Chỉ thị 26/CT-UB
Về việc tăng cường thực hiện dự án mía đường
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình / Chủ tịch / Phạm Phước
Ngày ban hành: 1997-09-18
Ngày hiệu lực: 1997-09-18
Tình trạng: Còn hiệu lực
Phạm vi: Tỉnh Quảng Bình
Ngành: Nông nghiệp và phát triển nông thôn

### CHỈ THỊ CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

**Về việc tăng cường thực hiện dự án mía đường**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dự án Nhà máy mía đường Quảng Bình có công suất 1.500 tấn mía cây/ngày đã được Bộ NN&PTNT phê duyệt dự án khả thi và cho phép động thổ, hiện nay Tổng Công ty mía đường I đang tiến hành thiết kế và làm các thủ tục mua thiết bị.

Tỉnh ta đã có chủ trương trồng mía giống đợt I và đợt II/1997 với diện tích 520 ha. Nhiều địa phương, hộ gia đình đã tích cực trồng mía, ngân sách đã hỗ trợ kinh phí bù giá giống mua ngoại tỉnh, các ngành ngân hàng đã cho dân vay và nhân dân đã đầu tư để trồng đạt kết quả bước đầu. Tuy nhiên so với yêu cầu thì còn một số mặt tiến hành chậm và phương thức tiến hành chưa tốt cần được khắc phục.

Căn cứ vào chủ trương của Bộ nông nghiệp và PTNT, của Thường vụ Tỉnh ủy, của Ủy ban nhân dân là phấn đấu xây dựng, đưa nhà máy đường Quảng Bình vào hoạt động cuối năm 1998 và vùng nguyên liệu phải có 3.600 ha mía cung cấp cho nhà máy vào vụ ép mía 1998 -  1999. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành các cấp thực hiện một số công tác sau đây:

1. Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo kiểm tra diện tích và chất lượng mía giống đã trồng, cùng các địa phương rút kinh nghiệm, tổ chức trồng đủ diện tích mía giống trước 30/09/1997. Tích cực và có biện pháp chống bão, mưa, lụt làm ảnh hưởng đến mía. Lập kế hoạch cụ thể cho việc trồng 3.600 ha mía nguyên liệu trong vụ Đông xuân 1997 – 1998, xác định diện tích cụ thể có tính đến diện tích thích hợp ở các huyện (Quảng Ninh, Tuyên Hóa, Lệ Thủy) nơi có điều kiện vận chuyển nhanh đến nhà máy, lập lại phương án huy động vốn có tính khả thi hơn.

2. Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì cùng các ngành của tỉnh phối hợp với cùng với Tổng Công ty mía đường I giải phóng mặt bằng nhà máy, chuẩn bị và lo các điều kiện thuộc trách nhiệm địa phương cho việc xây dựng nhà máy. Về mặt bằng khu công nghiệp Phương Hạ thì trước hết phải xác định rõ khuôn viên nhà máy bao gồm cả phân xưởng sản xuất sản phẩm sau đường. Xác định tuyến đường ô tô từ quốc lộ 1 A đi qua nhà mày lên quốc lộ 15 xem xét các khả năng bố trí nhà máy nước quả hộp và chế biến gỗ sợi ván ép theo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT để từ đó chuẩn bị cho việc lập quy hoạch khu công nghiệp. Trước mắt không cho phép cơ quan, đơn vị, hộ gia đình nào làm nhà ở hoặc xây dựng công trìng vùng đất xung quanh nhà máy từ vùng xóm cũ trở ra.

3. Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Ban quản lý dự án vùng nguyên liệu mía đường tiến hành hợp đồng với Tổng công ty mía đường I về việc trồng mía nguyên liệu. Hợp đồng phải ghi rõ diện tích, thời gian, chất lượng, giá cả thu mua, các chính sách, trách nhiệm của các bên. Hợp đồng này làm căn cứ để triển khai kế hoạch trồng mía năm 1998. Song song với việc làm hợp đồng cần dự thảo cơ chế chính sách trồng và thu mua mía nguyên liệu. Các ngành Kế hoạch, Ngân hàng, Cục đầu tư và phát triển, Tài chính, Lao động - TBXH tham gia và bố trí kế hoạch vốn năm 1998 (tham gia vào bản kế hoạch của Sở Nông nghiệp, chuẩn bị trình duyệt và bố trí kế hoạch).

4. Ban quản lý Dự án vùng nguyên liệu mía đường là đơn vị đối tác của Tổng Công ty mía đường I và là đầu mối của các hộ trồng mía, tổ chức ký hợp đồng với hộ dân để trồng mía; Sở Nông nghiệp và PTNT, các sở, ngành liên quan có trách nhiệm tham mưu cho lãnh đạo tỉnh và tổ chức chỉ đạo theo chức năng của mình, UBND các huyện, thị xã cử đồng chí Phó Chủ tịch trực tiếp chỉ đạo. Ở tỉnh, đồng chí Hoàng Văn Khẩn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, chỉ đạo chương trình mía đường.

Việc xây dựng nhà máy và trồng đủ nguyên liệu mía đường là một nhiệm vụ khó khăn và phức tạp liên quan nhiều cấp, nhiều ngành; liên quan một số điều kiện và chính sách thích hợp; hiệu quả của dự án phụ thuộc rất nhiều vào công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện, vì vậy yêu cầu các nghành, các cấp tiến hành tốt các công việc nêu trên.