực hiện




6

	

Chi phí thẩm tra dự toán gói thầu đường sắt, hệ thống cơ điện, thông tin tín hiệu, đầu máy toa xe

	

Ngân sách thành phố

	

680.000.000

	

Do cơ quan Nhà nước có chức năng thẩm tra trực thuộc các Bộ thực hiện




7

	

Lệ phí thẩm định kết quả đấu thầu các gói thầu

	

Ngân sách thành phố

	

154.000.000

	

 




8

	

Dự phòng phí

	

Vốn ODA

	

2.067.265.193.566

	

 




9

	

Chi phí bồi thường giải tỏa và di dời công trình hạ tầng kỹ thuật (còn lại)

	

Ngân sách thành phố

	

 1.403.569.576.338

	

 




10

	

Chi phí quản lý dự án (còn lại)

	

Ngân sách thành phố

	

100.348.113.205

	

 




11

	

Chi phí khác (còn lại)

	

Ngân sách thành phố

	

493.254.345.531

	

 




12

	

Lãi vay trong thời gian xây dựng

	

Vốn ODA

	

417.744.275.242

	

 

3. Phần công việc tổ chức đấu thầu: 12.805.695.158.545 đồng.

Số thứ tự

 

	

Tên gói thầu

	

Nguồn vốn

	

Giá trị gói thầu (đồng)

	

Hình thức lựa chọn nhà thầu

	

Phương thức đấu thầu

	

Thời gian lựa chọn nhà thầu

	

Hình thức hợp đồng

	

Thời gian thực hiện hợp đồng




1

	

Các gói thầu tư vấn (đã bao gồm thuế VAT)

	

1.293.563.893.835

	

 

	

 

	

 

	

 

	

 




1.1

	

Tư vấn lựa chọn nhà thầu cho gói thầu tư vấn chung

	

Ngân sách thành phố

	

480.000.000

	

Chỉ định thầu

	

2 túi hồ sơ

	

Tháng 7/2007

	

Hợp đồng trọn gói

	

Tháng 7/2007 đến tháng 01/2008




1.2

	

Hiệu chỉnh tim mốc, đưa cắm tim mốc trên thực địa và bàn giao ranh, cọc mốc dự án cho các quận

	

Ngân sách thành phố

	

490.000.000

	

Chỉ định thầu

	

2 túi hồ sơ

	

Tháng 7/2007

	

Hợp đồng trọn gói

	

Tháng 7/2007 đến tháng 9/2007




1.3

	

Tư vấn khảo sát thiết kế dự toán xây dựng tường rào bảo vệ và san lấp mặt bằng depot

	

Ngân sách thành phố

	

480.000.000

	

Chỉ định thầu

	

2 túi hồ sơ

	

Tháng 7/2007

	

Hợp đồng trọn gói

	

Tháng 7/2007 đến tháng 9/2007




1.4

	

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây dựng tường rào bảo vệ và san lấp mặt bằng depot

	

Ngân sách thành phố

	

33.000.000

	

Chỉ định thầu

	

2 túi hồ sơ

	

Tháng 8/2007

	

Hợp đồng trọn gói

	

Tháng 8/2007 đến tháng 9/2007




1.5

	

Tư vấn giám sát kỹ thuật gói thầu xây dựng tường rào bảo vệ và san lấp mặt bằng depot

	

Ngân sách thành phố

	

360.000.000

	

Chỉ định thầu

	

2 túi hồ sơ

	

Tháng 9/2007

	

Hợp đồng trọn gói

	

Tháng 10/2007 đến tháng 10/2008




1.6

	

Thuê luật sư hỗ trợ pháp lý hợp đồng cho gói thầu tư vấn chung

	

Ngân sách thành phố

	

480.000.000

	

Chỉ định thầu

	

2 túi hồ sơ

	

Tháng 9/2007

	

Hợp đồng trọn gói

	

Tháng 9/2007 đến tháng 01/2008




1.7

	

Tư vấn chung

	

Vốn vay ODA

	

1.173.855.358.032 (tương đương 73.669.848 USD)

	

Đấu thầu quốc tế theo điều kiện vay STEP

	

2 túi hồ sơ

	

Tháng 7/2007 đến tháng 12 năm 2007

	

Hợp đồng theo thời gian

	

Tháng 1/2008 đến tháng 12/2019




 

	

và thuế VAT

	

Ngân sách TP

	

117.385.535.803 (tương đương 7.366.985 USD)

	

 

	

 

	

 

	

 

	

 




2

	

Phần cung cấp thiết bị và xây lắp (gồm thuế VAT)

	

11.512.131.264.710

	

 

	

 

	

 

	

 

	

 




2.1

	

Gói thầu xây lắp

	

 

	

518.447.940.452

	

 

	

 

	

 

	

 

	

 




2.1.1

	

Xây dựng tường rào bảo vệ và san lấp mặt bằng depot

	

Ngân sách thành phố

	

26.000.000.000

	

Đấu thầu rộng rãi trong nước

	

1 túi hồ sơ

	

Tháng 9/2007

	

Hợp đồng trọn gói

	

12 tháng




 

	

và thuế VAT

	

Ngân sách TP

	

2.600.000.000

	

 

	

 

	

 

	

 

	

 




2.1.2

	

Xây dựng và lắp đặt thiết bị depot

	

Vốn ODA

	

445.316.309.502 (tương đương 27.947.553 USD)

	

Đấu thầu quốc tế theo điều kiện vay STEP có sơ tuyển

	

1 túi hồ sơ

	

Tháng 6/2009

	

Hợp đồng trọn gói

	

36 tháng




 

	

và thuế VAT

	

Ngân sách thành phố

	

44.531.630.950  (tương đương 2.794.755 USD)

	

 

	

 

	

 

	

 




2.2

	

Gói thầu EPC

	

 

	

10.993.683.324.258

	

 

	

 

	

 

	

 

	

 




2.2.1

	

Xây dựng đoạn đi trên cao (17,1km)

	

Vốn ODA

	

3.235.726.573.918 (tương đương 203.070.577 USD)

	

Đấu thầu quốc tế theo điều kiện vay STEP có sơ tuyển

	

1 túi hồ sơ

	

Tháng 3/2009

	

Hợp đồng trọn gói

	

36 tháng




 

	

và thuế VAT

	

Ngân sách thành phố

	

323.572.657.392 (tương đương 20.307.058 USD)

	

 

	

 

	

 

	

 




2.2.2

	

Xây dựng đoạn đi ngầm (2,6km)

	

Vốn ODA

	

1.851.269.323.060 (tương đương 116.183.590 USD)

	

Đấu thầu quốc tế theo điều kiện vay STEP có sơ tuyển

	

1 túi hồ sơ

	

Tháng 12/2008

	

Hợp đồng trọn gói

	

54 tháng




 

	

và thuế VAT

	

Ngân sách thành phố

	

185.126.932.306 (tương đương 11.618.359 USD)

	

 

	

 

	

 

	

 




2.2.3

	

Mua sắm thiết bị cơ điện, đường ray và toa xe

	

Vốn ODA

	

5.223.871.171.804 (tương đương 327.844.306 USD)

	

Đấu thầu quốc tế theo điều kiện vay STEP có sơ tuyển

	

1 túi hồ sơ

	

Tháng 6/2011

	

Hợp đồng trọn gói

	

24 tháng




 

	

và thuế VAT

	

Ngân sách thành phố

	

 

174.116.665.778 (tương đương 10.927.367 USD)

	

 

	

 

	

 

	

 


											

Chủ đầu tư có trách nhiệm xác định thời điểm bắt đầu và thời lượng của các bước khi tổ chức đấu thầu các gói thầu của dự án theo trình tự quy định của Luật Đấu thầu và phải đảm bảo tiến độ tổ chức thực hiện các gói thầu phù hợp với Kế hoạch tổng thể thực hiện dự án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Tổng giá trị của Kế hoạch đấu thầu của dự án: 17.297.687.907.234 đồng.

Chia ra:

- Phần công việc đã thực hiện:                  7.549.244.807 đồng;

- Phần công việc không đấu thầu:            4.484.443.503.882 đồng;

- Phần công việc tổ chức đấu thầu:          12.805.695.158.545 đồng.       

Điều 2. Giám đốc Khu Quản lý Đường sắt đô thị tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của các yếu tố pháp lý, về nội dung và các số liệu trong hồ sơ đệ trình, về các nội dung công việc đã được thực hiện và nội dung được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Giao thông - Công chính, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Giám đốc Khu Quản lý Đường sắt đô thị và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

	

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Hữu Tín