सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा सूचनाको हक सम्बन्धी
नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको

नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरु (स्वत:प्रकाशन) को विवरण
(२०८१ वैशाख देखि असार मसान्त सम्म )

नेपाल विद्युत प्राधिकरण
दरवारमार्ग, काठमाडौं।

द्.

विषय सूची

पृष्ठभूमी

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको काम, कर्तव्य, एवं अधिकारहरु

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संगठनात्मक संरचना तथा दरबन्दी

३.१ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संगठनात्मक संरचना
३.२ कर्मचारीको दरबन्दी विवरण

नेपाल विद्युत प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक, उपकार्यकारी निर्देशकहरु, प्रवक्ता,

सूचना अधिकारी र नोडल अधिकृतको नाम तथा टेलिफोन नं.

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्देशनालयहरुको कार्य विवरण :

4.4
4.X
4.3
4.8
4.4
4.%
4.9

1.5

प्रशासन निर्देशनालय

अर्थ निर्देशनालय

उत्पादन निर्देशनालय

वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय

प्रसारण निर्देशनालय

योजना, अनुगमन तथा सूचना प्रविधि निर्देशनालय
आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय

ईन्जिनियरिङ्ग सेवा निर्देशनालय

५.९ व्यवसाय विकास निर्देशनालय

ऐन, नियम एवं विनियमको सूची

8S
८७
९३
११०
11८

१.पृष्ठभूमि :

विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई सक्षम, भरपर्दो र सर्वसुलभ गरी विद्युत आपूर्ति गर्ने व्यवस्था
गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ बमोजिम नेपाल विद्युत प्राधिकरण २०४२ साल भाद्र १ मा
स्थापना भएको हो। हालसम्म नेपाल विद्युत प्राधिकरण उत्पादन निर्देशनालयले संचालन तथा उत्पादन
गरेको जम्मा जलविद्युत क्षमता ग्रिडमा जोडीएको ५७८.६२ मेगावाट र ग्रिडमा नजोडिएको ४.५४
मेगावाट गरी जम्मा जलविद्युत क्षमता 453.9% मेगावाट, थर्मल विद्युत ५३.४१ मेगावाट, सोलार विद्युत
२५ मेगावाट गरी जम्मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट उत्पादित विद्युत ६६१.५७ मेगावाट छ। नेपाल
विद्युत प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरुबाट ४९२.९ मेगावाट र निजि क्षेत्रको जलविद्युत १९१४,७७
मेगावाट, निजि क्षेत्रको सोलार विद्युत ८१.९४ मेगावाट र बगासबाट उत्पादित ६ मेगावाट गरी
नेपालमा जम्मा ३१५७.१८ मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको छ। मुलुकको करिब ९७ प्रतिशत
विद्युतीकरण कार्य गर्न सफल यस प्राधिकरणले मुलुकभर रहेका वितरण केन्द्रहरु माफत आ.व.
२०८०/०८१ असार मसान्तसम्म ने.वि.प्रा. तफका ५४,५९,२७५ र सामुदायिक विद्युत सहकारी संस्था
तर्फका ४,७५,४५३९ समेत गरी जम्मा ५९,३४,८१४ ग्राहकहरुलाई विद्युत सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेको छ।

२. नेपाल विद्युत प्राधिकरणको काम, कर्तव्य एवं अधिकारहरु :

(क) विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी दीर्घकालीन र अल्पकालीन नीति निर्धारण गर्न नेपाल सरकारलाई
सिफारिस गर्ने।

(क१) प्रचलित कानून बमोजिम विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गरी विद्युत आपूर्ति गर्ने।

(ख) विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणाली तथा तत्सम्बन्धी अन्य कार्यको योजना तर्जुमा गर्ने र
तर्जुमा भएको योजनाको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक विद्युत उत्पादन केन्द्र, रुपान्तर केन्द्र
(सबस्टेशन), वितरण केन्द्र, प्रसारण र वितरण लाइन तथा तत्सम्बन्धी सुविधाहरुको निर्माण,
संचालन, संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने।

(ग) औद्योगिक, कृषि विकास तथा जनताको सुविधाको लागि आर्थिक दृष्टिले उपयुक्त क्षेत्रमा उपयुक्त
स्तरको विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणको व्यवस्था गर्ने।

(घ) विद्युत महशुल बाहेक ग्राहकबाट मिटर जडान, मिटर ठाउँसारी, नामसारी, क्षमता वृद्धि लगायतका
सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने।

(ङ) विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान कार्य गर्ने, गराउने।

(च) विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण सम्बन्धमा दक्ष जनशक्ति तयार गर्न उच्च तालिम तथा
अध्ययनको प्रबन्ध गर्ने, गराउने।

(च१) विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण कार्यसँग सम्बन्धित प्राविधिक सल्लाह र परामर्श प्रदान गर्ने।

(छ) प्राधिकरणको उद्देश्य पूर्तिको लागि आवश्यक अन्य कामहरु गर्ने, गराउने।

३. नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संगठनात्मक संरचना तथा दरबन्दी :

३.१. नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संगठनात्मक संरचना :

Planning. Monitoring & Information

Technology Directorate
Level $2, (1)

Corporate Pianning &
Monitoring Department
Level 14.

Power System Management
Department
Level 11 (T)

Information Technology
Department
Level 11,

Administration Section
Level 6 (A)

Level 12. (T)

Power Trade, De

Interna! Audit Department
Level 11. (Acc.}

Business Development

Energy Efficiency & Loss
Reduction Department
Leve? 11 (1)

Company Menegement
Level 10 (Ele,)

pees

Business Promotion Div.
Level 10 (Ele.}

Administration Section
Level 9 (A)

Nepal Electri
Organization Structure

ity Authority। BOARD OF DIRECTORS

Audit Committee

Corporate Function

LE।

Administration Directorate
Level 12. (A.)

Human Resources

Corpor rate Finance Maintenance Depastment
Department partment Levet 11 (1)
Level 11 (A) Levelt 11 (Acc.)
General Services Department Medium Generation Operation
Level 11 (A) Account Department & venernwee

Legal Department
Level 11 (A)
- Recruitment Department
Level 11 (A)

Managing Director's Secretariat

Level 11, (T)

Finance Directorate
Leve! 12. (A)

Level 11 (Acc.)

Regulatory Compliance
oa Deparment
Level 11 (A/Misc.)

Ss

पाला
Level 11 (1)

Retirement Fund
Management Division
Level 10 (Acc.)

Explanation:

शा) = Technical
{A) = Administration
{Acc.) = Account
{Ele.)} = Electrical

(A/Misc.) = Administration - Miscetlaneous
High Voltage: 220 kV and Above

Medium Voltage: below 220४
Distribution Line: Below 66 kV

Large Generation: 30 MW and Above
Medium Generation: Below 30 MW। Managing Director।

Generation Directorate
Level 12. (T}

Large Genaration Operation &

Administration Division
Level 10 {A)
Finance Division
Level 10 2०८)

Transmission Directorate
Level 12, (T}

LT
High Voltage Grid Development

nt
Level 11 (1)

Medium Voltage Grid
Development Oepastrnent
Level 11 (1)

Power Syatam Operation
Department
Level 14 i=
Grid Operation Department
Level 11
Clvil Division
Level 10, (Civil)।

Transmission Line & Sub
Station Design Division

=

Business Function

Distribution & Consumer
Services Directorate
Level 12, (T)

Engineering Services Directorate
Level 12, (T)

Planning & Technical Services
Department
Level 11 (1)

Project Development
Department
Level 11 (1)

Smart Metering and

1
Automation Department Environment & Social Studies

Deparment

Level 11, (1) Level 14
Community & Rural
Electrification Department Geologice! investigation
Level 14 Level 11 (1)
Koshi Fyoyincial Office. Trasning Management
nagar
Level फिल) Department

Level 11 (A)

Physical Infrastructure Division

Level 10 (Ele.
Administration Division
Level 10 (A)

Level 10 (Civil)

Madhesh Brovincial Office,
Jana Put
Level 11 (T)

Bagmatr Provincial Office,
Kathmandu

॥ न त
Level 41 (1) Electromechanical Design and

Construction Division
Level 10 (Ele)

Administration Section
Level 9 (A)

Finance Section
Level 9 (Acc.}

Bagmati Province Division
Office, Hetauda
Level 10 (Ele.

Gandaki Provincial Office,
Pokhara

Level 11 (T)

Lumbini Provincial Office,
Butwa!

Level 11 (1)

Lumbini Province Division
Office. Nepaigun)
Level 10 (Ele

Kamali Frovinciat Office,
Level 11 (1)

Sudur Pashchim Provincial
Office. Attaria
Level 11 (1)
Procurement Management
Division eae!
Level 10 (Ele )
Agministration Division
Level 10 (A)
Finance Division
Level 10 (Acc.}

Project Management
Directorate
Level 12, (T)

Transmission Line &

Substation Department
Level 11 (T)

Distribution Line and Substation

Department
Level 11 (T.)

Social Safeguard and
Environment Management
Department
Level 11 (A/Misc.)

Administration Section
Level 9 (A)

Finance Section
Level 9 (Acc )

३.२. कर्मचारी दरवन्दी विवरण :

नेपाल विद्युत प्राधिकरण
प्रशासन निर्देशनालय
जनसाधन विभाग
केन्द्रीय कर्मचारी प्रशासन शाखा

२०८० असार मसान्त

स्वीकृत दरबन्दी मौजुदा कर्मचारी
पद सेवा म्यादी/करार/
नियमित आयोजना स्थायी ज्यालादारी जम्मा
कर्मचारी संख्या

q

es

[०] 5 न ०

एला
अधिकृत स्तर
सम्म)

कमा सा ० रम। फक त

छ
सहायक स्तर
हि =

ना

४. नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, उपकार्यकारी निर्देशकहरु, प्रवक्ता, सूचना अधिकारी,
र नोडल अधिकृतको नाम तथा टेलिफोन नं.

सि.नं नाम टेलिफोन नं.

)।
:
:
:
न
:

१
x
रे
v
4
%
०
S
९
१
१३

५. नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्देशनालयहरुको कार्य विवरण :

५.१. प्रशासन निर्देशनालय :

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विद्यमान ९ वटा निर्देशनालयहरु मध्ये प्रशासन निर्देशनालय पनि एक हो।
यस निर्देशनालयको नेतृत्व उपकार्यकारी निर्देशक तह १२ (प्रशासन) बाट हुँदै आएको छ। नेपाल विद्युत
प्राधिकरणको समग्र कर्मचारी प्रशासन र सामान्य प्रशासन यसै निर्देशनालय अन्तर्गत संचालन र
व्यवस्थापन हुँदै आएको छ। यस निर्देशनालय अन्तर्गत जनसाधन विभाग, पदपूर्ति विभाग, सामान्य
सेवा विभाग र कानून विभाग गरी चार वटा विभागहरु रहेका छन्। निर्देशनालय अन्तर्गत रहेको
सामान्य सेवा विभाग अन्तर्गत जनसम्पक तथा गुनासो व्यवस्थापन शाखामा यस आ.व. मा १६ वटा
सूचना माग गरिएकोमा सबै सूचना मागकर्तालाई उपलब्ध गराइएको छ साथै उक्त अवधिमा जम्मा
५०,२७५ वटा गुनासाहरु प्राप्त भएकोमा (एउटा असम्बन्धित सहित) ५०,०३७ गुनासाहरु फर्छ्यौट
भएका छन् भने ३३७ वटा गुनासाहरु फछ्यौंको प्रकृयामा रहेका छन्।

५.१.१. प्रशासन निर्देशनालयका कार्यहरु :

प्रशासन निर्देशनालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको काम कारवाहीलाई ART, दुरुस्त, जनमुखी, पारदर्शी,
सहभागितामूलक बनाई व्यवस्थित ढंगले सम्पादन गर्न समग्र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई सहयोग गर्ने
सहयोगी निकायको रुपमा कार्यसम्पादन गर्दछ। त्यसका लागि यस निर्देशनालयले आन्तरिक तथा बाह्य
सम्पक, अन्तर निर्देशनालय समन्वय तथासंचालक समितिका निर्णयहरु कार्यान्वयन गरी प्राधिकरणलाई
सुशासनको मार्गमा डोच्याउने जमर्को गर्दछ। उपरोक्त बाहेक यस निर्देशनालयले सम्पादन गर्ने अन्य
कार्यहरु निम्नानुसार रहेका छन् :

१.पदपूर्ति सम्बन्धी कार्य: प्रत्येक वर्ष प्राधिकरणमा रिक्त हुन आएका पदहरुमा नियमानुसार प्रतिशत
निर्धारण तथा पद बाँडफाँड गरी लोकसेवा आयोगको सहमतीमा नयाँ नियुक्ति र बढुवाको विज्ञापन
प्रकाशन गर्ने, दरखास्त छानविन गर्ने, बढुवा सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्ने, आयोगबाट लिखित परिक्षाको
परिणाम प्राप्त भएपछि मौखिक परिक्षा संचालन गर्ने र सफल उमेदवारहरुलाई नियुक्ति र बढुवाको
लागि सिफारिस गर्ने।

२. जनसाधन सम्बन्धी कार्य: सिफारिस भै आएका नयाँ कर्मचारीलाई नियुक्ति तथा पदस्थापना गर्ने,
कर्मचारीको सरुवा गर्ने, कर्मचारीहरुको हाजिरी व्यवस्थापन, अभिलेखाङ्गन, विभागीय कारवाही तथा
पुरस्कार प्रदान गर्ने साथै कर्मचारी कल्याण सम्बन्धी कार्य (विमा, औषधी उपचार खर्च तथा wT
व्यवस्थापन) गर्ने।

३. सामान्य सेवा सम्बन्धी कार्य: देशभर नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नाममा रहेका जग्गाहरुको
अभिलेखाङ्गन तथा संरक्षण गर्ने, प्राधिकरणका कार्यालयहरुलाई आवश्यकता अनुसार Logistic Support
उपलब्ध गराउने, सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्ने, कार्यालय व्यवस्थापन गर्ने, सवारी साधन व्यवस्थापन

6

गर्ने, कार्यालय माल सामान खरिद सम्बन्धी कार्य गर्ने, सम्पत्ति ब्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने, माग
भएका सूचना उपलब्ध गराउने, प्रकाशन सम्बन्धी कार्य गर्ने, गुनासो AA र सो को व्यवस्थापन
सम्बन्धी कार्य तथा आकष्मिक भैपरि आउने कार्यको व्यवस्थापन गर्ने।

४. कानून सम्बन्धी कार्य नेपाल विद्युत प्राधिकरण विरुद्ध अदालतमा परेका मुद्दाहरु, प्राधिकरणका
तर्फबाट गर्नुपर्ने मुद्दाहरुको बहस पैरवी गर्ने, प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई कानूनी सल्लाह उपलब्ध
गराउने, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विनियमावली, निर्देशिका आदिको निर्माणमा सम्बन्धित पक्षसँग
समन्वय तथा सहकार्य गरी समग्र प्राधिकरणको कानूनी समस्या समाधान गर्न सहयोग गर्ने।

५.१.२. प्रशासन निर्देशनालय अन्तर्गतका विभागीय प्रमुखहरु र महाशाखा प्रमुखहरुका नाम

तथा सम्पर्क नं. :
सि.नं निर्देशनालय पद नाम मोवाइल नं. मेल ठेगाना
/विभाग/ महाशाखा

१ प्रशासन निर्देशनालय उप-कार्यकारी श्री तुलाराम गिरी ९८४११६८२१९। tularamgiril @gmail.com
निर्देशक

कानून विभाग निर्देशक श्री वलराम सिलवाल ९८४५११३४११३८। legal@nea.org.np

जनसाधन विभाग निर्देशक श्री शिव कुमार अधिकारी ९८४१०४१५८३६। sadhikary361@gmail.com

पदपूर्ति विभाग निर्देशक श्री बेल प्रसाद शर्मा ९८५११७७९०७। belpdsharma@gmail.com

सामान्य सेवा विभाग निर्देशक श्री शिव प्रसाद आचार्य ९८०४१३२६७४०। spacharya77@gmail.com
६ कर्मचारी प्रशासन सह निर्देशक श्री तुलसी प्रसाद सापकोटा। ९८४१६३४९५३३। tulsisapkota2030@gmail.com
महाशाखा

पदपूर्ति महाशाखा सह निर्देशक श्री शोभा पौडेल भुसाल ९८४३७६६९४४। shobhapaudel22@gmail.com
os कर्मचारी कल्याण सह निर्देशक. श्री गोपाल प्रसाद पाठक ९८४५११५८३३६। gopalpathak7@gmail.com
महाशाखा
९ सामान्य प्रशासन सह निर्देशक श्री जमुना कुमारी खड्का ९८४१६३६४९१८। khadkajamuna2077@gmail.co
महाशाखा ™

सुशासन व्यवस्थापन। प्रमुख श्री रामप्रसाद पौडेल ९८४९७४५७३९५। rampsdpaudel@gmail.com
महाशाखा

५.१.३ संगठन संरचना:

Organization Structure of Administration Directorate

Administration Directorate

Level 12, (A.)।।।

Human Resources Dept. Legal Dept. General Services Dept. Recruitment Dept.
Level 11, (A) Level 11, (A) Level 11, (A) Level 11, (A)

Personnel Daministration General Services Division Recruitment Div
ve Level 10, (A हु
Level 10, (A) » (A) Level 10, (A)

]
I ee
Good Governance : Human Resource Planning & Legal Div.
Management Division aber eer rh Div. Development Sect. Level 10, (A, Legal)
Level 10, (A) evel 10, (A) Level9, (A)

Central Personnel Record
Section
Level 8 (A)

Public Relation & Grievance
Handling Section
Level 9, (A)

Central Personnel
Administration Sect.
Level 9, (A)।
Recruitment Sect. Promotion Sect.
Level 8, (A) Level 8, (A)

Assets Management Sect.
Level 9, (A)

Procurement Management Sect.
Level 9, (A)

Explanation:
Dept. = Department
Div. = Division

(A} = Administration
Comp. = Computer
Sect. = Section

५.२. अर्थ निर्देशनालय:
५. २.प. अर्थ निर्देशनालयका कार्य :

१. नेपाल विद्युत प्राधिकरण अर्थ निर्देशनालयबाट संस्थाको वार्षिक वजेट तयार गरी सोको
कार्यान्वयन, अनुगमन निरीक्षण तथा नियन्त्रण आय व्यय विवरण तयारी तथा लगानी
व्यवस्थापन सहित केन्द्रीय कोष संचालकको रुपमा कार्य सम्पादन गर्ने।

२. यस निर्देशनालय अन्तगत संस्थागत वित्तीय विभाग, लेखा विभाग र नियमन अनुपालन
विभाग गरी तीन वटा विभाग रहेका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय कोष संचालकका
रुपमा रहेको संस्थागत वित्तीय विभागबाट आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०६८ मा व्यवस्था
भएअनुसार विभिन्न उत्पादन केन्द्र, प्रसारण केन्द्र, वितरण केन्द्र, विभाग र आयोजनाको वार्षिक
वजेट तयार गरी संचालक समितिबाट स्वीकृति गराई सो अनुसार बजेट कार्यान्वयन गर्ने गर्दछ।
सो कार्यान्वयनका क्रममा स्वीकृत वजेट अनुसारको वजेट निकासा गर्ने तथा सोको अनुगमन र
नियन्त्रण गर्ने।

३. नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विभिन्न क्रियाकलापबाट संकलन हुने सम्पूर्ण आय रकम केन्द्रीय
कोषमा जम्मा गरी सो को आवश्यकता अनुसार परिचालन गर्ने।

४. नेपाल सरकारवाट विकास बजेटका रुपमा प्राप्त हुने बजेट समेतको लगानी व्यवस्थापनका
साथै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरुमा हुने शेयर तथा क्रण लगानीको पनि
व्यस्थापन गर्ने।

५. लेखा विभागले नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट हुने सम्पूर्ण आय व्ययको विवरण तयार गरी अर्ध-
वार्षिक र बार्षिकरुपमा वित्तीय विवरण तयार गरी सोको अन्तिम लेखा परीक्षण गराई प्रतिवेदन
तयार गर्ने र सो क्रममा देखिएका बेरुजूहरु सम्वन्धित कार्यालयहरुसँग समन्वय गरी फर्छ्यौट गर्ने
गराउने कार्य गर्ने।

४.२.२ संगठनात्मक संरचना

Organization Structure of Finance Directorate

Finance Directorate
Level 12, (Acc.)

tL

Regularoy Compliance Dep
Level 11, (Misc.)

Account Dept.
Level 11, (Acc.)
Central Account Div.
Level 10, (Acc.)
Project Account Div.
Level 10, (Acc.)
Central Payment Div.
Level 10, (Acc. Explanation:
Dept. = Department
(Acc.) = Account
Power Purchase Payment
Section
Level 8, (Acc.)
Central Payment Section
Level 8, (Acc.)
Irregularity Clearence Section
Level 8, (Acc.)
Store Section
Level 7, (Acc.}

Corporate Finance Dept.

Level 11, (Acc.) Level 10, (Acc.)

Investment Analysis Div.
Level 10, (Acc.)

Budget & Treasury Div.
Level 10, (Acc.)

Treasury Section
Level 8, (Acc.)

Budget Section.
Level 8, (Acc.)

Misc. = Micellaneous
Div. = Division
Sect. = Section

Gratuity Fund Management Div.

10

५.२.३. प्रमुखको नाम :

विभागीय प्रमुख तथा महाशाखा प्रमुखहरुको नाम तथा सम्पर्क नम्बर :

अर्थ निर्देशनालय उप कार्यकारी लोकहरी लुईटेल ९८५११५४०६६९ =। Hokhari@gmail.com
निर्देशक

लेखा विभाग निर्देशक ९८५११६८२१४। sameer.pokharell 1@gmail.com

संस्थागत वित्तिय निर्देशक गणेश प्रसाद लईटेल ९८४५११२२१३०
विभाग

निर्देशनालय/विभाग पद विभागीय प्रमुखको AT। मोबाइल नं. इमेल ठेगाना

विभाग
आयोजना।
लगानी महाशाखा

महाशाखा

महाशाखा

आयोजना

१
२
3
y =
प् सु EX N
& अवकाश कोष सह निर्देशक भरत HA पौडेल ९८४१७७९१८९
व्यवस्थापन महाशाखा
७ कुमार
वु
र् —
5 नवराज
११ लेखाप्रणाली

केन्द्रिय भक्तानी सह निर्देशक वसन्त कमार ढुंगाना ९८५१०९५७२०
महाशाखा

11

५. २.४. नेपाल विद्युत प्राधिकरण अर्थ निर्देशनालयबाट आ.ब. २०८०/२०८१ असार मसान्त सम्म भएका गतिविधिहरु

१.। aot सरकार माफत
विकास बजेट प्राप्त

नेपाल सरकार र वैदेशिक
माफत विकास बजेट खर्च

नेपाल सरकारको राजस्वमा
दाखिला गरिएको रकम

भारततफ निर्यात गरिएको
विद्युतको विवरण

भारतबाट आयात गरिएको
विद्युतको विवरण

४ नेपालका उत्पादकबाट
खरिद

विद्युत विक्री वापतको
आय रकम संकलन

₹। बजेट तथा खर्च तफ

७। आय-व्यय विवरण

आ.व.२०८०।८१ को २०८० श्रावण देखि २०८१ असार मसान्तसम्म बैदेशिक तर्फ
रु २४ अर्व ३९ करोड ९४ लाख र नेपाल सरकार तफ १२ अर्ब ०५ करोड ९४५ लाख
गरी कुल जम्मा रु.३७ अर्व ४२ करोड २९ लाख नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई प्राप्त
भएको छ।

नेपाल सरकार र वैदेशिकवाट प्राप्त विकास बजेट अन्तर्गत चालू आ.व.२०८०।०१ को
२०८० श्रावण देखि २०८१ असार मसान्तसम्म विभिन्न आयोजना र ग्रामिण
विद्यृतिकरणका लागि शेयर लगानी र करण लगानी समेतमा नेपाल सरकार र
ने.वि.प्रा.को तर्फवाट रु.३० अर्व ५२ करोड ३५ लाख र वैदेशिक सोझै aa तर्फ
CRM अर्व ३३ करोड ९४ लाख गरेर जम्मा रु.५५ अर्व दद करोड ९९ लाख खर्च
भएको छ।

आ.व. २०८०।८१ को २०८० श्रावण देखि २०८१ असार मसान्तसम्म रोयल्टी वापत १
अर्व ६३ करोड ९० लाख, व्याँज वापत ६ अर्व २८ करोड, अग्रिम कर वापत १ अर्व १८
करोड 30 लाख, साँवा वापत १ अर्व YO करोड, मूल्य अभिवृद्धि कर वापत २६ करोड
र TDS वापत २ अर्व ७२ करोड LO लाख गरी जम्मा १३ अर्व ६८ करोड YO लाख
नेपाल सरकारलाई भुक्तानी भएको छ।

आ.व. २०८०/०८१ को २०८० श्रावण देखि २०८१ असार मसान्तसम्म १ अर्व ९४
करोड ६० लाख युनिट विद्युत निर्यात गरी जम्मा रु.१७ अर्ब of करोड ६९० लाख
विद्युत बिक्री वापत आम्दानी गरिएको छ।

आ.व.२०८०/०८१ को २०८० श्रावण देखि २०८१ असार मसान्तसम्म १ अर्व 5९
करोड YO लाख युनिट आयात भई जम्मा रु.१६ अर्व ९२ करोड ९० लाख भुक्तानी
रारिएको छ।

आ.व . २०८०/०७०८१ को २०८० श्रावण देखि २०८१ असार मसान्तसम्म
ने.वि.प्रा.को सहायक तथा सम्वद्ध कम्पनीहरुवाट २ अर्व ५९ करोड VO लाख र अन्य
निजी उत्पादक कम्पनीहरुवाट ६ अर्व ५६ करोड VO लाख गरी जम्मा ९ अर्ब १६
करोड १७ लाख युनिट खरिद गरी जम्मा SYR अर्ब १२ करोड Yo लाख रुपैया
बरावरको रकम भुक्तानी भएको छ।

आ.व. २०८०/०८१ को २०८० श्रावण देखि २०८१ असार मसान्तसम्म विद्युत बिक्री
वापत रकम संकलन गर्न विभिन्न संकलन केन्द्रहरुका लागि विभिन्न बैंकसँग सम्झौता
भई विभिन्न वितरण केन्द्रहरुको विद्युत बिक्री रकम रु.९९ अर्ब ६३ करोड ९४५ लाख
रहेकोमा सो वापत नगद खुद संकलन रकम रु.९५ अर्ब ४८ करोड ९९ लाख रहेको छ।

आ.व. २०८०/०८१ को २०८० श्रावण देखि २०८१ असार मसान्तसम्म संचालन

संभार खर्च Ah रकम रु१ खर्व १६ अर्ब ११ करोड ३० लाख खर्च भएको छ।

आ.व. २०८०/०८१ को २०८० श्रावण देखि २०८१ असार मसान्तसम्म व्याज तथा
अन्य आम्दानी समेत कूल आम्दानी रकम रु.१ खर्व २९ अर्व ४२ करोड रहेकोमा जम्मा
खर्च रु१ खर्व १६ अर्ब ११ करोड 30 लाख हुन गई अप्रशोधित नाफा (करकट्टी
गर्नुअघि) रु.१३ अर्ब ३० करोड GO लाख हुने अनुमान रहेको छ।

12

५.३. उत्पादन निर्देशनालय

५.३.१. पृष्ठभूमी :

नेपाल हिमाल, पहाड र तराई सहितको भौगोलिक विविधता यक्त जलश्रोतको धनी देश भएकोले यहाँका
नदी नालाहरुवाट Fae मात्रामा जलविद्युतको उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ। नेपालमा
जलविद्युत उत्पादनको सुरुवात वि.स. १९६८ जेठ ९ गते फर्पिङ हाउसबाट भएको र सो सुरुवात भएको
११३ बर्ष पूरा भएको छ। वि सं. १९६८ सालमा काठमाडौंको फर्पिङ्गमा संचालनमा आएको yoo कि.
वा. क्षमताको जलविद्युत गृह नै नेपालको पहिलो जलविद्युत गृह हो। मुलुकमा विद्युतको उत्पादन,
प्रसारण र वितरणको कार्य विस्तार हुँदै जाँदा कार्य विशिष्टिकरणका आधारमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण
अन्तर्गत निर्देशनालयहरु मध्ये उत्पादन निर्देशनालय पनि एक हो। हाल नेपाल विद्युत प्राधिकरण
अन्तर्गतका जलबिद्युत गृह एबं Fuel Plant बाट आ.व. ०८०/८१ को अन्त्य सम्म विद्युतको कुल जडित
क्षमता ६२७.०३ मेगावाट (Including large, Medium, small isolated, Thermal and solar power
plants) रहेको छ। उत्पादन निर्देशनालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतका जलविद्युत गृहहरुको
संचालन संभार गर्ने तथा नयाँ जलविद्युत आयोजना निर्माण कार्यको रेखदेख र अनुगमन गर्ने कार्य गर्दै
आएको छ।

५.३.२ निर्देशनालयका कार्यहरु :

क) नेपाल विद्युत प्राधिकरण स्वयंले प्रवर्धन गर्ने नयाँ जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण कार्यको
अनुगमन, व्यवस्थापन, निर्देशन लगायत तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्नको लागि कार्य
प्रगतिको समिक्षा गर्दै आयोजना संचालनमा आइपर्ने समस्याहरुको निराकरणको लागि
नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने।

ख) आयोजना संचालनमा बजेटको अभाव हुन नदिन नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय
कार्यालय, बिषयगत मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायमा समन्वय गर्ने।

र) निर्देशनालय अन्तर्गतका तापीय तथा जलविद्युत गृहहरुको नियमित रुपमा अनुगमन गर्ने।

घ) आवस्यकता अनुसार जलविद्युत गृहहरुको मर्मत संभारको व्यवस्था मिलाउने, वजेट व्यवस्थापन
गर्ने।

ङ) आफ्नो अन्तर्गतका जलविद्युत गृहहरु अधिकतम क्षमतामा संचालन गरी बढी भन्दा बढी
विद्युत उत्पादन गर्न पहल गर्ने।

च) जलविद्युत केन्द्रहरुको दक्षतापूर्वक संचालनको लागि आधुनिकीकरण गर्दै जाने।

छ) जलविद्युत केन्द्रमा रहेका सम्पत्तिहरुलाई दीर्घकाल सम्म संचालन गर्न सक्ने क्षमता बृद्धि गर्ने।

ज) उपलब्ध Braet अधिकतम सदुपयोग गर्नका लागि पुराना जलविद्युत केन्द्रहरुलाई सुदृढीकरण
गर्दै लैजाने।

झ) ज.वि.केन्द्रहरुमा नबिनतम सूचना प्रविधिको उपयोग गर्दै जाने।

a) निर्देशनालय मातहत रहेका भौतिक सम्पत्तिको अभिलेखिकरण तथा संरक्षणको व्यवस्था गर्ने।

ट) निर्देशनालय मातहत रहेका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने।

13

Large Generation Operation &
Maintenance Dept.
Level 11, (1)

Kaligandaki A Hydropower Plant
Level 10, (Mech.)

Middle-M; di ४ dropower Plant
"Tevet 10 (tech)

Marsyangdi Hydropower Plant
Level 10, (Mech.)

Kulekhani-। Hydropower Plant
Level 10, (Mech.)

Upper Trishuli 3A Hydropower
Plant
Level 10, (Mech.}

Kulekhani-Il Hydropower Plant
Level 9, (Mech.)

Chameliya Hydropower Plant
Level 9, (Mech.)

Y 3.3. निर्देशनालयको संगठनात्मक संरचना :

Organization Structure of Generation Directorate

Generation Directorate
Level 12, (T)

Generation Development &
Support Dept.
Level 11 (T

Medium Generation Operation &
Maintenance Dept.
Level 11, (T}

Trisuli Hydropower Plant
Level 9, (Mech.)
Gandak Hydropower Plant
Level 9, (Mech.)

Finance Division
Level 10, (Acc)

Administration Division
Level 10, (A)

Construction Support Div.
Level 10, (Civil)

Mechanical Support Div.
Level 10 (Mech.)

Level 9, (Mech.)

Electrical Support Div.
Level 10 (Ele.)

Kulekhani Ill Hydropower Plant
Level 9, (Mech.}

Devighat Hydropower Plant
Level 9, (Mech.)

Sunkoshi Hydropower Piant
Level 9, (Mech.)

Explanation:
Dept. = Department
Sc. = Misce neous
= Technical
= Administration
Acc.) = Account
Ele.) = Electrical
iv. = Division

Hetauda Diesel Plant

Mech. = Mechanical
Large Generation= 30 MW and Above
Medium Generation= Below 30 MW

Puwa Hydropower Piant
Level 8, (Mech.)

Setiphewa Hydropower Plant
Level 8, (Mech.)

Chatara Hydropower Plant
Level 7, (Mech.)

Panauti Hydropower Plant
Level 7, (Mech.)

Sundanjal Hydropower Plant
Level 7, (Mech.)

Multifuel Power Plant

Pharping Hydropower Plant
Level 5, (Mech.)

14

५.३. ४. नेपाल बिद्युत प्राधिकरण उत्पादन निर्देशनालय अर्न्तगत रहेका जलविद्युत केन्द्र तथा
आयोजनाहरुको जडित क्षमता निम्नानुसार छ।

कह

x

जडित उत्पादनक्षमता
बिद्युत केन्द्र तथा आयोजनको नाम कैफियत
(मेगावाट)

कालीगण्डकी ए ज. वि. केन्द्र

ना
a

OO
fewer छा

मर्स्याङदी ज. वि. केन्द्र

र माषिल्लो निशुली दए न विकेद पि
«jaar
a नो।
न [eters विकेश PP
को

2
v
4
प्
५9
ट

1
११

हेटौँडा डिजेल केन्द्र ]

11] कुलेखानी तेस्रो जति, केन्द्र सो
गण्डक ज वि केन्द्र सल

1२
1

]

१२
1९
1

चतरा ज नि. केन्द्र ]

१९
२

पनौती ज. वि. केन्द्र

भएको।

लि

५.३.४५. निर्देशनालय, विभाग, महाशाखा, आयोजना तथा शाखाका जिम्मेवार अधिकारीको सम्पर्क नम्बर :

विभाग,
निर्देशनालय,विभाग, केन्द्र कार्यालय प्रमुखको
आयोजना तथा केन्द्रको नाम आयोजना/प्रमख सम्पर्क फोन नम्बर

उपकार्यकारी निर्देशक, उत्पादन उपकार्यकारी
निर्देशनालय श्री मदन तिम्सिना निर्देशक 9851198345 4153014
निर्देशक
मझौला उ. सं तथा संभार विभाग। श्री राम कमार यादव 9851052876 4153017
उत्पादन विकास विभाग विभाग। श्री आभाष ओझा प्रमुख
9851167067 4153029

ठला उ. सं तथा संभार विभाग। श्री राम कमार निर्देशक
यादव 9851052876 4153071

a

प्राविधिक सपीट विभाग श्री कपिलदेव प्रमुख
मान्जन 9846256116 4153047

कालीगण्डकी ए जलबिद्युत केन्द्र श्री बाबुराजा कार्यालय प्रमुख
महर्जन 9856003144 063-403081
मध्य मस्याङदी जलबिद्यत केन्द्र श्री पवन बस्नेत कायालय प्रमुख

मस्याङदी जलबिद्युत केन्द्र श्री पशुपतिराज कार्यालय प्रमुख
माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलबिद्युत। श्री सुरेश राउत आयोजना प्रमुख
माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलबिद्युत श्री घिरेन्द्र कुमार कायालय प्रमुख

कलेखानी दोस्रो जलबिद्यत केन्द्र श्री पल्हाद राउत कायालय प्रमख। 9855011545/984
3382277 057-419470

चमेलिया जलविद्युत आयोजना श्री राम कुमार निर्देशक
asa 9851052876 01-4153030

देवीघाट जलविद्युत केन्द्र श्री शुनिल कुमार कायालय प्रमुख
चर्तुवैदी 9851121095 078-520782

16

गण्डक जलविद्युत केन्द्र श्री पिताम्बर कार्यालय प्रमुख

भूसाल 9841068916 078-520782

1G
अमर।
१९ 5015003 067-410041
कुलेखानी तेस्रो जलबिद्युत केन्द्र श्री प्रसन्नमुनी कार्यालय प्रमुख
कुलेखानी तेस्रो जलबिद्युत श्री सुभाष मिश्र निर्देशक 9851208257/

ईलेक्ट्रोमकानिकल वर्कसप तथा श्री सुरज दाहाल आयोजना प्रमुख
निमार्ण आयोजना 9851109474
जलबिद्यत केन्द्र स्वचालन आयोजना। श्री उमङ्ग कार्की आयोजना प्रमख

सनकोशी जलबिद्यत केन्द्र aT हरिष चन्द्र कार्यालय
qT Tt os धिताल कायालय AAG) 0851214734/985
1245580
पुवाखोला जलबिद्युत केन्द्र श्री शिवकुमार कार्यालय प्रमुख
ava 9852620351 025-550077

x4
पनौती जलबिद्युत केन्द श्री सवीना उप्रेती कार्यालय प्रमुख। 9851224809/984

सेती (फेवा जलबिद्युत केन्द्र श्री चिरन्जीवी कार्यालय प्रमुख

२८ आर्चाय 4153032
सुन्दरीजल जलविद्युत केन्द्र श्री रविन्द्र कुमार कार्यालय प्रमुख

५.३.९. उत्पादन निर्देशनालय, विभाग, महाशाखा, आयोजना तथा शाखाका सूचना अधिकारीको
नामावली :-

027-520351

AJ A AJ AJ
«x A) coed ०

उत्पादन निर्देशनालय र अर्न्तगतका सुचना अधिकारीहरु

उत्पादन निर्देशनालय

ठूला उत्पादन सं.तथा सं.विभाग मझौला
उत्पादन सं.तथा सं. विभाग

प्राविधिक सर्पोट विभाग

उत्पादन विकास विभाग

फर्पिङ जलविद्युत केन्द्र

कालिगण्डकी ए जलविद्युत केन्द्र श्री ज्ञानेन्द्र सुवेदी खत्री ९७४८२११४१४
17

स.प्रशासकीय
४ Tal जलविद्युत केन्द्र श्री प्रदिप रुपाखेती ६। अधिकृत ९८१२०२२२२०

कुलेखानी प्रथम जलविद्युत केन्द्र श्री विनोद काफले इन्जिनियर(ईले) ९८६७०१५४४१२

७ प्रशासकीय अधिकृत
इन्जिनियर(मेका)
प्रशासकीय अधिकृत
९८:२१३१ ४७७०,
मि.रि.स्.भा.
इन्जिनियर(मेका.)
५।मि.रि.सु.भा.
५। TART.
स.प्रशासकीय २५११ ७०७३
अधिकृत ९८६११६८०८६
स. ईन्जिनियर मे.का.
स.ईन्जिनियर (मेका)
५।मि.रि.सु.भा.
५। TART.
५।मि.रि.सु.भा.
स.ईन्जिनियर (मेका)

श्री गौरीशंकर प्रसाद

माथिल्लो त्रिशुली ३ए ज.वि.के. चौरसिया

७ कुलेखानी दोश्रो जलविद्युत केन्द्र श्री सन्तोष कुमार चौधरी ७

चमेलिया जलविद्युत केन्द्र श्री दान बहादुर नेपाली

९ त्रिशुली जलविद्युत केन्द्र श्री दिपक सिग्देल प्

०
८)

देवीधाट जलविद्युत केन्द्र श्री मुकेश रेग्मी ७

मोदिखोला जलविद्युत केन्द्र श्री गणेश खनाल

गण्डक जलविद्युत केन्द्र श्री मोहन पण्डीत

श्री ममता कुमारी श्रेष्ठ

श्री हरि सुन्दर माझी

कुलेखानी तेश्रो जलविद्युत केन्द्र ९

wo

सुनकोशि जलविद्युत केन्द्र

पुवाखोला जलविद्युत केन्द्र श्री अशोक कुमार दास ६

wwe

चतरा जलविद्युत केन्द्र श्री घनश्याम घिमिरे

पनौति जलविद्युत केन्द्र श्री प्रमोद अर्याल
सेतिफेवा जलविद्युत केन्द्र श्री प्रदिप सापकोटा

द्

[5। नर्मोचया जन्त का शी यान emer नेपाली ४ प्रशासकीय oft
[testers कन [ates ४ [een
Pe [revere ee [seater ५।e
छ

सुन्दरीजल जलविद्युत केन्द्र श्री रविन्द्र कुमार मण्डल

५. ३.७. उत्पादन निर्देशनालय मातहत संचालित आयोजनाहरु :
क) माथिल्लो त्रिशुली 3 ए जलविद्युत आयोजनाहाल DLP मा संचालनमा रहेको (केन्द्र स्थापना
भैसकेको)।
ख) Hear तेश्रो जलविद्युत आयोजना TOC जारी हुन बाँकी (केन्द्र स्थापना भैसकेको) रहेको।
रा) इंलेक्ट्रोमकानिकल वकसप तथा निमार्ण आयोजना।
घ) जलविद्युत केन्द्र स्वचालन आयोजना

५.३. ठ.सम्पादन गरेका मूख्य मृख्य कामको विवरण :

1. Kaligandaki A Hydropower Station
४ In Ashad 2081, during a flood at the river, the reservoir was flushed to clear sand
deposition
४ Auction of scraps and unwanted materials stored from project construction time

18

2. Middle Marsyangdi Hydropower Station
Y Over 1029.2 tons of steel, 22.9 tons of tin, 6.1 tons of rubber and 1.3 tons of plastic
were cleared off via scrap auctioning.
VY Repair and maintenance of spillway radial gates, under sluice gate and other different
flushing gates
Y Upgradation of obsolete pressure switch of governor by in-house expertise
४ Repair and maintenance of Trash rack Cleaning Machine.

3. Marsyangdi Hydropower Station
४ Replacement of punctured 11 KV, 800 mm', Copper XLPE cable in Unit No 1, L2
transformer
४ Repair and Maintenance of eroded surfaces of flushing gates no: 1 and 2 as the
activity was performed for first time since project commissioning.

4. Upper Trishuli 3A Hydropower Station
४ The civil structure at headworks were extensively repaired and maintained during
Baishak and Jestha 2081 as a mandatory preparatory pre monsoon works
४ Establishing better communication network between powerhouse and dam through 12
core FRP optical fiber.

5. Kulekhani -1 Hydropower Station
४ Bathymetric survey was carried out to monitor the live storage capacity of the
reservoir.
४ Installation of new chiller plant at powerhouse

6. Kulekhani —II Hydropower Station

Repair and Maintenance of Unit-2 MIV.

Installation of oil cooler for Unit-1.

Construction, repair and maintenance of check wall at Mandu & Rapti Intake.
Extension of pond with gabion wall and temporary earth fill dam at Rapti Intake for
increasing the ponding capacity.

KLNN AN

7. Kulekhani-II] Hydropower Station
४ Servicing and replacement of engine oil of all 7 units of Hetauda Diesel Power Plant.
४ Installation of three phase cooling fan on radiators of power transformer.

8. Chameliya Hydropower Station
शी Maintenance, upgrading to blacktopped standard drain and landslide clearance of
Balanch-Ganna,4 km access road to dam site.
४ Installation of outdoor 36 KV 1250 A VCB at 33/11KV Substation.

9. Trishuli Hydropower Station
"४ Gravel trap cleaning works near balancing reservoir were performed.
४ Repair of rotor pole connection for Unit-1.
४ Replacement of 6.6 KV VCB synchronizing breaker ot Unit-6 has been done.

10. Devighat Hydropower Station
४ Replacement of rotating diode of Unit-3
४ Replacement of 66 KV surge arrestor for 66 / 33 KV transformer.

19

11.

12.

13.

14.

15.

16.

४ Replacement of hydraulic operated turbine inlet bypass valve of all units.

Modikhola Hydropower Station
४ Replacement of aggregate of 132 KV Switchyard area

Gandak Hydropower Station
Y Construction of base for placing stoplogs at powerhouse.
४ Repair and maintenance of two nos. VCB of control room at powerhouse.

Sunkoshi Hydropower Station

Y Overhauling of unit-3

Y Deep boring for drinking water.

४ Installation, testing and commissioning of 7 MVA, 66/11 KV power transformer and
control and relay panel including XLPE Cable and accessories

Puwakhola Hydropower Station

v River protection works including repairing of weir or intake.

४ Preventive maintenance of 33 KV switchyard, 8 MVA 6.6/33 KV power transformer
and 250 KVA, 33/0.4 KY distribution transformer.

Setifewa Hydropower Station

VY Replacement of rubber bladder of compressor tank and nitrogen gas filling of Unit-3
OPU.

४ Repair and maintenance of Unit-3 MIV driving gear and installation.

Sundarijal Hydropower Station

४ Repair, maintenance and up gradation work of Nagmati Diversion Canal by Bagmati
Sudhar Ayojana, GON. "Generation Development Department"
<generation.dev@nea.org.np>;

20

५.४. वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय

नेपाल विद्युत प्राधिकरण, वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय आम विद्युत उपभोक्ताहरुलाई
स्तरीय विद्युत सेवा प्रवाह गर्नको लागि केन्द्रीत रहने गर्दछ। यस निर्देशनालयले ७ वटा
प्रादेशिक कार्यालय तथा २ वटा प्रदेश डिभिजन कार्यालय अन्तर्गत रहेका मुलुकभरका १२९
वितरण केन्द्रहरु तथा तिनका उप वितरण केन्द्र र फ्युज सेवाहरु माफत विद्युत वितरणको कार्य
गर्दै आएको छ। साथै २३ वटा विभिन्न आयोजनाहरु मार्फत वितरण लाइन तथा वितरण
सबस्टेशनहरु विस्तार गर्ने र स्तरोन्नतिको कार्य गर्दै आएको यस निर्देशनालयमा ३ वटा विभाग
तथा ३ वटा महाशाखाहरु रहेका छन। यस निर्देशनालयमा विद्युत प्राधिकरणका कल जनशक्तिको
करिब ६५.३८ प्रतिशत जनशक्ति कार्यरत रहेका छन। मुलुकको करिब ९७ प्रतिशत विद्युतीकरण
कार्य गर्न सफल यस निर्देशनालयले मुलुकभर रहेका वितरण केन्द्रहरुमाफत आ.व.
२०८०/०८१ असार मसान्तसम्म ने.वि.प्रा. तफका YX YS WY र सामुदायिक विद्युत सहकारी
संस्था तर्फका ४,७५,४३९ समेत गरी ४५९,३४,८१४ ग्राहकहरुलाई विद्युत सेवा प्रवाह गर्दै
आइरहेको Bl आ.व. २०८०/०८१ असार मसान्तसम्म 90,22,90 43000 युनिट विद्युत
विक्री भई जम्मा विद्युत विक्री बिल रकम रु.९९,६३,००,००,००० रहेकोमा
रु.९५,४८,००,००,००० महशुल संकलन भएको छ।

५.४.१. निर्देशनालयका कार्यहरु :

यस निर्देशनालय र अन्तर्गतका कार्यालयहरुले निम्न बमोजिम कार्य संचालन गर्दै आएको छ।

क) प्रसारण सम्बन्धी कार्य

१) ३३ के.भी. प्रसारणलाइन निर्माण गर्न डिजाइन, लागत अनुमान, बोलपत्र फारम तयार तथा
ठेकेदार छनौट गरी निर्माण कार्यको सुपरिवेक्षण अनुगमन गर्ने साथै संचालन संभार र मर्मत
गर्ने।

२) 33/99 के.भी. सबस्टेशन निर्माण गर्न डिजाइन, लागत अनुमान, बोलपत्र फारम तयार तथा
ठेकेदार छनौट गरी निर्माण कार्यको सुपरिवेक्षण अनुगमन गर्ने साथै संचालन, संभार र मर्मत
गर्ने।

3) ३३/११ के.भी. सबस्टेशन स्तरोन्नती सम्बन्धी संपूर्ण कार्य।

४) ११ के.भी. प्रसारणलाइन निर्माण गर्न डिजाइन, लागत अनुमान, बोलपत्र फारम तयार तथा

ठेकेदार छनौट गरी निर्माण कार्यको सुपरिवेक्षण अनुगमन गर्ने साथै संचालन, संभार र मर्मत

गर्ने।

वितरण लाइन निर्माण गर्न डिजाइन, लागत अनुमान, बोलपत्र फारम तयार तथा ठेकेदार

छनौट गरी निर्माण कार्यको सुपरिवेक्षण अनुगमन गर्ने साथै संचालन, संभार मर्मत गर्ने।

—

as

21

६) विभिन्न क्षमताका ट्रान्सफर्मरहरु (पावर तथा बितरण) खरिद गर्न लागत अनुमान, बोलपत्र
फारम तयार तथा ठेकेदार छनौट गरी खरिद गर्ने साथै जडान, संभार र मर्मत गर्ने।

७) उपरोक्त संरचना निर्माण गर्न जग्गा आवश्यक भएमा जग्गा प्राप्ती सम्बन्धी प्रारम्भिक कार्य
गर्ने।

ख) वितरण सम्बन्धी कार्य
१) ग्राहकहरुबाट प्राप्त विद्युतको माग फारम लिने।
२) माग फारमको आधारमा विद्युत जडानको लागि लागत अनुमान तयार गर्ने।
3) लागत अनुसार रकम लिइ मिटर जडान गर्ने र लाइन चालु गर्ने।

ग) महशुल संकलन
१) स्थायी, अस्थायी तथा घुम्ती काउण्टर खडा गरी विद्युत महशुल तथा अन्य दस्तुर संकलन
गर्ने।
२) विभिन्न बैंकहरु मार्फत विद्युत महशुल तथा अन्य दस्तुर संकलन गर्ने।
२) ई सेवा माफत विद्युत महशुल तथा अन्य दस्तुर संकलन गर्ने।

घ) ग्राहक सेवा सम्बन्धी
१) मासिक रुपमा मिटर रिडिङ गर्ने।
२) नामसारी र ठाउँसारी सम्बन्धी कार्य।
२) विद्युत शक्तीको क्षमता स्वीकृत एवं परिवर्तन सम्बन्धी कार्य।
४) ग्राहकको विवरण राख्ने तथा अध्यावधिक गर्ने कार्य।
५) ग्राहकको वर्गिकरण सम्बन्धी कार्य।
६) मिटर Riss गरेको ६० दिन भित्र पनि ग्राहकले महशुल भुक्तानी नगरेमा बिना सूचना
विद्युतको लाइन काट्ने।

ङ) रिचार्जबल सम्बन्धी कार्य
ग्राहक वा कुनै संघ संस्थाको माग अनुसार विद्युत प्रसारण तथा वितरण सम्बन्धी कार्यहरु यस
कार्यालय माफत गर्नु परेमा लाग्ने दस्तुर लिई गरिने कार्य।

च) विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐन २०५८ र विद्युत चोरी नियन्त्रण विनियमावली २०५९ मा तोकिए
बमोजिमका कार्यहरु
१) कसैले अनाधिकृत रुपमा विद्युतको उपयोग गरेमा चोरी नियन्त्रण गर्ने।
२) विद्युत चोरी गर्ने व्यक्तिलाई कानूनी दायरामा ल्याइ कानून बमोजिम कारबाहि गर्ने।
३) बिगो र जरिवाना असुल उपर गर्ने।
४) चोरी हुनबाट जोगाउन आवश्यक व्यवस्था अबलम्बन गर्ने।

छ) क्षतिपूर्ति विनियमावलीमा उल्लेख गरिएका कार्यहरु

22

१) यस कार्यालयको कारणले बिद्युत दुर्घटना हुन गै जनधनको क्षति हुन गएमा छानबिन गर्ने।
२ छानबिन बाट क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने ठहरेमा क्षतिपूर्ति उपलव्ध गराउने वा सिफारिस गर्ने।
२) विद्युत दुर्घटना न्यूनिकरण गर्ने र जन धनको क्षति हुन बाट बचाउने।

ज) सामुदायिक ग्रामिण विद्युतीकरण विनियमावली, २०७१ ले तोकिए बमोजिमका कार्यहरु
१) वितरक संस्थाबाट प्रस्ताव प्राप्त गर्ने।
२) प्रस्तावहरु ने.वि.प्रा.को प्रचलित मापडण्ड बमोजिम छ छैन हेर्ने।
3) डिजाइन तथा लागत अनुमान तयार गर्ने।
४) आवश्यकता अनुसार स्थलगत निरिक्षण गर्ने।
५) मापदण्ड पुरा भएका संस्थाहरुलाई नियमानुसार विद्युत वितरण गर्न आवश्यक व्यवस्था गरी
दिने।

wh) गुनासो व्यवस्थापन कार्य
१) संघ संस्था वा ग्राहकहरुको गुनासो वा सुझाव प्राप्त गर्ने।
२) गुनासो उपर छानबिन गर्ने।
३) छानबिनको आधारमा समस्याको समाधान गर्ने वा कारबाही गर्ने।

23

°

°

संगठनात्मक सरचना

५.४.२ वि.ग्रा.से. निर्देशनालयको

Organization Structure of Distribution and Consumer Services Directorate

Distribution and Consumer Services Directorate
Level 12 (T)

Lewet 9. (Acc)

Revenue Secton

Lavel 10, (Ele )

Tectnical Support Div

Commurity & Rural
Bhectrfication Dept
evel 11.

Level 41.

Level 11 (1)

Office, Anerial

5५१७ Pashchim Provincial

EOE। E IE
; 11।'।। We : i ae

Karnali Provincial Office.
Suckhet
Level 14, (1)
arts test
Corera
'Satyan [२
Level 8. (Em)
Doipe Distntadion ७04७
Levet 7. (Ele)
Gamged Destrbution Centre
Levet 7, (Eia.) o
Katicos Crsinibution Cenwre
Level 7, (Be.)
Juma Corte
Level 7. Ele.)
Juarkot Centre
Level 7, (Ele)
Level 8. (Ete.)
Level 9, (Els)

AE TEE E

Bagmati Province Division
a Sindhuli Distnouton Cenwe
Level छ (Ele)
७०७1 9 (Eie
'Chaneut Distributon Cantre
Tena
कछ d
कपका
tet site) 9
Paking Distr@adion
7 (Ele.

rit न
rao
Level 6, नी
ave।
Levert: he
—
Level dite,
071 2
सकन:
Le
Birgu
Level

i

: i Je ites We Weleda.
=L। gel gel। Fs] ge fs {।। §।। H i i f i if Hy : } f i ; i i ! i F 3}

tahert

aa eR ER an aaa
४1,081 01/31/2///010010]

Koshi Provincial Office.
Siratneger
Level 11, (7)
Taplegun) Distraxtion Centre
Lovet 7, (Ele)
Panctinar Centre
Harn Oistribubon Centre
Level 9, (Ele)
हट Centre
Level 8, (Em)

24

५.४, ३. निर्देशनालय, प्रादेशिक/डिभिजन कार्यालय प्रमुख, वितरण केन्द्र प्रमुख र सूचना अधिकारीहरुको विवरण :

x

v

An

9

कार्यालय प्रमुखको
नाम

उपकार्यकारी निर्देशक,
वितरण तथा ग्राहक सेवा नि.। मनोज सिलवाल

निर्देशक, अच्युत AT
योजना तथा प्रा.सेवा विभाग। घिमिरे

कार्यालय

सामुदायिक ग्रामिण प्रमुख, विक्रम कमार

वि . विभाग अमात्य

छ था निर्देशक, श्रीराम
स्मार्ट मिटरिङ्ग त पोखरेल
=r
प्रशासन महाशाखा, चुडामणि आचार्य
वि.ग्रा.से.नि.
—

तोमलाल सुवेदी

अर्थ महाशाखा, वि. ग्रा.से.नि.
जिन्सी व्यवस्थापन कुमार झा
महाशाखा, वि.ग्रा.से.नि.
कम्प्युटराईज्ड विलिङ्ग तथा
नेटवर्क महाशाखा, श्रेष्ठ
वि.ग्रा.से.नि.
कोशी प्रदेश प्रादेशिक उमेश कुमार झा
Sp te

नेपाल विद्युत प्राधिकरण

वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय

सम्पर्क नं.

मोवाइल नं.

९८२१२१ २०९२

९८२१०२४०२१

९८२१००६६२६

९८ ४१२६३६४१

९८२१२३४१४७

९८२१२७३२०९

९८ ४२०२९६४०

९८२११२७४ २८

९८२२०७९६६६९

कार्यालयको नंवर

१४११२३१ ४२

१४१२श४८

१४३९००४५७

१४१४१३०१०

१४१२१३१४२

1४1२३१२२

१४१२३१७६

०२१-४३६०५७

सुचना अधिकारीको नाम/पद मोवाईल नम्जर। इमेल ठेगाना

dcs@nea.org.np
निर्दै चिमिरे २४०२
शक, अच्युत बाबु घिमिरे ्ल1९२४०र

planningtech@nea.org.np

OF ES EOREY /

TU. शंकर अर्याल

community@nea.org.np

RGAVIS GALS

९८५११४७४२८। billing@nea.org.np
v ७
सहा-निर्देशक नगेन्द्र कुमार श्रेष्ठ 5४ २०३७२२३ biratnagar.ro@nea.org.np

25

१०

11

१

AJ

१३

१४

१२

१९

नी
७

बिराटनगर वितरण केन्द्र
इटहरी वितरण केन्द्र
भद्रपुर वितरण केन्द्र
गौरादह वितरण केन्द्र
दमक वितरण केन्द्र
इनरुवा वितरण केन्द्र
रंगेली वितरण केन्द्र
अनारमणी वितरण केन्द्र
दुहवी वितरण केन्द्र
उर्लाबारी वितरण केन्द्र
उदयपुर वितरण केन्द्र
इलाम वितरण केन्द्र
धनकूटा वितरण केन्द्र

धरान वितरण केन्द्र
बेलबारी वितरण केन्द्र

भोजपुर वितरण केन्द्र

खांदबारी वितरण केन्द्र

सरोज BAR ९८१ २०२१७२५

राम उदगार साह ९८५२०८०८४१। ०२१-१८३४५९। बावुराम कोइराला ९८२ २०४१२९७२

०२१-२२१२०६

₹ अञ्जनी कमार Vv ५9
ई. अञ्जनी कुमार यादव ९८४५१८०१७६ biratnagar@nea.org.np

itahari@nea.org.np

पवन कुमार साह ९८१२०४६०८६९

०२१-४३४३२२

०२९-४२०७१२

०२९-४१६००७८

- . ९७६९२९८ EASY /
राजेश कुमार पाण्डेय

९८९४४२१२७८ belbari@nea.org.np

बाह्रकोटी 1 र O हे:
मि.रि.सु.भा.सावित्रा बाह्रकोटी ९८४१ २०६२१४९ bhojpur@nea.org.np
४८ ८०७
दिवस यादव छठ ४य०७रेठर khadbari@nea.org.np

26

तेह्रथुम वितरण केन्द्र ढकाल २ ०० २६-४ कृष्ण ७६९८००
१८ भु प्रतिश ढका ६२३४ ७० ON FONNL। OT दाहाल SARS GOORRA terathum@nea.org.np

ताप्लेजङ्ग वितरण केन्द्र धरी _ ९८४७६७१०१३। ०२४-४६११०२। महेन्द्र राज दुलाल छरी?
गु न्द्र सुरेश प्रसाद चौ छल ४ कलो २। 0२४-४६११०२। महेन्द्र राज दु $5 ASA taplejung@nea.org.np

पांचथर वितरण केन्द्र दिपक कुमार दाहाल ९८१५२६८४१७७। ०२४-५२००२३। लक्ष्मी प्रसाद रखाल ९८ ४२७७२४८९
२० panchthar@nea.org.np

दिक्तेल वितरण केन्द्र शोभित बहादुर क्षेत्री ९८१२०११६३६९ ०३६-४२०७५१। बाबुराम पन्थी ९८४७११७१११। ;
२१ diktel@nea.org.np
ओखलढुङ्गा वितरण केन्द्र ईश्वर HA श्रे २८४२२ ७-४ ४०२ राउत २८०४४४२
सोलुखुम्बु वितरण केन्द्र अशेश्वर कुमार यादव ९८२ २९७२३२१ ०३८-४२०२२६। प्र.प्र. शान्तिलाल खतिवडा ९८४२८४५७५३२
solukhumbu@nea.org.np

धुलावारी वितरण केन्द्र माधव प्रसाद यादव ९८२२९९१९९९ ०२३-५६०१२१। ज्ञान काफ्ले ९८ ४४४३०१९५
dhulabari@nea.org.np

२४
मधेश प्रदेश प्रादेशिक। मुनिन्द्र ठाकुर ९८५४०२४४७८। ०४१-४२४०७८। प्र.अ. काली चरण यादव ९८२५२०३५९६३। .
जनकपुर वितरण केन्द्र सुनिल कुमार महतो ९८४५४०२२६१४ ४१-५२१६१४। श्री सुधिर कुमार राय ९७६४०२००२७।.
~ janakpur@nea.org.np

= 0. भिर म छ
x4
जलेश्वर वितरण केन्द्र गजेन्द्र कमार चौधरी ९८४५४०३२३१०। ०४४-५२०१६६ श्री दिलिप कुमार यादव ९८ ४२१६४ २८२
२६ jaleshwor@nea.org.np
मलंगवा वितरण केन्द्र उमेश प्रसाद यादव ९८२ COLL ७७७ ०४६-५२०३३६। रन्जय कुमार महतो QB REA VERS
२७ ? malangawa@nea.org.np
राजविराज वितरण केन्द्र लखन लला मल्लिक v २०४ सत्य मण्डल v ०
लाहान वितरण केन्द्र सुरेन्द्र कुमार साह ९८४१२८२३३९४६९ ०३३-५६०६४६। अर्जुन कुमार मोदेल ९८९३९४०२२२
२९ lahan@nea.org.np
सिराहा वितरण केन्द्र बासुकी नाथ झा ९८२२८ २२२०३ ०३३-४२०११४५। ई.उदय HAR कर्ण ९८४५२८४४२०३।
३० siraha@nea.org.np
सखुवा वितरण केन्द्र प्रविण कुमार मिश्र ९८५४०२६३४१। ०४१-४४०४६१। शैलेन्द्र सिंह ९८४ VION VOR
34 sakhuwa@nea.org.np
मिर्चैया वितरण केन्द्र मनोज BAL शर्मा ९८५२८३६५०९। ०३३-५५०५०९। WT. देवी बहादुर राई ध८०६२९६४३८२। ८05
३२ mirchaiya@nea.org.np
गौशाला वितरण केन्द्र जगन्नाथ झा ९८२४०३१२४६२  0४४-५४५६१६१५। प्र.प्र. गंगा प्रसाद मंडल ९८ ४१०३७४३९
३३ gaushala@nea.org.np
लालबन्दि वितरण केन्द्र त्रिभुवन कमार यादव ९८५ ४०६१७७७। ०४६-५०१७२९। राम केवल राय यादव ९८४ ४१४९६६०,
३४ lalbandi@nea.org.np

27

AHA वितरण केन्द्र गोपाल कुमार ठाकुर ९८२४०२४३३३। 0०४१-४१०००९। चन्दन मण्डल SSRIGOORIS
5 उ yadukuha@nea.org.np

कञ्चनपुर वितरण केन्द्र अरुण BAT _ ९ ००६९। ०३१- पे i ४२८१००
पु = अरुण कुमार साह ९८१२ २८६००६९ ०३१-५६०१५९। उपेन्द्र महतो ९८४२८१००२९ kanchanpur@nea.org.np

२९
बोदेबर्साईन वितरण केन्द्र संयोग विश्वकर्मा ९८:२८ २३४२९ विन्देश्वर पाठक ९८7२४०२३१३२ .

३७ bodebarsain@nea.org.np
धनषाधाम वितरण केन्द्र रोशन कमार सिंह ४०२३० ४१-४१४०७३। शेखर : ४२११२९४
बरहथवा वितरण केन्द्र अञ्जनी कमार ४०५०४ कमार ४९१८७
विरगञ्ज वितरण केन्द्र अवधेश HHA दुवै ९८५५०२६०३४। ०५१-५२२०१०। ई. सिताराम साह ९८२२०२४४३४।

Yo birgunj@nea.org.np
कलैया वितरण केन्द्र AN कुमार वरनवाल ९८४५५०४४९१७। ०५३-१५०१९१। ई. राजिव साह ९८ ४१२१३०८ ४७,

४१ kalaiya@nea.org.np
सिमरा वितरण केन्द्र रुमेश रुपाखेती ९८२४२०२१०६६ ०५३-१२१०६६।।. श्याम किशोर प्रसाद यादव RG ELERSYSA।

४२ simara@nea.org.np

राम अयोध्या राय
गौर वितरण केन्द्र 6०४ ४७७० "4 जितेन्द्र चौधरी छ ०
यादव ९८२४ ०५५-५२१५६६। श्री जितेन्द्र चौधरी ९८४४५२२५२५५०८ gaur@nea.org.np
४२
र np
पोखरिया वितरण केन्द्र बृद्धि नाथ झा ९८५२५०३८६४४  ०११-१६०००१। दीपक अधिकारी ९८४५८५२७८० .
ey ~ pokharia@nea.org.np

. ९८२२०४४४२२,
मौलापुर वितरण केन्द्र राम दिनेश राय यादव घर.प्र. श्याम सुन्दर यादव ९८ ४२०३३००३
९८०४८४८४८१ ने maulapr@nea.org.np
मोहम्मद तैयव
ट५५०४ ०४५३-४११० TI ४५०३७४४,
अन्सारी ककल ४, तै AREA ORK। राज किशोर भगत SE ४१९३ छ simraungadh@nea.org.np
७

बागमती प्रदेश प्रादेशिक
ग) कार्यालय, काठमाडौं ९८२१२०७२७१० OA FTA AARS स.नि. निर्मला पनैरु 5 ESOOSA A kathmandu.ro@nea.org.np

रत्नपार्क वितरण केन्द्र प्रज्वलमान श्रे २७३७ yan RRL Y —— sak
बानेश्वर वितरण केन्द्र रोहिणी पौडेल ९८:२५१२३१३२३२२ ०१-४४६१५२७। श्री यमुना श्रेष्ठ ९८४३०४८२६७
हत baneshwor@nea.org.np

28

सिम्रौनगढ वितरण केन्द्र

An

CS
९

x केन्द्र विजय 7 x \9 NS) - ' wv रे Oy
लगनखेल वितरण केन्द्र विजय महतो ९८५१२७३७१३। ०१-१५५४५५६६९। TY. श्याम हरि पौडेल ध८०४१२०१८ lagankhel@nea.org.np

YO
कमार सिंह -४२ कष्ण ज् YYouon। __
५१ कुलेश्वर वितरण केन्द्र बिरेन्द्र कुमार सिंह ९८४५१०५८८००। 6७१-४२७४८४७। प्र.अ. हरि कृष्ण पाण्डे ९८६३४४०८०८४ «uleshwor@nea.org.np
महाराजगञ्ज __ केन्द्र बाबराम __ सवेदी ४ _
43 :
ल्चोक केन्द्र ier शर्मा २७३७१२ _ उ
केन्द्र २७३७ ००४२५५२
6४9-

२७३७१४ ई ँ ४1६0१२७
भक्तपुर वितरण केन्द्र राम प्रमोद साह ९८२१२०७२५७१ ०१-६६११०९८। ई. नविना aie ९८ ४१६०२१ २७२ bhaktapur@nea.org.np
कीर्तिपुर वितरण केन्द्र सानुबाबु थापा ९८:२१२१९९७१ १-४३३३५३२। प्र.प्र. विष्णु कुमार थापामगर ९८ ४१३०२ kittipur@nea.org.np

धन्चे रि २७३७२० - ४३७०

धादिङ्ग छ केन्द्र सघिर _ २ र Ww रे ५9

धादिङ बितरण ped ९८४११०५१३२। ०१०-१२०१३२। प्र.प्र. देवमणी दाहाल ९८४९३२००७९। rading@nea.org.np

९८२१२०७%६८९ 099-¥5 298%। संजय प्रजापति ९८०४११३४९६७४५। sindhupalchowk@nea.org.n
p

केन्द्र ङन्द्र बहादर ०१७७ ERY

va
५
र
हँ
:
a
:
२०

29

छ

६३
६४
G4
९९
६१७

ट्रान्सफर्मर THAT शाखा राजिव कमार शर्मा ९८४५१२७३७१७। ०१-४४१०१६४५। श्री कुमार लामिछाने ९८६००३१४०५
हा रे transformer@nea.org.np

बागमती प्रदेश डिभिजन। मनोज कुमार यादव ९८४५५०६८०५२। ०४५७-१२४४६८। प्र.अ. भीमकान्त चौधरी ९८४१४५९४९३५
कार्यालय, हेटौंडा

५ =
६८० sindhuli@nea.org.np
a PERE [ewes। सामाना See Taree सालमा 0७,७००

६९ hetauda@nea.org.np
हर =

७१ "

OX

७३

ङ)

Ow

OX

५९

५9७

७८

७९

sO

oq

hetauda.ro@nea.org.np

घ)

भरतपुर वितरण केन्द्र रामु श्रेष्ठ ९८४५५०८२३८०। ०५६-१२५३८०। श्री नन्द राम विष्ट ९८२१५०७८ ३८०
७८ bharatpur@nea.org.np
रत्ननगर टाँडी वितरण केन्द्र। राजेन्द्र कुमार चौधरी ९८४५४५०८३६५५ ०५३-५६१६४॥५। ई प्रदिप पौडेल ९८४००१६५४५६९ .
~ tandi@nea.org.np
पालुङ्ग वितरण केन्द्र माधव न्यौपाने ९८०२५३३१०६। ०५७-४००००२९। श्री राम विलास राय ९८४४००३६५४
palung@nea.org.np

चनौली वितरण केन्द्र राज कमार श्रे ०२८ ३०९७ - सरोज कमार ०५२
गण्डकी प्रदेश प्रादेशिक। कमल आचार्य ९८४५९०६१२०१ ०६१-४६१४००। स.नि. श्री कृष्ण प्रसाद पन्त ९८:०५११९८:२५८
पोखरा वितरण केन्द्र जितेन्द्र ०२४४ -४२०४७२ कमार भवाजी र
आरुघाट वितरण केन्द्र हेमराज चापागाई ९८४५११९१९ RE ०६४-४१००७४। श्री मनोज तिवारी ९८ ४७९४९२४२
aarughat@nea.org.np
स्याङ्गजा वितरण केन्द्र मेश Fours ०५४ -४२ प्रेमराज de ०५८०४४४

बाग्लुङ्ग वितरण केन्द्र पवन पौडेल ९८५७६६६९४४४। ०६८-१२०८२०। AT तारानाथ सुवेदी ९८४७६९३३७७५
~ baglung@nea.org.np
म्याग्दी वितरण केन्द्र सत्य नारायण गामी ९८५७६५२४०३। ०६९-५२०४०३। श्री छविलाल नेपाली ९८ ४६७२९ RY,
myagdi@nea.org.np

तनह वितरण केन्द्र विजय राज रेग्मी ९८२१९०२७३२२ ०६४५-४५६०२४२। स.प्र.अ. देशवन्ध् श्रेष्ठ ९८४६०४४३२२
~ tanahu@nea.org.np
लेखनाथ वितरण केन्द्र राजकमार रमण ९८२६०१००३२ ०६१-५१००३२। Al लोकनाथ आचार्य ९८ ४७६३२२५९७
lekhnath@nea.org.np
पर्वत वितरण केन्द्र प्रितम राज विष्ट SY ४०१७७ ७-४२ अशोक कमार कर्ण ७६६०१७७

30

aw

ae An as AYU

a
७9
[र

q
gq

८७ ay «७ «७ a «0 गि Sj
an as x< AY AS -o ie) र

९७

तातोपानी वितरण केन्द्र प्रकाश काफले ९८२१७९४४५०४१ श्री रमाकान्त पौडेल ९८९७९२७१४८

लमजुङ्ग वितरण केन्द्र मेघराज भट्टराई RGAROGRARY ०६६-४५२१०७७। स.प्र.अ. तेज नारायण आचार्य ९८४६०७४३२०

6 ०
wr on metre ९८२७०५८०५४ TWAT राज पोखरेल ९८४१९४३३०८
O
O

दिलिप मरासिनी ९८५७०७५५११। ०७५-१२०१५११। श्री ठाकुर प्रसाद पाण्डे ९८५६०५६३८६०

९८९७९२६१०८

ी errs
रितेश गुप्ता ९८५७०४२३७८। ०७१-१६००३२। सकन्तला तिवारी भट्टराई ९८४६१६१३२०६

अर्जुन पोखरेल ९८५७०२६२७५। ०७९-५२०२०८। ई. भरत पोखरेल ९७४९७८२५०२

tatopani@nea.org.np

lamjung@nea.org.np
gorkha@nea.org.np

kawasoti@nea.org.np

manang@nea.org.np

butwal.ro@nea.org.np

bhairahawa@nea.org.np
butwal@nea.org.np
parasi@nea.org.np
palpa@nea.org.np
gulmi@nea.org.np
taulihawa@nea.org.np
krishnanagar@nea.org.np
arghakhanchi@nea.org.np
nayamill@nea.org.np
bardaghat@nea.org.np

amuwa@nea.org.np

WwW
Re

लुम्विनी प्रदेश डिभिजन

छ)। कार्यालय, नेपालगञ्ज राजिव कुमार सिंह ९८५८०७२२९९। ०८१-५२७४२१। प्र.अ. दुर्गा बहादुर खत्री ९८५८०७२२९७

nepalgunj.ro@nea.org.np

नेपालगञ्ज लामिछाने ०५११७७ _ श्रीनवराज भटठट ¥Ycotoesy।ti('i'iésOSOS~*S*wS"S"SSSCS! a
२८ नेपालगञ्ज वितरण केन्द्र जगन्नाथ लामिछाने ९८५८०४११ ०८१-४५२०२४७। श्री नवराज भट्ट ९८ ४८०१०९१६४५ nepalgun।@nea.org.np,
१
1
१

OX
Ow

32

११३ THIS वितरण केन्द्र साजन बहादुर ऐडी ९८४५८३२२१३९। ०८७-४६०१३६। श्री कृष्ण प्रसाद जैसी ९८९७२९३३१४ gamgad@nea.org.np

कालिकोट वितरण केन्द्र हरेन्द्र राय यादव ९८४५८३२२७०५। ०८७-४४०२३६। श्री डिल बहादुर शाही ९८ ०४१९२१०२२४ kalikot@nea.org.np
११४ —

जाजरकोट वितरण केन्द्र अभिशेक राज कलवार ९८४५ ८०८०३७५ ०८३-४३०३७५। श्री याम बहादुर के.सी. ९८ ४७८२२४५२०। _

११५ jajarkot@nea.org.np
रुकुम वितरण केन्द्र (पश्चिम)। विरमान रास्कोटी ९८४५७८३२०३२ ०८55-५३०३६४। श्री होम बहादुर नेपाली ९८६९७०१४६२

१११ rukum@nea.org.np
जुम्ला वितरण केन्द्र राम आषिश साह ९८४५८३९१४५००। ०८७-१२००१४। श्री काली बहादुर महत ९८६८३७७२८०।.

११७ jumla@nea.org.np

. v -
लय अत्तर प्रादेशिक जंग बहादुर चन्द SGREVGEARA। OSTAKIRNT। प्र.अ. भुवनराज भट्ट SSYGYRETYS। attaria.ro@nea.org.np
टीकापुर वितरण केन्द्र कपिल जोशी LEAS VS ARQ। ०९१-१६०२११। श्री जीत बहादुर धामी ९८ ४८३१९९८६।.
११५ tikapur@nea.org.np

5 ~ चुटुन कमार २२ संगित
महेन्द्रनगर वितरण केन्द्र 2 ७८४ -४ २०८७ पौडेल र
° "iad * श्रीवास्तव दछ नेर र 0९९-४२०८७३। श्री संगित पौडेल S65 ESARSITSS mahendranagar@nea.org.np
११९
डडेलधुरा वितरण केन्द्र रमेश अवस्थी ९८५८०७८६९७९९। ०९६-४२०२६३। व.स. मनोज कुमार रावत ९८ ४८७७४९१७
१२० dadeldhura@nea.org.np

दन मिथिलेश कुमार
धनगढी वितरण केन्द्र र ४२२४ -४१७४ हन देव जो: ७ ७७७७
डी वितरण केन्द्र गोहिवार SEAS ERA ERS 0%१-४प७४४६। AT मोहन देव जोशी दल रे dhangadi@nea.org.np
पस
डोटी वितरण केन्द्र शिवशंकर सोनी ९्ठशद४४०१८द४। ०९४-४१२१८३। श्री हक बहादुर विष्ट ९८४९ २७२५ २७३।
१२२ doti@nea.org.np
बैतडी वितरण केन्द्र जनार्दन पौडेल ९८५८७८३२२३ ९५-५२०१६४। श्री मोहन बहादुर चन्द ९८४८७७४९११ vi
१२३ baitadi@nea.org.np
arte वितरण केन्द आनन्द सापकोटा RGAGVGGALY। ०९३-४२०४९८ श्री पुष्कर बहादुर बम Coan ४९ ४७४
१२४ darchula@nea.org.np

o

भजनी वितरण केन्द्र गणेश दत्त पाण्डेय ९८५८ ४८८ २३९ ९१-४८००९६ श्री दिपक पन्त ९८ ४८८५९८०९,_.

१२६ bhajani@nea.org.np
बेलौरी वितरण केन्द्र टंकराज गिरी ९८५८७८५०००। ०९९-४८०४६४। श्री नरेश बहादर सिंह ९८ ४८४२२८९९,

१२७ belauri@nea.org.np

33

ne
हिक्मत बहादर
अछाम वितरण केन्द्र ~ ९८४५८४२२४५२२ ०९७-६२४५१०४५। श्री दिपक प्रसाद अधिकारी ९७८४१९२४ २४८०
वि.सी. achham@nea.org.np
2 0 _

बझाङ्ग वितरण केन्द्र सुजन खड्का ९्ठश्ठ४ठ१६२३। ०९२-४२१४९७। श्री प्रमिला चौधरी Sa EE ४८३०३३ bajhang@nea.org.np

बाजुरा वितरण केन्द्र राजेश कुमार झा श्री गुण राज भट्ट ९८ ४८९७४२३१

bajura@nea.org.np

34

५.४.४.ने.वि.प्रा.. वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय अन्तर्गत संचालित आयोजनाहरुको विवरण

सि.नं.। आयोजनाको नाम आयोजनाको स्थान आयोजनाप्रमुख मोवाईल नं

'
सयाजक क)
छ
System Component रघवंशी

Design, Supply, Delivery, Installation देशका विभिन्न क्षेत्रहरु श्री संगिता कार्की सहायक प्रवन्धक। ९८४१७४९३४९
Testing, Commissioning of 33/11 kV S/S पौड्याल stead al
& 33 kV Lines-Package-9

Design, Supply, Delivery, Installation, देशका विभिन्न क्षेत्रहरु श्री गणेश शाह सहायक प्रवन्धक। ९८२४१०५३२२९
Testing, Commissioning of 33/11 kV S/S त नन Sas:
& 33 kV Lines-Package-8

Design, Supply, Delivery, Installation, देशका विभिन्न क्षेत्रहरु श्री सन्दीप श्रेष्ठ प्रवन्धक ९८२५१००२३००
Testing, Commissioning of Distribution।
System-Package-11

Design, Supply, Delivery, Installation, देशका विभिन्न क्षेत्रहरु श्री प्रकाश राउत स. प्रवन्धक ९८२१११२१०२
Testing, Commissioning of Distribution
System-Package-2,3,10
Loss Reduction Masper Plan Project देशभर
२। tears ओखलढुंगा ३३ Sah. ग्रा.वि. तथा ATG, ओखलढुंगा श्री दामोदर पराजुली सहायक त्रबन्धक। ९८४११५१९१८
सवस्टेशन आयोजना

3 वितरण प्रणाली स्तरोन्नती तथा विस्तार देशका विभिन्न क्षेत्रहरु श्री विजय सेन खड्का सहायक प्रवन्धक। ९८४१४५९२६९८
आयोजना (EIB)

वितरण प्रणाली स्तरोन्नती तथा विस्तार देशका विभिन्न क्षेत्रहरु श्री घिरेन्द्र कुमार यादव एप प्रवन्धक ९८४१४४३४१६९
आयोजना (113)

४। वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना कैलाली, कंचनपुर, भैरहवा, बीरगंज, जगकपुर, भरतपुर,
हेटौँडा, वर्दीया, दाङ लगायतका विभिन्न अन्य
जिल्लाहरुको २३ के.भि. लाईनहरु stator
Y। 33/99 के.भि. सवस्टेशन सुदृढीकरण आयोजना घोराही, भैरहवा, कावासोती, कलैया, गौर, विरगंज, लेन ईन्जिनियर SEAM RRA
राजविराज, जगकपुर, FAT, धरान, इर्नवा, दमक
लगायतका विभिन्न सवस्टेशनहरु

३३/११ के.भि. लाइन विस्तार तथा सृददीकरण देशका विभिन्न क्षेत्रहरु
आयोजना श्री सन्दीप श्रेष्ठ प्रवन्धक ९८४१००२३००

Fy

aj

Smart Metering Smart Grid आयोजना वि.ग्रा.से.नि. अन्तर्गतका सम्पूर्ण वि.के.हरु

गमला नी
आयाजना

९

१

—O re)
Oo

—O
AJ

2

१४

4

AN

-2 ae) -o -8
७

त्री
रि fi

2

AJ नी ९?)

w
4

AJ] AD

GIS Smart Grid आयोजना वि.ग्रा.से.नि. अन्तर्गतका सम्पूर्ण वि.के.हरु श्री उत्सव कोईराला
चौतारा,सिन्धुपाल्चोक ३३ के.भि.प्रसारण लाईन तथा। लामोसांघु, चौतारा, सिन्धुपाल्चोक

सवस्टेशन आ.

मादनकुमारी HATH सिंगटी प्र.ला. तथा स.स. AHA, Ae, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक

आयोजना। श्री अमित BAR कर्ण

ट्रान्सफरमर टेष्टिङ्ग ल्याव निर्माण आयोजना विराटनगर, बुटवल, नेपालगंज

प्रशारण लाइन तथा सवस्टेशन निर्माण आयोजना
मातातिर्थ-मार्ख ३३ के.भि. प्र.ला. आयोजना मातातिर्थ, फाखेल, चखेल, सिस्नेरी हुदै माल्टा सम्म
av कि.मि. ३३ के.भि. प्र.ला. निर्माण
मातातिर्थ-माल्टा ३३ के.भि. WAT. आयोजना ! मातातिर्थ, चन्द्रगिरी, थानकोट हुदै नौविसे सम्म १५
उद्योग मन्त्रालय कि.मि. ३३ के.भि. प्र.ला. निर्माण श्री खिलनाथ अर्याल

)
काभ्रे-मकवानपुर-रामेछाप-सिन्धुली ग्रामीण काभ्रे-मकवानपुर-रामेछाप-सिन्धुली
विद्यतीकरण आयोजना

खोकनानिजगढ ३३/११ के.भि. स.स. आयोजना खोकना, निजगढ

रसुवानुवाकोट वि.प्र. पुर्ननिर्माण सुधार आयोजना (। रसुवा, नुवाकोट श्री प्रकाश राउत
KFW)

खोटाङ-उदयपुर ११/०.४ के.भी. ग्रा.वि. आयोजना। खोटाङ, उदयपुर श्री बद्री प्याक्रेल

नवलपुर गामीण विद्युतीकरण तथा छुसाङ्ग (मुस्ताङ्ग। नवलपुर, मुस्ताङ्ग श्री विमल राज राउत
३३ के.भी. प्रशारण लाइन तथा सवस्टेशन निर्माण

आयोजना

विद्यतीकरण तथा सवस्टेशन निर्माण आयोजना

विद्युतिकरण आयोजना

आयोजना(?8८1:826-16-17)

सौर्य उर्जा प्रवर्धन आयोजना नेपाल अधिराज्यभर श्री प्रकाश राउत
वितरण प्रणाली भोल्टेज सुधार आयोजना देशका विभिन्न स्थानहरुमा श्री राम दुलार यादव

उप प्रवन्धक

सहायक प्रवन्धक

ईन्जिनियर

सहायक प्रवन्धक

ईन्जिनियर
ईन्जिनियर

सहायक प्रवन्धक
इन्जिनियर
ईन्जिनियर

सहायक प्रवन्धक
उप प्रवन्धक

९८ ४१२७२९१०

९८४१८७९:१८२

९८२ २०६३३२ ४

९८२११६२१०२

९८२११३९८०२
९८२११९८३४३

९८४५१०४५२३२२६
९८४५१२२९८११
९८२११५ ROOK

९८२११६२१०२

WwW

6

अनुसूची -१
विदुत महशुल दर

१. ग्राहस्थ वर्ग:
१.१ सिंगल फेज तल्लो भोल्टेज (२३० भोल्ट)

१५ एम्पियर ३० एम्पियर ६० एम्पियर

मसिक। इनर्जी शुल्क। मसिक
(रु प्रति। न्युनतम
शुल्क। कि.वा. घण्टा

कि.वा.घण्टा
(मासिक)

=a

नोट : ५ एम्पियरका ग्राहकको हकमा यदि मासिक २० किलोवाट-घण्टा युनिटभन्दा बढी खपत गरेमा १ देखि २० किलोवाट-घण्टा:
युनिटसम्मको इनर्जी शुल्क रु ३०० प्रति युनिटका दरले लाग्ने छ।

१.२ श्री फेज तल्लो भोल्टेज (४०० भोल्ट)
१० के.भि.ए. सम्म qo के.भि.ए. भन्दा माथि

(मासिक) (रु प्रति कि.वा. घण्टा :युनिट) (रु प्रति कि.वा. घण्टा :युनिट)
आषाढदेखि मंसिरदेखि आषाढदेखि मंसिरदेखि

१.३ थ्री फेज मझौला भोल्टेज (33/99 के. भी.)

कि.वा.घण्टा इनर्जी शुल्क
a (रु प्रति कि.वा. घण्टा-युनिट)

को मंसिरदेखि जेष्ठसम्म

37

मसिक न्युनतम
शुल्क (रु)

तल्लो भोल्टेज (२३० भोल्ट) सिंगल फेज, ५ एम्पियरको बिलिङ्ग गर्ने तरिका

क्र.स। कि.वा.घण्टा। न्युनतम

वै.

लर ना]

(मासिक)

२१ देखि
30

२१ देखि
YO

५१ देखि

१००

१०१ देखि
२२०

२४५० माथि

मासिक
शुल्क (रु)

३०

42)

YO

७२

१२०

इनर्जी
शुल्क

(रु प्रति
कि.वा.
घण्टा)

बिलिङ्ग गर्ने तरिका

२० युनिट सम्म न्यूनतम शूल्क रु.३० लाग्ने र इनर्जी शुल्क वापतको
ASMA नलाग्ने। (उदाहरण: ५ युनिट : रु ZOF+YXO = जम्मा रु २०)
न्यूनतम शूल्क रु. YO लाग्ने र१ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ३ र
२१ युनिटदेखि 30 युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६1५० का दरले महशुल लाग्ने।
(उदाहरण: २५ युनिट : रु YOFROXS+YXEIMO = जम्मा रु. V¥ RYO)
न्यूनतम शूल्क रु. YO लाग्ने र१ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ३ र
२१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६1५० र ३१ युनिटदेखि ५०
युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ८1०० का दरले महशुल लाग्ने।

(उदाहरण: ३५ युनिट : रु HOFROXI+GOXEMOFYXS = जम्मा

रु. २१५।००)

न्यूनतम शूल्क रु.७५ लाग्ने र१ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ३र २१
युनिटदेखि 30 युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ९६५० र ३१ युनिटदेखि yo
युनिटसम्म प्रति युनिट रु द र ५१ युनिटदेखि १०० युनिटसम्म प्रति युनिट
रु. SMO का दरले महशुल लाग्ने।

(उदाहरण: ५५ युनिट : रु ७५-4-२०)(३%१०)५(६.५०-%२०%(८-4५)%(९।५० =
जम्मा रु. ४०७५०)

न्यूनतम शूल्क रु. १०० लाग्नै र १ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. Bz
२१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६1५० र ३१ युनिटदेखि yo
युनिटसम्म प्रति युनिट रु.द र ५१ युनिटदेखि २५० युनिटसम्म प्रति युनिट
रु.९।५० का दरले महशुल लाग्ने।

(उदाहरण: १०५ युनिट : रु YOOFROKI+4OXELOFROXG +(
५०-4४५)/(९।५० = जम्मा रु. ९०७५०)

न्यूनतम शूल्क रु. १५० लाग्ने र १ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ३ र
२१ युनिटदेखि 30 युनिटसम्म प्रति युनिट रु.६।५० र ३१ युनिटदेखि ५०
युनिटसम्म प्रति युनिट रु. द र ५१ युनिटदेखि १५० प्रति युनिट BAKO र
१५१ देखि २५० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. १० र २४५१ देखि ४००
युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ११ का दरले महशुल लाग्ने।

(उदाहरण: २५५ युनिट : रु १५०-२०७(३4:१०५(६।१०१-२०%(८१।
५०%१५०)%(९।५०- ५9(११।०० = जम्मा रु. २३९०।००)

38

तल्लो भोल्टेज (२३० भोल्ट) सिंगल फेज, १५ एम्पियरको बिलिङ्ग गर्ने तरिका

क्रस [कि.वा.घण्टा न्युनतम। इनर्जी
(मासिक) मासिक शुल्क

शुल्क (रु)। (रु प्रति बिलिङ्ग गर्ने तरिका

कि.वा.

घण्टा)
२० युनिट सम्म न्यूनतम शूल्क रु.५० लाग्ने र इनर्जी शुल्क प्रति युनिट

० देखि २० ० ४०० रु ४०० का दरले महशुल लाग्ने। (उदाहरण: ५ युनिट : रु YORYXY

= जम्मा रु.७०।००)

. न्यूनतम शूल्क रु. ७५ लाग्ने र१ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ४
र २१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६५० का दरले महशुल

६1५० " " " "

लाग्ने।
(उदाहरण: २५ युनिट : रु ७५4 २०%(४-५)%(६।५० = जम्मा रु १८७/५०)

6

G as
ad a

रु. 2G 0100)
न्यूनतम शूल्क रु. १०० लाग्ने र१ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट
रु.४।०० र २१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६1५० र ३१
देखि युनिटदेखि Yo युनिटसम्म प्रति युनिट रु. द र ५१ युनिटदेखि १००
44 देखि१००। १०० SKO।युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ९।५० का दरले महशुल लाग्ने।
(उदाहरण: YX युनिट : रु १००%२०)%(४4-१०५(६।५०-4-२०/(८१-५५(९।४५०
= जम्मा रु ४५२५०)
न्यूनतम शूल्क रु. १२५ लाग्ने र १ देखि Yo युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ४
र २१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६1५० र ३१ युनिटदेखि
२ २ ५० युनिटसम्म प्रति युनिट Oo र ५१ युनिटदेखि २५० युनिटसम्म Yl
१०१ देखि RO। १२१ SKO। afte रु. ९५० का दरले महशुल लाग्ने।
(उदाहरण: १०५ युनिट : रु FRAFROXW+YOXEWOFROXS +
५०-१4५)/(९।१० = जम्मा रु.९४५२।५०)

न्यूनतम शूल्क रु. १७५ लाग्ने र १ देखि Yo युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ४

र २१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६1५० र ३१ युनिटदेखि

५० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. द र ५१ युनिटदेखि १५० प्रति युनिट रु.
२५० माथि १७५ ११।००। ९५० र १५१ देखि २५० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. १० र २५१ देखि

न्यूनतम शूल्क रु. ७५ लाग्ने र१ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ४
र २१ युनिटदेखि 30 युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६1५० र ३१ युनिटदेखि
८5०० =। १० युनिटसम्म प्रति युनिट रु.10०० का दरले महशुल लाग्नै।

२१ देखि २०
(उदाहरण: ३५ युनिट : रु ७५-4-२०)५(४-%१०५(६।५०-१-१५)(८ = जम्मा

४०० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ११ का दरले महशुल लाग्ने।
(उदाहरण: WY युनिट : रु YUFROXY+IOXELOFROXS +।
२०4१४५०)»(१९।५०१ AXIUOO = जम्मा रु. २४३१।००)

यसै तरिकाले 30 र ६० एम्पियरका सिंगल फेजको बिलिङ्ग गर्ने।

39

2. अन्य उपभोक्ता
२.१ तल्लो भोल्टेज स्तर (२३०/४०० भोल्ट)

उपभोक्ता वर्ग डिमाण्ड शुल्क (रु. प्रति ईनर्जी शुल्क (रु. प्रति

के.भि.ए. प्रति महिना) कि.वा.घण्टा: युनिट)।
६०००
११०००

__। व्यापारिक ३२५।००
214100
ee
9% 0100
ee
क. सार्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग २००।०० YI
स्टेशन समेत)

44.

२.२ माथिल्लो भोल्टेज स्तर

डिमाण्ड शुल्क (रु. प्रति। ईनर्जी शुल्क (रु. प्रति
उपभोक्ता वर्ग के.भि.ए. प्रति महिना) कि.वा.घण्टा: युनिट)
अ.

हा
हा

क. सार्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग स्टेशन
समेत)

ख) अन्य यातायात २५५।००
tte ग्राहस्थ लि
१३५०

के.भि.ए. प्रति महिना) कि.वा.घण्टा:यनिट)
छ
पा
a।

ee ee
क. सार्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग स्टेशन २३०।०० 412
a

३. टाइम अफ डे(टि.ओ.डी) महशुल दर

il इनर्जी शुल्क (रु. प्रति कि.वा.घण्टा:युनिट)
(रु. प्रति पिक समय अफ पिक समय अन्य समय
.. उपभोक्ता वर्ग _
wa के.भि.ए.। (साँझ ५:०० बजे। (aft 94:00 (बिहान ५:०० बजे
प्रति देखि राति ११:००। बजे देखि बिहान। देखि साँझ ५:००
महिना) बजेसम्म) ५:०० बजेसम्म) बजे सम्म)
माथिल्लो भोल्टेज

औद्योगिक (१३२ के.भी)
२ औद्योगिक (६६ के.भी)
aT

२

mor भोल्टेज ashy।।
सिंचाई
___] a

_
__]।
a ee
ee

41

___]
cer
११ के.भि.)

1
a ee ee
हा
हा
छ

क. सार्वजनिक यातायात २३०।1०० ITZ ४।२० :41712
चार्जिङ्ग स्टेशन समेत

७
९

भोल्ट)

१

सार्वजनिक यातायात 200।00 ७२५ ४।३० YI
चार्जिङ्ग स्टेशन समेत

३.२. पौषदेखि चैत्र महिना सम्मको विद्युत महशुल दर

इनर्जी शुल्क (रु. प्रति कि.वा.घण्टा-युनिट)
डिमान्ड शुल्क

( पिक समय अन्य समय

महिना) देखि राति ११:०० भोलिपल्ट साँझ ५:००
बजेसम्म) बजेसम्म)
अ. माथिल्लो भोल्टेज।
१
२
आ. [मझौला भोल्टेज aah)।
१
२
2
ee ee।

42

ख) अन्य खानेपानी qyo।oo

& यातायात का

क)सार्वजनिक यातायात CARTS २३८०।०० ७०० ४५।५०
स्टेशन समेत)

ख) अन्य यातायात ९३४
ee
es
ee ee

कोसार्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग २३०।०० ७१५ ५।६०
स्टेशन समेत)।

काममा
(२३०/४०० भोल्ट)

ee ee

क)सार्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग २००।०० ७२५ YI
स्टेशन समेत)।
३.३. डिमाण्ड शुल्क नलाग्ने टाइम अफ डे(टि. ओ.डी) यातायात उपभोक्ताको (Automatic Swap Card)

विद्युत महशुल दर
१. सार्वजनिक यातायात Ais स्टेशन समेत)

g
q

२
2
4
&

इनर्जी शुल्क (रु. प्रति किलोवाट-घण्टा:युनिट)

पिक समय अफ पिक समय अन्य समय
(साँझ ५:०० बजे देखि। (राति ११:०० बजे देखि। (बिहान ५:०० बजे देखि

राति ११:०० बजेसम्म)। बिहान ५:०० बजेसम्म) साँझ ५:०० बजे सम्म)

तल्लो भोल्टेज ८1७० YIOY RISO
(२३०/४०० भोल्ट)

43

पौष देखि चैत्रसम्मको विद्युत महशुल दर

पिक समय अन्य समय
(साँझ ४५:०० बजे देखि (राति ११:०० बजे देखि भोलिपल्ट

राति ११:०० बजेसम्म) साँझ ४५:०० बजेसम्म)

तल्लो भोल्टेज (२३०/४०० भोल्ट)

२) अन्य यातायात
वैशाख देखि मंसिरसम्मको विचुत महशुल दर

इनर्जी शुल्क (रु. प्रति प्रति किलोवाट-घण्टा-युनिट)

पिक समय अफ पिक समय अन्य समय
(साँझ ५:०० बजे देखि। (राति ११:०० बजे। (बिहान ५:०० बजे
राति ११:०० बजेसम्म)। देखि बिहान ५:०० देखि साँझ ४५:००
बजेसम्म) बजे सम्म)

तल्लो भोल्टेज (२३०/४०० भोल्ट)

पौष देखि चैत्र सम्म लाग्ने विद्युत महशुल दर

पिक समय अन्य समय
(साँझ ५:०० बजे देखि राति (राति ११:०० बजे देखि

११:०० बजेसम्म) भोलिपल्ट साँझ ५:०० बजेसम्म)

तल्लो भोल्टेज (२३०/४०० भोल्ट)
नोटः

१. चार्जिङ्ग स्टेशन सञ्चालकले विद्युतिय सवारी साधनलाई चार्जिङ्ग सेवा दिएबापत उपरोक्त महशुल दरमा प्रति
किलोवाट-घण्टा: यूनिटमा अधिकतम २० प्रतिशतसम्म थप गरी लिन पाउने छ।

44

२. सार्वजनिक यातायात Ay स्टेशन समेत): प्रचलित कानून बमोजिम भाडादर निर्धारण हुने सार्वजनिक
यातायातको रुपमा ट्ूलिबस र सार्वजनिक सवारी साधनमा प्रयोग हुने इलेक्ट्रिक बस / मिनिबस, सफा टेम्पो
एवम् अन्य सवारी साधनको ब्याटी चार्ज गर्न विद्युत शक्ति प्रयोग गर्ने चार्जिङ्ग स्टेशनका उपभोक्ताहरु।

३. अन्य यातायात : प्रचलित कानून बमोजिम भाडादर निर्धारण हुने सार्वजनिक यातायातका साधन जस्तै :
केबलकार, रोपवे, मेट्रो आदि र अन्य विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनका लागि विद्युत शक्ति प्रयोग गर्ने
उपभोक्ताहरु।

४. सामुदायिक थोक उपभोक्ता :

क्र.सं। उपभोक्ता वर्ग मसिक न्युनतम शुल्क ($ इनर्जी शुल्क (रु. प्रति
किलोवाट-घण्टा:युनिट)

मझौला भोल्टज (११ के.भि./ ३३
के.भि.)

N X २० यनिट सम्म (मासिक
14 X ३०

1५ X २० यनिट सम्म (मासिक

N X २०

नोटः

१) N= सम्बन्धित सामुदायिक थोक उपभोक्ता अर्न्तगत रहेका कुल उपभोक्ता संख्या।

२) यस तालिका बमोजिमको महशुल सामुदायिक थोक उपभोक्ताले ने.वि.प्रा. लाई मासिक रुपमा बुझाउनु पर्नेछ।

45

अनुसुचि-२
अन्य दस्तुर तथा सेवा शुल्क

दररेट (रु.)

१. आवेदन फाराम

क) ग्राहस्थ तफ

ख) अन्य ग्राहक

ग) अन्य प्रयोजनको निवेदनमा
२. Ret सेवा:

क) सिंगल फेज रु.

ख) थ्रि फेज

३. मिटर सिल लगाउँदा

क) वाकसको सिल

१) ग्राहकले निवेदन दिएकोमा
२) कार्यालयले फेला पारेमा

A)
०
५)

3
p

emai फलापामा पण

५
(छ

सेवा दररेट (रु.)
२००
१००
१०००
१०००
१
११००
१००
१०००
0
२००
क)। 60।
ख) ०

१.२ थिफेज:
क) मिटरको क्षमता बढाउँदा
मिटरको क्षमता घटाउँदा प्

७. विद्यत सप्लाई र पून: (सिंगल फेज/थ्रि फेज)

a
७?
५)

O

46

क) लाइन काटने परेमा
लाइन जोडन परेमा

३. खरिद बिक्री भै घरजग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण हुने अवस्थामा पत्रपत्रिकामा
सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी नामसारीको कारबाही गर्नु पर्दाको अवस्थामा
ग) टिओडि मिटर

ख) ws
क) सिंगल फेज
ख) श्रिफेज
क) ग्राहस्थ:

. अः। भएका

47

५.५. प्रसारण निर्देशनालय:
५.५.१.प्रसारण निर्देशनालयको कार्य विवरण :

नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा निजि क्षेत्रबाट उत्पादित तथा अन्य मुलुकबाट आयातित विद्युत शक्तिलाई

गुणस्तरीय तथा भरपर्दो रुपमा नेपाल राज्य भर प्रशारण गर्नको लागि आफू अन्तर्गतका बिभिन्न

निकायहरुलाई परिचालन गर्ने। हाल ६९ के.भी. देखि ४०० SM. सम्मका प्रसारणलाइन तथा

सवस्टेशनको योजना विकास सञ्चालन तथा सम्भार गर्ने जिम्मेवारी यस निर्देशनालयले वहन गर्दछ।

यस निर्देशनालय अन्तर्गत निर्माण गरिने प्रसारणलाइन तथा सवस्टेशन आयोजनाहरु निर्माणको लागि

विस्तृत संभाव्यता अध्ययन तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरि सो पश्चात आयोजनाहरु निर्माण

आरम्भ गर्न बोलपत्र आह्वान गरी ठेक्का सम्झौता, निर्माणाधिन आयोजनाहरुलाई समयमै सम्पन्न गर्न

स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गरि आवश्यक निर्देशन दिने, बजेट निकासा दिने तथा बजेट अपुग

भएमा थप बजेट व्यवस्थापनको लागि प्रकृया अगाडि बढाउने लगायतका अन्य कार्यहरुमा सहजीकरण

गर्ने।

यस निर्देशनालय अन्तर्गतका देहायका विभाग र विभागस्तरका कार्यालयहरु रहेका छन्।

* ग्रिड सञ्चालन विभाग:- बिभिन्न स्तरका ग्रिड संरचनाको सञ्चालन तथा संभार गर्ने।

न विद्युत प्रणाली सञ्चालन विभाग:- विद्युत प्रणालीलाई दक्षतापूर्वक सञ्चालन गर्न अनुगमन,
सुपरीवेक्षण तथा नियन्त्रण गर्ने।

नै उच्च भोल्टेज ग्रिड विकास विभाग.:- १३२ के.भी. भन्दा माथि ४०० के.भी. सम्मका नयाँ
प्रसारणलाइन तथा सवस्टेशनको योजना निर्माण सुपरीवेक्षण तथा हस्तान्तरण गर्ने।

न सध्यम भोल्टेज ग्रिड विकास विभाग..- ६६ के.भी. देखि १३२ के.भी. सम्मका नयाँ प्रसारणलाइन
तथा सवस्टेशनको योजना निर्माण सुपरीवेक्षण तथा हस्तान्तरण गर्ने।

विद्युत प्रसारणको लागि आवश्यकता अनुसार ६६ के.भी. देखि ४०० के.भी. सम्मका विभिन्न प्रसारण

लाइन तथा सवस्टेसन आयोजनाहरु निर्माण विस्तार एवं स्तरोन्नतीको कार्यहरु गर्ने।

प्रावधिक अध्ययनको आधारमा Congestion भएका प्रसारणलाइनरु तथा Over load हुने सवस्टेशन

हरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने।

48

५.४५.२. प्रसारण निर्देशनालयको संगठनात्मक संरचन

CORPORATE STRUCTURE OF TRANSMISSION DIRECTORATE

Transmission Directorate Level 12 (T)

High Voltage Grid
Development
Dept.Level 11(T)

Medium Voltage
Grid Development

Power System
Operation Level11,

Dept Level 11, (T) (T)

Energy Management
Division Level
10.(Elec)

System Protection
Sec. Hetauda
Level 9.(Elex)

Comunication &
Operation Sect. Level

System Protection
Sect. Level 9.(Ele.)

Grid Operation
Dept.Level 11, (T)

Transmission Line & Administration
S/S Design Devision Division Level 10,
Level 10, (Ele) (A)

Civil Division .Level
10, (civil)

Duhabi Grid Division
Level 10 (Ele.)

(T) = Technical

(A)= Administration

(Acc.) = Account

Ele.= Electrical
Elex.=Electronics

Div.= Division

Sect.= Section

High Voltage=220 kVand above
Medium Voltage=132 kV and
below

Dhalkewar Grid
Division Level 10
(Ele.)

Kathmandu Grid
Division Level 10

Khimti Grid Sec.
Level 9 (Ele.)
Pokhara Grid Division
Level 10 (Ele.)
Butawal Grid Division

Level 10 (Ele.)

Attaria Grid Division
Level 10 (Ele.)
Technical Support
Div. Level 10 (Ele.)
System Protection
Div. Level 10 (Ele.)

Kohalpur Grid
Division Level 9 (Ele.)

Finance Division

Level 10, (Acc)

49

५.५.३. प्रसारण निर्देशनालय र अन्तर्गतका कार्यालय, आयोजना प्रमुखहरुको नाम तथा
सम्पर्क नम्बर:

Pa कर्मचारीको कार्यालय/ आयोजनाको नाम सम्पर्क नं.
FBS

पद म इमेल
उपकार्यकारी श्री दी्घाय कमार as,
२ निर्दे श्री श्रीराम राज २,,
निर्दे श्री श्याम Hare। नेपाल भारत विद्युत प्रसारण तथा,
व्यापार आयोजना र र। metpd00kv@nea.org-np
निर्द श्री केदार राज मध्यम भोल्टेज ग्रिड विकास,
सिलवाल विभाग 5410, FERS griddev@nea.org.np
प् निर्देशक श्री थक बहादुर उच्च भोल्टेज ग्रिड विकास ९८४१२२४९३९ grid220@nea.org.np
थापा विभाग
काठमाडौं उपत्यका प्रसारण t3b220kv@nea.org.np
प्रणाली विस्तार आयोजना
त्रिशुली ३ बी २२० के.भी. स/स >
आयोजना
es श्री चन्दन HAR,
विद्युत प्रणाली संचालन विभाग। थ4८५१०८५१११ ldc@nea.org.np

प्रवन्धक श्री लक्ष्मी कृशाहा-कटैया १३२ ९८५५०५७६५९ kk132kv@nea.org.np
नारायण मृखिया के.भी.प्र.ल.आ.,
रक्सौल-परवानीपुर १३२ के.भी.
प्र.ल.आ.,
प्रसौनी वीरगञ्ज १३२
के.भी.भूमिगत वि.प्र.ला. आ.

प्रवन्धक श्री हरि प्रसाद वुटवल(गोरुसिंङ्गे-लुम्विनी १३२। ९८५७०६२२७२ butwallumbinil32kv@
पाण्डे के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना, nea.org.np
बर्दघाट Fal १३२ के.भी
प्रसारणलाइन आयोजना,
मैनहिया २ के
मेनहिया सम्पत्तिया १ रे "भी. bs132kv@nea.or.np
प्रसारणलाइन आयोजना
ms132kv@nea.or.np

श्री सुरज गौतम वुटवल ग्रिड महाशाखा ९८४५७०२१४२८।  butwalgrid@nea.org.np
हेटौँडा ग्रिड महाशाखा ९८४५५०६७९६१ rp132kv@nea.org.np
पण्डित

श्री दीपक धिताल काठमाडौं ग्रिड महाशाखा ९८४१४५६३१५४२। kathmandugrid@nea.org.np
श्री शुक्रराज हेटौडा-ढल्केवर-इनरुवा ४००। ९८५११३१०११। hdi400kvep@nea.org.np

50

8
१०
११
१

देवकोटा के.भी. सबस्टेशन विस्तार
आयोजना

१३। प्रवन्धक श्री नविन कमार अत्तरीया ग्रिड महाशाखा ९८४५०७१६०६ attriagrid@nea.org.np

आयोजना
विस्तार आयोजना
भुमही हकोई १३२ के.भी. hakuil32kv@nea.org.np
Nee
आयोजना

१५। उप प्रवन्धक श्री विनोद लोहनी ढल्केवर ग्रिड महाशाखा ९८४५९०३७६७। dhalkebargrid@nea.org.np

१६। उप-प्रबन्धक श्री सतिस चन्द्र। का.उ.प्र.प्र. विस्तार आ. (प्याकेज। ९८४१२७३५०४ ktmvtsep.a@gmail.com
साह ए)
श्री अमित गोपाल

डी

१९ उप-प्रवन्धक श्री सन्तोष कुमार। हेटौडा-भरतपुर-वर्दषघाट २२० ९८६९९९८४५४८ hb220@nea.org.np
साह के.भी.प्र.ला.आ.
पौडेल प्र.ला.आ.
पौडेल प्रसारणलाइन आयोजना
कालीगण्डकी-रिडी १३२ के. भी
प्रसारणलाइन आयोजना
Yat. आयोजना
TAHT कोरिडोर १३२ के. भी.।।
I
AT

प्र.ला. आयोजना

२३ उप प्रवन्धक श्री रोसन ९८४९४८४९०३। modil32kv@nea.org.np
AVA A नयाँ मोदी-लेखनाथ 932 के.भी.
प्रसारणलाइन आयोजना
कृश्मा तल्लो मोदी नयां मोदी
१३२ के.भि.प्रसारणलाइन
आयोजना

२४ उप प्रवन्धक श्री निरञ्जन साह। रुपनी १२३२ SM. सबस्टेशन। ९८४१४१८००५। rupanil32kv@nea.org.np
asl आयोजना

ढल्केवर लोहारपट्टी १३२ के.भी loharpattil32kv@nea.org.np
षर.ला. आयोजना

नवलप्र १३२/३३ HAM. स/स nawalpur132kv@nea.org.np
आर्याजना

श्री जनार्दन सोलु कोरिडोर १३२ के.भी ९८४१४५३९०२ solul32kv@nea.org.np
प्रसाद गौतम प्रसारणलाइन आयोजना

२५ उप प्रवन्धक

श्री धुपेन्द्र कुमार। चन्द्रपुर सुकदेवचीौर १३२ SAT। ९०४५१११५४५०४६ cs132kvtlp@nea.org.np
भा प्रसारणलाइन आयोजना

उप प्रवन्धक

AS
AN

उप प्रवन्धक

A)
©

श्री सुनिल कुमार। थानकोट-चापागाँउ-भक्तपुर १३२। ९८५११२६३१६ tecb132kv@nea.org.np
महतो के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना

रुपनी बोदेबर्साईन १३२ के.भी
प्रसारणलाइन आयोजना
लहान AAAS १३२ के.भी
प्रसारणलाइन आयोजना
उप प्रवन्धक श्री अनुप गौतम। अमरपुर-ढुङ्गेसाँघ् १३२ के.भी ९८४१२३१४१२

तरसारणलाइन आयाजना

गोदक न्य अनारमनी १३२ के.भि godak.anarmanil32kv@nea
के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना
गोदक स्वयाक १३२ के.भी godak.soyak132kv@nea
ee
आयाजना

तम्लिङ्गटार-सितलपाटी २२० ९८४९७८८३३४ ts220kv@nea.org.np
ATF. a
धरान 2XO/ 33
के.भि.स/ सआयोजना
कोशी कोरीडोर २२० के.भि
प्रसारणलाइन आयोजना

श्री अनिल
उप प्रवन्धक पोखरा ग्रिड शाखा ९८२५९०००४७७। pokharagrid@nea.org.np
उप प्रवन्धक रोशन खड्का दृहवी ग्रिड शाखा ९८२ २०४०४१६ duhabigrid@nea.org.np

श्री परमार लालबन्दी सलिमप्/
३२ उप प्रवन्धक घिरसेन कसाहा विराटनगर १३२ ९८५११९११८८
के.भी.प्र.ला.आ

श्री Was
कुमार झा

उप प्रवन्धक

AJ

) A)
सालि)

९

dimetlp@nea.org.np

धौबादी फलामखानी विद्युत

पर.ला.आ.,

३३। सहायक प्रवन्धक। श्री विष्णु प्रसाद पथलैया हरनिया ४०० ९८५१३२०८३७ ph132kv@nea.org.np
देवकोटा के.भी.प.ला. ओजना ९८४१९८८०८९८

धोबादी मेघोली १३२ के.भि

प्.ला.आ

सहायक प्रवन्धक। श्री मनोज प्रसाद। बर्तिबाङ-पौदी अमराई-तम्घास-। ९८ष११०३६२१ gac132kv@nea.org.np,
सन्धिखक-गोरुसिङ्गे १३२ के.भी manojprasadcha@gmail.co
प्रसारणलाइन आयोजना m

३५ सहायक प्रवन्धक। श्री रवि कुमार HEAT सर्खेत दैलेख १३२ ८४१३७८९०९ sdkj 132kv@nea.org.np
चौधरी S.A, प्रसारणलाइन आयोजना
Sad १३२ के.भि. सवस्टेशन
आयोजना
सहायक प्रवन्धक बफिकोट Put १३२ ९८१३६७७३९२३ gkm132kv@nea.org.np
के.भी.प.ला.आ
भेरी कोरिडोर ४०० bheri400kv@nea.org.np
के.भी.प्र.ला.आ
घोराही माडीचोर १३२
km132k
२८ कोमल नाथ -रसवागढी ४००
- सहायक प्रवन्धक al ~ q TAME -रसुवागढी-केरुङ्ग ९८४१३९०१९३ mk400kv@nea.org.np
आत्रेय के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना

सहायक प्रवन्धक। श्री रुपेश कुमार गल्छी रातमाटे २२० के.भी ८०१०८६२६७ t3br220kv@nea.org.np
प्.ला.आ t3br220kv@gmail.com
का.उ.प्र.प्र.विस्तार आ.(प्याकेज-
बी)
ढल्केवर-बालगंगा १३२ के.भी balgangal32kv@nea.org.np
प्रसारणलाइन आयोजना balgangal32kv@gmail.com
सहायक प्रवन्धक। श्री भुपेश श्रेष्ठ अरुण-इनरुवा-तिङ्गला-मिचेया ९८५१२१२००२। bhupesh.nea@gmail.com.
४०० के.भी. प्र.ला.आ.

४२। सहायक प्रवन्धक। श्री अनिल कमार। चमेलिया-स्याउले-अत्तरिया १३२। ९०5४११५ २००५ csal32kv@nea.org.np
अधिकारी के.भी. प्र.ला. आयोजना

स्याउले साँफेबगर १३२
के.भी.प्र.ला.आ.

सहायक प्रवन्धक। श्री कैलाश पन्थ। पोखरा विरौटा १३२/११ के.भी.। ९८४१७१००८९
प्र.ला.आ.
सी)
सहायक प्रवन्धक। श्री शिवराम भक्तपुर-वानेश्वर-पाटन ६६ ९८४१७८०१२४ bbp66kv@nea.org.np
४२ ताम्राकार के.भी. प्र.ला. क्षमता अ.आ.

सहायक प्रवन्धक। श्री मनोज साह
४४ इञ्जिनियर श्री सुभारम्भ
विक्रम शाह

ईञ्जिनियर नारायण प्रसाद
= सापकोटा
सापकोटा

हु
जयसवाल
इञ्जिनियर श्री रवि श्रेष्ठ

oA
४९
४७

बा

न्यू खिम्ती लामोसाँघ् काठमाडौँ
प्र.ला.क्ष. अ.आ.
मलेखु १३२ के.भी. स/स
वि. आयोजना
खिम्ति ग्रिड शाखा

चिलिमे-त्रिशुली २२० के. भी.
प्र.ला. आ.
पाल्पा २२० के.भी. सवस्टेशन
आयोजना
औराह १३२ के.भी. सवस्टेशन
आयोजना
हेटौडा-विरगंज ६६
के.भी.क्ष.अ. आयोजना
दमक केरुवन वर्जु दुहवी १३२
के.भी प्र.ला.आ
पूर्वी चितवन १३२ के.भी.स/स
आ.
लम्की ATT १३२
के.भी.प्र.ला.आ.
का.उ.प्र.प्र.विस्तार आ. (प्याकेज-

i

३)

९८४५९०३७३६७

९८२८०३९९६९
९८ ४९१०२०१७

९८२१२३४१२१

९८२६०३२११९

९८४१००६७०४

malekhul32@nea.org.np

ch220kv@nea.org.np
palpa220kv@gmail.com

hb66kv@nhea.org.np

ec 132kv@nea.org.np

54

नेपाल सरकार उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय तथा ने.वि.प्रा प्रसारण निर्देशनालयद्वारा आ.व.०८०/०८१ को लागि संचालित प्रसारणलाइन तथा
सवस्टेशन आयोजनाहरुको वार्षिक प्रगति सारांश

वार्षिक प्रगति विवरण शुरुदेखि
यस
wl ea। यस अवधि
अवधि
आयोजनाको खर्च सम्मको केफियत

लक्ष्यको

नाम
कुल खर्च तुलनामा प्रतिशत प्रगति
नेपाल सरकार। ने.वि.प्रा नेपाल। afm। लेपाल सरकार। खर्च (कूल। प्रतिशत
सरकार afar ) प्रतिशत लागतको
तुलनामा)
Site Delivery भैसकेका
अधिकांश Equipment
installation भएको।
लामोसांघु सवस्टेशनमा
सिंगटि- 1 Line Bay Charge
लामोसाँघु भएको र सिगठटी
१३२ के.भी.। १८.३५। १००००.००। १००००.००। २००००। ७४९७ ः ७४९७.००। ३७.४९। ९२.३३। ८१.४९। सवस्टेशनमा 1 Line Bay

र Transformer Bay
निर्माण सम्पन्न भई
charge भएको।
प्रसारण लाइन तर्फ
Tower/Foundation

प्रसारणलाइन
आयोजना

Design, Errection तथा

55

रामेछाप -
गञ्र्याङ्ग-
खिम्ती १३२

के.भी.
प्रसारणलाइन
आयोजना

हा

Single circuit
conductor _ stringing

सम्पन्न। दोलखा र
सिन्धुपाल्चोक खण्डमा
गरी १२६ ठाँउमा
Tower Foundation
कार्य संपन्न, १२६ वटा

Tower errection संपन्न,
single circuit
conductor _ stringing

सबै ३७.९ कि.मि संपन्न
aft opew पनि सबै
३७.८ कि.मि संपन्न।

Single circuit charge
भएको। Double

circuit तार da कार्य
दोलखा जिल्लामा
अन्तिम चरणमा।

आयोजनाका सम्पूर्ण
कार्यहरु सम्पन्न भई
त्रुटी सच्याउने
दायित्वको अवधि चालु
रहेको, Operational
acceptance जारि भएता
पनि 00 Completion

बापतको रकम भुक्तानी
गर्न नसकिएको हुनाले
खर्च कम देखिएको।
आयोजनाको संस्थागत

सामाजिक उत्तरदायित्व
र छुट क्षतिपूर्ति वितरण
र वृक्षारोीपन बापतको

96

कुश्मा तल्लो
मोदि मोदि
१३२ के.भी.
प्रसारणलाइन
आयोजना

कुसाहा-
कटेया १३२
के.भी.
प्रसारणलाइन
दोस्रो सर्किट
निर्माण सहित

रक्सौल
परवानीपुर
१३२ के.भी.

प्रसारणलाइन
दोस्रो सर्किट
निर्माण सहित
नयाँ मोदी-
लेखनाथ
१३२ के.भी.
प्रसारणलाइन
आयोजना
(४५
कि.मि.)

YOOOO,00

\9YOO0,00

YOOO,00

१५००००,००

५००००,००

६७५००.००

५०००.००

४४००००.००

१०००००

७५ ०००

१००००

५९००००

५८००००

७५००

५०००

१५४५००००

८६३०६

4445

८३४९

४११६९४

१३६३०६.०१

६३०१७.००

१३३४६९.००

२.६१६९४.०४

१३६.३१

ट४.०२

१३३.४९

९५.२०

RSA

११६.१०

९८.७६

२०.४३

१००.००

१००.००

९६.३२

रकम जम्मा गर्ने
कार्यहरु मात्र बाँकि
रहेको।

यस आयोजना अन्तर्गत
सबस्टेशन तथा
प्रसारणलाइन निर्माण
कार्यको ठेक्का सम्झौता
सम्पन्न गरी १० 4%
mobilization पेश्की
रकम भुक्तानी
भईसकेको।

2nd Circuit तथा LILO
कार्य सम्पन्न भई
सबस्टेशन र लाइन
चार्ज भईसकेको।

2nd Circuit को निर्माण
कार्य सम्पन्न भई Bay
निर्माण कार्य समेत
सम्पन्न भई उद्घाटन
सम्प्पन भएको

सम्पूर्ण निर्माण कार्य
सम्पन्न भई लाईन चार्ज
भएको। दुवै ठेक्काको
Rea मनि को कारण
खर्च बाकि देखिएकोले
पुरा प्रगति नदेखिएको।
पोखराका जग्गा

57

सोलु कोरिडर
१३२ के.भी.
प्रसारणलाइन
आयोजना

बुर्तीबाङ-
पौदी-अमराई-

तम्घास-
सन्धीखर्क-
गोरुसिंगे

१३२ के.
भी.
प्रसारणलाइन
आयोजना

९१.७७ १००००.००। 234000,00  ३४२०००। ११३६२७ a ११३६२७.००। ३२.९४ ट९,ट४ ९९.७३

. .

क्षतिपुर्ती निर्धारण भई
क्षतिपूर्ती रकम बाडीदै
गरेको। वन कटान
कार्य बाँकि रहेको।

निर्माण कार्यको

Waranty Period समाप्त
भएको, Row क्षतिपुर्ती
भईरहेको।

आयोजनाको 4
सवस्टेशन मध्य ३ को
निर्माण सम्पन्न भै चार्ज
भेसकको र र
सवस्टेशनको सबै
erection कार्य सकी
cable हाल्ने र testing
& commissioning Te
हुन गइ रहेको र
प्रसारण लाईनमा २४८
वटा टावर
मध्य मुद्दा परेको १६
वटा टावर बाहेक सबै
निर्माण भैसकेको र वन
विभागलाई जग्गा
सट्टाभर्ना र वृक्षारोपण
वापतको रकम तथा
सवस्टेशन र लाईनको
ठेकेदारलाई भुक्तानी हुने
रकम २०८१ असार
३१ को बेलुकीसम्म
निकाशा नभएको र

58

कुशाहा
विराटनगर
१३२ के.भी.
प्रसारणलाइन
आयोजना

SAS

१५००००,००

200000,00

340000

q¥yoooo

१४३०२४

२९३०२२५.००

ट३.७२

६६.२६

६३.६१

आ.व. को अन्तिम दिन
आएको केही रकम
निकाशा पनि सो दिन
CAIS नचलेको कारण
भुक्तानी हुन नसकि

भौतिक र वित्तिय
प्रगतीमा अन्तर्
देखिएको।

सवस्टेशन तर्फ स्टाफ

क्वाटर, कन्ट्रोल
विल्डिङ तथा गार्ड
हाउसको निर्माण कार्य
भईरहेको, Electrical

Equipments को
फाउण्डेशन डिजाईनहरु
Approve भई
फाउण्डेशन कार्य
भईरहेको, Major
Equipments Site
Deilver भैसकेको।। प्रारणलाइन तर्फ
जग्गा मृआब्जा निर्धारण
कार्य सम्पन्न
भएको। कूल ८० मध्ये
७३ वटा फाउण्डेशन
निर्माण तथा ७२ वटा
टावर जडान कार्य
सम्पन्न भएको।

Conductor, Insulator
and Hardware Fittings

Inspection कार्य सम्पन्न

99

qo

१२

वलेफि-

वाह्रविसे

१३२ के.भी. ९२.६२
प्रसारणलाइन

आयोजना

३००००.००

दोर्दी कोरीडोर
१३२ के.भी.
प्रसारणलाइन
आयोजना

९३.१८ X 400,00

पूर्वी चितवन
१३२ के.भी.
सवस्टेशन
आयोजना

- २४ ००,.००

20000,00

२५ ००.००

२५ ००.००

१२००००

५०००

५०००

30000

२५००

२४००

र्

र्

र्

र्

१०९०००

१४

३४

१३९०००,००

४७१४.००

४७३४.००

११५.८३

९४.२८

९४.६८

ट४.३७

९०.२२

१०२.०९

६६.२०

९९.९१

९३.८०८

भई Dispatch हुने

क्रममा रहेको।

AY Tower
Foundation, 28 Tower
Errection qa

गत आ.व. समेतको
बचत रकमबाट खर्च
गरी यस आ.व.मा
ठेकेदारलाई भुक्तानी
गरिएकोले खर्च प्रतिसत
बढी देखिएको।

प्रसारणलाइन निर्माणको
कार्य सम्पन्न भई
२०७९/१२/२३ मा
लाइन चार्ज भएको तथा
अन्तिम बिल भुक्तानी
भएको कारणले वित्तिय
प्रगति बढी देखिएको।

Facility Part A : Purbi
Chitwan 132/33/11

asa निर्माण कार्य

सम्पन्न भई हाल चालु
अवस्थामारहेको र ११
oat फिडर मार्फत

करीब ८ मे.वा. विद्युत
आपूर्ति भैरहेको।
Facility Part 8 : 33
के.भी. सब
प्रसारणलाइन निर्माण
कार्य मध्ये Tower
foundation निर्माण

60

ढल्केबर-
लोहारपट्टी
१३२ के.भी
प्रसारणलाइन
आयोजना
(Ro कि.
मि.)

अमरपुर
ढुंगेसाँगु
१३२ के.भी.
प्रसारणलाइन
अयोजना

कोहलपुर-
सुर्खेत-देलेख
१३२ के.भी
प्रसारणलाइन
अयोजना

९४.६२

१४००००.००। 330000,00

४८००००। 440000 २१६९। ४६६९२४२.००

९७.२८

८ २.०० ९६.६०

_

_

कार्यमा खैरहनी न.पा
वार्ड १० का स्थानीय
बासिन्धावाट अवरोध
सिर्जजा भएकोले काम
रोकिएको।

Tower Foundation
100%, Tower Errection

100% सम्पन्न, stringing
98% सम्पन्न, सब स्टेशन
निर्माण कार्य लगभग
सम्पन्न, charging को
लागि तयारी अवस्थामा
रहेको।

आयोजनाको
प्रसारणलाइन तर्फ ठेक्का
सम्झौता भईसकेको,
प्रसारणलाइन अन्तर्गत
सम्बन्धि

design

कार्यहरु भईरहेको।
सुर्खेत
निर्माण

कोहलपुर
प्रसारणलाइन
(५० कि.मि)
खण्ड

पहिलो
अन्तर्गत
प्रसारणलाइन समान
उपलब्धि / निर्माण
कार्य भईरहेको साथै
बन कटान कार्य जारी
रहेको।

61

१६

१७

ढल्केबर बाल
गंगा १३२
के.भी.
प्रसारणलाइन
अयोजना

लालबन्दी -
नवलपुर -
सलिमपुर
१३२ के.भी
प्रसारणलाइन
अयोजना

yale Shs
१३२ के.भी.

प्रसारणलाइन
अयोजना (१६
कि.मि)

९६.१४  २०००००.००। ३०३२००.००। २०३४००। २०००००। १८०१७२। ३८०१७२.००। ७:२५.२५१ ३६.४० २७.४०

२४.०६। १२००००.००। २०००००,००। ३२००००। 440000। ४२६१०। १९२६१०.००। २२.०३ R¥.50 २४,८४२।

प्रसारणलाइन निर्माणको

लागि ठेक्का सम्झौता भई
conductor आयात
भएको, Tower
Foundation कार्य

भईरहेको (59 वटा
सम्पन्न) 19 Tower
Errection सम्पन्न,
सबस्टेशन निर्माणको
ठेक्का सम्झौता सम्पन्न
भएको, design drawing
चेक जाँच भईरहेको।

खरिद गरिएको जग्गामा

कम्पोउड वाल तथा
स्टोर सहित गार्ड हाउस
निर्माण कार्य सम्पन्न,
Construction — license
को काम सम्पन्न भएको। प्रसारणलाइन तथा
सवस्टेशनको लागी

२०७९/१२/२७ मा
ठेक्का सम्झौता सम्पन्न
भएको।

लाइन निर्माणको लागि
चेक Ut, माटो परिक्षण
कार्य सम्पन्न, DA, DB,
DC Tower design कार्य

सम्पन्न तथा निजि
जग्गाहरुको

अधिग्रहणका लागि सर्भे
तथा नापी सम्बन्धी कार्य

62

१९

गोदक-
अनारमनि
१३२ के.भी.

प्रसारणलाइन
अयोजना
(३५ कि.मि)

०.४७

०.३६

सुर भएको।
सबस्टेशन निर्माणको
compound wall निर्माण
तथा १३२ के.भी.
Switchyard र्
transformer

foundation को संरचना
निर्माण सम्पन्न।

control building, staff
quarter, guard house

तथा ३३ के.भी.
switchyard का संरचना
निर्माण चरणमा

सबस्टेशनका मुख्य
उपकरणहरु (circuit

breaker, disconnecting
switch, transformer)

हरु साइटमा ढुवानी
भईसकेको।

aa कार्य गर्न
आयोजना विकास
विभाग संग सम्झौता
भए पनि नया अनारमनि
सबस्टेशनको लागि
जग्गा खरीद गर्न

इनरवा अनारमनी ४००
के.भी. प्र.ला.
आयोजनाबाट पनि पत्र
We भईसकेकोले जग्गा
यकिन गर्ने कार्य
भईरहेको।
नयां अनारमनी

63

वाफिकोट-

खुग्री १३२

के.भी. ९३.१३ २४ ०००.०० ७५०००,००
प्रसारणलाइन

अयोजना

१०००००

२५४०००

१२४१३

३७४१ २.८८

३७.४१

२.१३

४.१

सबस्टेशनको लागि
जग्गा अधिग्रहण गर्न
तथा प्रारम्भिक अधिकृत
तोकीएको।

रोल्पाको ait देखि

रुकुमको बाफिकोट
सम्मको १३२ के.भि.
( करिब oy कि.मि.)
प्रसारणलाइनको डिटेल
at सम्पन्न भएको।
साथै वातावरण
अध्ययनको काम
भईरहेको। साथै रोल्पा
जिल्लाको कुटिचौरमा
निर्माण हुने १३२/३३
के.भी. सबस्टेशनको
लागि जग्गा
अधिकरणको काम
सम्पन्न भई com pound
wall तथा सिभिल निर्माण
कार्य सम्पन्न भएको।
साथै प्रसारणलाइनको
बोलपत्र
२०२४/०१/०२ मा
आह्वान भई हाल
प्राविधिक प्रस्ताबहरुको
मुल्यांकन सम्पन्न भएको।

64

AS
AS

सुनकोशी

१३२ के.भी.

सब्सटेशन
अयोजना

सम्पतिया-
मेनहिया
१३२ के.भी.

प्रसारणलाइन
अयोजना
(३४५कि.मि)

0,00 १००००८०.०० १००००.०० २०००० ० ० 0,00 0,00 0,00 0,00

— _

यस आयोजना
०६६/६७ देखी शुरु
भइ ०७२/७१ सम्म
प्रारम्भिक कार्यमै समय
व्यतित भएको, साथै
बर्हडबिसेमा २२०/१३२

mat समनबस्टेशनको
निर्माण कार्य समेत
आर्थिक बर्ष

(०७५/७६) बाट शुरु
भएको तर निर्माण
अनुमतिपत्रको अभाव/
प्राप्तिको पहिचान
नभएकोले निर्माण कार्य
आगाडी बढाउन समस्या
भएकोमा मिति
२०७९/०७/२३ को
कार्यकारी निर्देशक
ज्यूको अध्यक्षतामा
बसेको बैठक अनुसार
निर्माण कार्य अघि
बढाएको।'

लाइन निमार्णको काम
सम्पन्न भई लाइन

चालु भएको क्षतिपुर्ति र
मुअब्जाको काम
भईरहेको।

65

गोदक-
स्वायाक
१३२ के.भी.
प्रसारणलाइन
अयोजना

(१६कि.मि)

रुपनि
बोदेबरसाइन
१३२ के.भी.
प्रसारणलाइन
आयोजना

चन्द्रप्र
सुकदेबचौक
१३२ के.भी.
प्रसारणलाइन
आयोजना

लहान सुखिपूर
१३२ के.भी.
प्रसारणलाइन
आयोजना

AAAS

0.96

१००००.००

YOOO00,00

YOOO00,00

YOOO00,00

४००००,.००

&0000,00

20000,00

20000,00

५८००००

१०००००

१३००००

१३००००

२९९७

३३४८९

GRAY

ः

a

a

३२७०४.००

२९९७.००

३३४८६९.००

८३२१.००

६२.४१

3,00

RAE

६.४२

२६.३०

२.१२

८.२३

2.98

१३.६२

३.८६

प्रसारणलाइन निर्माणका
लागि ठेक्का सम्झौता भई
कार्य प्रारम्भ।

आयोजनाको अध्ययनको

सम्पूर्ण कार्यहरु गत
आ.व. मा नै सम्पन्न
भईसकेको र सबस्टेशन
निर्माणको लागि जग्गा

अधिग्रहण भई
boundary wall समेत
लगाइसकेको।
बोलपत्र दस्तावेज
स्वीकृतिमा ढिलाई
भईरहेको कारणले

प्रगति हासिल हुन
नसकेको।

प्रसारणलाइन र सब
स्टेशनको लागत
अनुमान स्वीकृतिको

लागि पेश गरिएको।

आयोजनाको अध्ययनको
सम्पूर्ण कार्यहरु गत
आ.व. मा नै सम्पन्न
भईसकेको र सबस्टेशन
निर्माणको लागि जग्गा
अधिग्रहण भई

66

LDC
सुद्रिधिकरण
आयोजना

भक्तपुर-
बानेश्वर-पाटन
६६ के.भी
प्रसारणलाइन
क्षमता
अभिवृद्धि
आयोजना

चमेलिया-
स्याउले-
अत्तरिया
१३२ के.भी.
दोश्रो सर्किट
आयोजना

पि

-

400,00

५००.००

२४ ००,.००

१००००.००

१००००.००

२५ ००.००

20000,00

qoyoo

५०००

30000

po

१००००

18400

-

२९५००.००

-

९८.३३

९९,००

९०.१३

७९.१२

९९.००

९८.०४

१००.००

boundary wall समेत
लगाइसकेको। यस
आ.व.मा निर्माण अनुमति
पत्र समेत विद्युत
विकाश विभागबाट प्राप्त

भईसकेको। बोलपत्र
दस्तावेज स्वीकृतिमा
ढिलाई भईरहेको

कारणले प्रगति हासिल

हुननसकेको।

निर्माण कार्य सम्पन्न।

भक्तपुर Aa पाटन
तथा पाटन स्युचाटार
६६ के.भी (सर्किट १
तथा सर्किट २) तथा
चपली चाबहिल ६६
के.भी प्रसारण लाइनको
तर बदलि कार्य बिगत
आ.व. मे सम्पन्न
भईसकेको। Spare
Conductor ग्रिड
कार्यालयलाई

हस्तान्तरण गरिएको।
निर्माण कार्य सम्पन्न। आयोजनाको सम्पन्न
कार्य हरु मध्ये केहि
कार्यको भुक्तानी हुन
बाकि रहेकोले वित्तीय
प्रगति कम देखिएको।

67

सर्भेक्षण अध्ययनको
कार्य अन्तिम अवस्थामा
रहेको, सर्व सर्वेक्षण

A १३२
=a अनुमति पत्रको लागि
1 DoED पेश

प्रसारणलाइन

a g 0.00 4000.00 9000.00 2000 ० ० 0.00 0.00 ०.३५ 0.24 गरिएको। आयोजनाको

सवस्टेशन IEE ee ial लागि

आयोजना शदाता संग
सम्झोता भई सो कार्य
प्रारम्भ भईसकेको।।।]। छा

सुर्खेत १३२

करे भी सब स्टेशनको समान

सबस्टेशन ७६.२८ १४००००.००। 340000,00 ४००००० १४०००० २३०४७१ ३८०४७०.७४५ 9g 02 YY UG ६८.०७ उपलब्धि / निर्माण

आयोजना कार्य भईरहेको।

Consultant Selection
भई contract
पोखरा विरौटा t सम्पन्न
२ agreemen
१३२ wit २ भएको
प्रसारणलाइन 0 19000,00। ११०९००००.०७०। २००००। १००७००० २६८१८ ३६८१८,.०० 30,65 ४.६६ ५.५९, 1६६ स्वीकृत
भएको, JICA संग loan
आयोजना भई
agreement भई SLA
सम्पन्न भएको।
स्याउले
साँफेबगर
२ aaa / अध्ययन कार्य
१ 3 थे के.भी न १ 0000 00 yYoooo oo 0000 a a न. न न न भईरहेको é हेको
प्रसारणलाइन Wat।
आयोजना

68

३४

4

काठमाण्डौं
उपत्यका
प्रणाली
सुदृढिकरण
आयोजना

मलेखु १३२
के.भी.
सवस्टेशन
विस्तार
आयोजना

न्यु खिम्ती
लामोसाँघु
काठमाण्डौं

प्रसारणलाइन
क्षमता
अभिवृद्धि
आयोजना

६९.३९

६६२.७२

५०००,००

३००००.००

११००००.००

५००००,००

११४ ४०००

८, 06000

४२३७

९१८

oO

४२३५७२.००

९१८.००

३६.८४

१.१४

०.७४

२.६

0.&0

७६.९४

आयोजनाको सर्वेक्षण
कार्य सम्पन्न भैसकेको,
प्रारम्भिक वातावरणीय
अध्ययन कार्य भैरहेको
साथै परामर्शदाता
छनौटको प्रकृया सम्पन्न
भइ परामर्शदाताले कार्य
शुरु गरि design कार्य
भईरहेको।

सवस्टेशन विस्तार
कार्यका लागि आवश्यक
समानहरु साइट आई
सो को Sta /
जडान भएता पनि ठेक्का
सम्झौताको म्याद थप
नभएकोले खर्च नभएको।

यस आयोजना अन्र्तगत
न्यू खिम्ती सवस्टेशनको
विद्यमान
एम.भि.ए.को पावर
Greats २००
एम.भि.ए.को अटो

१००

ट्राञ्फमर ले विस्थापन
कार्यको लागि आव्हान

भएको बोलपत्रको
प्राविधिक प्रस्ताव
स्वीकृत भई आर्थिक

प्रस्ताब खोलिने क्रममा
रहेको।

69

३७

Wart विरगंज
१३२ के.भी.
भुमिगत
विधुत
प्रसारणलाइन
आयोजना

बुटवल
लुम्बिनी
१३२ के.भी.
प्रसारणलाइन
आयोजना
अत्तरीया -
धनगढि
१३२ के.भी.
प्रसारणलाइन
आयोजना
दमक - केरोन
- विराटनगर
१३२ के.भी.
प्रसारणलाइन
आयोजना
धोबादी -
मेघोली १३२
के.भी
प्रसारणलाइन
आयोजना

९१.३६ 240000,00। ४४५४ ०००.००। ६९४५०००

न YOO,00 \gYOO,00 Gooo

= ४५००००.०० ४००००.०० १००००४००
न YOOO,00 YOOO,00 १००००
८७. २७ ३००००.०० ७९०००.०० १०९०००

२५४००००

yoo

30000

२३२६११

३५००

६१८३२

४८२६११.००

YOOO,00

न.

९१८ ३२.००

६९,८७

५८०.००

न

ट४.२४

१७.९०

९९,.००

न

३.८६

२३.६२

९९.२५९

न

१०.००

95 % Equipments
हरुको design drawing
स्वीकृत भई उत्पादन
प्रक्रियामा रहेको तथा
24% Equipments ee
भन्सार आइसकेको र
सो को भुक्तानी हुन

बाँकि रहेको।

कार्य सम्पन्न भएको।

आयोजनाको अध्ययन
कार्य हरु भई रहेको
हुदा उल्लेख्य प्रगतिहरु
नरहेको।

आयोजनाको अध्ययन
कार्य हरु भई रहेको

हुदा उल्लेख्य प्रगतिहरु
नरहेको

सर्बेक्षण अध्ययन कार्य
सम्पन्न भएको र
वातावरण अध्ययन कार्य
भईरहेको।

70

४२

४३

24

wd

औराहा -
सिमरा १३२
के.भी
प्रसारणलाइन
आयोजना

१३२ के.भी.

प्रसारणलाइन
क्षमता
अभिवृद्धि
आयोजना

सिंगटी १३२
के.भी.
सवस्टेशन
आयोजना

नेपालगंज
नानपारा
१३२ के.भी.
प्रसारणलाइन
आयोजना

१२.२६ २०००८०,.०० १०००,०० 3000

न ¥O0000,00 400000,00 4¥yoooo

-
_

८१२

6 544.00

२७.१७

०.१०

6०.३२

न,00

आयोजनाको सम्भाव्यता
अध्ययन, सर्वेक्षण कार्य

सम्पन्न तथा
वातावरणीय अध्ययन
अन्तर्गत प्रारम्भिक

वातावरणीय परिक्षण

कार्यको 10२ स्वीकृत।

ठेक्का सम्झौता भई कार्य
सुरु भएको।

प्रथम पटक बोलपत्र
प्रकाशन गरी
मूल्यांकनमा कुनै पनि
बोलपत्रदाता सारभुत
रुपमा प्रभावग्राही
नदेखिएकोले पुन:
बोलपत्र आह्वान भएको
र हाल मूल्याँकन
सम्पन्न भई Sal

सम्झौता सम्पन्न भएको।

Check — survey भई
Tower spotting अन्तिम
चरणमा रहेको, निर्माण
सामग्रीहरुको Design,
Drawing Review
भईरहेको, प्रभावित
जग्गाधनि पहिचान
भईरहेको।

71

४६

४७

टा

५०

प्रसारणलाइन
अध्ययन 0,00 ४०००.०० १५०००.०० २०००० ० ० 0.00 0.00 0,00 0,00 अध्ययन।
आयोजना
खिम्ती/लामो
साँघु -
राकाथुङ्ग
(रामेछाप)
१३२ के.भी.
प्रशारण

लाईन
आयोजना
लमही
घोडागाउ
बाफीकोट
प्रसारणलाइन
विस्तार
आयोजना
लामोसाँघु
सुनकोशी
१३२/६६
के.भी.
सबस्टेशन
आयोजना
काबेली
कोरिडोर

१ 3 Q के भी न, 260 १ 000,00 न., 260 १ 000 a a न., 260 न, 26 ९ ९ ०19 Ke Ke mexe) निर्माण कार्य सम्पन्न।
प्रसारणलाइन
आयोजना

- Yooo,0o २०००,.०० १४०००० A A - - - - अध्ययन।

- Yyoo,oo २०८०,0०० १००० a a - - - अध्ययन।

- 200,00 Yoooo oo YOROoO a a - - - अध्ययन।

72

44

43

हेटोडा-
भरतपुर
२२० के.भी.
प्रसारणलाइन
आयोजना

भरतपुर-
बर्दघाट
२२० के.भी.
प्रसारणलाइन
आयोजना

कोशी
कोरिडोर
२२० के.भी.

प्रसारणलाइन
आयोजना

१२३.८०। ७२४०००.००। १२४१०००.००। २००००० ७२,००० १७३३२४। २४८३२४.००। १२४.१८०। ९८.१९ ९८.२३

२१.३१ ७:२०००.००। १२४०००,००। २००००० २.२६३२६ र २.२६३६,०० २६.३२ 58.40 ९९.१२

प्रसारणलाइन निर्माण
तर्फ २26 tower
foundation, 226
tower errection सम्पन्न
२०२४ September
सम्म सबस्टेशनको
बाँकि कार्य सम्पन्न गर्ने
लक्ष्य सहित कार्य
भईरहेको।

कुल २४६ मध्ये २४६

टावर जडान सम्पन्न भई
सम्पूर्ण तार तानी लाइन
सुचाङ भएको।
मुआब्जा तथा
क्षतिपुर्तीको कार्य बाकी
रहेको।

Package 1 : Inaruwa-
Basantapur-

Tumlingtar section
चार्ज भएको Package 2
: Inaruwa, Baneshwor,
Tumlingtar,

Basantapur Substation

हरु संचालनमा
Package 3
Basantapur -

Dhungesanghu प्रसारण
लाइन तथा सबस्टेशन
निर्माण सम्पन्न भई चार्ज
भएको Package 4

Basantapur -
Dhungesanghu प्रसारण

लाइनको दोश्रो सर्किट

73

लाइन तान्ने तथा
Basantapur Substation
सा 35 —s Extension

कार्यको लागि ठेक्का
सम्झौता भई कार्य अघि
बढेको, ६ मध्ये ३ बै
को निर्माण सम्पन्न
भएको, १ बे संचालनमा
आएको

आयोजना तथा वन
विभाग विच संखुवासभा,
धनकुटा, तेरथुम तथा
सुनसरी जिल्ला
अन्तर्गतको रुख कटान
सम्झौतामा हटाउनु पर्ने
जम्मा रुख तथा पोल
संख्या ३,६८९ र्
९६८४ मात्र हुनु
पर्नेमा जम्मा विरुवा
(संख्या २,७१,४३५) र
लाथरा ( संख्या
१,२८,२५९) समेत
उल्लेख भएको हुँदा
उल्लेखित सम्झौतामा
कुल रुख र पोल
यथावत राखी विरुवा र्
लाथराको संख्या हटाई
सम्झौता संसोधनको
लागि वन विभाग
मार्फत वन मन्त्रालयलाई
अनुरीध गरिएको मा

74

२४

AX

त्रिशुली ३
बी.हब

सवस्टेशन
आयोजना

चिलिमे
त्रिशुली
२२० के.

भरी.
प्रसारणलाइन
आयोजना

९६.८/० YOoooo oOo 250000,00 330000 Yoooo २४९९८/० २९९९८/०.०० ९८० ९०८ ९२.०१ ९७०८/२

हालसम्म स्वीकृती प्राप्त
नभएको र सो कारणले
गर्दा क्षतिपुरक
वृक्षारोपण हुन नसकेको
आयोजनाको ताप्लेजुंग
जिल्लाको वन क्षेत्रमा
पर्ने टावरहरु निर्माणको
लागि भौगोलिक
विकटता, निरन्तरको
वर्षा अत्याधिक चिसो
मौसम तथा वन क्षेत्रमा
पहुच मार्गको आभावमा
कार्य सम्पन गर्न
कठिनाई भएको।

Gantry Foundation

and Equipment
Foundation 99%

सम्पन्न ४४ वटा
errection सम्पन,
Cable Trench को कार्य
जारी। सम्पन्न कार्यको
भुक्तानी हुन बाकि
रहेकोले भौतिक भन्दा
वित्तीय प्रगति कम
रहेको।

76 Tower Foundation
da, 68 Tower

Errection सम्पन, 20

km out of 28 km dt
तान्ने कार्य सम्पन्न।
स्थानीय प्रशासन तथा

75

A&

A

लेखनाथ-
दमौली २२०
के.भी.
प्रसारणलाइन
आयोजना

९२.१४ २००००८०.०० ४८,२०८००,.०० yoyooo 20000 ३९८,४८२ ४१८४८५.०० ट.२.८९ ६.४९ ७.१०

स्थानीय सरकारले
आयोजनालाई सहयोग
गर्नु पर्ने साथै वन
कटान प्रक्रिया सरल हुन
पर्ने

प्रसारणलाइनको
सम्झौता सम्पन्न भई
कार्य प्रारम्भ भएको,
सबस्टेशनको बोलपत्र
पुन आह्वानचका लागि
तयारी भईरहेको दमौली
स/स मा यस आयोजना
र 1८८ को संयुक्त
सबस्टेशन बन्ने भएकोले
Scope तथा Technical
Design बारे
coordination आवश्यक
रहेको . आयोजना र
Tanahu Hydro को
Multi Circuit बनाउन
Connection point को
Tower बारे
Coordination हुन पर्ने।

बजेटको सुनिस्चितता
नभएकोले सबस्टेशन

निर्माणको लागि बोलपत्र
आह्वान हुन नसकेको।

76

तुम्लिंगटार-
सीतलपाटी
4S। २२० के.भी.
प्रसारणलाइन
आयोजना

गल्छी -
रातमाटे
२९ २२० के.भी.

प्रसारणलाइन
योजना

ARR 50000,00। 940000,00। ८३०००० c0000 ६२२१८। १४२२१७.२१ १५७.२२ १४.८९ २४.६७

- हा

ठेक्का सम्झौता भई
निर्माण कार्य सुरु भएको
लाइन तथा सबस्टेशन
निर्माणको ठेक्कामा
विदेशबाट आयात हुने
निर्माण वस्तुको मूल्यमा
श्रोतता कर कट्टी
सम्बन्धमा दुबिधाका
कारण प्रतित पत्र खोल्न
नसकेकोले कार्यमा
ढिलाई भएको
ठेकेदारबाट भएको
कामहरुको भुक्तानीका
लागि माग भए अनुसार
निकासा हुन नसक्दा
भुक्तानी हुन नसकेकोले
वित्तिय प्रगति नदेखिएको।

प्रसारणलाइनको ठेक्का
सम्झौता २७ मे
२०२४ मा सम्पन्न भई

mobilization payment

दियीएको।

Construction License
को दरखास्त गरेकोमा

विद्युत विकाश
विभागबाट निर्णय हुने
चरणमा रहेको।

77

६०

६१

६४

१७२ रोपनी जग्गा

पाल्पा खरिद कार्यको मुआब्जा
२२०/१३२ वितरण अन्तिम चरणमा,
के.भी. ५१.७० ४५०००.००। १०००००.००। १०४१००० ५००० ४४०१०। ४९०१०.००। ४६.६८ ५,.३० ५.७०। सबस्टेशनको सर्भे कार्य
सवस्टेशन सम्पन्न, कर्मचारी
आयोजना भवनको बोलपत्र
आह्वान।

गण्डक a ee ae ee ee ae ee es as ee ee ee
नेपालगंज र २ र अध्ययन

प्रसारणलाइन २१.४३ 300,00 40000,00 40300 300 ७२४१ ७२४१.०० १४.९९ ०.०२ 0,03 अध्ययन।
प्रसारणलाइन
आयोजना

दक्षिण
कोरिडोर
प्रसारण
प्रणाली
परामर्श सेवा
आयोजना
काठमाण्डौं
उपत्यका
प्रसारण
प्रणाली
विस्तार
आयोजना
काठमाण्डौं
उपत्यका
प्रसारण
प्रणाली
विस्तार

आयोजना
(Package A)
(गोलढुंगा,बा

- 2400.00 ¥2YOO,00 YYOOO a ः eS - - - अध्ययन।

- १०००.०० १०००.०० २००० a a

०
०
०
Oo
०
०
०
०
०

अध्ययन।

प्रसारणलाई नको survey
तथा अध्ययन र्
आयोजनाको IEE जस्ता
४३.८७। १००००.००। ८४१०००.००। ८५१०००। १००००। ११३७४०। १२३७४०.००। १४.५४ १.६० १.५० कार्यहरु भईरहेको।

सवस्टेशनहरुको 501
Investigation को कार्य
सम्पन्न। बालकोट

78

६२

लकोट,बागडो
a, रतपार्क,
हरिसिद्धि )

काठमाण्डौं
उपत्यका
प्रसारण
प्रणाली
विस्तार

आयोजना
(Package B)
(तिनपिप्ले,
दहचोक,
कपन गुम्बा,

टोखा )

१८८८०००.०। १८९८००

तथा बागडोल
सवस्टेसनमको जग्गा
खरिद कार्य
जारी। बालकोट

सबस्टेशनको जिल्ला
प्रसारण कार्यलय

भक्तपुरबाट ने रू
९३,२६३,२४८.८३
मुआब्जा निर्धारण भई
रकम अभावको
कारणले भुक्तानी
नभएको। बागडोल
सबस्टेशनको जग्गा
रोक्का भैसकेको।
गोलढुंगा सवस्टेसनको
जग्गा खरिद कार्य
सम्पन्न।
प्रसारणलाइनको survey
तथा अध्ययन र
आयोजनाको 1६६ जस्ता
कार्यहरु भइरहेको।
सवस्टेशनहरुको Soil
Investigation को कार्य
अन्तिम चरणमा।
तिनपिप्ले, कपनगुम्बा
तथा टोखा सवस्टेसनको
जग्गा खरिद कार्य जारी। दहचोक
सवस्टेसनमको जग्गा
खरिद कार्य सम्पन्न।

79

६६

६७

६८

काठमाण्डौं

काठमाण्डौं
उपत्यका
प्रसारण
प्रणाली
विस्तार
आयोजना
(Package C)
(मनहरा,
मेतीदेवी,

मुलपानी)

१.६३

उपत्यका
प्रसारण
प्रणाली
विस्तार
आयोजना
(Package D)
(डुकुछाप,
मातातिर्थ,
टेकु,
सुनाकोठी )
काठमाण्डौं
उपत्यका

२७.८८

प्रसारण
प्रणाली
विस्तार

आयोजना
(Package E)
(खरिपाटी,

बनेपा, नाला

१००००.००

१००००.००

५४८०००.००। ५४५४८०००

१४८ ३४१००.०
०

१४९३४०
०

१००३

४०४२

२८.०६ १००००.००। ८१४४००.००। ८२४४०० १००००
गुम्बा,

१००३.००

YOXX,0O

0.96

6०. २७

0,00

0,08

-,00

Survey तथा
Engineering कार्य
सम्पन्न हुने चरणमा
रहेको र विल भुक्तानी
हुन बाँकि।

अध्ययन, सब स्टेशन
जग्गा अधिग्रहण संग
सम्बन्धित कार्यहरु
जारी रहेको।

२२० Hawt र १३२
के.भी भूमिगत प्रसारण
लाइन बिस्तृत अध्ययन
तथा सर्भे कार्य, माटो

परिक्षण कार्य भईरहेको
सब स्टेशनको लागि
जग्गा उपलब्धि कार्य
भईरहेको।

80

६९

६9०

सिरुटार )
निजगढ
yoo के.भी
सवस्टेशन
आयोजना

निजगढ
हर्नेया ४००
के.भी.
प्रसारणलाइन
आयोजना

हर्नेया ईनरुवा
प्रसारणलाइन
आयोजना

हेटोडा-
Seba
इनरुवा
४०० के.भी.
सवस्टेशन
विस्तार

२२५.१०

९८.४६

१४.८९

९८.८१

७५ ०००.००

१००००.००

24%000,00

900000,00

92%000,00

¥¥¥00,00

24000,00

200000,00

200000

A¥4OO

५८००००

३०००००

१००००

१०००००

४३६१४

२६३५७५७२

२३२६२४.००

३६३७७५.०१

न

९८.३९

oo

२.४९

९८.८१

१०.००

85.58%

बिस्तृत et तथा
वातावरण अध्ययन कार्य
सम्पन्न, वोलपत्र
दस्तावेज तयार् गरिएको।

साबिकमा पथलेया SAAT
१३२ के.भी प्र.ला.आ
को रुपमा अघि बढेको
आयोजनाको स्कोप
परिवर्तन भई हाल
निजगड हर्नेया ४००
के.भी. प्र.ला.आ को
रुपमा अघि बढाइएको
सर्भेक्षण अध्ययन,
वातावरण अध्ययन, Geo

technical investigation
works, compound wall

निर्माण कार्यहरु जारि

रहेको।

विस्तृत सर्भे कार्य सुरु
भएको, EXIM INDIA
funding बाट हटाइएको

400 kV Inaruwa
Substation

2080/06/29 मा चार्ज
भई सम्माननीय
प्रधानमन्त्रीज् बाट
२०८०/०९/०६ गते
समुद्घाटन सम्पन्न भएको

81

७३

आयोजना

अरुण-
ईनरुवा
तिङ्गला
faa yoo

के.भी.
प्रसारणलाइन
आयोजना।
400 kV Hetauda
substation 2081/3/25

मा चार्ज भई
सम्माननीय

प्रधानमन्त्रीज्यु बाट
२०८1/02/32 गते
समुद्घाटन सम्पन्न भएको।

अघिल्लो त्रैमाशिकमा
निकासा प्राप्त हुन
नसकेकाले यस
च्रेमाशिकमा केहि
निकासा wa भई
ठेकदारलाई भुक्तानी
गरिएकोले खर्च बढी
देखिएको।

हाल परामर्शदाताबाट
संभाव्यता अध्ययन रुट
ay, डिजाईन एण्ड
ईन्जिनियरिङ्ग साथै
वोलपत्र कागजात तयार
पार्ने कार्यहरु तर्फ

Inception Report को

स्वीकृति, Desk study,
सर्वे (1-1] अरुण हव -
ईनरुवा ४०० के.भी.
प्रसारण लाईन, 11-3
अरुण हव ( -तिङ्गला
४०० के.भी.
प्रसारणलाइन र TL4

82

७४

७२

ईनरुवा
अनारमनि
४०० के.भी.
प्रसारणलाइन
आयोजना

भेरी कोरिडोर
४०० के.भी.

प्र.ला.
आयोजना

१८.७२ १०००,०० {400,00 २५०० ४२९ a ४२८.९० १७.१६ 0,04 0,04

ईनरुवा -अनारमनी
४०० के.भी. प्रसारण
लाईन) को कार्य
सम्पन्न, तथा 11-1 अरुण
हव- ईनरुवा yoo
के.भी. प्रसारण लाईनको
Tower Spotting को
कार्य ईनरुवा सब-

स्टेशनमा Geo
technical Investigation
TL 1 को

Geological/Electrical
Resistivity Test को
कार्य सम्पन्न भईसकेको
छ।

अध्ययन।

उत्तरगंगा सवस्टेशनको
लागी बाफिकोट गा.पा.
को भेडाखेतमा जग्गा
अधिग्रहण सम्पन्न
भईसकेको। प्रशारण
लाईनको at कार्यको

काम अघि बढाईएको। सिभिल निर्माण कार्य
अन्तर्गत कम्पाउण्ड वाल
तथा स्टोर भवन निर्माण
सम्पन्न भई सकेको।

83

७६

रातेमाटे-
रसुवागढी-
केरुङ YOO
के.भी.
प्रसारणलाइन
आयोजना

२१.३२

२४ ००,.००

५०००.००

७५००

१४६२

oO

१४६१.६२

१९.४९

३४.८६

४१.९४

मिति २०८०/०४/१८

को मा. मन्त्रीस्तरीय
निर्णयानुसार भविष्यमा
४०० के.भी.

प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने
गरी हाललाई चीनको
केरुङ्ग संबस्टेशनबाट
नेपालको चिलिमे हब
सम्म २२० के.भी.
प्रसारणलाइनको विकास
निर्माण गर्ने गरि प्रक्रिया
अगाडि बढाउन स्वीकृति
प्रदान गरिएको।
सम्माननीय
प्रधानमन्त्रीज्युको चीन
भ्रमणको क्रममा भएको
MOU अनुरुप २२०
के.भी. प्रसारण लाइन
निर्माणको लागि वित्तिय
अनुदान प्राप्त गर्नगअर्थ
मन्त्रालय मार्फत China

International
Development
Cooperation Agency

(CIDCA) लाई प्रस्ताव
पठाईएको।

84

Ve

७८

नेपाल भारत
विद्युत व्यापार
प्रशारण
लाईन (
हेटोडा-
ढ्ल्केवार-
geal
yoo के.भी.
प्रसारणलाइन
)
(व.उ.शि.नं.
२०१०८११
भे)

थानकोट(चा
पागाउँ(भक्तपु
र १३२
के।भी।
प्रसारणलाइन
आयोजना
(व.उ.शि.नं.
४५०१०८१०२
)

९४.४९

९२.८६

YOO0O000,00

2400.00

@¥YOO000,0

0

-

९८४०००
०

२५००

«४०००००

२५००

८१९७११
रे

११४८

८२.९७११३.०

0

YOXT OO

ट७.२८

१६१.९२

ट३.६२

६९.९०

ae Aw

WA.RR

कुल ७९२ मध्ये जम्मा
७71 स्थानमा Tower
Foundation, 968
स्थानमा
Errection २410 ckt km
तार तान्ने कार्य सम्पन्न। ढल्केबर - इनरुवा
खण्ड संचालनमा
आएको। 220/132/11
के.भी. सब स्टेशन चार्ज
भएको।

Tower

काठमाण्डौंमा ६ कि.मी

(qt सम्पन्न), भत्तपुर

जिल्लामा २ कि.मि.
सम्पन्न (४ कि.मि.
मध्ये) लाईन तान्ने काम
सम्पन्न। ललितपुर
जिल्लामा प्रसारण
लाईनको ROW को
९।९ मिटर दाँया
बाँयाको क्षतिपूर्ति
सतप्रतिशत माग

गरीएको कारण सम्पूर्ण
लाईनको काम बन्द हुन

पुगेको। हाल
मातातिर्थमा २ वटा बै
तथा १२ सर्किट
किलोमिटर लाइन

89

निर्माण कार्यको करार
सम्झौता सम्पन्न भई
design drawing स्वीकृत
हुने कार्य भईरहेको।

प्रसारण निर्देशनालय २८६५१०। ३५८१९२। १४६७९०
० १८२६०९९९। ६३.७४

७
जम्मा ३९०४५००। २४७४६५०० ८ ६ ७३
औषत भौतिक (भारित)

प्रगति (प्रतिशत) लर

औषत वित्तीय प्रगति
(प्रतिशत) (खर्च तथा
बजेटको रकमको ६३.७४
आधारमा)

86

५, ९.योजना, अनुगमन तथा सूचना प्रविधि निर्देशनालय
५.९.१. पृष्ठभुमी

नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गत रहेका ९ वटा निर्देशनालयहरु मध्ये एक महत्वपूर्ण निर्देशनालय योजना
अनुगमन तथा सूचना प्रविधि निर्देशनालय हो। यस निर्देशनालय अन्तर्गत देहायका ३ वटा विभागहरु रहेका

छन् :

१) विद्युत प्रणाली व्यवस्थापन विभाग
२) संस्थागत योजना तथा अनुगमन विभाग
3) सूचना प्रविधि विभाग

४.९.२. संगठनात्मक स्वरुप

Organization Structure of Planning, Monitoring & Information Technology Directorate

Level 12 (T)। I। Planning, Monitoring & Information Technology Directorate।

Corporate Planning & Power System Management Information Technology Dept. Administration Section
Monitoring Dept. Dept. Level 11, (T.) Level 8 (A)
Level 11 (T) Level 11, (T.)

Hardware and Network Div. NEA Data Center Software Div.
Level 10, (Com.) Level 10, (Com.) Level 10, (Com.)

EXE ATATON:
SP recemearnet
(A) = Admini i

ministration

Div. = Division

87

५.९. ३. निर्देशनालयका प्रमुख कार्यहरु

यस निर्देशनालय अन्तर्गत रहेका विभिन्न विभागहरुको प्रमुख कार्यहरु देहाय बमोजिम रहेका छन्।

१) विद्युत प्रणाली व्यवस्थापन विभाग
O Grid Impact Study (GIS) गर्ने।
O Load Forecast गर्नै।

© Transmission Plan Study and Energy Simulation Analysis गर्ने।

२) संस्थागत योजना तथा अनुगमन विभाग

९)

नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा बैदेशिक सहयोगमा संचालन हुने आयोजनाहरुको
बजेट/वार्षिक विकास कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयको सफ्टवेयर LMBIS मा see गरी टुंगो
लगाउने र बार्षिक विकास कार्यक्रम, उर्जा जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयबाट स्वीकृत
गराउने।

नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा बैदेशिक सहयोगमा संचालन हुने आयोजनाहरुबाट
प्राप्त मासिक, चौमासिक तथा वार्षिक प्रगति विवरण अध्ययन, विश्लेषण तथा सारांश तयार
गर्ने।

आर्थिक सर्वेक्षण तथा पूँजीगत खर्चहरुको विवरण मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउने।

बजेट कार्यन्वयन कार्य योजना तथा संशोधनको लागि श्री कार्यकारी निर्देशकज्य् समक्ष
सिफारिश गर्ने।

संस्थागत विकास योजना (Corporate Development Plan) तयार गरी कार्यकारी निर्देशकज्यू
समक्ष पेश गर्ने।

आयोजनाहरुको स्थलगत अवलोकन, लगायत अनुगमनको कार्य गर्ने।

ने.वि.प्रा.को वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्न आवश्यक सहयोग तथा समन्वय गर्ने।

३) सूचना प्रविधि विभाग
८ कम्प्युटर नेटवर्किङ्ग व्यवस्थापन गरी चुस्त दुरुस्त राख्ने।
O ने.वि.प्रा.को वेबसाइट तथा इमेल ठेगानाहरु अद्यावधिक गर्ने।
० CIS Software संचालन, व्यवस्थापन तथा अद्यावधिक गर्ने।
O हाजिरी सफ्टवेयर संचालन तथा अद्यावधिक गर्ने।

88

५.६.४. निर्देशनालय र यस अन्तर्गत रहेका विभागका जिम्मेवार अधिकारी र सम्पर्क नम्बर :

क्र.सं। निर्देशनालय/विभाग जिम्मेवार अधिकारी मोबाइल नम्बर। कार्यालय नं.

योजना अनुगमन तथा सूचना प्रविधि। प्रमुख श्री दुर्गा नन्द बडियैत ९८४१२२८२२२। ४१५३०६६
निर्देशनालय

संस्थागत योजना तथा अन्गमन। निर्देशक श्री बसन्तध्वज श्रेष्ठ ९८१३४४५८०१८। ४१५३०७३
विभाग

५.९.५. विभागहरुले सम्पादन गरेको कामको विवरण

१) विद्युत प्रणाली व्यवस्थापन विभाग

ने.वि.प्रा.को विभिन्न विभाग मार्फत आएको अनुरेध बमोजिम २०८१ साल बैशाख महिना देखि आषाढ
महिनासम्म यस विद्युत प्रणाली व्यवस्थापन विभागले विभिन्न जलविद्युत आयोजनाहरुको प्राविधिक
अध्ययन सम्पन्न गरेको छ।

७० २०८१ साल वैशाख महिना देखि आषाढ महिनासम्म GIS सम्पन्न भएका जलविद्युत आयोजनाहरु
NAME OF HPP CAPACITY (MW) Substation Name Voltage Level

2 Upper Mugu Karnali 305.703 32/33 Phukot Hub 400

Chuwa Khola 98.17 32/33 Phukot Hub

Mathillo Chuwa 110.2 32/33 Phukot Hub
Lurupya

Madhya Tadi 28/29 Samundratar 33
Upper Khudi 26 26/27। Khudi (Tadikuna) 132

Sani Bheri-3 PROR 29/30 Bafikot
Cascade

89

७ २०८१ बैशाख महिना देखि आषाढ मसान्तसम्म GIS सम्पन्न Bulk Load Consumer हरु
Name of Load Capacity MVA

Binayak Ispat 8 MVA additional

e २०८१ वैशाख महिना देखि आषाढ मसान्तसम्म Contingency GIS WAN जलविद्युत

आयोजनाहरु
NAME OF HPP CAPACITY (MW)

Chepe Khola Sana HPP 8.63

७ नेपाल र भारत बीच हुने विद्युत व्यापारको आवश्यकता र सम्भावनाहरुको अध्ययन गर्ने नेपाल
भारतको Joint Technical Team (1171) संग समन्वय गरेको।

७ आउँदो Wet Season को लागि INPS को Load Flow Analysis गरी आवश्यक सुझावहरु
प्रस्ताव गरिएको।

२) संस्थागत योजना तथा अनुगमन विभाग

७ नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा बैदेशिक सहयोगमा संचालित आयोजनाहरुको
चौथौं त्रैमासिक तथा आ.ब. २०८०।८१ को वार्षिक प्रगति विवरण तयार गरी उर्जा जलश्रोत
तथा सिंचाँइ मन्त्रालयमा पेश गरेको।

७ MDAC, NDAC meeting को लागि आवश्यक विवरण तयार गरि उर्जा, जलश्रोत तथा
सिंचाइ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा पेश गरेको।

७ आ.ब. 2050154 को प्रमुख सूचकहरुको प्रगति उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा पेश
गरेको।

७ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको लागि सरकार गठन भएको एम वर्ष अवधिका
सूचकांकहरु तयार गरी पेश गरेको।

७ पृंजीगत खर्चहरुको विवरण अद्यावधिक गरी उर्जा जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा पेश
गरिएको।

७ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय
सतकता केन्द्र लगायतका निकायहरुबाट माग भएको विवरणहरु तयार गरी उपलब्ध गराएको।

90

७ नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा बैदेशिक सहयोगमा संचालित आयोजनाहरुको
बार्षिक बजेट रकमान्तर, बजेट संशोधनको लागी उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयमा पेश
गरेको।

७ आव २०८०८८१ को लागि निति तथा कार्यक्रम तयार गरी उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ
मन्त्रालयमा पेश गरिएको।

७ नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा वैदेशिक सहायोगमा संचालित आयोजनाहरुको
आ.ब २०८०।८१ को अनुमानित बजेट तयार गरी उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय र
राष्ट्रिय योजना आयोगमा पेश गरिएको।

३) सूचना प्रविधि विभाग

१) सूचना प्रविधी विभागले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सम्पूर्ण गतिविधिहरुलाई विद्युतीय माध्यमबाट
digitalized गरी स्वचालित रुपमा सञ्चालन गर्न अग्रगामी-भूमिका खेल्दै आएको छ।

२) ने.वि.प्रा.का कर्मचारीहरुले अब उपरान्त आफ्नो ब्यक्तिगत विवरणको साथै E-attendance, Payroll,
Loan, Billing history, Payment history related Report सूचना प्रविधि विभागबाट निर्मित web
portal (nea.org.np/employee) माफत हेर्न मिल्ने व्यवस्थाको थालनि गरिसकेको छ।

२) Personal Information System (PIS), Darbandi Management System (DMS) लाई पुरानो
प्रणालीबाट Software मार्फत Digitize गरी स्तरवृद्धि गरिने कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ। साथै
हाल ने.वि.प्रा. मातहत सञ्चालनमा रहेको Vacancy Software मा Performance Appraisal
Module तथा Promotional Management Module लाई Automatic TH कार्य भईसकेको छ।

x

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको हरेक युनिट अफिस (वितरण केन्द्र तथा सो अन्तर्गतका अन्य
कार्यालयहरु), प्रादेशिक कार्यालयहरु तथा ने.वि.प्रा. का अन्य कार्यालयहरुलाई Interconnection गर्न
नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरी Network Communication अझ चुस्त दुरुस्त पार्न साथै आफनै
URL name बननाउन DNS-Server, Branch Centralized Configuration & Monitoring गर्न
Service Division Wide Area Network (SD-WAN) जस्ता कार्य पनि सुधारोन्मुख छ।

4

—

Internal Audit प्रक्रियालाई Software माफत Digitize गर्न Software निर्माणको कार्य सम्पन्न भई
सञ्चालनमा रहेको छ।

१) Centralized Call Center सातै प्रादेशिक कार्यलयहरुमा जडान भई सञ्चालनमा रहेको छ। बाँकी
दुईवटा महाशाखाहरु नेपालगञ्ज र हेटौँडामा आगामी आ.व.२०८१/८२ मा अविलम्ब लागु
गरिनेछ।

91

७) Retirement Fund Management System (RFMS) लाई समयसापेक्ष Upgradation गरी
Centralized TH कार्यको पनि आवश्यक तयारी अगाडी बढाइएको छ।

८) ने.वि.प्रा. केन्द्रिय कार्यालय परिसरभित्र कार्य सहज गर्नका लागि Internet /Intranet प्रयोगकर्ताहरुका
लागि Access Point प्रविधि लाग् भईसकेको छ।

९) ने.वि.प्रा. कानून विभागको लागि मुद्दाहरुको Record Keeping गर्न Kanoon Management System
तयार पार्ने कार्य भईरहेको छ।

१०) सूचना प्रविधि प्रणालीसँग सम्बन्धित प्राविधिक समस्याहरुको सम्बोधन र सोको सामाधान सूचना
प्रविधि विभागले तयार पारिएको Ticket Management System द्वारा web portal
(068.02.107/70762)को माध्यमले उक्त कार्य यस विभागले Fae गरिसकेको छ।

११) सूचना प्रविधि विभाग अन्तर्गत रहेको Server Room र LDC अन्तर्गत रहेको Data Centre सँग
Optical Fibre Communication Link / Backup Link कार्य सूचारु भईसकेको छ।

१२) ने.वि.प्रामा हाल सञ्चालनमा रहेका विभिन्न Web Services हरुलाई Reliable बनाउन
ने.वि.प्रा.को Network मा BGP Connection गरी NPIX मा connected गरिएको छ।

१३) IT Department अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका सर्भरहरुलाई ने.वि.प्रा.को नवनिर्मित डाटा सेन्टरमा
DC/DR मोडेलमा हस्तान्तरण गर्ने कार्यको ब्यवस्थापन भईरहेको छ।

92

५.७. आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय

५.७.१. परिचय :

नेपाल विद्युत प्राधिकरण, आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय विशेष गरी एशियाली विकाश बैंकको AT
तथा अनुदान सहयोगमा विभिन्न आयोजनाहरु माफत उत्पादन, प्रसारणलाइन विस्तार, सवस्टेशन
निर्माण तथा क्षमता अभिबृद्धि, वितरण लाइन एवं वितरण सवस्टेशन क्षमता विस्तार गर्ने उद्देश्यले
ने.वि.प्रा. संचालक समितिको ६७८ औं बैठकबाट मिति २०७१।०३।२४ मा स्थापना भएको हो। यस
निर्देशनालयले आयोजनाहरुको तयारी गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र आयोजना सम्पन्न भए पश्चात
ने.वि.प्रा.का सम्बन्धित ग्रिड तथा वितरण केन्द्रहरुलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्य गर्दछ।

५.७.२. निर्देशनालयको प्रमुख कार्यहरु:

क)

T)

एशियाली विकाश बैंकको क्रण सहयोगमा विभिन्न आयोजनाहरु निर्माण गर्ने एवं तिनको
अनुगमन तथा मूल्यांकनको कार्य गर्ने।

एशियाली विकाश बैंकको AT नं.२५८७, २८०८, ३५४२, ३१३९, २९९०, २९९१ तथा अनुदान
नं. ०३६१, ५२० अन्तर्गत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण तफ आवश्यक आयोजनाहरु
तर्जुमा गरी सो को कार्यानवयन गर्ने।

आयोजनाहरुको वार्षिक बजेट तयार WA, कार्यक्रम तयार गरी स्वीकृत गराउने, आबधिक लक्ष्य
निर्धारण गर्ने, नियमित अनुगमन तथा मुल्यांकन गर्ने तथा आवश्यक पृष्ठपोषण दिने।

आयोजनाहरुको उपलब्धि सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरु गर्ने।

आयोजनाहरुको मासिक, त्रैमाशिक, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक प्रगति प्रतिबेदन तयार गरी तालुक
निकाय एवं एशियाली विकाश बैंकमा पेश गर्ने।

आयोजनाहरुको लेखापरीक्षण गराई सो को प्रतिबेदन तयार गरी तालुक निकाय va एशियाली
विकाश बैंकमा पेश गर्ने।

निर्देशनालय तथा अन्तर्गतका आयोजनाहरुको दैनिक प्रशासनिक कार्यहरु संचालन गर्ने।

93

५.७.३ निर्देशनालयको संगठनात्मक संरचना :

Transmission Line &
Substation Dept.
Level 11, (T.)

Organization Structure of Project Management Directorate

Distribution Line & Substation

Dept.
Level 11, (T.)

Project Management Directorate
Level 12, (T)

Social and Environment
Management Dept.
Level 11, (A. Misc.)

Administration Section
Level 9, (A.)

Explanation:
Dept. = Department
Misc. = Miscellaneous
: = Technical

A) = Administration
Acc.) = Account
Ele.) = Electrical
iv. = Division
Env.=Environment

Finance Section
Level 9, (Acc.)

94

YO आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय र अन्तर्गतका कार्यालय तथा आयोजनाहरुको प्रमुखहरुको
नाम तथा सम्पर्क नम्बर :

नं.
निर्देशक ९८५१२३७०६८
२ निर्देशक जुजुरत्न शाक्य प्रसारण लाईन तथा सवस्टेशन विभाग ९८४००५०१०६
काठमाण्डौ उपत्यका प्रसारण क्षमता सुदृढीकरण
आयोजना
लप्सीफेदी तथा चांगुनारायण सवस्टेशन निर्माण

पद नाम कार्यालय/ आयोजनाको नाम सम्पर्क नं.

आयोजना

निर्देशक मिलन दाहाल सामाजिक सुरक्षण तथा वातावरण व्यवस्थापन
विभाग ९८५११४९६५९

निर्देशक चन्धा न्यौपाने संस्थागत सदृढिकरण आयोजना ९८४१२४८२४०
निर्देशक चन्दनकमार घोष कालीगण्डकी प्रसारण कोरिडोर आयोजना ९८४१०८४५१११

निर्देशक थकबहादुर थापा समुन्द्रटार त्रिशुली ३ वी हव १३२ के. भी. ९८४१२२४९३९
प्रसारणलाइन आयोजना

प्रबन्धक बोधराज ढकाल वितरण लाईन तथा सवस्टेशन विभाग (प्रमुख) ९८४१२३९७७७
वितरण प्रणाली सुदृढीकरण तथा बिस्तार
आयोजाना
तनहुँ विद्ृतिकरण आयोजना
प्रदेश नं २ ग्रामिण विद्यतिकरण आयोजना

प्रशारण लाइन आयोजना

९ प्रबन्धक रञ्जन राज Wey कोहलपुर नेपालगंज १३२ के.भी. प्रशारण लाइन। ९८१५११५५७१५२
आयोजना
अरुणखोला दुम्किवास १३२ के.भी. सवस्टेशन
आयोजना

प्रबन्धक नितिश पौडेल तामाकोशी काठमाण्डौं २००/४०० केभि तथा। ९८५११५३१४६
१३२ के.भि.प्रसारण लाइनआयोजना।
आयोजना
आयोजना।
आयोजना

९०४१४७६३६६

१७ उप प्रबन्धक अभय प्रसाद न्यौपाने काठमाण्डौ उपत्यका सवस्टेशनअटोमेशन ९८४१२९५६३०
आयोजना
हेटौंडा परवानिपुर पोखरिया १३२ के.भि.
प्र.ला. आयोजना
वितरण प्रणाली / ग्रामीण विद्युतीकरण गुरु योजना
आयोजना
qa उप प्रबन्धक अभिषेक अधिकारी काठमाण्डौ उपत्यका मध्य तथा उत्तर वितरण ९८४१३२४३९०
प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना
ग्रिड जडित सौर्य विद्युत उत्पादन आयोजना
कर्णाली सौर्य उर्जा आयोजना
सूपरीवेक्षण परामर्श सेवा आयोजना

95

९०११२१५२४९

१९ उप प्रबन्धक सुमन श्रेष्ठ काठमाण्डौ उपत्यका पूर्व तथा दक्षिण
वि.प्र.सुदृढीकरण आयोजना
प्रसारण तथा वितरण सूपरिवेक्षण परामर्श
आयोजना

डाटा तथा नियन्त्रण केन्द्र निर्माण आयोजना
नं. «४ आयोजना प्रमख

उप प्रबन्धक उकेश श्रेष्ठ चोभार-पाटन-चापागाउँ भमिगत १२३२ के. भी.

प्र.ला.आ.

काठमाण्डौं उपत्यका प्रसारण क्षमता सुदृढीकरण

आयोजना (फेज २ )

२३ उप प्रबन्धक प्रकाश पौडेल खिम्ति बाह्रविसे लप्सीफेदी ४०० के.भि.

सवस्टेशन आयोजना
प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढिकरण परामर्श
आयोजना

२४ उप प्रबन्धक विश्वरञ्जन मिश्र न्यू वुटवल-वर्दघाट २२० के.भी. प्रसारण लाइन
तथा सवस्टेशन आयोजना
RX उप प्रबन्धक रोशन अग्रवाल डाँडाखेत राहुघाट १२२ के.भी. प्रसारणलाइन
आयोजना
TRS माडीचौर - 2 के

AN
२६ उप प्रबन्धक राजन ढुंगेल ताङ १३२ के.भी. सवस्टेशन आयोजना

२०
आयोजना

2G काठमाण्डौ उपत्यका पश्चिम वितरण प्रणली
AGH आयोजना

२९ उप प्रबन्धक दर्शन राय यादव केरौन १३२ के.भी. सवस्टेशन आयोजना

३० सहायक प्रबन्धक। बोधनाथ न्यौपाने अरुणपुल तिङलन हव न्यु खिम्ति तामाकोशी ३
सुनकोशी हव ढल्केवर Yoo के.भि. Fa.
आयोजना
वितरण तथा ट्ान्सफर्मर खरिद आयोजना

३१ सहायक प्रबन्धक। अभित भगत ग्रिड सवस्टेशन अटोमेशन आयोजना फैज २

गती प्रदेश नं २ ग्रामिण विद्यतिकरण आयोजना लट
नं. २ आयोजना प्रमुख

३२
३३ चार्जिङ्ग स्टेशन निर्माण आयोजना
सहायक प्रबन्धक। लक्ष्मण फुयाल मर्स्याङ्दी काठमाण्डौ २२० के.भी. प्र. ला.
आयोजना
दुधकोशी जलविद्युत ४०० के.भी. प्र.ला.
आयोजना

२५ सहायक प्रबन्धक योगेन्द्र ठाक्र ललितपुर भक्तपुर वितरण प्रणाली सुदृढीकरण
आयोजना

३६ सहायक प्रबन्धक। समित श्रेष्ठ अमलेखगञ्ज सवस्टेशन निर्माण आयोजना
EN सहायक प्रबन्धक। राजेन्द्र कोईराला १३२ के.भी कन्डक्टर अपग्रेड आयोजना

३८ प्रदेश नं २ ग्रामिण विद्युतिकरण आयोजना लट
नं. १ आयोजना प्रमख

३९ प्रदेश नं २ ग्रामिण विद्युतिकरण आयोजना लट
नं. ३२ र ४ आयोजना प्रमुख

४० आनन्द सुवेदी भरतपुर पोखरा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण
आयोजना

AU

A

९८४५११८१९६९

९८२११२७४ २८

९८२१११५४०४६

९८२१०७७७१२

९८२११७६२ ५१

९८२११४०६२३

९८ ४९४८ ४९०३

थ८४१२०२३०९
९८१२३९७७९२३

९८ ४१२८२३)२

९८४२१०७३२७२
९८२११२६७००

९८४१३४२०१२

९८ ४१२४४६०७
S541 8 ORRO
९८०४१३३८ २०१

९८२१३४३२२७
RG ४१२३४९३७
९८4११४९२४४
९८४ २०२४९४०
९८४ ४०२३३२७७

९८ ४१९७४४४२

a

नेपाल विद्युत प्राधिकरण
आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय

नेपाल सरकार तथा ने.वि.प्रा. द्वारा सञ्चालित आयोजनाहरुको आ.व. २०८०/०८१ को वार्षिक प्रगति विवरण

वार्षिक प्रगति विवरण

अवधिको बजेट (रकम अवधिको खर्च (
रु हजारमा) रकम रु हजारमा)। शुरुदेखी यस
कैफियत

क्र.सं. आयोजनाको नाम अवधिसम्मको
प्रगति प्रतिशत
जम्मा बजेट जम्मा खर्च

क १३२ के.भी. तथा अन्य भोल्टेजस्तरका
_ प्रसारणलाइन विस्तार आयोजना

सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न भई समुन्द्रटार सवस्टेशन मिति
१ समुन्द्रटार त्रिशुली ३ "बि" हब १३२ के.भी. २८०४०००.०० २८२७६१,०० २९०० [रि९८०१११० मा काठमाण्डौं ग्रिड महाशाखामा हस्तान्तरण
प्रसारणलाइन आयोजना भएको। आयोजना अन्तर्गतको ३ बि हबमा निर्माण गरिनुपर्ने २
वटा लाइन बे को कार्य अन्तिम चरणमा रहेको।
२ ग्रिड सवस्टेशन सृदढीकरण तथा क्षमता आयोजना सम्पन्न भैसकेको र रिटेन्शन रकम भुक्तानी गर्न
रे ~ ~s ¥YvVYOO,00 oa a बाँकी - भौतिक ~ ~
विस्तार आयोजना बाँकी भएकोले वित्तिय र भोतिक प्रगति नभएको।

97

पभिल निर्माण कार्य अन्तर्गत चोभार सवस्टेशनमा कन्ट्रोल

काठमाडौं उपत्यका प्रसारण am विल्डीङ्ग निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा रहेको। HST
क छ २४८२ सवस्टेशनमा कन्ट्रोल विल्डीङ्ग निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा
२ सुदृढिकरण र] ४८१२००.०० शठ२१४.०० ३९.३७ ___ दन _
न रहेको। चोभार तथा फटुङ्ग सवस्टेशनको लागि आवश्यक
( फेज १) GIS Switchgear साईटमा प्राप्त भई निर्माणको चरणमा
रहेको।

वनेपा सवस्टेशनको अटोमेशन सम्पन्न भई Master Control
Centre, मिनभवनबाट डाटा Read गर्न सुरु भएको तथा
उपत्यका भित्रका अन्य १२ वटा सवस्टेशनको अटोमेशन कार्य
चालु अवस्थामा रहेको। अटोमेशन अन्तर्गतका सामाग्री आयात
भई साईटमा कार्य सम्पन्न भएको तर ठेकेदारले भुक्तानीका
लागि बिल पेश नगरेको कारण वित्तीय प्रगती कम देखिएको।

३४१५००.०० १५.९७ परामर्शदाताबाट परामर्श सेवा उपलब्ध भईरहेको।

कोदक् फोहोरमैला प्रशोधन परिसरमा बालकुमारी सवस्टेशन
बनाउन मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भई हाल KUKL बाट जग्गा
२ छ प्राप्तीको चरणमा रहेको। बालकमारी सवस्टेशन तथा थिमी
३६२९००.०० १५०३०.९६ MG + Esti रे -
बालकुमारी प्रसारणलाइनको Estimate तयारी कार्य भईरहेको।
थिमी बालकुमारी खण्डको Detailed Design कार्य अन्तिम
चरणमा रहेको।

98

४ काठमाडौं उपत्यका स.स. अटोमेशन आयोजना। २१०६००.०० २८६३२.०० ९७.८६

तथा वितरण सुपरिवेक्षण परामर

उपत्यका प्रसारण
आयोजना फेज २

परवानीप्र-पोखरीया १३२ के.भी. प्रसारणलाइन निर्माणको
Design सम्बन्धी काम परामर्शदाताबाट सम्पन्त भएको।
पोखरियामा निर्माण हुने १३२/३३/११ के.भी. सवस्टेशन निर्माण
केभी. अन्तर्गत ठेक्का सम्झौता सम्पन्त भई कार्य आरम्भ भएको।
५४९८००.०० १७६१७५९.०० ९.८४ पिलुवा- परवानीपुर १३२ के.भी. प्रसारणलाइनको पा1.5
Conductor Upgrading कार्यको ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भई
Single Curckit तार तान्ने कार्य सम्पन्त भएको। परवानीपुर-
पोखरिया १३२ के.भी. प्रसारणलाइनको टेन्डर डकुमेन्ट ADB को
Review मा रहेको।

-परवानीपुर-पोखरीया १३२
प्रसारण आयोजना

. १३३०००.०० 4OR¥4.00 ४४.५११ परामर्शदाताबाट परामर्श सेवा उपलब्ध भईरहेको।
परिवेक्षण परामर्श आयोजना

हेटौंडा-पथलैया १३२ के.भी. प्रसारणलाइन अन्तर्गतको दोस्रो
सर्किट तार बदली कार्य चौकिटोल तथा ward सवस्टेशनमा
CT जडान कार्य तथा स्यूचाटार-मातातीर्थ १३२ के.भी.
अन्तर्गतको पहिलो Ae तथा स्यूचाटार-बालाजु १३२ के.भी.
प्रसारणलाइनको तार बदली कार्य तथा मातातीर्थ सवस्टेशनमा
CT बदली कार्य सम्पन्न भएको।

१३२ के.भी. प्रसारण कन्डक्टर्
आयोजना

१८००००.०० २४२६८०४. ०० २९.२२

आयोजना निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने सामाग्रीहरु भन्सार
११४९४५००.०० ९७३५०६. ४८ ४६.९०

विन्दुसम्म आईपुगेको र भन्सार Clearance प्रक्रियामा रहेको।

डाँडाखेत-राहुघाट सवस्टेशन तथा प्रसारणलाइनको ठेक्का
सम्झौता सम्पन्न भई डाँडाखेत सवस्टेशनमा Control
Building तथा Switchyard निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा
रहेको। प्रसारण लाईन अन्तर्गत मुआब्जा निर्धारणको काम
सम्पन्न भई वितरणको कार्य भईरहेको। ३९ वटा टावरको

GAS G00.00 RR ४२८६९.०० 44?

99

Foundation तथा १३ वटा टावरको Erection, a वटा
टावरको Foundation निर्माणको कार्य भईरहेको।

कार्य सम्पन्न भएको IEE कार्य स्थगन गरी पुन: EIA कार्य सुरु

गराईएको। वातावरण विभागबाट TOR स्वीकृत भई EIA कार्य

सम्पन्त भएको। प्रसारणलाइनको Detail Survey को काम

ठेकेदारबाट सम्पन्त भएको। प्रसारणलाइनको Design र

१२ घोराही-खुम्दी-माडीचौर १३२ के.भी. ४८९७०००० ३२४९, ३२ २७७० Layout Plan कार्य भईरहेको Guard House, Control
प्रसार्ए आयोजना Building, Equipment Foundation तथा Staff Quarter
कोकार्य भईरहेको। लाईन तथा सवस्टेशनको Layout Plan,

Equipment Design को काम भईरहेको। रोल्पा जिल्लामा

टावर प्याडको लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहणको कार्य सम्पन्न

भएको र दाङ तथा प्यूठान जिल्लामा पर्ने टावर प्याडका
जग्गाहरु अधिग्रहणको कार्य प्रक्रियमा रहेको।

Substation Equipment sf] Design Drawings हरु
Approve भई केही Equipment हरुको Inspection भई
१३ : १३२ के.भी. सबस्टेशन आयोजना ३९२०००.०० १७९२००.०० ३४.३३ सामान आयात समेत भएको र Civil Structure ARTA को
स्टाफ क्वाटर र कन्ट्रोल Building को Design Drawings
हरु Approval भई निर्माणको कार्य चाल् अवस्थामा रहेको।
विस्तृत ईन्जिनियरीङ्ग डिजाईनका कार्यहरु तथा Outdoor
सिभिल निर्माण कार्य अन्तर्गतका कार्यहरु सम्पन्न हुने चरणमा
१४।'न १३२ के.भी. सबस्टेशन आयोजना २४५०००.०० १८२२९१.९० ४८.९६ रहेको। कन्ट्रोल रुम निर्माणको कार्य सम्पन्न हुने चरणमा रहेको। सवस्टेशनको स्वीच्यार्ड निर्माण अन्तर्गतका सिभिल कार्यहरु
सञ्चालन भईरहेको। सवस्टेशन निर्माण कार्यका लागि
आवश्यक उपकरणहरु भन्सार विन्दुसम्म आईपुगी भन्सार

100

को -नेपालगंज १३२ के.भी. प्रसारणलाइन
आयोजना

अरुणखोला-दुम्कीबास १३२ के.भी.
आयोजना

१३२ के.भी. सबस्टेसन आयोजना

उपत्यका प्रसारणलाइन त
शन आयोजना

पाटन चाँपागाउँ भुमिगत १३२
.भी. प्रसारणलाइन आयोजना

अमलेखगञ्ज सवस्टेशन निर्माण आयोजना

EGMP सुपरिवेक्षण परामर्श आयोजना

३२००००.००

RX1LO0.00

७७००००. ००
१०१०००.४०

१८३११६.००

oe . 26

२१२८७०. ३७

१९.३०

प्रक्रियामा रहेको कारण भौतिक प्रगति बढी देखिएको।

प्रसारणलाइनको Cadastral Survey सम्पन्न भई टावर स्पटीङ्ग
कार्य अन्तिम चरणमा रहेको। सवस्टेशन निर्माण कार्यतफ
Boundry तथा Retaining wall निर्माणको प्रक्रियामा रहेको।

सवस्टेशन निर्माण कार्यको ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भई

आयोजनाको साईटमा सिभिल निर्माण कार्य अन्तर्गतका कामहरु
भईरहेको र सवस्टेशन निर्माणको लागि आवश्यक Electrical
Equipment हरु उपलब्धिको चरणमा रहेको।

कन्ट्रोल विल्डीङ्ग निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको।
ट्रान्सफर्मर, GIS कन्ट्रोल प्यानल लगायतका सामान साईटमा
डेलिभरी भई जडानको प्रक्रियामा रहेको।

आयोजनाको ATA आ.व. मा कुनै लक्ष्य नरहेको।

प्रसारणलाइन तथा सवस्टेशनको डिजाईन कार्यहरु भईरहेको।
पाटन तथा हरिसिद्धिमा नयाँ स्टोर भवन निर्माण कार्य सम्पन्न
भएको।

सवस्टेशन निर्माण कार्यको लागि आवश्यक Equipment हरु

Manufacturing/ Inspection को चरणमा रहेको साथै Civil
Construction अन्तर्गतका कार्यहरु साईटमा भईरहेको।

मोबिलाईजेशन पेश्की रकम भुक्तानी भएको। परामर्शदाता
नियुक्ति प्रक्रिया सम्पन्न भएको।

101

वे ण्डकी २२० के.भी. प्रसार प्रसारणलाइन अन्तर्गतको सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न भई

२२ n ९८००००.०० ९५८१२५. २९ १०६.०० ८ -
वे आयोजना लाईन सञ्चालनमा आएको।
oe ee ee a  उदिपुर सवस्टेशनमा सिभिल तथा ईलैन्ट्रिकल अन्तर्गतका
कार्यहरु सम्पन्न भई सवस्टेशन चार्जीङ्गको तयारीमा रहेको,
२ आयोजना Precommissioning Test कार्य मात्र बाँकी रहेको। उदिपुर
२३ मर्स्याङ्दी २२० के.भी. कोरिडर आयोजना। २९३००००.०० २४५७२३९५.०० ६४.८३ S >

सवस्टेशनमा निर्माण सामाग्री सप्लाई तर्फका सम्पूर्ण कार्यहरु
पूरा भएको। भरतपुर सवस्टेशनमा निर्माण कार्य सम्पन्न भई
चार्जिङ्गको तयारीमा रहेको।

मातातीर्थ २२० के.भी. सवस्टेशन निर्माण तर्फको सम्पूर्ण
कार्यहरु सम्पन्न भई चार्ज समेत सम्पन्न भईसकेको र मस्याङ्गदी
६९४५८०५.०० ९६०० २२० के.भी. GIS सवस्टेशन निर्माण कार्यतफ ९० प्रतिशत
सिभिल कार्य सम्पन्न भएको र इलेक्ट्रिकल अन्तर्गतका
सामाग्रीहरु साईटमा उपलब्धि भई निर्माणको चरणमा रहेको।

५०२६२.८३ परामर्शदाताबाट परामर्श सेवा उपलब्ध भईरहेको।

न्यू बुटवल सवस्टेशनको निर्माण कार्य सम्पन्त भई सञ्चालनमा
आईसकेको। न्यू बुटवल बर्दघाट प्रसारण लाईन खण्डको ५४५

३६६१६५०.०० ९८.४७ वटा टावर फाउण्डेशन, ४६ वटा टावरको ईइरेक्सन तथा १२
कि.मी. डबल सर्किट लाईन तान्ने कार्य यसै आ.व.मा सम्पन्न
भएको छ।

चाँगुनारायण सवस्टेशनमा 015 Erection को कार्य हुँदै
२४८६९९.०० voce {Tower Election कार्य सम्पन्न भएको। Approach Road,
Boundary Wall निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा रहेको टेक्

७१००००.४००

९६८००.००

— बर्दघाट २२० के.भी.
तथा सबस्टेशन आयोजना

३८४४००.००

रट ४७१००.००

सवस्टेशनमा GIS Erection कार्य सम्पन्न। निर्माण कार्यका

102

30

लागि आवश्यक सबै सामाग्रीहरु साईटमा प्राप्त भईसकेको।

आयोजना निर्माणको लागि ठेकेदारसँग ठेक्का सम्झौता भई

Advance Payment भुक्तानी भएको।

नोबिसे-झर्लाङ-रातमाटे-२२० के.भी. ठेकेदारले आयोजनाको Detail Design र Detail Survey को
४०१९००.०० 32034.00 १६. ४८ ८ डिजाईन

आयोजना कार्य अन्तिम चरणमा रहेको। आयोजनाको AH, डिजाईन

Approve लगायतका कार्यहरु भईरहेको तर सोको बिल
भुक्तानी नभएको कारण वित्तीय प्रगती कम देखिएको।

उपत्यका RRO के.भी. fot मे आयोजनाको
२४९००.०० oe 00 oe आयोजनाको चाल् आ.व. मा et लक्ष्य नरहेको।

परामर्शदाताले १३२ के.भी. सुर्खेत सवस्टेशन र ४०० के.भी.
दोधारा सवस्टेशनको डिजाईन गरी सोको प्रतिवेदन
आयोजनालाई पेश गरेको। परामर्शदाताले नयाँ बुटवल देखि
लमही सम्मको ४०० SM. प्रसारणलाइनको सर्वेक्षण तथा
 बुटवल-लमही-कोहलपुर-अत्तरीया ४०० विस्तृत इन्जिनियरिङ (Detail Transmission Line Route
आयोजना २२९१००.०० ९८०२२. ८४ २४. ३५ Survey, Transmission Line Tower and Foundation
A, प्रसारणलाइन आयोजना Design) का कार्यहरु सम्पन्न गरि रिपोटहरु आयोजनालाई पेश
गरेको। ADB बाट प्रस्ताव गरिएको EIA का कार्यहरु सम्पन्न
भएको, EIA सहमतिको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको।
विद्युत विकास विभागबाट निर्माण ईजाजत पत्र प्राप्त भई बाँकी
रहेका कार्यहरु अगाडी बढिरहेको।

103

२1

मोतिपुर सवस्टेशनको लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहणको कार्य
अगाडी बढाईएको।
परामर्शदाताले नयाँ बुटवल देखी लमही सम्मको ४०० के.भी.
प्रसारणलाइनको सर्वेक्षण तथा विस्तृत ईन्जिनियरीङ्ग ( Detail
नयाँ बुटवल लमही ४०० के.भी. ₹६००००.०० £3392. 0 ००६ Transmission Line Route Survey, Trransmission
प्रसारणलाइन आयोजना Line Tower and Foundation Design) का कार्यहरु
सम्पन्न गरी आयोजनालाई प्रतिवेदन पेश गरेको।
बुटवल देखी लमही सम्म ४०० SM. प्रसारणलाइन निर्माणको
ईजाजत पत्रका लागि विद्युत विकास विभागमा कागजातहरु पेश
गरेको। EIA सहमतिको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको।

आयोजनाको लागत अनुमान स्विकृत भई सहमतीको लागि
१९००००.०० oe ०० oe ०० एशियाली बिकास बैङ्गमा पठाईएको, हाल सम्म ADB बाट
सहमती प्राप्त नभएको।

न्यू बुटवल- कृश्मा सवस्टेशन विस्तार
आयोजना

आयोजनाको 101२ लागत etete तथा Evaluation
ETDSP सुपरिवेक्षण परामर्श सेवा आयोजना ५०००.०० oe 00 om ०० [Criteria सम्बन्धि सम्पूर्ण कागजातहरुको तयार गरी ADB मा
आवश्यक Review तथा No Objection को लागि पठाएको।

दैलेख-कालिकोट-जुम्ला १३२२ के.भी.
प्रसारणलाइन आयोजना

१००००.०० ली ०० लि ०० यस अवधिमा आयोजनाको कुनै लक्ष्य नरहेको।

प्रसारणलाइन आयोजना।

सवस्टेशन तथा प्रसारण लाईनको विस्तत ईन्जिनियरीङ्ग डिजाईन

अरुणपूल तिडला न्य् खिम्ती तामाकोशी 3 था भएको हु रामेछापको राकाथम
सनको' ल्केबर क प्रतिवेदन तथा लागत तयार भएको। रामेछापको राकाथुम र
सुनकोशी हब ढ ४०० क.भी.। ई४१००००.०० ३७६६७०.०० ५१.७१ ~ Sarco ar
जुम्ला सवस्टेशनको लागि जग्गाको मृआब्जा निधारण भईसकेको

104

न्यू खिम्ती - बाह्रबिसे - काठमाण्डौं ४०० के.भी. प्रसारण लाईन
निर्माण तफ ११६ वटा टावर फाउण्डेशन तथा १११ वटा टावर
ट्रेक्सन कार्य सम्पन्न भई ३३ कि.मी. तार तान्ने कार्य सम्पन्न
भएको। प्रसारणलाइन निर्माणको लागि आवश्यक ईक्युप्मेन्ट
३६ भाकोशी - काठमाडौं २२०/४०० के.भी. २४७२००००० २३४०६७१.७७ ७६१९ खरिद तथा सप्लाई कार्य अन्तिम चरणमा रहेको। बाह्रबिसे -
प्र.ला. आयोजना लप्सीफैदी Yoo के.भी. प्रसारण लाईनको Wa वटा टावर
फाउण्डेशन तथा ११६ वटा टावर ड्रेक्सन कार्य सम्पन्न भई
कार्य भई ४३ कि.मी. तार तान्ने कार्य सम्पन्न भएको।
बाह्रबिसे २२०/१३२/११ के.भी. सवस्टेशनमा ईइंलेक्टिकल
सामाग्री जडान कार्य समाप्त भइसकेको।
दुधकोशी जलविद्युत ४०० of,। विद्युत विकास विभागबाट TOR स्वीकृत भई IEE को चरणमा

दन ठ५००.०० ५५१६.०० a रो
प्रसारणलाइन आयोजना रहेको।

अन्य ३२३ SA लाईन तथा सवस्टेशन
आयोजनाहरु
प्रणाली सुद्धिढिकरण तथा सामान आपूर्ति पहिलेनै भई हाल सवै सवस्टेशनहरु सञ्चालनमा
५६८९००.०० १०९६९६.०० SRR आईसकेको।
आयोजना आईसकेको।

सामान आपूर्ति पहिलेनै भई हाल सवै सवस्टेशनहरु र

ई विद्यतिकरण आयोजना 424200.00 १८६६४,०० २८८३ विद्युतीकरणका लाईनहरु जडान तथा निर्माण कार्य सम्पन्न भई

~ ) ) ) सवस्टेशन र प्रशारण लाईन हस्तान्तरणको कार्य अन्तिम
चरणमा रहेको पृूर्जिकरणका कामहरु भईरहेको।

जडित ag विद्त उत्पादन आयोजना ५ वटा (२४ मे.वा.) प्रस्तावकहरु मध्ये सबै प्रस्ताबकहरुले
2 १८१९००.०० ६५००४.१६ १६५४ 7 छ सम्झौता गरेको

(४०07) ने.वि.प्रा. सँग विद्युत खरिद सम्झौता गरेको। विद्युत खरिद

सम्झौता गरेका ५ वटा कम्पनी मध्ये ३ कम्पनीको (११ WAT.)

109

निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको।

४ कर्णाली सौर्य उर्जा आयोजना ४५००००.०० ५४९८४.०० RX - : दिईएको
ठेकेदारलाई भुक्तानी दिईएको।

हालसम्म महाराजगंज स/स अर्न्गत बुढानिलकण्ठ, चपली,
गोल्फुटार, हात्तीगौंडा, महाराजगंज लागयतका विभिन्न स्थानमा
भुमिगत कार्य हुँदै र हालसम्म उक्त सवस्टेशन अन्तर्गत १५९८
वटा सर्भिस फिडर प्यानल ५४० वटा फिडर प्यानल र २१ वटा
RMU प्यानल जडानको Foundation निर्माण कार्य भएको।
१४५४ वटा सभिस फिडर प्यानल, ४९६ वटा फिडर प्यानल र
उपत्यका मध्य तथा २१ वटा RMU प्यानल जडानको कार्य सम्पन्न भएको।
प् ५६५०००.०० १६०२११.७० ७६.३८ वितरण प्रणाली भुमिगत गर्ने तथा सुदृढीकरण गर्ने क्रममा YOO
प्रणाली सुदृढिकरण आयोजना कि.मि. HDPE Pipe Laying गरेको र १४९ कि.मि. PLB
HDPE Pipe Laying, २९१ कि.मी. LTCXLPE) र १५६
कि.मी. HT(XLPE) को Cable Laying कार्य सम्पन्न
भईसकेको छ। महाराजगंज सवस्टेशन अन्तर्गत ११ कि.मी.
HT(XLPE), १ कि.मी. LT(XLPE), १ वटा RMU र ८
वटा सर्भिस फिडर प्यानल Commissioning कार्य भईसकेको।

चुच्चेपाटी चावहिल र मित्रपार्क, लैनचौर, नयाँबजार, लाजिम्पाट,। धोबिखोला कोरिडोर, सामाखुसी, महांकाल, टेक, तीनकने,

उपत्यका पूर्व तथा दक्षिण एयरपोर्ट, गौशाला, सेतोपुल, डिल्लीबजार, पुतलीसडक क्षेत्रमा

६ वितरण प्रणाली सुदृढिकरण ५६११००.०० ४१७३४७.०० 5१.१२ भुमिगत गर्नै कार्य सम्पन्न भएको। अन्य क्षेत्रमा भुमिगत
आयोजना कार्यका लागि सडक विभागसँग समन्वय भईरहेको। ठेक्काको
म्याद समाप्त भई म्यादथपको प्रक्रियामा रहेकोले Installation

को विल भुक्तानी नभएका कारण वित्तीय प्रगती कम देखिएको।

106

१२० कि.मी. ११ के.भी. XLPE Cable तथा १३५ कि.मी.

काठमाडौं उपत्यका पश्चिम वितरण प्रणाली ४०० भोल्ट XLPE Cable जडान भईसकेको छ। कालिमाटी-

७ ~ आयोजना &¥%000,00 ४६२१७५.३० 50०. कलंकी, कालिमाटी-बल्खु-चोभार, जडिबुटी-पेप्सीकोला, बाग्मती

ईडिकरण आयोजना कोरिडोर, किर्तीपुर एरिया तथा कलंकी-थानकोटमा एकतफको
कार्य सम्पन्न भईसकेको।

भक्तपुर, ठिमी र ललितपुरमा गरी जम्मा ६०८ वटा Feeder

=~ [र भक्तपुर वितरण प्रणाली Pillar Foundation र 49% बटा Feeder Pillar Erection
G १०१५०००.०० ९३६४५८४.३६ ३३.२४ कार्य सम्पन्न भएको। पाटन सवस्टेशन र मध्यमुर ठिमी क्षेत्रमा
११ के.भी. लाईन १०३ कि.मी. तथा LT लाईन १५७ कि.मी.
भुमिगत कार्य सम्पन्न भएको।

दृढिकरण आयोजना

भरतपुरमा ३३ के.भी को लाईन चार्ज कार्य सम्पन्न भएको। ११
के.भी. लाईन विछ्याउने कार्य भईरहेको, २४० कि.मी. भन्दा
भरतपुर वितरण प्रणाली सुदृढ बढी पाईप विच्छुयाउने कार्य तथा १२० कि.मी. केबुल
९१५०००.०० ७४६९६१४.०० &&,00 विछुयाउने दि - जे
आयोजना विछ्याउने कार्य सम्पन्न भएको। सामान स्टोरमा प्राप्त
भईसकेको तर सोको भुक्तानी यस अवधिमा हुन नसकेको कारण
वित्तिय प्रगती कम देखिएको।

१ विद्यत वितरण विस्तार आयोजना रिटेन्सन बापतको रकम यस आ.व.मा भुक्तानी गरिएको।

—o

107

Package-1: Supply and Installation of Enterprise
Resources Planning (ERP) को लागत अनुमान स्वीकृतीको
लागि एशियाली विकास बैङ्गमा पठाएको। Package -2 :
Supply and Installation of Revenue Management

संस्थागत सुदृढीकरण आयोजना १२८९०००.०० ६६०५.७० २.८७ द .। System (RMS) का 9th January 2023 मा ठेक्का सम्झाता
सम्पन्न भई Advance Payment भुक्तानी भएको। Package-
3 Project Management Consultant (PMC) को लागि
ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भएको।
a Ted विकास दशक सम्बन्धी कार्य योजना

हाल यस आयोजनाको सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न भई Completion
१४९३७५.०० ७२३३७.०० ४२.५९ Certificate पनि जारि भईसकेको। FMS, AMC Period मा
रहेको।

47 वटा चार्जर मध्ये भरतपुर, खुर्कोट, सिन्धुली, रत्नपाक, महेन्द्र
पुलिस क्लब, मुग्लीङ्ग र बर्दिबास लगायतका ५१ स्थानमा
चार्जर जाडान कार्य सम्पन्न भई सञ्चालन भईसकेको। थप ११
वटा चार्जर जडान कार्यका लागि आवश्यक स्थान तथा सिभिल
कार्य अन्तिम चरणमा रहेको, चार्जरको Inspection गरी जडान

२२ ७७२२.०० ट २७०४५.०६ ९६.२३

गर्न बाँकी रहेको।

आयोजना स्थलमा प्रिफयाब्रीकेटेड कन्टेनरहरुको प्रयोग गरी
प्रयोग गरी ३ तलाको अत्याधुनिक डाटा सेन्टर भवनको निर्माण
कार्य सम्पन्न हुने क्रममा रहेको। सिभिल निर्माण अन्तर्गतका
कार्यहरु सम्पन्त भई डाटा सेन्टर चार्जिङ गरी हाल टेष्टिङ्ग
फेजमा रहेको। थापाथली स्विचिङ्ग स्टेशनमा «=ORTU
Installation को कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ।

तथा नियन्त्रण केन्द्र निर्माण आयोजना ब४२९२५.०० २९३१७९.०० ८७.८१

108

न्यू बुटवल सवस्टेशन परिसरमा १ वटा डाटा रिकभरी सेन्टर
0,00 निर्माण सम्पन्न भएको। आयोजनाको निर्माण कार्य अन्तर्गत
विभिन्न स्थानका कार्यहरु सञ्चालनमा रहेको।

४ डिजास्टर रिकभरी सेन्टर आयोजना ५०००.००

आयोजना सम्बन्धी Document हरु Review को चरणमा
रहेको।

३२,००० PSC Pole मध्ये 42,400 थान PSC Pole गाड्ने

We. 82 कार्य सम्पन्न भएको १० बटा सवस्टेशन मध्ये १० ad
सवस्टेशनको सिभिल निर्माण कार्य चालु अवस्थामा रहेको तथा
ईलेक्ट्रिकल निर्माण Thal कार्य सुरु भएको।

0,00

oe OOo
न्यू खिम्ती, बाह्रबिसे तथा लप्यीफेदी सबस्टेशनमा जडान हुने
उपकरणहरुको Inspection, Disatch कार्य सम्पन्न भई

विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्र
आयोजना

प्रदेश नं २ ग्रामीण विद्युतीकरण तथा

सुदृढीकरण आयोजना

Erection कार्य निर्माणको चरणमा रहेको तथा बाह्रबिसे र AT

-लप्सिफेदी-बाहबिस॒ ४०० के. निर्माण कार्य ; a
&4.¥O खिम्तीमा सिभिल निर्माण कार्य अन्तर्गतका कामहरु भइरहेको।

आयोजना

अघिल्लो आ.व. मा भएको कार्य तथा आयात भएका
सामानहरुको भुक्तानी यस आ.व.मा भएकोले वित्तीय प्रगती बढी
देखिएको।

109

५.८. ईन्जिनियरिङ्ग सेवा निर्देशनालय:
५.८.१. ईन्जिनियरिङ्ग सेवा निर्देशनालयको कार्य विवरण :
१. पूर्वाधार तथा जलविद्युत विकास सम्बन्धी कार्यहरु,

२. जलविद्युत, पानीको बहुपक्षीय उपयोग वा अन्य पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा ईन्जिनियरिङ्ग, वातावरण
तथा सामाजिक अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण तथा अनुगमन, माटो परिक्षण तथा ड्रिलिङ
सम्बन्धी कार्य,

३. ट्रान्सफर्मर तथा अन्य महत्वपूर्ण विद्युत सम्बन्धी यन्त्रहरुको परीक्षण र मर्मत सम्बन्धी कार्य,
४. गुणस्तरीय कंक्रिट पोलको उत्पादन र बिकी गर्ने सम्बन्धी कार्य,

५. जलविद्युतसँग सम्बन्धित प्राविधिक तथा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा दक्ष तथा अधदक्ष जनशक्ति तयार
गर्न तालिम सञ्चालन गर्ने कार्य,

६. जलविद्युत ईन्जिनियरिङ्ग र व्यवस्थापन सम्बन्धी ब्यवसायिक सेवा व्यापारिक रुपमा प्रदान गर्ने कार्य,

७. प्राधिकरणको काममा बाधा नपुग्ने गरी विभिन्न उपकरण तथा भौतिक साधन/ सुविधा पूर्व निर्धारित
दरमा अन्य निकायलाई उपलब्ध गराउने कार्य,

८. निर्देशनालय अन्तगतका विशेषज्ञ दक्ष तथा अरधदक्ष जनशक्तिलाई निर्धारित पारिश्रमिक, ओभरहेड
आदि लिई कामको विवरण र कार्यविधि तोकी सरकारी,अर्ध सरकारी तथा निजी क्षेत्रलाई
आवश्यकतानुसार उपलब्ध गराउने कार्य,

९. जलविद्युत विकास र सोसँग सम्बन्धित काम संयुक्त रुपमा गर्ने कार्य,

१०. निर्देशनालय अन्तगतका सम्पूर्ण कार्यालय तथा आयोजनाहरुको अध्ययन अनुगमन, निरीक्षण तथा
सूपरिवेक्षण गर्ने कार्य आदि।

110

५.८.२. ईन्जिनियरिङ्ग सेवा निर्देशनालयको संगठनात्मक संरचना :

Organization Structure of Engineering Services Directorate

Level 12, (T)

Project Development Dept.

Geological investigation Dept.
Level 11. (T)

Level 11. (T)

Environment & 5008 Study
Cept. Level 11 (T)
Environment Study Div
Level 10, (Tech/Misc.)
Social Study Div.
Level 10, (A/Misc )
Environment Monitoring Div
Level 10. (Tech/Misc.}

Geological Drv.
Level 10. (Tech/Misc )

Laboratory Div.
Levet 10, (Civil)
Mechanical Section
Levet 9, (Mech.)

Project Identification Div.
Level 10, (Civil)

Hydro Sedimentology Div.
Level 10. (Civil

Survey Division
Level 10, (Civil Survey)

Norms, Specification and
Design Division
Level 10, (Civil

Engineering Services Directorate

Training Management
Oepartment
Level 11, (A.

Technical Training Div.
Level 10, (Ele }

Management Training and
Administration Sac

Physical Infrastructures
Div.
Level 10, (शर

Electromechanical Desing
and Construction Dw
Level 10, (Ele )

Acmunistraton Section
Level 8. (A}

Pote Ptant Design and
construction Section
Level 9. (Crvily

Central Workshop.
Hetauda
Level 9. (Ete)

Amalekgunj Concrete
Pole Plant
Level 8, (Civ)

Korte Pole Plant
Level 8, (01)

Tankisinuwari Pole Plant
Level 8, (Civil)
Lamki Pole Piant
Level 8, (Civil)

Dept. = Department

Tech/Misc. = Technical/Miscelaneous
A/Misc. = Administration/Miscetianeaus
(T) = Technical

(A) = Administration
(Acc.) = Account
१६४८.) = Electrical
Div. = Division

Finance Section
Level 9. (Acc )

111

५.८.३. ईन्जिनियरिङ सेवा निर्देशनालय अर्न्तगतका आयोजनाहरुको नाम :

१ भवन तथा भौतिक संरचना निर्माण आयोजना।
२. चैनपुर सेती जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना।

५.८. २. ईन्जिनियरिङ्ग सेवा निर्देशनालय अन्तर्गतका कार्यालय प्रमुखहरु :

fa a. कार्यालयको नाम कार्यालय प्रमखको नाम फोन नं इमेल ठेगना

श्री इन्जिनियरिङ सेवा निर्देशनालय ९८४५६०२७६०८। engineering@nea.org.np

२। at आयोजना विकास विभाग / रुपा ९८५११३२८७६। pdd@nea.org.np
बेगनास जलाशययक्त ज.वि.आ. श्री नसिवमान प्रधान
श्री वातावरण तथा सामाजिक श्री अनिरुद्ध पौडेल ९८५१०८६७६४। env.social@nea.org. np
अध्ययन विभाग
ढ्गा
श्री माटो ढुंगा तथा कंक्रिट श्री टिकाराम पौडेल ९८४१३९१७२०। srcl@nea.org. np
प्रयोगशाला, ने.वि.प्रा

श्री तालिम केन्द्र, खरिपाटी श्री मोतिलाल महतारा। ९८४५११७९२८३। trainning@nea.org. np

&। at इलेक्ट्रो मेकानिकल डिजाइन ९८४१३४८९१४। electromech@nea.org. np
महाशाखा

दच१४०३९४४४। conal.workshop@nea.or. np
८। at कंक्रिट पोल प्लान्ट, श्री शम्मी कर्ण ९८४५४५०२४७०४। poleplant.amlekhganj@nea.org
अमलेखगञ्ज np
आयोजना

१० श्री सृजत घिमिरे ९८५६०२५४३७। poleplant.kotre@nea.org. np

श्री भवन तथा भौतिक संरचना श्री पराजली
निर्माण प्रनिल पराजुली CAC) ७ bpicp@nea.org.n
uM निर्माण आयोजना 0000 picp@ हन?

पर द०४१०४२०६४। cppt@neaorenp

112

%.6.%. Building and Physical Infrastructure Construction Project

1. Introduction

The Nepal Electricity Authority, one of the largest organizations in Nepal, was formed by
merging the Electricity Department, the Nepal Electricity Corporation, and various Development
Boards in 1985. At the central level, NEA is divided into various Directorates consisting of
Departments and Divisions. The existing office space in the NEA head office complex at
Durbarmarg is not adequate to accommodate all the central offices due to haphazard space
planning and the layout of existing old buildings.

For optimum utilization of land located at prime locations, NEA established the new project
named Building and Physical Infrastructure Construction Project (BPICP) on 2074/06/09. The
main objective of this project is to construct the corporate office building at Durbarmarg and
other similar infrastructure all over Nepal.

Corporate Office Building (COB)

BPICP revised the design drawing of COB and presented the design at the Board meeting held
on 29th Chaitra 2079 for consent on "Construction of NEA Corporate Office Building at
Durbarmarg" and the board acceded. BPICP invited the National Competitive Bidding to the
eligible bidders of Nepal for the construction of COB at Durbarmarg on 13 Sep 2023. Eight
bidders participated in the bidding process and the Bid evaluation committee is assessing the
proposals submitted by the bidders.

New Office Buildings at Bhagwanpau and Lainchaur

NEA Board Meeting held on 31st Bhadra 2078, had decided to initiate the construction of NEA
Office buildings at Lainchaur and Bhagwanpau. BPICP published the notice of Invitation for Bid
(IFB) in the national daily Gorakhapatra on 2078/10/21 and selected the substantially responsive
bidder with lowest price quote.

2. Work done in FY 2080/81 Q2
BPICP executed following activities in FY 2080/81Q2.

2.1. Overall work

a. Screening of feasible land for construction of office cum commercial buildings.

b. Preparation of cost estimate for consultancy service for detailed design of 13 buildings
on feasible lands owned by NEA.

c. Received Building construction Permit (Naksha Paas) from KMC for Bhagwanpau
building.

d. Invitation of BID for construction of Corporate Office Building at durbarmarg.

2.2. Lainchaur Building
a. Construction of HV(High Voltage) cable trench.
b. Manual Excavation of earth for exposing HV cable.
c. Shifting HV cables passing from construction Site.
113

त. Resumption of Protection pile driving work.

2.3. Swayambhu Building

a. Completion of Superstructure of Block B.

b. Completion of RCC work of First floor of Block A.
c. Excavation of Foundation for Block C.

d. Commencement of brickwork.

2.4. NEA Corporate Office Building
a. Canceled of Bid for Construction of Corporate Office Building at durbarmarg.

४.८.९. आयोजना विकास विभागबाट सम्पादन गरीएका कामको विवरण

१. जावा तिला जलविद्युत आयोजनाको सर्भेक्षण लाइसेन्स मिति २०८०/०६/१८ देखि
२०८२/६/१७ सम्मको लागि सर्भेक्षण अनुमति पत्र we भई Topographical Survey कार्य
सम्पन्न भएको, Geology & Geotechinical Investigation को कार्य भइरहेको।

2. Syarpu Lake Pumped Storage Project को सभेक्षण लाइसेन्स मिति २०८०/०६/०१
देखि २०८२/०५/३१ सम्मको लागि सर्भेक्षण अनुमति पत्र we भई Topographical Survey
को कार्य सम्पन्न भएको Geology & Geotechinical Investigation को कार्य भईरहेको।

3. Karnali Chisapani Multipurpose Project को नेपाल सरकारले सन १९८९ मा तयार
पारेको Feasibility Study लाई अध्यावधिक गर्न, Detail Engineering Design र Tender
Document तयार WH को लागि परामर्शदाता नियुक्ती गर्न Expression of Interest (EOD)
आह्वान गरिएको साथै Request of Proposal (RFP) Document तयारीको अन्तिम चरणमा
Wal नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति 2050/08/23 को निर्णय अनुसार KCMP को थप
अध्ययन कार्य ने.वि.प्रा. मार्फत गराउने।

४, Sunkoshi-3 Hydropower Project को Detail Engineering Design र Preparation of
Tender Document तयार गर्नको लागि परामर्शदाता नियुक्ती गर्न Expression of Interest
(EOI) आह्वान भैरहेको र Request of Proposal (RFP) Document तयारीको अन्तिम चरणमा
रहेको साथै Environmental Study अन्तर्गत EOI (Scope of work, TOR) Document
तयारीको कार्य अन्तिम चरणमा रहेको।

५, देशैभरका Pumped Storage Project को Identification, Screening र Ranking को
कार्य सम्पन्न भइ Top Ranked Project को Desk Study को कार्य भईरहेको।

६. देशभरकै Storage Project को Identification, Screening र Ranking कार्य सम्पन्न भई
Top Ranked Project को Desk Study को कार्य भईरहेको।

114

७. Potmara Small Hydro, Kalikot को Rehabilitation कार्यको लागि Design, Estimate
र Tender Document Tak गरी Submission गरी सकिएको र Upgrading को लागि
7065ाट1/ Estimate को कार्य भईरहेको। साथै Bajura Small Hydro Power Project,
Kailashkhola Small Hydro Power Project, Surnatyagad Small Hydro Power
Project, Dungari Small Hydro Power Project को Field Study सम्पन्न भई Upgradation
र Rehabilitation को लागि Design कार्य भईरहेको।

ट. Arun-4 जलविद्युत आयोजनाको सर्भेक्षण लाइसेन्स नविकरण गरिएको र SJVN / NEA of
JVA(Joint Venture Agreement) गरि JVC (Joint venture company) बनाउने कार्य
भईरहेको। SJVN बाट MoU अनुसार गर्नु पर्ने DPR Study / EIA Study कार्य भईरहेको।

९. चैनपुर सेती जलविद्युत आयोजना २०० के.भी. प्रशारण लाइनको विस्तृत सर्भे कार्य सम्पन्न भइ
Tower Spoting कार्य भईरहेको र चेक सर्भे तथा Cadastral Survey कार्यको लागि फिल्ड
पठाउने तयारी भईरहेको।

qo, ग्रीड प्रसारण कम्पनीको ढुङ्गैसाँघु-सितलपाटी २२० के.भी. प्रसारणलाइनको विस्तृत सर्भ सम्पन्न
भइ सो को Final Report बुझाइसिकएको र Cadastral कार्य अन्तर्गत Row मा पर्ने
जरगाधनीहरुको नामावली नापी विभागबाट संकलन भईरहेको।

११. निजगढ-पोखरीया yoo के.भी. प्रसारणलाइन आयोजनाको विस्तृत ah कार्य सम्पन्न भई
Cadastral सर्भको लागि तयारी भईरहेको।

१२, निजगढ-हर्निया yoo के.भी. प्रसारणलाइनको परिवर्तित रुटको विस्तृत सर्भे सम्पन्न भई
Cadastral सर्भको लागि तयारी भईरहेको।

१३. दमक-केरौन-विराटनगर १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजनाको Desk Study बुझाइ
Detail Survey को लागि तयारी भईरहेको।

१४. तालिम केन्द्रबाट संचालन हुने GIS Training संचालन गर्न प्राविधिक सहयोग गरेको।

१४. Drone-Lidar को तालिममा सहभागी भएको।

१६. वितरण तगा ग्राहक सेवा निर्देशनालय र अरु निर्देशनालयहरुलाई आवश्यकता अनुसार परामर्श
सेवा उपलब्ध गराइएको।

५.८.७. माटो, ढुंगा तथा कंक्रिट प्रयोगशालाबाट सम्पन्न कार्य विवरण :
१. अपर अरुण जलविद्युत आयोजनाको भौगर्भिक अध्ययन कार्य सम्पन्न
2. विभिन्न Transmission Line र Substation हरुको भौगर्भिक अध्ययन कार्य पुरा भएको।
- धरान, बोदेबसाईन, सुखिपुर, लहान, चन्द्रापुर, Het Substation को अध्ययन पुरा
भएको।

115

३. चैनपुर सेती जलविद्युत आयोजनाको बांधस्थल (Dam), विद्युत गृह तथा aice क्षेत्रको
भौगर्भिक अध्ययन पुरा भएको।

४, निजिक्षेत्रबाट अनुरोध भए अनुसारका भौगर्भिक अध्ययन तथा प्रयोगशाला परीक्षणका कामहरु
सम्पन्न भईसकेको।

५. Lower Solu जलविद्युत आयोजनाको Drilling तथा Tele viewer गरि सबै काम समयमै
सम्पन्न गरेको।

६. Kathmandu Valley प्रसारणलाइनको भौगर्भिक अध्ययनको काम सम्पन्न हुने लागेको।

५... नेपाल विद्युत प्राधिकरण-वातावरण तथा सामाजिक अध्ययन विभागले सम्पन्न गरेका
कार्यहरूको विवरण;

० अगिल्लो आ.व.मा विभागले ४८ वटा आयोजनाको अध्ययन/अनुगमनको कार्य सम्पन्न गरेको
Sl

० यसबाहेक दातृनिकायको लगानी रहेको मर्स्याङ्गदी कोरीडोर २२० के.भी. प्रसारणलाइन
आयोजनाको समष्टिगत प्रभाव मूल्याङ्कन (CIA) SAH विविधता प्रभाव मूल्याङ्कन (81/,)/जनजाती (IP)
सम्बन्धी अध्ययन र उर्जा दक्षता आयोजनाको 510 पनि तयार भई सम्बन्धित बैंक मार्फत
Clearance पनि Wea भईसकेको खु।

e यो अवधिमा एउटा आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) स्वीकृत हुने अवस्थामा
रहेको Fl दुई वटा आयोजनाको SEIA स्वीकृत भएको छ भने एउटाको SEIA तयार हुँदैछ।
सोही अवधिमा आठ वटा आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (EE) प्रतिवेदनहरू सम्बन्धित
मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएका छन्।

० दश वटा आयोजनाहरूको IEE को कार्यसूची (10२) स्वीकृत भई कार्य भईरहेका छन्।

४.८.९. तालिम केन्द्रको कार्य विवरण:
इन्डक्सन लगायतका विविध तालिम नियमित रुपमा संचालन भईरहेका।

Y.5.90, पोल प्लाण्ट बाट सम्पादित कार्य

१. कोत्रै पोल प्लाण्टबाट २०८१ अषाढ मसान्तसम्म ८ मिटर, ९ मिटर र ११ मिटरको जम्मा
१३०५६ उत्पादन र १२८९६ बिक्रि भएको।
२. कंक्रिट पोल cave, अमलेखगंजबाट २०८१ अषाढ मसान्तसम्म ८ मिटर, ९ मिटर र ११
मिटरको जम्मा १९४५७४ उत्पादन र १९४ २४ बिक्रि भएको।
३. bree पोल प्लाण्ट, cht बाट २०८१ अषाढ मसान्तसम्म ९ मिटर र ११ मिटरको जम्मा
२१२४६ उत्पादन भएको र २१०२० बिक्रि भएको।

116

४. कंक्रिट पोल cave, लम्कीबाट २०८१ अषाढ मसान्तसम्म ९ मिटर र ११ मिटरको जम्मा
१३२००उ३त्पादन र १४०२७ बिक्रि भएको।

५.८.११. केन्द्रिय वर्कसप हेटौंडाको कार्य विवरण

आर्थीक वर्ष २०८१ अषाढ मसान्तसम्म वितरण ट्रान्सफरमर मर्मत संभार जम्मा १७६४ थान पावर
ट्रान्सफरमर मर्मत संभार जम्मा १० थान गरिएको।

117

५.९. व्यवसाय विकास निर्देशनालय

४५. ९.१.पृष्ठभुमी

नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गत रहेका ९ वटा निर्देशनालयहरु मध्ये नयाँ निर्देशनालयका रुपमा
स्थापना गरिएको निर्देशनालय ब्यवसाय विकास निर्देशनालय हो। उर्जा दक्षता अभिबृद्धी, चुहावट
नियन्त्रण, सौर्य, वायु, हरित हाईड्रोजन उर्जा बिकास र प्रर्बद्धन, राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय विद्युत व्यापार,
व्यवसाय प्रर्बद्धन र सहायक कम्पनीहरुको व्यवस्थापन लगायतका क्रियाकालापहरुको समग्र योजना,
कार्यान्वयन, अनुगमन र मुल्याङ्गन यस निर्देशनालयबाट हुन्छ।

यस निर्देशनालय अन्तर्गत देहायका विभाग, महाशाखा र शाखाहरु रहेका छन :

१) उर्जा दक्षता तथा चुहावट नियन्त्रण विभाग
२) विद्युत व्यापार विभाग

४.९ २. संगठनात्मक स्वरुप :

Organization Structure of Business Development Directorate

Business Development Directorate
Level 12, (T)
Business Promotion _. . -
Division Administration Section
Level 10, (Electrical) Level 9, (Administration)

Energy Efficiency & Loss Power Trade Department Company Management

Level 11, (Technical)

5
Level 10 (Electrical)

International Power Trade
Division
Level 10 (Electrical)

Energy Efficiency Division
Levet 10 (Electrical)

National Power Trade
Division
Level 10 (Electrical)

Loss Reduction Division
Level 10 (Electrical)

Safety Management
Division
Level 10 (Electrical)

118

५.९.३. निर्देशनालयका प्रमुख कार्यहरु

यस निर्देशनालयले अन्तर्गतका निकायहरु मार्फत उर्जा दक्षता अभिबृद्धी, चुहावट नियन्त्रण, सौर्य, वायु,
हरित हाईड्रोजन उर्जा विकास र प्रर्बद्धन, राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय विद्युत व्यापार, व्यवसाय प्रर्बद्धन र
सहायक कम्पनीहरुको ब्यवस्थापन लगायतका क्रियाकालापहरु गर्न/गराउन योजना, कार्यान्वयन,
अनुगमन र मृल्याङ्गन सम्बन्धी समग्र कार्यहरु गर्दछ।

१) उर्जा दक्षता तथा चुहावट नियन्त्रण विभाग

[छ।

८ ८) ८ ८ ८ 00 ८) ८) ८ 0

Energy Efficiency Guidelines Preparation and implementation to all NEA
Functions

Energy Efficient Electrical tools and equipment/appliances promotion
Demand side Management initiatives and its linkage to smart meter
Electrical, Mechanical, Civil safety standard and guidelines preparation
Training and Development safety officer and employees

Safety awareness programs

Safety Monitoring and Evaluations

Preparing Energy losses standards within NEA Business

Inter Branch Metering

Calibration of Metering Units

Identification of Technical Losses within NEA Business and Corrective Actions
Cross checking/Inspection of High Consumption Customers

२) विद्युत व्यापार विभाग

0)
0)
0)
0)
O
९»
९»
O
O
O
O
O

NEA Power Demand Analysis

Searching Probable Power Producers within country

Power Sales Planning and searching Bulk Power Purchasers
Negotiation for Purchase of power and sales

Monitoring and evaluation of National Power Trading Situations
National Power Demand and Supply Analysis

Import and Export of Power through power trading

Negotiation and agreement of Import and Export of power
Initiative to Regional Grid Establishment

Power exchange initiatives

Power Backup Initiatives

Power Trading activities through energy Pool Market, Day ahead Market and
online energy market

३) कम्पनी व्यवस्थापन महाशाखा

O

Preparing Guidelines to stablish subsidiary Company of NEA for energy sector
development
Review and evaluation of the Companies activities
Perform Financial closure for New Company
119

० Preparing Monitoring and Evaluation Guidelines for Subsidiary company
Feedback of company activities
Review and evaluation for the creation, liquidation and amalgamation of the
companies

3) व्यवसाय प्रर्बद्धन महाशाखा
o Commercial use of Land of NEA
o Commercial use of Transmission Line and Distribution Line
० Internet, Cable Carrier and Data Center Business
o Consulting Services to other person, institutions by expert Human Resources
० Review and explore the optical fiber, cable net, advertisement business etc.
o Regulatory Compliance in related business
o Hydrogen development related study, execution, Monitoring and Evaluation.

© Exploring new business and innovations in changing prospectives

५.९. ४ निर्देशनालय र यस अन्तर्गत रहेका विभागका जिम्मेवार अधिकारी र सम्पर्क नम्बर :

क्र.सं। निर्देशनालय/विभाग जिम्मेवार अधिकारी मोबाइल नम्बर कार्यालय नं

व्यवसाय विकास निर्देशनालय। निमित्त प्रमख ९८४१२२९२२९। ४१४५३२०७
श्री राजन ढकाल

लि
लि
ee

राष्ट्रिय उर्जा व्यापार प्रबन्धक श्री बिक्रम पौडेल। ९८५१२२४४५६९। ४१४५३१०९
महाशाखा

अन्तराष्ट्रिय उर्जा व्यापार
महाशाखा

३ उर्जा दक्षता तथा चुहावट। निर्देशक श्री टेकनाथ तिवारी। ९८५११७२२२२। ४१५३३०१
नियन्त्रण विभाग
रिजाल। सुरक्षा व्यवस्थापन महाशाखा

्ि चुहावट नियन्त्रण महाशाखा। उप प्रबन्धक श्री सन्तोष ९८४५०३१३८४।
कमार

120

५.९.५ विभागहरुले सम्पादन गरेको कामको विवरण

१) विद्युत व्यापार विभाग

व्यवसाय विकास निर्देशनालय अन्तर्गत रहेको यस विभागको मुख्य कार्य नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१
को दफा २० (A) बमोजिम निजी क्षेत्रका प्रवर्धकहरुले उत्पादन गर्ने उर्जा खरिद गर्ने नेपाल विद्युत
प्राधिकरणको अधिकार कार्यन्वयन गर्ने रहेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा २० (घ)
अनुसार विदेशी मुलुकबाट विद्युत खरिद तथा विदेशी मुलुकलाई विद्युत बिक्री कार्य गर्ने अधिकार समेत यस
विभागले कार्यन्वयन गर्दै आएको छ।

यस विभाग अन्तगत राष्ट्रिय उर्जा व्यापार महाशाखा र अन्तराष्ट्रिय उर्जा व्यापार महाशाखा गरी दुई
महाशाखा रहेका छन र यस विभागले गर्ने मुख्य कार्यहरु निम्नानुसार वर्गीकरण गरिएका छन :
१. कारोवार विकास:
निजी क्षेत्रका कम्पनीहरुले प्रवर्धन गर्ने विद्युत आयोजनाबाट उत्पादन गर्ने उर्जा खरिद गर्न नेपाल विद्युत
प्राधिकरण र प्रवर्धक कम्पनीहरुविच विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता सम्पन्न गर्ने।

२. निर्माण कार्यान्वयन:
विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता सम्पन्न भएका आयोजनाहरुबाट व्यापारिक उत्पादन सुरु नभएसम्म उक्त
आयोजनाहरुको लागि सम्पन्न सम्झौतामा उल्लेखित व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने/गराउने।

३. व्यापार तथा अर्थ
व्यापारिक उत्पादन सुरु भएका आयोजनाहरुको सम्पूर्ण व्यापारिक कार्यहरु गर्ने तथा विद्युत खरिद बिक्री
सम्झौतामा उल्लेखित व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने/गराउने।

४. संसाधन व्यवस्थापन
विभागको आवश्यक प्रशासनिक कार्य।

हालको मिति सम्ममा (मिति: 2054913131) यस विभागबाट ४५५ विद्युत आयोजनाबाट उत्पादन हुने कुल
१०,३०१ Wal. जडित क्षमताका लागि विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ। जसमध्ये कूल
२,४९६ मे.वा. जडित क्षमताका १८२ विद्युत आयोजनाहरुबाट उत्पादन भएको उर्जा राष्ट्रिय ग्रिडमा जडान
भैसकेका छन् भने बाँकीकृल ७८०४मे.वा. जडित क्षमताका २७३ विद्युत आयोजनाहरु निमार्णाधीन अवस्थामा
रहेका छन्।

121

NEPAL ELECTRICITY AUTHORITY

POWER TRADE DEPARTMENT

Install
ed

Developer Projects Location Capaci। PPA Date Commercial

ty Operation Date
(kW)

Bhujung
1। Hydropower Pvt. Upper Midim। Lamjung 7500 2074.05.29 2081.01.06
Ltd.

Unitech Hydropower Taple}
2 Co. Pvt. Lid. Upper Phawa_। Taplejung 5800 2074.11.11 2081.01.08

Sanima Middle

Tamor Hydropower

Ltd. (Prv. Tamor Middle Tamor। Taplejung 73000 2073.09.26 2081.01.23
Sanima Energy Pvt.

Ltd.)

Chirkhwa U
4। Hydropower Pvt. Child Bhojpur 4700। 2073.03.01 2081.02.20
Ltd. hirkhwa
Parbat Paityun Khola
Company Pvt. Ltd.

Champawati Chepe khola -
Hydropower Pvt. Ltd। A Lamjung 7000 2075.11.07 2081.03.25

२) उर्जा दक्षता तथा चुहावट नियन्त्रण बिभाग

यस विभाग अन्तगत रहेका उर्जा दक्षता महाशाखा, सुरक्षा ब्यवस्थापन महाशाखा, चुहावट नियन्त्रण
महाशाखा र विभिन्न आयोजनाहरु माफत उर्जा दक्षता अभिबृद्ठी र चुहावट नियन्त्रण नियन्त्रणका लागी
विभिन्न कार्यहरु गर्दै आईरहेको छ। यस विभागले सम्पादन गरेका मृख्य कार्यहरु निम्न छन् :

१) नेपाल विद्युत प्राधिकरण र विभिन्न स्थानीय तहहरु बिचको लागत साभझेदारीमा स्मार्ट सडक बत्ती
तथा हाइमास्ट लाईट जडान कार्य भइआएको छ। हालको मिति सम्ममा (मिति: २०८१।३३१) यस
विभागबाट विभिन्न १९ वटा स्थानीय तहहरुमा सम्बन्धित स्थानीय तहहरु सगँको लागत
साझेदारीमा ११८१७ वटा स्मार्ट सडक बत्ती तथा ५६ वटा हाइमास्ट लाईट जडान कार्य सम्पन्न
भएको छ।

२) यस आर्थिक वर्षको हालको मिति सम्ममा (मिति: 200913139) बिभिन्न स्थानहरुमा ने.बि.प्रा. बाट
& वटा विद्युतीय सवारी चार्जिङ्ग स्टेशन जडान भई सञ्चालनमा आएका छन भने निजी क्षेत्रबाट

122

स्थापना भएका ४५० वटा विद्युतीय सवारी चार्जिङ्ग स्टेशन जडान र सञ्चालनका लागी
सहजीकरण गरिएको छ।

3) यस विभागबाट चुहावट नियन्त्रणका लागी बिभिन्न गतिबिधिहरु सञ्चालन गरिएको छ। यस
आर्थिक बर्षको हालको मिति सम्ममा (मिति: 200912189) विभिन्न प्रदेश अन्तगतका ३३ वटा वितरण
केन्द्रहरु अन्तगतका ग्राहकहरुको जम्मा १४४९ बटा waa तथा सिङ्गल फेज
इलेक्टोमकानिकल/डिजिटल मिटर तथा १७२ वटा TOD मिटरको निरीक्षण कार्य सम्पन्न भएको छ,।

123

ऐन, नियम एवं विनियमहरुको सूची
ने.वि.प्रा.का प्रचलित ऐनहरु
७ नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१
७ विद्युत ऐन, २०४९
७ faqd नियमन आयोग ऐन, २०७४
७ विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐन, २०५८

अन्य प्रासंगिक ऐनहरु
७ जलश्रोत ऐन, २०४९
७ सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३
७ वाताबरण संरक्षण ऐन, २०७६

७ श्रम ऐन, २०७४

७ जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४

७ वन ऐन, २०७६

७ भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९

७ सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन, २०६४
७ सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, २०६४

नियमावली तथा विनियमावली :
७ विदुत नियमावली, २०५०
७ विद्युत चोरी नियन्त्रण नियमावली, २०५९
७ नेपाल विद्युत प्राधिकरण आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०६८ (संसोधन सहित)
७ नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी प्रशासन विनियमावली, LOWY
७ नेवि.प्रा. विद्युत वितरण विनियमावली, २०७८
७ ने.वि.प्रा. विद्युत दुर्घटना क्षतिपुर्ति विनियमावली, २०६७
७ नेविप्रा. विद्युत महशुल संकलन विनियमावली, २०७८

७ नेवि.प्रा. भ्रमण खर्च विनियमावली, २०६५
७ नेवि.प्रा. विद्युत चृहावट नियन्त्रण विनियमावली, २०५०
७ WaT. सामुदायिक ग्रामिण विदयुतिकरण विनियमावली, २०७१

अन्य प्रासंगिक नियमावली

जलश्रोत नियमावली, २०४०

सार्बजनिक खरिद नियमावली, २०६४

वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७

श्रम नियमावली, २०७५

सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) नियमावली, २०६५
सूचनाको हक सम्बन्धि नियमावली, २०६५

वन नियमावली, २०७९

जलवचित विकास नीति, २०५८

जलस्रोत नीति, २०७७

125