सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा सूचनाको हक सम्बन्धि
नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको)

नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरु (स्वत:प्रकाशन) को विवरण
(२०७९ माघ देखि चैत मसान्तसम्म)

नेपाल विद्युत प्राधिकरण
दरवारमार्ग काठमाडौं।

विषय सूची

पृष्ठभूमी

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको काम, कर्तव्य, एवं अधिकारहरु

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संगठनात्मक संरचना तथा दरबन्दी

२.१
२.२

नेपाल विद्युत प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक, उपकार्यकारी निर्देशकहरु, प्रवक्ता,

सूचना अधिकारी र नोडल अधिकृतको नाम तथा टेलिफोन नं

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संगठनात्मक संरचना
कर्मचारीको दरबन्दी विवरण

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्देशनालयहरुको कार्य विवरण

4.4
4.%
4.3
4.8
4.4
4.%
4.9

1.5

प्रशासन निर्देशनालय

अर्थ निर्देशनालय

उत्पादन निर्देशनालय

वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय

प्रसारण निर्देशनालय

योजना, अनुगमन तथा सूचना प्रविधि निर्देशनालय
आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय

ईन्जिनियरिङ्ग सेवा निर्देशनालय

ऐन, नियम एबं विनियमको सूची

७9
od

१०३
११३

Page 10 115

१.पृष्ठभूमि :

विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई सक्षम, भरपर्दो र सर्वसुलभ गरी विद्युत आपूर्ति गर्ने व्यवस्था
गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ बमोजिम नेपाल विद्युत प्राधिकरण २०४२ साल भाद्र १ मा
स्थापना भएको हो। हालसम्म नेपाल विद्युत प्राधिकरण उत्पादन निर्देशनालयले संचालन तथा उत्पादन
गरेको जम्मा जलविद्युत क्षमता ग्रिडमा जोडीएको ५७३.६२ मेगावाट र ग्रिडमा नजोडिएको ४.५४
मेगावाट गरी जम्मा जलविद्युत क्षमता ५७८.१६ मेगावाट, थर्मल विद्युत ५३.४१ मेगावाट, सोलार विद्युत
२१.५८ मेगावाट गरी र ने.वि.प्रा. अन्तर्गत रहेका अन्य साना जलविद्युत केन्द्रबाट ४.९८ मेगावाट गरी
जम्मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट उत्पादित विद्युत ६५८.१३ मेगावाट छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका
सहायक कम्पनीहरु बाट ४७८.१ मेगावाट र निजि क्षेत्रको विद्युत १,३२२.१६ मेगावाट गरी नेपालमा
जम्मा २,४५८०.३९ मे.वा. विद्युत उत्पादन भएको Bl मुलुकको करिब ९३ प्रतिशत विद्युतीकरण कार्य
गर्न सफल यस प्राधिकरणले मुलुकभर रहेका वितरण केन्द्रहरु माफत (२०७९ चैत मसान्त सम्मको
अभिलेख अनुसार सामुदायिक समेत) ५५,२६,४१६ ग्राहकहरुलाई विद्युत सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेको छ।

२. नेपाल विद्युत प्राधिकरणको काम, कर्तव्य एवं अधिकारहरु :

(क) विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी दीर्घकालीन र अल्पकालीन नीति निर्धारण गर्न नेपाल सरकारलाई
सिफारिश गर्ने।

(क१) प्रचलित कानून बमोजिम विद्युत उत्पादन, प्रशारण वा वितरण गरी विद्युत आपूर्ति गर्ने।

(ख) विद्युत उत्पादन, प्रशारण र वितरण प्रणाली तथा तत् सम्बन्धी अन्य कार्यको योजना तर्जुमा गर्ने र
तर्जुमा भएको योजनाको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक विद्युत उत्पादन केन्द्र, रुपान्तर केन्द्र।
सबस्टेशन), वितरण केन्द्र, प्रशारण र वितरण लाईन तथा तत्सम्बन्धी सुविधाहरुको निर्माण,
संचालन, संरक्षण र सम्बर्धन गर्ने।

(ग) औद्योगिक, कृषि विकास तथा जनताको सुविधाको लागि आर्थिक दृष्टिले उपयुक्त क्षेत्रमा उपयुक्त
स्तरको विद्युत उत्पादन, प्रशारण र वितरणको ब्यवस्था गर्ने।

(घ) विद्युत महशुल बाहेक ग्राहकबाट मिटर जडान मिटर ठाउँसारी नामसारी क्षमता वृद्धि लगायतका
सेवाशुल्क निर्धारण गर्ने।

(ङ) विद्युत उत्पादन, प्रशारण र वितरण सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान कार्य गर्ने, गराउने।

(च) विद्युत उत्पादन, प्रशारण र वितरण सम्बन्धमा दक्ष जनशक्ति तयार गर्न उच्च तालिम तथा
अध्ययनको प्रबन्ध गर्ने, गराउने।

(च१) विद्युत उत्पादन, प्रशारण वा वितरण कार्य सँग सम्बन्धित प्राविधिक सल्लाह र परामर्श प्रदान गर्ने।

(छ) प्राधिकरणको उद्देश्य पूर्तिको लागि आवश्यक अन्य कामहरु WA, गराउने।

Page 2 of 115

३. नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संगठनात्मक संरचना तथा दरबन्दी :

३.१. नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संगठनात्मक संरचना :

Nepal Electricity Authority

Organization Structure

BOARD OF DIRECTORS

M an ag in a D ' recto J Audit Committee

Energy Efficiency & Loss Reduction Internal Audit
Department. Department
Level 11, (T.) Level 11, (Acc.)

Managing Director's Secretariat
Level 11, (T.)

Distribution & Consumer Generation Directorate Transmission Directorate tora on Technol oy Engineering Services NEA Subsidiary Project Management।। Administration Directorate Finance Directorate
Services Directorate Level 42, (T.) Level 12, (T.) Directorate Olrectorate Company Monitoring Directorate Level 12, (A.) Level 12, (A)
Level 12, (T.} Level 12, (T.) Directorate Level 12, (T.)

u Level 12, (T.)

त सा Large Generation Operation & म A
Planning & Technica! No. 1 Provincial Office, . Grid Operation Department 7 Project Management Human Resources -
Services Department Biratnagar Maintenance oo, Power Trave aan ent Project Development 4 Department Department Corporate Finance
Level-t1(T.) Level 14(T.) —— terran ry Level 11 (T.) Level 11(A.) Local tthe )
Community & Rural No. 2 Provincial Office. we Mahtenance Department Grd Development Information Technology - - General Services
Electrification Department Janakpur Level 11 (T) Level 11(T ) Department Environment & Social Department
Level-11 (T.) Levet 11 (T.) - - Level 11 (T.) Studies Department Level 11(A. Account Department
- Level 11(T.) Level 11 (Acc.)
Bagmati Provincial Office, Technical Support System Operation System Planning
Administration Division Kathmandu Department Department Department Soil, Rock and Concrete Legal Department
Level -10 (A.) Level 11 (T.) Level 11 (T.) Level 11 (T. Level 11 0.) Laboratory Level 11 (A.)
: का Level 11 (1.)
Finance Division Bagmati Province Division Generate sone Project Corporate Planning & Recruitment Department
Office, Hetauda lonitorin: partment ae ecruitment Departmen
Material Management Gandaki Provincial Office, Administration Division 220 kV Transmission Economic Analysis
Division Pokhara Level 10 (A.) Line Projects Department Electro-mechanical Design
Level 10 (Ele.) Level-11 (T.) Level 14 (T.) Level 11 (A.- Miscellaneous) Division

Level 10 (Ele.)

Monitoring & MIS Section No. Provincial Office, Finance Division Administration Division
Level 8 (Comp.) Level 11 (T.) Level 10 (Acc.) Level 10 (A.) Administration Section
- Level 9 (A,)
निर Monitoring and MIS Section Finance Division
Level-1 058 Level 9 (Comp.) Level 10, (Acc.) Finance Section
Level 9 (Acc.)

Explanation:
(T.) = Technical

त _ काल (A) = Administration
Karnali Provincial Office, Monitoring and MIS (Acc) = Account

Surkhet Section Ele) = :
Level -14 (T.) Level 9 (Ele.) (Ele.) = Electrical
(Comp.)= Computer

Sudur Pashchim Provincial
Office, Attaria
Level -11(T.)

Page 3 of 115

३.२. कर्मचारी दरवन्दी विवरण :

नेपाल विद्यत प्राधिकरण
प्रशासन निर्देशनालय
जनसाधन विभाग
केन्द्रीय कर्मचारी प्रशासन शाखा

२०७९ चेत्र मसान्त

स्वीकृत दरबन्दी मौजदा कर्मचारी

पद
नियमित। आयोजना

उप कार्यकारी
निर्दे (प्राविधिक / प्रशासन)
निर्देशक

:
(तह & देखी ११
सहायक स्तर

सम्म)

म्यादी/ करार/
ज्यालादारी

Page 4of 115

४. नेपाल विद्युत प्राधिकरणका, कार्यकारी निर्देशक, उपकार्यकारी निर्देशकहरु, प्रवक्ता,
सूचना अधिकारी, र नोडल अधिकृतको नाम तथा टेलिफोन नं.

सि.नं टेलिफोन नं.

नाम

Page 5o0f 115

५. नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्देशनालयहरुको कार्य विवरण

५.१ प्रशासन निर्देशनालय :

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विद्यमान ९ वटा निर्देशनालयहरु मध्ये प्रशासन निर्देशनालय पनि एक हो।
यस निर्देशनालयको नेतृत्व उपकार्यकारी निर्देशक तह १२ (प्रशासन) बाट हुँदै आएको छ। नेपाल विद्युत
प्राधिकरणको समग्र कर्मचारी प्रशासन र सामान्य प्रशासन यसै निर्देशनालय अन्तर्गत संचालन र
व्यवस्थापन हुँदै आएको छ। यस निर्देशनालय अन्तर्गत जनसाधन विभाग, पदपूर्ति विभाग, सामान्य
सेवा विभाग र कानुन विभाग गरी चार वटा विभागहरु रहेका छन्। निर्देशनालय अन्तर्गत रहेको
सामान्य सेवा विभाग अन्तर्गत जनसम्पक तथा गुनासो व्यवस्थापन शाखामा यस आ.व. को dal
त्रैमासिक सम्ममा जम्मा १२ वटा सूचना माग गरिएकोमा ११ वटा सूचना सम्वन्धित सूचना
मागकर्तालाई उपलब्ध गराईएको छ भने एउटा सूचना उपलब्ध गराउने प्रकृयामा छ। त्यसैगरी उक्त
अवधिमा जम्मा ३१,७७८ वटा गुनासाहरु प्राप्त भएकोमा ३१,१७० गुनासाहरु फछ्र्योट भएका छन् भने
२०८ वटा गुनासाहरु फछ्यौटको प्रकृयामा रहेका छन्।

५.१.१ प्रशासन निर्देशनालयका कार्यहरु :

प्रशासन निर्देशनालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको काम कारवाहीलाई ART, दुरुस्त, जनमुखी, पारदर्शी,
सहभागितामूलक बनाई व्यवस्थित ढंगले सम्पादन गर्न समग्र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई सहयोग गर्ने
सहयोगी निकायको रुपमा कार्यसम्पादन गर्दछ। त्यसका लागि यस निर्देशनालयले आन्तरिक तथा बाह्य
सम्पक, अन्तर निर्देशनालय समन्वय तथा संचालक समितिका निर्णयहरु कार्यन्वयन गरी प्राधिकरणलाई
सुशासनको मार्गमा डोच्याउने जमर्को गर्दछ। उपरोक्त बाहेक यस निर्देशनालयले सम्पादन गर्ने अन्य
कार्यहरु निम्नानुसार रहेका छन् :

१.पदपूर्ति सम्वन्धी कार्य: प्रत्येक वर्ष प्राधिकरणमा रिक्त हुन आएका पदहरुमा नियमानुसार प्रतिशत
निर्धारण तथा पद बाँडफाँड गरी लोकसेवा आयोगको सहमतीमा नयाँ नियुक्ति र बढुवाको विज्ञापन
प्रकाशन गर्ने, दरखास्त छानविन गर्ने, बढुवा सम्बन्धि सम्पूर्ण कार्य गर्ने, आयोगबाट लिखित परिक्षाको
परिणाम प्राप्त भएपछि मौखिक परिक्षा संचालन गर्ने र सफल उमेदवारहरुलाई नियक्ति र बढुवाको
लागि सिफारिश गर्ने।

२. जनसाधन सम्वन्धी कार्य: सिफारिश भै आएका नयाँ कर्मचारीलाई नियुक्ति तथा पदस्थापना गर्ने,
कर्मचारीको सरुवा गर्ने, कर्मचारीहरुको हाजिरी ब्यवस्थापन, अभिलेखाङ्गन, विभागीय कारवाही तथा
पुरस्कार प्रदान गर्ने साथै कर्मचारी कल्याण सम्बन्धी कार्य (विमा, औषधीउपचार खर्च तथा wT
ब्यवस्थापन) गर्ने।

३. सामान्य सेवा सम्वन्धी कार्य: देशभर नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नाममा रहेका जग्गाहरुको
अभिलेखाङ्गन तथा संरक्षण गर्ने, प्राधिकरणका कार्यालयहरुलाई आवश्यकता अनुसार Logistic Support

Page 6 of 115

उपलब्ध गराउने, सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्ने, कार्यालय ब्यवस्थापन गर्ने, सवारी साधन ब्यवस्थापन
Ta, कार्यालय मालसामान खरिद सम्बन्धी कार्य गर्ने, सम्पत्ति ब्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने, माग
भएका सूचना उपलब्ध गराउने, प्रकाशन सम्बन्धी कार्य गर्ने, गुनासो सुन्ने र सो को ब्यवस्थापन
सम्बन्धी कार्य तथा आकष्मिक भैपरि आउने कार्यको ब्यवस्थापन गर्ने।

४. कानून सम्वन्धी कार्य नेपाल विद्युत प्राधिकरण विरुद्ध अदालतमा परेका मुद्दाहरु, प्राधिकरणका
तर्फबाट गर्नुपर्ने मुहाहरुको बहस पैरवी गर्ने, प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई कानूनी सल्लाह उपलब्ध
गराउने, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विनियमावली, निर्देशिका आदिको निर्माणमा सम्बन्धित पक्षसँग
समन्वय तथा सहकार्य गरी समग्र प्राधिकरणको कानूनी समस्या समाधान गर्न सहयोग गर्ने।

५.१. २. प्रशासन निर्देशनालय अन्तर्गतका विभागिय प्रमुखहरु र महाशाखा प्रमुखहरुका नाम
तथा सम्पर्क नं. :

सि.नं निर्देशनालय मोवाइल नं.
/विभाग / महाशाखा

प्रशासन निर्देशनालय। उप-कार्यकारी। श्री तुलाराम गिरी ९८५११६८२१९। tularamgiril @gmail.com
निर्देशक
२। कानुन विभाग निर्देशक वलराम सिलवाल ९८४५११३५१३८। legal@nea.org.np
३।जनसाधन विभाग निर्देशक श्री शिव कुमार अधिकारी। ९८४५१०४५८३६। sadhikary361@gmail.com
४।पदपूर्ति विभाग निर्देशक श्री बेल प्रसाद शर्मा ९८५११७७३९०७। belpdsharma@gmail.com
५। सामान्य सेवा विभाग श्री शिव प्रसाद आचर्य। ९८४१३२६७४०। spacharya77@gmail.com
कर्मचारी प्रशासन सह निर्देशक।श्री तुलसी प्रसाद ९८४१६४९५३३। tulsisapkota2030@gmail.com
महाशाखा सापकोटा
बढुवा सिफारिस सह निर्देशक श्री चुमान सिंह के.सी ९८४१५३१५०९। chumansinghkc@gmail.com
महाशाखा
cs नियुक्ति सिफारिस।सहनिर्देशक श्री डोलनाथ कँडेल ९८४१३७३२४५६। dolnathkandel1 @hmail.com
महाशाखा

कर्मचारी कल्याण सह निर्देशक .। aft शोभा पौडेल, भुसाल। ९८४३७६६९ ४४। shobhapaudel22@gmail.com
महाशाखा
१०।कानुन महाशाखा सह निर्देशक श्री रमेश कुमार घिमिरे। ९८४५११९८१५९८। rameshkghimire@yahoo.com

११।सामान्य प्रशासन सह निर्देशक। श्री भगवान ढकाल ९८४४५३९८६३०। Bhagwandhakal2031@gmail.com
महाशाखा

Page 7 of 115

९

१

x

े
v
4
द्.
७.
q
qo
44

५.१.३ संगठन संरचना:

Organisation Structure of Administration Directorate

Administration Directorate
Level 12, (A.)

Human Resources Dept.
Level 11, (A)

General Services Dept. Legal Dept.
Level 11, (A) Level 11, (A)

Central Personnel General Services Division

Personne! Welfare Division - - - Level 10.(A
Level 10, (A) Administration Division, (A)

Level 10, (A)
Public Relation & Grievance

Handling Secion
Level 8, (A)

Human Resource Planning & Central Personnel a
Development Section Administration Section Disciplinary 0900 Section Assets Management Sect.
Level 9, (A) Level 9, (A) evel 9, (A) Level 8, (A)

Procurement Management Sect.

Central Record Section Level 9, (A)
Level 7 (A

Personnel Data Bank
Level 6, (Comp.)

Recruitment Dept.
Level 11, (A)

Recuritement Div.
Level 10, (A)

Explanation:

Dept. = Department
Diy. = Division

(A) = Administration
Comp. = Computer
Sect. = Section

Promotion Div.
Level 10, (A)

Page 8 of 115

4.%

अर्थ निर्देशनालय:

५.२.१ अर्थ निर्देशनालयका कार्य :

1.

नेपाल विद्युत प्राधिकरण अर्थ निर्देशनालयबाट संस्थाको वार्षिक वजेट तयार गरी सोको
कार्यान्वयन, अनुगमन निरीक्षण तथा नियन्त्रण, आय व्यय विवरण तयारी तथा लगानी
व्यवस्थापन सहित केन्द्रीय कोष संचालकको रुपमा कार्य सम्पादन गर्ने।

यस निर्देशनालयअन्तंगत संस्थागत वित्तीय विभाग र लेखा विभाग गरी दुई वटा विभाग
रहेका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय कोष संचालकका रुपमा रहेको
संस्थागत वित्तीय विभागबाट आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०६८ मा व्यवस्था
भएअनुसार विभिन्न उत्पादन केन्द्र, प्रसारण केन्द्र, वितरण केन्द्र, विभाग र आयोजनाको
वार्षिक वजेट तयार गरी संचालक समितिबाट स्वीकृति गराई सो अनुसार बजेट
कार्यान्वयन गर्ने गर्दछ। सो कार्यान्वयनका क्रममा स्वीकृत वजेट अनुसारको वजेट
निकासा गर्ने तथा सोको अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विभिन्न क्रियाकलापबाट संकलन हुनै सम्पूर्ण आय रकम
केन्द्रीय कोषमा जम्मा गरी सो को आवश्यकता अनुसार परिचालन गर्ने।

नेपाल सरकारबाट विकास बजेटका रुपमा प्राप्त हुने बजेट समेतको लगानी
व्यवस्थापनका साथै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरुमा हुने शेयर तथा
क्रण लगानीको पनि व्यस्थापन गर्ने।

लेखा विभागले नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट हुने सम्पूर्ण आय व्ययको विवरण तयार गरी
अर्ध-वार्षिक र बार्षिकरुपमा वित्तीय विवरण तयार गरी सोको अन्तिम लेखा परीक्षण
गराई प्रतिवेदन तयार गर्ने र सो क्रममा देखिएका बेरुजूहरु सम्वन्धित कार्यालयहरुसँग
समन्वय गरी फर्छ्यौट गर्ने गराउने कार्य गर्ने।

Page 9 of 115

४५.२.२ संगठनात्मक संरचना

नेपाल विद्युत प्राधिकरण
अर्थ निर्देशनालयको संगठन तालिका

अर्थ निर्देशनालय।। संस्थागत वित्तीय विभाग

बजेट तथा ट्रेजरी area लगानी
महाशाखा महाशाखा। लेखा विभाग -
सस्थागत सुदृढीकरण
आयोजना

केन्द्रीय भुक्तानी
महाशाखा

केन्द्रीय लेखा
महाशाखा

अवकाश कोष ब्वस्थापन

<q BHHEEEESGE

महाशाखा

' केन्द्रीकृत पेरोल तथा।। पेन्सन आयोजना

गा,

केन्द्रीय भण्डार

अन्तिम लेखा आयोजना लेखा स्थिर सम्पत्ति अन्तर इकई कर लेखा लेखापरीक्षण बेरुजु

शाखा शाखा अनुरासन शाखा हिसाव शाखा शाखा फछ्यौट शाखा

Page 10 of 115

५.२.३. प्रमुखको नाम :
विभागीय प्रमुख तथा महाशाखा प्रमुखहरुको नाम तथा सम्पर्क नम्बर :
" निर्देशनालय/विभाग ली विभागीय मोबाइल नं. इमेल ठेगाना

परमखको नाम।
निर्देशक
पोखरेल

विभाग लुईटेल
आयोजना
व्यवस्थापन महाशाखा पौडेल

सी
महाशाखा ढुंगाना

सी
लगानी महाशाखा

काका न नि नन निम
महाशाखा

न का निल्न लिक
महाशाखा

पा
पेन्सन आयोजना साउद

Page 11 of 115

५.२. ४, नेपाल विद्युत प्राधिकरण अर्थ निर्देशनालयबाट आ.ब. २०७९/२०८० चैत्र मसान्त सम्म भएका गतिविधिहरु :

कार्य विवरण

नेपाल सरकार स्रोतको
विकास बजेट प्राप्त

नेपाल सरकार स्रोतको

विकास बजेट खर्च

नेपाल सरकारको राजस्वमा
दाखिला गरिएको रकम

भारततफ निर्यात गरिएको
विद्युतको विवरण

भारतबाट आयात गरिएको
विद्युतको विवरण

नेपालका निजी उत्पादक
बाट खरिद

विद्युत विक्री वापतको
आय रकम संकलन

बजेट तथा खर्च तर्फ

आय-व्यय विवरण

सि.नं.

क्रियाकलाप

आ.व.२०७९।८० को श्रावण देखि चैत्र मसान्तसम्म बैदेशिक तर्फ रु.१६ अर्व ६४ करोड
qo लाख र नेपाल सरकार तफ १ अर्ब ९३ करोड रेठ लाख गरी कूल जम्मा रु.१८
अर्व ५७ करोड ४८ लाख नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई प्राप्त भएको छ।

नेपाल सरकारवाट प्राप्त विकास बजेट अन्तर्गत Ae आ.व.२०७९।८० को श्रावण देखि
चैत्र मसान्तसम्म विभिन्न आयोजना र ग्रामिण विद्युतिकरणका लागि शेयर लगानी र
क्रण लगानी समेत जम्मा रु. रद अर्व ६३ करोड ७७ लाख खर्च भएको छ।

आ.व. २०७९।८० को चैत्र मसान्तसम्म अग्रिम कर वापत रु.७० करोड र नेपाल
सरकारको साँवा/व्याज भुक्तानी Ah रु.२ अर्व YO करोड गरी जम्मा रु.३ अर्व २०
करोड नेपाल सरकारलाई भुक्तानी भएको छ।

आ.ब. २०७९/०८० को श्रावण १ गतेदेखि २०७९ चैत्र मसान्तसम्म १ अर्ब ५ करोड
८९ लाख ४३ हजार युनिट निर्यात गरी जम्मा रु. ८ अर्ब ४३ करोड ७७ लाख oy
हजार विद्युत बिक्री वापत आम्दानी गरिएको छ।

आ.ब.२०७९/०८० को श्रावण १ गतेदेखि २०७९ चैत्र मसान्तसम्म १ अर्व ११ करोड
२६ लाख ९१ हजार युनिट आयात भई जम्मा रु. १२ अर्ब २८ करोड ७७ लाख १९
हजार भुक्तानी गरिएको छ।

आ.ब. २०७९/०८० को श्रावण १ गतेदेखि २०७९ चैत्र मसान्तसम्म ५ अर्ब ३१ करोड
९३ लाख ७४ हजार युनिट खरिद गरी जम्मा रु. ३० अर्ब ४४ करोड YS लाख ९९
हजार रुपैया बरावरको रकम भुक्तानी भएको छ।

आ.ब. २०७९/०८० को श्रावण १ गतेदेखि २०७९ चैत्र मसान्तसम्म विद्युत बिक्री
वापत रकम संकलन गर्न ३१३ वटा संकलन केन्द्रका लागि विभिन्न बैंकसँग सम्झौता
भई विभिन्न वितरण केन्द्रहरुको विद्युत बिक्री रकम रु. ६५ अर्ब OG करोड ७३ लाख
७२ हजार रहेकोमा सो वापत नगद खुद संकलन रकम रु. ६२ अर्व ५२ करोड 08
लाख ९० हजार रहेको छ।

आ.ब. २०७९/०८० को श्रावण १ गतेदेखि २०७९ चैत्र मसान्तसम्म संचालन संभार
खच तफ रकम रु.७५ अर्ब ८३ करोड ०८ लाख ९१ हजार खर्च भएको छ।

आ.ब. २०७९/०८० को श्रावण १ गतेदेखि २०७९ चैत्र मसान्तसम्म व्याज तथा अन्य
आम्दानी समेत कल आम्दानी रकम Bay अर्व ६० करोड ६४५ लाख १८ हजार
रहेकोमा जम्मा खर्च SOY अर्ब ८३ करोड OF लाख ९१ हजार हुन गई अप्रशोधित
नाफा (करकट्टी गनुअघि) FG अर्ब ७७ करोड ५६ लाख YO हजार हुने अनुमान रहेको
छु।

Page 12 of 115

५.३. उत्पादन निर्देशनालय :

५.३.१ पृष्ठभूमी :

नेपाल हिमाल, पहाड र तराई सहितको भौगोलिक विविधतायुक्त जलश्रोतको धनी देश भएकोले
यहाँका नदी नालाहरुवाट प्रच्र मात्रामा जलविद्युतको उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ।
नेपालमा जलविद्युत उत्पादनको शुरुवात भएको १११ बर्ष पूरा भएको Bl वि सं. १९६८ सालमा
काठमाडौंको फर्पिङ्गमा संचालनमा आएको yoo कि. वा. क्षमताको जलविद्युत गृह नै नेपालको
पहिलो जलविद्युत गृह हो। मुलुकमा विद्युतको उत्पादन, प्रसारण र वितरणको कार्य विस्तार हुँदै
जाँदा कार्य विशिष्टिकरणका आधारमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गत निर्देशनालयहरु मध्ये
उत्पादन निर्देशनालय पनि एक हो। हाल ने.वि.प्रा अन्तर्गतका जलबिद्युत गृह Ua Fuel Plant बाट
आ.व. २०७९ चैतको अन्त्य सम्म बिदयुतको wa जडित क्षमता ६२७.०३ मेगावाट (Including
large, Medium, small isolated, Thermal and solar power plants) रहेको छ। उत्पादन
निर्देशनालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतका जलविद्युत गृहहरुको संचालन संभार गर्ने तथा
नयाँ जलविद्युत आयोजना निर्माण कार्यको रेखदेख र अनुगमन गर्ने कार्य गर्दै आएको छ।

4.3.2

क)

ट)

निर्देशनालयका कार्यहरु :

नेपाल विद्युत प्राधिकरण स्वयंले प्रवर्धन गर्ने नयाँ जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण कार्यको
अनुगमन, व्यवस्थापन, निर्देशन लगायत तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्नको लागि कार्य
प्रगतिको समिक्षा गर्दै आयोजना संचालनमा आइपर्ने समस्याहरुको निराकरणको लागि
नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने।

आयोजना संचालनमा वजेटको अभाव हुन नदिन नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय
कार्यालय, बिषयगत मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायमा समन्वय गर्ने।

निर्देशनालय अन्तर्गतका तापीय तथा जलविद्युत गृहहरुको नियमित रुपमा अनुगमन गर्ने।
आवस्यकता अनुसार जलविद्युत गृहहरुको मर्मत संभारको व्यवस्था मिलाउने,वजेट व्यवस्थापन
गर्ने।

आफ्नो अन्तर्गतका जलविद्युत Wess अधिकतम क्षमतामा संचालन गरी बढी भन्दा बढी
विद्युत उत्पादन गर्न पहल गर्ने।

जलविद्युत केन्द्रहरुको दक्षतापूर्वक संचालनको लागि आधुनिकीकरण गर्दै जाने।

जलविद्युत केन्द्रमा रहेका सम्पत्तिहरुलाई दीर्घकाल सम्म संचालन गर्न सक्ने क्षमता बृद्धि गर्ने।
उपलब्ध स्रोतको अधिकतम सदुपयोग गर्नका लागि पुराना जलविद्युत केन्द्रहरुलाई सुदृढीकरण
गर्दै लैजाने।

afr केन्द्रहरुमा नबिनतम सूचना प्रविधिको उपयोग गर्दै जाने।

निर्देशनालय मातहत रहेका भौतिक सम्पत्तिको अभिलेखिकरण तथा संरक्षणको व्यवस्था गर्ने।
निर्देशनालय मातहत रहेका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने।

Page 13 of 115

५.३.३. निर्देशनालयको संगठनात्मक संरचना :

नेपाल विद्युत प्राधिकरण

[।।।।।

AMAT अनुरामन तथा माथिल्लो त्रिशुली ३ चमेलिया ज वि इलेक्ट्रो मेकानिकल वर्कसप
महाशाखा महाशाखा सूचना प्रबिधि शाखा ए ज वि आयोजना आयोजना तथा निमार्ण आयोजना

उला संचालन तथा मझौला उत्पादन संचालन तथा प्राविधिक सपोर्ट विभाग उत्पादन विकाश विभाग
a उत्पादन संचालन त,
संभार विभाग

संभार विभाग

कुलेखानी तेश्रो ज वि
त्रिशुली ज वि केन्द्र आयोजना

देविघाट ज वि केन्द्र

तिनाउ सुन्दरीजल जलबिद्युत
काली गण्डकी ए ज वि केन्द्र केन्द्र सुदृढिकरण आयोजना
मध्य मर्स्याङदी ज वि केन्द्र .
मस्याडदी गण्डक ज वि केन्द्र
दी जवि केन्द्र _ .
हेटौंडा डिजल केन्द्र
कुलेखानी प्रथम ज वि केन्द्र

जलबिद्युत केन्द्र पुर्नस्थापना तथा
आधुनिकीकरण आयोजना

कुलेखानी तेस्रो ज वि केन्द्र

दुहवी मल्टी फ्यूल केन्द्र मोदी _
~ हि मोदी ज वि केन्द्र

कुलेखानी दोश्रो ज वि केन्द _ _ लनियत केन्द्र स्व्वालन आयोजना
सुनकोशी ज वि केन्द्र Td केन्द्र स्वचालन आयोजना
चमेलिया ज वि केन्द्र

पुवाखोला ज वि केन्द्र
माथिल्लो त्रिशुली ३ 'ए'ज वि केन्द्र

चतरा ज वि केन्द्र

सेती फेवा ज वि केन्द्र

पनौती ज वि केन्द्र

सुन्दरीजल ज वि केन्द्र

फर्पिङ ज वि केन्द्र

Page 14 of 115

४. नेपाल बिद्युत प्राधिकरण उत्पादन निर्देशनालय अर्न्तगत रहेका जलविद्युत केन्द्र तथा आयोजनाहरुको

जडित क्षमता निम्नानुसार छ।। कह. जडित उत्पादनक्षमता
क.सं. बिद्युत केन्द्र तथा आयोजनको नाम कैफियत
(मेगावाट)

कमा
कमा
छा
छा
मम
कमा
कमा
रिज का पाङ
मा
न बारका का
हा ङ
कमा
कमा
कमा
कमा
कमा
कमा
छ

सन्दरीजल ज. वि. केन्द्र ०.९७ सृदढीकरण गरी ९७० कि.वा
भएको।

pee

Page 15 of 115

५. निर्देशनालय, विभाग, महाशाखा, आयोजना तथा शाखाका जिम्मेवार अधिकारीको सम्पर्क नम्बर :-

निर्देशनालय,विभाग, निर्देशनालय, विभाग, पद कार्यालय प्रमुखको कार्यालयको
आयोजना तथा केन्द्रको नाम। केन्द्र आयोजना/प्रमुख सम्पर्क फोन नम्बर फोन नम्बर
उपकार्यकारी
उपकार्यकारी निर्देशक श्री मदन तिम्सिना निर्देशक। 9851198345 01-4153014

श्री सन्तोष कमार aye
मभौला उ. सं तथा सभार विभाग झा 9841270356 01-4153017
उत्पादन विकास विभाग विभाग। सच्चिदानन्द यादब
9851052876 01-4153029

q

प्रमुख

ठूला उ. सं तथा सभार विभाग। श्री राम कुमार प्रमुख
यादव 9851052876 01-4153071

प्राविधिक सपीट विभाग श्री कपिलदेव प्रमुख
atest 9846256116। 01-4153047

प्रमुख

कालीगण्डकी ए जलबिद्युत केन्द्र। श्री पशुपतिराज कार्यालय
9856018144 063-403081

मध्य मस्याङदी जलबिद्युत केन्द्र। श्री पवन बस्नेत कार्यालय
प्रमुख 9856010073 066-400073

माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलबिद्युत। श्री स्रेश राउत आयोजना। 9851210400/
माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलबिद्युत। श्री स्रेश राउत कार्यालय। 9851210400/
rss [oa
प्रमुख 9855075030 057-419100

दुहवी मलूटीफयूल केन्द्र श्री मोहम्मद सफिद कार्यालय
प्रमुख 9852062364 021-421243
कुलेखानी दोस्रो जलबिद्युत केन्द्र, श्री प्रल्हाद राउत कार्यालय। 9855011545/
प्रमुख 9843382277 057-419470

चमेलिया जलविद्युत आयोजना श्री राम HAIR संयोजक
84 9851052876। 01-4153030

त्रिशुली जलबिद्युत केन्द्र श्री बाबुराजा महर्जन। कार्यालय
प्रमुख 9851160992 010-561095

Page 16 of 115

मु
प्रमु
चमेलिया जलविद्युत केन्द्र श्री पुरन सोव कार्यालय
प्रमुख 9851152658 014-153030
मु

मस्याङदी जलबिद्युत केन्द्र श्री बद्रि प्रसाद कार्यालय
फोयाल प्रमुख
व 886 "। 9841415433। 065-540088

देवीघाट जलविद्युत केन्द्र श्री रमेश श्रेष्ठ कार्यालय
प्रमुख 9841507363 078-520782

गण्डक जलबिद्युत केन्द्र श्री शुनिल कुमार कार्यालय
चर्तवेदी प्रमुख
1 "। 9851167067। 078-520782
मोदीखोला जलबिद्युत केन्द्र श्री स्रेन्द्र काकी कार्यालय। 9857690500/985
प्रमुख 5015003 067-410041
कुलेखानी तेस्रो जलबिद्युत केन्द्र श्री प्रदिप सिंह कार्यालय
9841335015 057-621417

मु
प्रमुख
कुलेखानी तेस्रो जलबिद्युत श्री सुभाष मिश्र आयोजना। 9851208257/
आयोजना प्रमुख
आयाजना > 9846256116
ईलेक्ट्रोेमकानिकल वर्कसप तथा। Al सुरज दाहाल आयोजना
निमार्ण आयोजना प्रमुख
निमार्ण आयोजना। 9851109474
जलबिद्युत केन्द्र स्वचचालन आयोजना
प्रमुख
~ 9841040624
प्रमुख
प्रमुख
प्रमुख
प्रमुख

re)
७

qs
१९
२०

010-560803

पुवाखोला जलबिद्युत केन्द्र श्री शिवकुमार थापा कार्यालय
9852620351 025-550077

प्र
प्र
ष्र
आयोजना त्र
सुनकोशी जलबिद्युत केन्द्र श्री हरिष चन्द्र कार्यालय 0851214734/985
धिताल ष्र
चिताल 1245580 027-520351
प्र
चतरा जलविद्युत केन्द्र श्री मोहम्मद सफिद कार्यालय
प्र 9852062364 011-410056

AJ A A A)
«K aw A) ad

पनौती जलबिद्यत केन्द श्री सवीना उप्रेती कार्यालय। 9851224809/984
प्रम 1695194 061-551245
सेती फेवा जलबिद्यत केन्द्र श्री जीबन काकी कार्यालय
२ प्रमुख 9856041245 01- 4153032
तिनाउ सुन्दरीजल जलविद्युत श्री विकास रघुवंशी आयोजना। 9847371562/
आयोजना प्रमुख
केन्द्र सुदृढीकरण आयोजना . 9856026406 4800608
सुन्दरीजल जलविद्युत केन्द्र श्री टंकनाथ पौडेल कार्यालय
प्रमुख 9841913700 2113210

RK
२६
२७
टू

[।

AU AS
WAS)

Page 17 of 115

६. उत्पादन निर्देशनालय, विभाग, महाशाखा, आयोजना तथा शाखाका सूचना अधिकारीको नामावली :-

उत्पादन निर्देशनालय र अर्न्तगतका सुचना अधिकारीहरु

निर्देशनालय,विभाग र केन्द्र सुचना अधिकारीको नाम THE फोन नं.

उत्पादन निर्देशनालय

ठूला उत्पादन सं.तथा सं.विभाग मझौला

उत्पादन सं.तथा सं. विभाग 4

प्राविधिक सर्पोट विभाग श्री राम प्रसाद रिमाल ६ .प्र.अ. ९८५१०९६६७३२
उत्पादन विकास विभाग

फर्पिङ जलविद्युत केन्द्र

कालिगण्डकी ए जलविद्युत केन्द्र श्री ज्ञानेन्द्र सुवेदी खत्री ९७४८२११४१४
स.प्रशासकीय
% Hegel जलविद्युत केन्द्र श्री प्रदिप रुपाखेती द् अधिकृत ९८५२०२२२२०
श्री सर्वजत BAR
६ माथिल्लो त्रिशुली २३एज.वि.के. चौधरी वध सहायक निर्देशक ९८४४०३९०६६
स.प्रबन्धक(मेका)
चमेलिया जलविद्युत केन्द्र श्री पुरन साँव ९ केन्द्र प्रमुख ९८५११५२६५८
स.प्रशासकीय
त्रिशुली जलविद्युत केन्द्र श्री राज कुमार परियार। ६ अधिकृत ९८४१३१४७७०
१० देवीधाट जलविद्युत केन्द्र श्री मुकेश रेग्मी इन्जिनियर (मेका)। ९८६०१८४५६०
११ मोदिखोला जलविद्युत केन्द्र श्री गणेश खनाल ९८४६१०७४९६
स.प्रबन्धक (मेका)
कुलेखानी तेश्रो जलविद्युत केन्द्र श्री प्रदिप सिंह 5 केन्द्र प्रमुख ९८१५५०१२४१७

a. प्रसाशकीय
सुनकोशि जलविद्युत केन्द्र श्री स्यामहरी पौडेल ९ अधिकृत ९८४१२०१८७४

:
न
सुन्दरीजल जलविद्युत केन्द्र द्

सेतिफेवा जलविद्यत केन्द्र श्री रन्जना कट्टेल
१९ पु जलविद्युत के श्री टंक नाथ पौडेल

स.ईन्जिनियर (मेका)। ९८४६०२६४०६

Page 18 of 115

टू
९
१०
११
१३
१४
१२
१६
१७
1S
१९

७,

q.

९.

उत्पादन निर्देशनालय मातहत संचालित आयोजनाहरु :

क) माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलविद्युत आयोजनाहाल DLP मा संचालनमा रहेको (केन्द्रस्थापना
भैसकेको)।

ख) कुलेखानी तेश्रो जलविद्युत आयोजना TOC जारी हुन बाँकी (केन्द्र स्थापना भैसकेको) रहेको।

ग) तिनाउ सुन्दरीजल जलविद्युत केन्द्र सुदृढीकरण आयोजना।

घ) इलेक्ट्रोमकानिकल वकसप तथा निमार्ण आयोजना।

घ) जलबिद्युत केन्द्र स्वचालन आयोजना

नेपाल विद्युत प्राधिकरणसंग सम्बन्धित ऐन, एवं विनियमको सूची
क) नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१
ख) विद्युत ऐन, २०४९
रा) विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४

अन्य प्रासंगिक ऐनहरु तथा नीतिहरु
क) जलश्रोत ऐन, २०४९
ख) सार्बजनिक खरिद ऐन,२०६३

) वातावरण संरक्षण ऐन, २०७९
) श्रम ऐन, २०७४
ङ) जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४
च) वन ऐन, २०४५
छ) जलविद्युत विकास नीति, २०५८
ज) जलस्रोत नीति, २०७७

१०.नियमावली/विनियमावली :

११.

क) विद्युत नियमावली, २०५०
ख) नेपाल विद्युत प्राधिकरण आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०६८(संसोधन सहित)
र) नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी सेवा, शर्त विनियमावली, २०७५ (संसोधन सहित)

अन्य प्रासंगिक नियमावली

क) जलश्रोत नियमावली, २०४०

ख) सार्बजनिक खरिद नियमावली, २०६४
T) वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४
घ) श्रम नियमावली, २०७४

Page 19 of 115

१२. सम्पादन गरेका मूख्य मृख्य कामको विवरण :
ईइलेक्टोमिकानीकल वकसप निमार्ण आयोजना :-

ईलेक्टरोमकानीकल वकशप निमार्ण आयोजना Pre-engineered metal Bulding
structure (PEB) को लागत अनुमान, स्पेसिफीकंसन, Design तथा Structural
Analysis लगाएतका कार्यहरु सम्पन्न भएको।

७ टडलेक्टोमकानीकल वकसप निमार्ण आयोजनाको वकशपमा चाहिने Machine,
Equipments, Systems लगाएतका स्पेसिफिकेसन तयार भएको।

७ टडलेक्टोमकानीकल वकसप निमार्ण आयोजनाको PEB र Machine, Equipments,
Systems हरु खरिदका लागि बोलपत्र तयार मैन काम भई सम्मन्न हुने चरणमा रहेको।

७ कार्यकारी निर्देशक समक्ष भईरहेका कामको बारेमा जानकारी गराईएको।

(» जलविद्युत केन्द्रहरुले सम्पादन गरेका मुख्य मुख्य कामको विवरण :

Kaligandaki A Hydropower Station M—
e Repair &amp; Maintenance of Diversion Stoplog sill Beam and
Brackets.
e Repair and Maintenance of GIS.
e Overhauling of Unit No. 3.

Middle Marsyangdi Hydropower Station M-—
e Repair &amp; Maintenance of All Gate Structures.

e Left Bank Protection Work in Reservoir area.
e Overhauling of unit No. 2.

Marsyangdi Hydropower Station M—
e Repair &amp; Maintenance of all dam site gates and hydraulic
structure.
Repair and maintenance of generator circuit Breaker and slip rings.
Kulekhani -1 Hydropower Station
Condition Monitoring and Inspection of Power Plant.
Inspection and Testing of Power Transformer.
Installation of online moisture removal machine for PT.

Upper Trishuli 3A Hydropower Station M-
e Condition Monitoring and Inspection of Power Plant.
e Repair and Maintenance of Intake structures.

Kulekhani -2 Hydropower Station M—
e General Inspection and Maintenance Works.

Page 20 of 115

Chameliya Hydropower Station M—
e Repair &amp; Maintenance of Diversion Stoplog sill Beam and
Brackets
e Repair and maintenance of GCB, Plant condition monitoring works.

Trishuli Hydropower Station M—
e By-pass cannel completion Works
e Operation of Reservoir after completion of sand removal.

Devighat Hydropower Station M—
e Condition Monitoring and Inspection of Power Plant.

Modikhola Hydropower Station M—
e Overhauling of Unit No. 2
e Repair and Maintenance of AVR/Governor control system.

Gandak Hydropower Station M—
e Overhauling of Unit No. 3
e Repair maintenance of oil circulation system and dewatering system.

Sunkoshi Hydropower Station M—
e General Inspection and Maintenance Works
e Overhauling of Unit No. 3

Kulekhani-3 Hydropower Station M-—
e General Inspection and Maintenance Works
e Head Pond and Drainage protection Works.

Puwakhola Hydropower Station M—
e Rectification works of Penstock.
e Repairing of gates and needle assembly.

Page 21 of 115

५.४ बितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय

नेपाल विद्युत प्राधिकरण, वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय आम विद्युत उपभोक्ताहरु लाई
स्तरीय विद्युत सेवा प्रवाह गर्नको लागि केन्द्रीत रहने गर्दछ। यस निर्देशनालयले ७ वटा
प्रादेशिक कार्यालय तथा २ वटा प्रदेश डिभिजन कार्यालय अन्तर्गत रहेका मुलुकभरका १२९
वितरण केन्द्रहरु तथा तिनका उप वितरण केन्द्र र फ्युज सेवाहरु माफत विद्युत वितरणको कार्य
गर्दै आएको छ। साथै २३ वटा विभिन्न आयोजनाहरु मार्फत वितरण लाइन तथा वितरण
सबस्टेशनहरु विस्तार गर्ने र स्तरोन्नतिको कार्य गर्दै आएको यस निर्देशनालयमा २ वटा विभाग
तथा ३ वटा महाशाखाहरु रहेका छन। यस निर्देशनालयमा विद्युत प्राधिकरणका कूल जनशक्तिको
करिब ६६.२१ प्रतिशत जनशक्ति कार्यरत रहेका छन। मुलुकको करिब ९३ प्रतिशत विद्युतीकरण
कार्य गर्न सफल यस निर्देशनालयले मुलुकभर रहेका वितरण केन्द्रहरु (सामुदायिक समेत)
मार्फत आ.व. २०७९/०८० चैत्र मसान्तसम्म ५५,३६,४१९ ग्राहकहरुलाई विद्युत सेवा प्रवाह गर्दै
आइरहेको Bl आ.व. २०७९/०८० चैत्र मसान्तसम्म ६,६७५९,३६,००० युनिट विद्युत विक्रि
भएको र सो वापत रु. ६२,५२,०३,९०,००० महशुल संकलन भएको छ।

५. ४.१. निर्देशनालयका कार्यहरु :
यस निर्देशनालय र अन्तर्गतका कार्यालयहरुले निम्न बमोजिम कार्य संचालन गर्दै आएको छ।

क) प्रशारण सम्बन्धि कार्य

१) ३३ के.भी. प्रशारण लाइन निर्माण गर्न डिजाइन, लागत अनुमान, बोलपत्र फारम तयार तथा
ठेकेदार छनौट गरी निर्माण कार्यको सुपरिबेक्षण अनुगमन गर्ने साथै संचालन संभार र
मर्मत गर्ने।

२) ३३/११ के.भी. सबस्टेशन निर्माण गर्न डिजाइन, लागत अनुमान, बोलपत्रफारम तयार तथा
ठेकेदार छनौट गरी निर्माण कार्यको सुपरिबेक्षण अनुगमन गर्ने साथै संचालन, संभार र
मर्मत गर्ने।

३) ३३/११ के.भी. सबस्टेशन स्तरोन्नती सम्बन्धि संपूर्ण कार्य।

v

—

११ के.भी. प्रशारण लाइन निर्माण गर्न डिजाइन, लागत अनुमान, बोलपत्र फारम तयार तथा
ठेकेदार छनौट गरी निर्माण कार्यको सुपरिबेक्षण अनुगमन गर्ने साथै संचालन, संभार र
मर्मत गर्ने।

as

बितरण लाइन निर्माण गर्न डिजाइन, लागत अनुमान, बोलपत्र फारम तयार तथा ठेकेदार
छनौट गरी निर्माणकार्यको सुपरिबेक्षण अनुगमन गर्ने साथै संचालन, संभार मर्मत गर्ने।

Page 22 of 115

६) बिभिन्न क्षमताका ट्रान्सफरमरहरु (पावर तथा बितरण) खरिद गर्न लागत अनुमान, बोलपत्र
फारम तयार तथा ठेकेदार छनौट गरी खरिद गर्ने साथै जडान, संभार र मर्मत गर्ने।

७) उपरोक्त संरचना निर्माण गर्न जग्गा आबश्यक भएमा जग्गा प्राप्ती सम्बन्धि प्रारम्भिक कार्य
गर्ने।

ख) बितरण सम्बन्धि कार्य
१) ग्राहकहरुबाट प्राप्त बिद्युतको माग फारम लिने।
२) माग फारमको आधारमा बिद्युत जडानको लागि लागत अनुमान तयार गर्ने।
३) लागत अनुसार रकम लिइ मिटर जडान गर्ने र लाइन चालु गर्ने।

ग) महशुल संकलन

१) स्थायी, अस्थायी तथा घुम्ती काउण्टर खडा गरी बिद्युत महशुल तथा अन्य दस्तुर संकलन
गर्ने।

२) बिभिन्न बैंकहरु मार्फत बिद्युत महशुल तथा अन्य दस्तुर संकलन गर्ने।
3) ई सेवा माफत बिद्युत महशुल तथा अन्य दस्तुर संकलन गर्ने।
घ) ग्राहक सेवा सम्बन्धि
१) मासिक रुपमा मिटर रिडिङ गर्ने।
२) नामसारी र ठामसारी सम्बन्धित कार्य।
२) बिद्युतशक्तीको क्षमता स्वीकृत एवं परिबर्तन सम्बन्धि कार्य।
४) ग्राहकको बिबरण राख्ने तथा अध्याबधिक गर्ने कार्य।
५) ग्राहकको बर्गिकरण सम्बन्धि कार्य।

६) मिटर रिडिङ्ग गरेको ६० दिनभित्र पनि ग्राहकले महशुल भुक्तानी नगरेमा बिना सूचना
बिद्युतको लाइन काट्ने।

ङ) रिचार्जबल सम्बन्धि कार्य।
ग्राहक कुनै -२ २ छ संस्थाको — था सम्बन्धि कार्यहरु c
ग्राहक वा कुनै संघ संस्थाको माग अनुसार बिद्युत प्रसारण तथा बितरण न्ध कार्यहरु यस

कार्यालय माफत गर्नु परेमा लाग्ने दस्तुर लिई गरिने कार्य।

Page 23 of 115

च) बिद्युत चोरी नियन्त्रण ऐन २०५८ र बिद्युत चोरी नियन्त्रण विनियमावली २०५९ मा तोकिए
बमोजिमका कार्यहरु।

१) कसैले अनाधिकृत रुपमा बिद्युतको उपयोग गरेमा चोरी नियन्त्रण गर्ने।
२) बिद्युत चोरी गर्नै व्यक्तिलाइ कानूनी दायरामा ल्याइ कानून बमोजिम कारबाहि गर्ने।
3) बिगो र जरिवाना असुल उपर गर्ने।
४) चोरी हुनबाट जोगाउन आबश्यक व्यवस्था अबलम्बन गर्ने।
छ) क्षतिपूर्ति विनियमाबलीमा उल्लेख गरिएका कार्यहरु।
१) यस कार्यालयको कारणले बिद्युत दुर्घटना हुन रौ जनधनको क्षति हन गएमा छानबिन गर्ने।
२ छानबिनबाट क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने ठहरेमा क्षतिपूर्ति उपलव्ध गराउने वा सिफारिस गर्ने।
२) बिद्युत दुर्घटना न्यूनिकरण गर्ने र जन धनको क्षति हुनबाट बचाउने।
ज) सामुदायिक ग्रामिण बिदयुतिकरण विनियमाबली, २०७१ ले तोकिए बमोजिमका कार्यहरु।
१) बितरक संस्थाबाट प्रस्ताब प्राप्त गर्ने।
२) प्रस्ताबहरु ने.बि.प्रा.को प्रचलित मापडण्ड बमोजिम छ छैन हेर्ने।
3) डिजाइन तथा लागतअनुमान तयार गर्ने।
४) आबश्यकता अनुसार स्थलगत निरिक्षण गर्ने।

५) मापदण्ड पुरा भएका संस्थाहरुलाई नियमानुसार बिद्युत बितरण गर्न आबश्यक व्यवस्था गरी
दिने।

भझ) गुनासो व्यवस्थापन कार्य
१) संघ संस्था वा ग्राहकहरुको गुनासो वा सुझाब प्राप्त गर्ने।
२) गुनासो उपर छानबिन गर्ने।

३) छानबिनको आधारमा समस्याको समाधान गर्ने वा कारबाही गर्ने।

Page 24 of 115

७.

°

संगठनात्मक AAT

५.४.२ वि.ग्रा.से. निर्देशनालयको

i 11. 111 11
ait।। $।
बा 7 HA RY।: 4 र ; ARE d उ
1।।।।।।

towel 8 Elec - 1

[2

j 5 ii
ANA, ALE i fi। i ai।

1
सिकाई दिपक Carte
Level 8 Etec - 1
[1 - ¢
Laval 8 Etec - 1
Marang Omeibuten Carte
Loved 8 Elec - 1
Loved 9 Elec - 1

Lovet 8 Elec - 1

Tl ४1। छ
na Ht। ॥॥।] GAR
an i AVATAR MC
1 ih ul [।।। ; Ae। i
el if

[। j न?।। fi।।

गै i § §

bai aa] (i) db

li ASE Hi j

BE] &

LE iF LP ]

41

Page 25 of 115

क्रस. कार्यालय

x

Vv

क)

५. ४.३ निर्देशनालय, प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख, वितरण केन्द्र प्रमुख र सूचना अधिकारीहरुको विवरण:
नेपाल विद्युत प्राधिकरण

वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय

कार्यालय प्रमुखको सम्पर्क नं.

नाम सुचना अधिकारीको नाम/पद मोवाईल नम्जर

मोवाइल नं. कार्यालयको नंवर

उपकार्यकारी निर्देशक,

वितरण तथा ग्राहक सेवा नि.। मनोज सिलवाल ९८४५१२१२०९२
निर्देशक, अच्युत बाबू

योजना तथा प्रा.सेवा विभाग। घिमिरे ९८४१०२४०२१

१४११३१४२

९८२१०२४०२१

निर्देशक, अच्युत बाबु घिमिरे
१४११३१४८

०१४९१०६६४,/

सामुदायिक ग्रामिण प्रमुख, विक्रम BAK

९८११००६९२६ १४३६००४७ प्र.अ. कृष्ण प्रसाद पन्त

वि . विभाग अमात्य

वि.म्रासेनि..
प्रशासन महाशाखा, चुडामणि आचार्य ९८२१२२४१४७
वि.ग्रा.से.नि.
—

तोमलाल सुवेदी ९८२१२७३२०९
अर्थ महाशाखा, वि. ग्रा.से.नि.
पा
जिन्सी व्यवस्थापन सिलवाल ९८२१०९९ ४५९
महाशाखा, वि.ग्रा.से.नि.
कम्प्युटराईज्ड विलिङ्ग तथा
नेटवर्क महाशाखा, श्रेष्ठ ९८२११२७४ २८
वि.ग्रा.से.नि.
प्रदेश नं. १, प्रादेशिक उमेश कुमार झा ९८२५२०७९६६६
ees eee

केन्द्र

इटहरी वितरण केन्द्र नविन कमार लाभ ९८४५२८०८०८०४१

No)

RSAVIR GALS

१४११३१४२। सह निर्देशक, तोमलाल सुवेदी ९८२१२७३२०९

इमेल ठेगाना

dcs@nea.org.np

planningtech@nea.org.np

community@nea.org.np

dcs@nea.org.np

dcs.finance@nea.org.np

mmddcsd@gmail.com

billing@nea.org.np

biratnagar.ro@nea.org.np
biratnagar@nea.org.np

itahari@nea.org.np

Page 26 of 115

१०

19

1२

1२

१४

१४

1%

१७

qa

१९

भद्रपुर वितरण केन्द्र
गौरादह वितरण केन्द्र
दमक वितरण केन्द्र
इनरुवा वितरण केन्द्र
रंगेली वितरण केन्द्र
अनारमणी वितरण केन्द्र
दुहवी वितरण केन्द्र
उर्लाबारी वितरण केन्द्र
उदयपुर वितरण केन्द्र
इलाम वितरण केन्द्र
धनकुटा वितरण केन्द्र
धरान वितरण केन्द्र
बेलबारी वितरण केन्द्र
भोजपुर वितरण केन्द्र
खांदबारी वितरण केन्द्र
तेह्रथुम वितरण केन्द्र
ताप्लेजुङ्ग वितरण केन्द्र

पांचथर वितरण केन्द्र

राममणि बजगाई ९८५२६३०६६६९ ०२३-४१५५६११। ई. नरेन्द्र कुमार साह ९८४१२९३००६६९

घिरेन्द्र बजगाई ९८५२६८५५००। ०२३-४८०३४७। प्र.प्र. भुमि प्रसाद तिवारी ९८ ४२६३७९ ७९

bhadrapur@nea.org.np
gauradaha@nea.org.np
damak@nea.org.np
inaruwa@nea.org.np
rangeli@nea.org.np
anarmani@nea.org.np
duhabi@nea.org.np
urlabari@nea.org.np
udaypur@nea.org.np
illam@nea.org.np
dhankuta@nea.org.np
dharan@nea.org.np
belbari@nea.org.np
bhojpur@nea.org.np
khadbari@nea.org.np
terathum@nea.org.np
taplejung@nea.org.np

panchthar@nea.org.np

Page 27 of 115

र

A)
०९

4

AU AU AU AU AU ANS AMS AU AS A) AS A) A) A) AS
aN 5 vad ल्ट् AU A) —O ०0 a" 1 G "an a as) AY A)

७

दिक्तेल वितरण केन्द्र विजयराज रेग्मी ९८४५५४०११६२९

ओखलढुङ्गा वितरण केन्द्र ईश्वर कुमार श्रेष्ठ ९८१२८४२२६८

धुलावारी वितरण केन्द्र ९८१२६६१९९९

मधेश प्रादेशिक कार्यालय, . मुनिन्द्र ठाकुर ९८४२४०२४४७८
जनकपुर

जनकपुर वितरण केन्द्र ९८२ ४०२२५१४
जलेश्वर वितरण केन्द्र ९८५४०३२३१०
मलंगवा वितरण केन्द्र ९८१ ४०१२ ७७१७
राजविराज वितरण केन्द्र ९८४२८२१४४५९
लाहान वितरण केन्द्र ९८५२८३३९४९

राम अयोध्या राय
०३
यादव

सखुवा वितरण केन्द्र रोशन कुमार सिंह ९८२४०२६३४१

सिराहा वितरण केन्द्र

बोदेबर्साईन वितरण केन्द्र रुपेश कमार यादव ९८४५२८२३४५४९

~>

4,
ab

O3§-¥ 20049। व.स. श्यामनन्द चौधरी

०३८-५२०२२६। VY. शान्तिलाल खतिवडा

०२३-४५६०१२१। व.स. खेम प्रसाद खतिवडा

०४१-४२४०७८। प्र.अ. रविन्द्र PA आलै

०४४-४२०१६६। TU. BMT HA चौधरी

०४६-५२०३३६। स.ई. रामानन्द कुमार सिंह
०३१-५२०४४५९। ई. विमल प्रसाद साह

०३३-५४२०११५। ई.उदय BAR कर्ण

०४१-४१०००९ डइ. अशश्वर कुमार यादव

ङ.
कनाल फे धरी

०३१-४५१६१०१५९। स् भा. राजेन्द्र प्रसाद साह

OU. कुनाल चौ

९८४२८२५३३२
९८१२८४४४२६
९८ ४२८२७२२२
९८०४२४१२३३२
९८४०२६०००९
९८४१०८८ ४६५
९८०४२१६४२८४
९८४४४२०६००
९८४९१२००९६

९८४१२३०८४७
९८४१ २८४ ४२०३

९८६०००६४७५
९८४२८८५२३३६
९८४४२९७३५०
९८०३७४००७४
९८१५४०२४३२२
९८४२८२२०४०

९८४४०९८४५१

diktel@nea.org.np

okhaldhunga@nea.org.np
solukhumbu@nea.org.np

dhulabari@nea.org.np

janakpur.ro@nea.org.np

janakpur@nea.org.np
jaleshwor@nea.org.np
malangawa@nea.org.np
rajbiraj@nea.org.np

lahan@nea.org.np

siraha@nea.org.np

sakhuwa@nea.org.np
mirchaiya@nea.org.np
gaushala@nea.org.np
lalbandi@nea.org.np
yadukuha@nea.org.np
kanchanpur@nea.org.np

bodebarsain@nea.org.np

Page 28 of 115

धनषाधाम केन्द्र रोशन कमार सिंह ४०२३० - ४३०१७३२४
नु वितरण केन्द्र रोशन कुमार सिंह ९८५४०२३०५६। ०४१-४१४०७३। सु.भा. भवेश मिश्र RG ४३6७१७३२ dhanusadham@nea.org.np

थवा केन्द्र कमार _ ९८५४०४०४१५. q Bae चौधरी _ ९४ ०
बरहथवा वितरण केन्द्र त्रिभुवन कुमार यादव ९८१ ०४०५०४१२ .स. ललीत कुमार चौधरी छठ २२८०३२९९ barahathawa@nea.org.np

२९

n

२
3
4

2 _ दिने: ९८४५२१०४४४५२,

मौलाप्र वितरण केन्द्र राम दिनेश राय यादव प्र प्र. श्याम कमार यादव ९८४१०३३००३

~ ९८०४८४८४८१ ~ maulapr@nea.org.np

प्
७ न
)
९

सिम्रौनगढ केन्द्र 3 अन्सारी ox छ vo x OY O
4
4
4

T काठमाडौं नक काग TUT हुना हान ९८५१२७३७१० CAPA kathmandu.ro@nea.org.np
हर
०

Page 29 of 115

पुल्चोक वितरण केन्द्र सुवोध शर्मा ९८२१२७३७०१२ ०१-५५२३०१६। प्र.प्र. यमुना शर्मा ९८४३०४८ २६९७
~ pulchowk@nea.org.np

ठिमी वितरण केन्द्र जयानन्द झा RELI RIAA ०१-६६३५१०६। ई. UAHA कार्की ९८९००४ २२१२ thimi@nea.org.np

Ad
काभ्रे वितरण केन्द्र ध्रुव राज कार्की ९८२१२७२ैठ ०११-६६४७९७। ई. सुरोज पराजुली ९८ ४९१८४५४२
५६ kavre@nea.org.np
कीर्तिपुर वितरण केन्द्र सानुबाबु थापा ९८:२१२१९१७१ ०१-४३३३५३२। प्र.प्र. तिर्थराज आचार्य ९८२४०४०१४१।...
५७ kirtipur@nea.org.np
धुन्चे वितरण केन्द्र (रसुवा) «=। संजिप भट्टराई ९८४५१२७३७२० ०१०-५४०११३। FF. दीपरमण अधिकारी ९८४५११७०६००
Yo dhunche@nea.org.np
नुवाकोट वितरण केन्द्र ईन्द्र बहादुर जि.सी. ९८४५११६०१७७। ०१०-५६०६७६। प्र.प्र. हरि प्रसाद भट्ट ९८४१४१०६३२
५९ nuwakot@nea.org.np
धादिङ्ग वितरण केन्द्र माधव न्यौपाने ९८५११०५१३२। ०१०-१२०१३२। TT. कृष्ण प्रसाद पौडेल ९८४९६१२८४५ .
३० dhading@nea.org.np
५१ सिन्धुपाल्चोक वितरण केन्द्र ९८२१२०७६८९ ०११-४८२१३९ ९८ ४११८०९१४। sindhupalchowk@nea.org.n
दै p
दोलखा वितरण केन्द्र मेघनाथ ढकाल ९८५४०४४५७७३। ०४९-४२१७७३। स.ई. राजेन्द्र चौधरी ९८४४११११४२
६२ dolakha@nea.org.np
जोरपाटी वितरण केन्द्र राजकुमार रमण ९८४५१२७३७१६। ०१-११३४०४६। प्र.प्र. खिमेन्द्र बुढाथोकी ९८२५८०२२५१०६। .
६३ jorpati@nea.org.np
रामेछाप वितरण केन्द्र दिपेन्द्र बुढाथोकी ९८४५१२७३७१९। ०४८-४१४००६८। TU. दीपक रेग्मी ९८४५१०७३२८०
६४ ramechhap@nea.org.np
मेलम्ची वितरण केन्द्र सन्तोष प्रसाद पन्त ९८१५१२७३७२१। ०११-४०१०४०। प्र.प्र. देवेन्द्र कुमार दवाडी ९८ ४१६१९८१४ .
EY melamchi@nea.org.np
बालाजु वितरण केन्द्र जय HAR र -¥ ४९। ई उमेश कंडेल ४१४२४००
पाँचखाल वितरण केन्द्र धनजित तामाङ्ग ९८:२११०२८४१ ०११-४९९३०१। प्र.प्. नारायण बस्नेत ९८४ ४१७३०९९
६७ panchkhal@nea.org.np
टान्सफर्मर वर्कशप शाखा विनोद प्रसाद चौधरी ९८४५१२७३७१७, ०१-४४१०१६५। प्र.प्र. टंक प्रसाद अर्याल ९८४१३९८४२१९
transformer@nea.org.np
a)
G

बागमती प्रदेश डिभिजन। दिपेन्द्र राज ड्विवेदी ९८५५०६८०५२। ०५७-५२४४६८। प्र.अ. राम चन्द्र पौडेल ९८६१७४८७४७
कार्यालय, हेटौंडा hetauda.ro@nea.org.np
सिन्धुली वितरण केन्द्र विनोद अधिकारी ९८२ ४०४२२४० ०४७-५२११०५। ई. MAST साह ९८६४५०४३८४४।.,

र ~ sindhuli@nea.org.np
हेटौडा वितरण केन्द्र रे रे vo -४ २ 1 4

Page 30 of 115

रि

9
५७२
ङ)
७४
9

७१७
७८
GO

aw

oy

ws AU AS pare)

भरतपुर वितरण केन्द्र रामु श्रेष्ठ ९८५४५०८२३८०। ०१६-१२५३००। स.प्र.अ. अच्युत राज विष्ट ९८४२५२३२९२५२९

रत्ननगर टाँडी वितरण केन्द्र। राजेन्द्र कुमार चौधरी ९८१२१०८ REAL ०५६-५६१६५५। स.प्र.अ. प्रकाश कुमार खरेल ९८१२२०६२८व २

चनौली वितरण केन्द्र ९८०२८३०९७२ TR aT. मोति प्रसाद शर्मा ९८ ४४०२३१३०

2
न

तातोपानी वितरण केन्द्र ७ २334 सि.मि.रि. योगेन्द्रराज पौडेल

कावासोती वितरण केन्द्र अमित BAR कर्ण ९८२७०४१३८८ स.प्र.अ. पदम राज हमाल ९८४७०३४१२०
मनाङ वितरण केन्द्र राजु महतो ९८२९०३२१०४० ०६६-५२१०७७। लेखापाल नारायण प्रसाद शर्मा ९८२७०६९३३८१२

bharatpur@nea.org.np

tandi@nea.org.np

palung@nea.org.np

chanauli@nea.org.np

pokhara.ro@nea.org.np

pokhara@nea.org.np
aarughat@nea.org.np
syangja@nea.org.np
baglung@nea.org.np
myagdi@nea.org.np
tanahu@nea.org.np
lekhnath@nea.org.np

parbat@nea.org.np

tatopani@nea.org.np

lamjung@nea.org.np
gorkha@nea.org.np
kawasoti@nea.org.np

manang@nea.org.np

Page 31 of 115

a)

ट७

aa

O

१०२

S lo -०।e g।r jw 0 1.0 [wo 10 [fo 1.0 15

लुम्विनी प्रादेशिक कार्यालय,
बुटवल

भैरहवा वितरण केन्द्र

बुटवल वितरण केन्द्र

बर्दघाट वितरण केन्द्र
अमुवा वितरण केन्द्र

लुम्विनी प्रदेश डिभिजन
कार्यालय, नेपालगञ्ज

नेपालगञ्ज वितरण केन्द्र
कोहलपुर वितरण केन्द्र

रुकुम वितरण केन्द्र (पूर्व)

प्युठान वितरण केन्द्र

केन्द्र

रोल्पा वितरण केन्द्र

नवराज ओझा

अवधेश HAR दुवै
कपिल राज पाण्डे
राम प्रमोद साह
विवेक अधिकारी
अर्जुन पोखरेल
राजेश कुमार झा
शुशिल पौडेल
रमेश बञ्जाडै
संजय कमार मिश्र
दिगम्बर यादव

सुनिल सापकोटा
हरि प्रसाद पाण्डे

दिवाकर प्याक्रेल
सुरज रेग्मी

स्रेश प्रसाद चौधरी
महेन्द्र कुमार दास

अशेश्वर साह

९८५७०५८०४५४ ०७१-४३७११७। प्र.प्र.राम प्रसाद पोखरेल ९८४२०३७४ २६

९८५ ७००१७४५५४ ०७१-४२०६४४। स.प्र.अ.सानुमैया महर्जन ९८ ४१३०२२२८

९८४५८०७२२९९ ०८१-५२७४२१ प्र.अ. गोपाल प्रसाद ओझा

butwal.ro@nea.org.np

bhairahawa@nea.org.np
butwal@nea.org.np
parasi@nea.org.np
palpa@nea.org.np
gulmi@nea.org.np
taulihawa@nea.org.np
krishnanagar@nea.org.np
arghakhanchi@nea.org.np
nayamill@nea.org.np
bardaghat@nea.org.np

amuwa@nea.org.np

nepalgunj.ro@nea.org.np

nepalgunj@nea.org.np
kohalpur@nea.org.np
rukum@nea.org.np
pyuthan@nea.org.np

rolpa@nea.org.np

Page 32 of 115

१०४

ज)

re) ली —O ae)
९? ५) ९) ९)
Si G An a

१०९

-o
oO
५)

सय] जड —O
—O —Oo —o
AU AS लो

ae)
are)
x

—

- 150।-0
खै 15।> 12
G Aan as

गुलरिया वितरण केन्द्र नारायण अर्याल

घोराही वितरण केन्द्र

मिथिलेश कुमार
गोहिवार

तुलसीपुर वितरण केन्द्र ज्ञान बहादुर HATA

लमही वितरण केन्द्र जगन्नाथ लामिछाने
राजापुर वितरण केन्द्र सुनिल पौडेल
कर्णाली प्रादेशिक कार्यालय,। शम्भु कृूसियैत यादव
सुर्खेत

सुर्खेत वितरण केन्द्र युव राज रावत
सल्यान वितरण केन्द्र अशोक लोहनी
डोल्पा वितरण केन्द्र धर्मपति यादव

शैलेन्द्र प्याक्रेल !
उपाध्याय)

जुम्ला वितरण केन्द्र

सुदूरपश्चिम प्रादेशिक जंग
कार्यालय, अत्तरिया जरा बहादुर चन्द

हेल्दुङ् वितरण केन्द्र

९८२८०३१२९९

९८२७८९१२०१

९८२ ७८ २९७२०

९८४५७८४१११८

९८४५८००९०२१३

९८५८०७२३९९

९८ ५८०८ ४९००

९८ २७८ २२९३०

९८२८०२९५००

९८५८३९००८१

९८ ४१२४२२३२

९८२८२२२१३८

९८२८३२२७०४

९८२१८०८०३७२

९८२७८३२०३२

RGAGRSVLOO

RGAGVGGALY

6०७८४-४२०४८९। मि.रि.सु.भा. मधुराज भण्डारी

०८२-१६१२०१। मि.रि.सु.भा. डण्डपाणी वि.क.

२-४२ मि.रि.सु.भा.काली बहादुर
OGX-ARYOLO

बुढाथोकी

मि.रि.स.भा. पार्थिव राज न्यौपाने

सु.भा. राजु कमार बोहोरा

९८ ४८०२७८०३७

९८ ४७८३५९०४८

९८६६८७११३२

९८ ४८०२४८५१

९८६८०८४ ९७०

९८४११९४९३५

९८ ८४८ ०५०७४८

९८४६७१०४७३

९८२७८ ३२९ OL

९८ ४८ ३०२९१०

९८६८०७९११९

९८०४८११५७८१९

९८४८ ३०१४२४

९८ ४४९१७३३४

९८९९७०१४६२

९८ ४९३२५१६२२२

९८६१०१०७७७

gularia@nea.org.np

ghorahi@nea.org.np

tulsipur@nea.org.np

lamahi@nea.org.np
rajapur@nea.org.np

karnali@nea.org.np
surkhet@nea.org.np
salyan@nea.org.np
dailekh@nea.org.np
dolpa@nea.org.np

heldung@nea.org.np

attaria.ro@nea.org.np

Page 33 of 115

टीकापुर वितरण केन्द्र धव ९८४१४०७७२८ ०९१-५६०२११। स.प्र.अ. मनोज कुमार रावल ९८४८७७४९१७

496 aaa Hed . tikapur@nea.org.np
a AR ७८४ ७३। स.प्र.अ. ४०७३४५४।
महेन्द्रनगर वितरण केन्द्र बन BAIR ९८५८७८४२२२। ०९९-४२०८७३। STA. गणेश जोशी ९८६८४०७३५ mahendranagar@nea.org.np

Page 34 of 115

५.४.४ ने.वि.प्रा. वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय अन्तर्गत संचालित आयोजनाहरुको विवरण

सि.नं.। आयोजनाको नाम आयोजनाको स्थान आयोजना प्रमुख पद मोवाईल नं.

q
१। ग्रिड सोलार तथा ईनर्जि ईफिसियन्सी आयोजना त्रिशुली लगायत देशभरका विभिन्न क्षेत्रहरु श्री अच्युत arg घिमिरे निर्देशक ९८५१०२४०२१
(संयोजक)
(क)। Development of 25 MW Grid Solar त्रिशुली श्री विकास बहादुर उप प्रवन्धक ९८४१२९१२४२
System Component रघुवंशी
Design, Supply, Delivery, Installation, देशका विभिन्न क्षेत्रहरु श्री संगिता कार्की सहायक प्रवन्धक। ९८४१७४९३४९
Testing, Commissioning of 33/11 kV S/S पौड्याल
& 33 kV Lines-Package-9
Design, Supply, Delivery, Installation, देशका विभिन्न क्षेत्रहरु श्री गणेश शाह सहायक प्रवन्धक। ९८५१०५३३२६
Testing, Commissioning of 33/11 kV S/S
& 33 kV Lines-Package-8
Design, Supply, Delivery, Installation, देशका विभिन्न क्षेत्रहरु श्री सन्दीप श्रेष्ठ प्रवन्धक ९८११००२३००
Testing, Commissioning of Distribution
System-Package-11
Design, Supply, Delivery, Installation, देशका विभिन्न क्षेत्रहरु श्री प्रकाश राउत स. प्रवन्धक ९८२११६११०२
Testing, Commissioning of Distribution
System-Package-2,3,10
श्री दामोदर पराजुली सहायक प्रवन्धक। ९८४११५१९१८
सोलुखुम्ब् ओखलढुंगा २३ के.भी. ग्रा.वि. तथा सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा
सवस्टेशन आयोजना

३। (क) वितरण प्रणाली स्तरोन्नती तथा विस्तार देशका विभिन्न क्षेत्रहरु श्री विजयसेन खड्का सहायक प्रवन्धक। ९८४१५९२६९८
आयोजना (713)
(ख) वितरण प्रणाली स्तरोन्नती तथा विस्तार देशका विभिन्न क्षेत्रहरु श्री केशव श्रेष्ठ सहायक प्रवन्धक। ९८४१३८७९२७
आयोजना (1133)

वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना कैलाली, कंचनपुर, भैरहवा, बीरगंज, जगकपुर, भरतपुर,
हेटौडा, वर्दीया, दाङ लगायतका विभिन्नअन्य ईन्जिनियर ९८४५११४५३३४८
जिल्लाहरुको ३३ के.भि. लाईनहरु

Page 35 of 115

३३/११ के.भि. सवस्टेशन सुदृढीकरण आयोजना घोराही, भैरहवा, कावासोती, कलैया, गौर, विरगंज,
राजविराज, जगकपुर, मिर्चैया, धरान, इर्नवा, दमक
लगायतका विभिन्न सवस्टेशनहरु

३३/११ के.भि. लाइन विस्तार तथा सुदृढीकरण देशका विभिन्न क्षेत्रहरु
आयोजना श्री सन्दीप श्रेष्ठ प्रवन्धक ९८४५१००२३००

८। सिस्टम रिलाएविलिटि एण्ड 33/99 के.भी. देशका विभिन्न क्षेत्रहरु श्री मनोज BAR साह प्रवन्धक ९८६९०१४७९९६९
आयोजना
९। GIS Smart Grid आयोजना वि.ग्रा.से.नि. अन्तर्गतका सम्पूर्ण वि.के.हरु ९८४१२७४५९१०

चौतारा,सिन्धुपाल्चोक ३३ के.भि.प्रसारण लाईन तथा। लामोसांघु, चौतारा, सिन्धुपाल्चोक
सवस्टेशनआ.
मादनकुमारी मकैँवारी सिंगटी प्र.ला. तथा स.स. AHS, Ae, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक
आयोजना।
र् sas Sata aa —- श्री नन्द किशोर मण्डल सहायक प्रवन्धक ९८०४१४१३९६२२
१२। ट्रान्सफरमर ल्याव निर्माण आयोजना विराटनगर, बुटवल, नेपालगंज
खोटाङ-भोजप्र-उदयपुर-संखुवासभा 33 के. भी. खोटाङ, भोजपुर, उदयपुर, संखुवासभा
प्रशारण लाइन तथा सवस्टेशन निर्माण आयोजना

मातातिर्थ-मार्ख ३३ के.भि. प्र.ला. आयोजना मातातिर्थ, फाखेल, चखेल, सिस्नेरी हुदै माल्टा सम्म
३४ कि.मि. ३३ के.भि. प्र.ला. निर्माण

मातातिर्थ-माल्टा ३३ SL. प्र.ला. आयोजना। मातातिर्थ, चन्द्रगिरी, थानकोट हुदै नौविसे सम्म १५
उद्योग मन्त्रालय) कि.मि. २३ के.भि. प्र.ला. निर्माण
श्री खिलनाथ अर्याल ईन्जिनियर ९८५२०६३२५४
काभ्रे-मकवानपुर-रामेछाप-सिन्धुली ग्रामीण काभ्रे-मकवानपुर-रामेछाप-सिन्धुली
विद्युतीकरण आयोजना

खोकना निजगढ ३३/११ के.भि. स.स. आयोजना खोकना, निजगढ

रसुवा नुवाकोट वि.प्र. पुर्ननिर्माण सुधार आयोजना। रसुवा, नुवाकोट श्री प्रकाश राउत सहायक प्रवन्धक। ९८४१११४१०२
(KFW)
खोटाङ-उदयपुर ११/०.४ के.भी. ग्रा.वि. आयोजना। खोटाङ, उदयपुर श्री सुरज भण्डारी सहायक प्रवन्धक। ९८४७३८९१३२

Page 36 of 115

२०। नवलपुर गामीण विद्युतीकरण तथा gars (मुस्ताङ्ग। नवलपुर, मुस्ताङ्ग श्री विमल राज राउत ईन्जिनियर ९८५११९८३४३
२३ के.भी. प्रशारण लाइन तथा सवस्टेशन निर्माण
आयोजना

२१।ताप्लेजुङ्ग-पाँचथर-इलाम-झापा गामीण
विद्युतीकरण तथा सवस्टेशन निमाण आयोजना

२२। भोजपुर-संखुवासभा ११/०.४ के.भी. ग्रामिण भोजप्र र संखुवासभा जिल्ला श्री प्रवीण ढकाल ईन्जिनियर ९८४१२२६८११
विदयुतिकरण आयोजना

२ दार्चुला-डोल्पा गामीण विद्युतीकरण आयोजना दार्चुला र डोल्पा जिल्ला श्री अनिल अधिकारी ईन्जिनियर ९८४११५ २००५
(Package-16-17)

ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर, इलाम, झापा श्री गणेश शाह सहायक प्रवन्धक ९८५४५१०४५३३२६९

Page 37 of 115

अनुसूची -१
विदुत महशुल दर

१. ग्राहस्थ वर्ग:

१.१ सिंगल फेज तल्लो भोल्टेज (२३० भोल्ट)
१५ एम्पियर ३० एम्पियर ६० एम्पियर

मसिक। इनर्जी शुल्क। मसिक
(रु प्रति। न्युनतम
शुल्क। कि.वा. घण्टा

कि.वा.घण्टा
(मासिक)

of ०।
नर

नोट : ५ एम्पियरका ग्राहकको हकमा यदि मासिक २० किलोवाट-घण्टा युनिटभन्दा बढी खपत गरेमा १ देखि २० किलोवाट-घण्टा: युनिटसम्मको इनर्जी
शुल्क रु ३०० प्रति युनिटका दरले लाग्ने छ।

१.२ श्री फेज तल्लो भोल्टेज (४०० भोल्ट)

१० के.भि.ए. सम्म १० के.भि.ए. भन्दा माथि
इनर्जी शुल्क इनर्जी शुल्क
(रु प्रति कि.वा. घण्टा :युनिट) (रु प्रति कि.वा. घण्टा :युनिट)
आषाढदेखि मंसिरदेखि आषाढदेखि मंसिरदेखि
कार्तिकसम्म। जेष्ठसम्म कार्तिकसम्म जेष्ठसम्म

मसिक
न्युनतम
शुल्क (रु)

कि.वा.घण्टा
(मासिक)

१.३ श्री फेज मझौला भोल्टेज (33/99 के. भी.)

कि.वा.घण्टा इनर्जी शुल्क
a (रु प्रति कि.वा. घण्टा:-युनिट)

को मंसिरदेखि जेठसम्म

Page 38 of 115

मसिक न्युनतम
शुल्क (रु)

तल्लो भोल्टेज (२३० भोल्ट) सिंगल फेज, ५ एम्पियरको बिलिङ्ग गर्ने तरिका

क्र.स। कि.वा.घण्टा। न्युनतम। इनर्जी
(मासिक) मासिक शुल्क
शुल्क (रु)। (रु प्रति बिलिङ्ग गर्ने तरिका
कि.वा.
घण्टा)

२० युनिट सम्म न्यूनतम शूल्क रु.३० लाग्ने र इनर्जी शुल्क वापतको
महशुल नलाग्ने। (उदाहरण: ५ युनिट : रु ३०4५)(० = जम्मा रु ३०)

न्यूनतम शूल्क रु. ५० लाग्ने र१ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ३ र
२१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६1५० का दरले महशुल लाग्ने।
(उदाहरण: २५ युनिट : रु YLOFROXSF+YXENMO = जम्मा रु. १४२१०)

न्यूनतम शूल्क रु. २० लाग्ने र १ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ३ र
२१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६1५० र २१ युनिटदेखि ५०
Lo ५० 510०।युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ८1०० का दरले महशुल लाग्ने।

(उदाहरण: २५ युनिट : रु YORROXS+YOXEMOFYXS = जम्मा
रु. २१५।००)

न्यूनतम शूल्क रु.७५ लाग्ने र१ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ३र २१
युनिटदेखि 30 युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६1५० र ३१ युनिटदेखि ५०
छ ५१ देखि ७7 yo युनिटसम्म प्रति युनिट रु द र ५१ युनिटदेखि १०० युनिटसम्म प्रति युनिट
१०० छ रु. ९1५० का दरले महशुल लाग्ने।
(उदाहरण: ५५ युनिट : रु ७५-4-२०)७(३4१०)५(६.५०-१२०)%(८-4५)%(९।५० =
जम्मा रु. ४०७५०)

रु.९५० का दरले महशुल लाग्ने।
(उदाहरण: १०५ युनिट : रु YOOHROXI+YOXEWOFVOXS + (HOH)
2९५० = जम्मा रु.९०७५०)

न्यूनतम शूल्क रु. १५० लाग्ने र १ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ३ र

२१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट Bayo र ३१ युनिटदेखि ५०

युनिटसम्म प्रति युनिट रु. द र ५१ युनिटदेखि १५० प्रति युनिट रु.९।५० र
240 माथि। १४० ११०० ११ देखि २१० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. १० र २५१ देखि ४००

युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ११ का दरले महशुल लाग्ने।

(उदाहरण: २५५ युनिट : रु LOFROXSH+YOXEWOFROXS + (५०-%१५०)

X {YO ५५११।०० = जम्मा रु २३९०।००)

Page 39 of 115

न्यूनतम शूल्क रु. १०० लाग्ने र 4 देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ३र
२१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६1५० र ३१ युनिटदेखि ५०
१०१ देखि युनिटसम्म प्रति युनिट Oo र ५१ युनिटदेखि २५० युनिटसम्म प्रति युनिट
१४० IYO

तल्लो भोल्टेज (२३० भोल्ट) सिंगल फेज, १५ एम्पियरको बिलिङ्ग गर्ने तरिका

क्र.स [कि.वा.घण्टा न्युनतम। इनर्जी
(मासिक) मासिक शुल्क

शुल्क (रु)। (रु प्रति बिलिङ्ग गर्ने तरिका
घण्टा)
२० युनिट सम्म न्यूनतम शूल्क रु.५० लाग्ने र इनर्जी शुल्क प्रति युनिट
० देखि २० ० ४।०० [रु ४०० का दरले महशुल लाग्ने। (उदाहरण: ५ युनिट : रु YORYXY
= जम्मा रु.७०1००)
न्यूनतम शूल्क रु. ७५ लाग्ने र १ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ४
र २१ युनिटदेखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६1५० का दरले महशुल
२१ देखि ३० ६५० लग्ने। > > >
(उदाहरण: २५ युनिट : रु QY*AROXY+YXEMO = जम्मा रु १७५०)

G

८ as
Fo Fo

(उदाहरण: ३५ युनिट : रु GUHROXY+IOXEMOFYXS = जम्मा

२१ देखि ५०
रु. २६०।००)
न्यूनतम शूल्क रु. १०० लाग्ने र १ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट
रु४।०० र २१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६1५० र ३१

देखि युनिटदेखि Yo युनिटसम्म प्रति युनिट रु. द र ४५१ युनिटदेखि १००

को देखि HOO। 1९0 SKO युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ९१० का दरले महशुल लाग्ने।
(उदाहरण: YX युनिट : रु YOOFROKXS +YOXEIMOFVOXS FUXAYO
= जम्मा रु ४५२५०)
न्यूनतम शूल्क रु. १२४५ लाग्ने र१ देखि Yo युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ४
र २१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६1५० र ३१ युनिटदेखि
५० युनिटसम्म प्रति युनिट Bo र ५१ युनिटदेखि २५० युनिटसम्म प्रति

१०१ देखि २५० ९५० युनिट रु. ९५० का दरले महशुल लाग्ने।

(उदाहरण: १०५ युनिट : रु FRAFROXW+YOXEWOFROXS +
यसै तरिकाले ३० र ६० एम्पियरका सिंगल फैजको बिलिङ्ग गर्ने।

न्यूनतम शूल्क रु. ७५ लाग्ने र १ देखि YO युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ४
र २१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६1५० र ३१ युनिटदेखि
510०। ५० युनिटसम्म प्रति युनिट रु.दा०० का दरले महशुल लाग्ने।

५०१क४५)%(९।५० = जम्मा रु. ९५ २५०)

न्यूनतम शूल्क रु. १७५ लाग्ने र १ देखि २० युनिटसम्म घ्रति युनिट रु. ४

र २१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६1५० र ३१ युनिटदेखि

५० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. द र ५१ युनिटदेखि १५० प्रति युनिट रु.
११००। ९१५० र १५१ देखि २५० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. qo र २५१ देखि

४०० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ११ का दरले महशुल लाग्ने।
(उदाहरण: २५५ युनिट : रु १७५4 २०)७(४--१०५(६।५०-%२०%(८ + (YO
१५०)७१९।२१०% २५2०९११।०० = जम्मा रु. २४३५।००)

ले
A)
a _

Page 40 of 115

2. अन्य उपभोक्ता
२.१ तल्लो भोल्टेज स्तर (२३०/४०० भोल्ट)

क्रस उपभोक्ता वर्ग डिमाण्ड शुल्क (रु. प्रति ईनर्जी शुल्क (रु. प्रति
के.भि.ए. प्रति महिना) कि.वा.घण्टा: युनिट)
ee

«। सिंचाई 7.
480100

os

a re

—
re

os बृढठ०ठ
माखो
हे

हे

हे

का। २
क. सार्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग २००।०० YY
स्टेशन समेत)
छ
खासा
छ
छ

२.२ माथिल्लो भोल्टेज स्तर

डिमाण्ड शुल्क (रु. प्रति। ईनर्जी शुल्क (रु. प्रति

wa उपभोक्ता वर्ग के.भि.ए. प्रति महिना)। कि.वा.घण्टा: युनिट)

का
औद्योगिक (१३२ केभी)
का

कमा
a
—_
ee

Page 41 of 115

क. सार्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग स्टेशन २३०।००
समेत)
a

मझौला भोल्टेज (११ के.भि.) डिमाण्ड शुल्क (रु. प्रति। ईनर्जी शुल्क (रु. प्रति
के.भि.ए. प्रति महिना) कि.वा.घण्टा-यनिट)

छ
पा।।
पा
क. सार्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग स्टेशन ५।६०
मेत)। २४५५।००
मनोरञ्जन व्यवसाय

Page 42 of 115

३. टाइम अफ डे (टि.ओ.डी) महशुल दर
३.१. वैशाख देखि मंसिरसम्मको विद्युत महशुल दर

pail इनर्जी शुल्क (रु. प्रति कि.वा.घण्टा:युनिट)
(रु. प्रति पिक समय अफ पिक समय अन्य समय
.. उपभोक्ता वर्ग
a के.भि.ए. (साँझ yoo बजे। (राति ११:००। (बिहान ५:०० बजे
प्रति देखि राति ११:००। बजे देखि बिहान। देखि साँझ ५:००

महिना) बजेसम्म) ५:०० बजेसम्म) बजे सम्म)

माथिल्लो भोल्टेज
औद्योगिक (१३२ के.भी)
औद्योगिक (६६ के.भी)

_
काका

a।
छै
सावजनिक यातायात २३०।०० ७०० 3190 41:45

=
७ 5०००
ला

(११ के.भि.)

औद्योगिक
२
पा।।
छै

क. सार्वजनिक यातायात 30/00 ७१५ ४।२० ५।९०
Tats स्टेशन समेत

७
छ
९
ई. [तल्लो भोल्टेज(२३०/४००।।P

Page 43 of 115

भोल्ट)
]

क) सार्वजनिक यातायात। २००।०० ७२५ ४।३० 41: 6
चार्जिङ्ग स्टेशन समेत)।
३.२. पौषदेखि चैत्र महिना सम्मको विचुत महशुल दर

इनर्जी शुल्क (रु. प्रति कि.वा.घण्टा-युनिट)

डिमान्ड शुल्क पिक समय अन्य समय
कस। कता नर (र. प्रति BARE प्रति। (साँक ४:०० बजे। (राति ११:०० बजे देखि
देखि राति ११:०० भोलिपल्ट साँक ५:००
बजेसम्म) बजेसम्म)
माथिल्लो भोल्टेज ee ee
औच्योगिक (१३२ केभी.
मभतैला भोल्टेज (३३ के.भि.) ee ee
औद्योगिक
ee ee।।
ee ee
स्टेशन समेत)। ९1३१
ee ee
व्यापारिक
0
ee ee।।
ee ee
- क) सार्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग ७१५ ५।६०
स्टेशन समेत)। ख) अन्य यातायात

Page 44 of 115

धार्मिक तथा आध्यात्मिक स्थल 220100

a
(230/¥00 भोल्ट)।

क) सार्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग २००।०० RY ५७५
स्टेशन समेत)। ख) अन्य यातायात

३.३. डिमाण्ड शुल्क नलाग्ने टाइम अफ डे (टि. ओ.डी) यातायात उपभोक्ताको (Automatic Swap Card) विद्युत
महशुल दर

१. सार्वजनिक यातायात Ais स्टेशन समेत)

वैशाख देखि मंसिरसम्मको विद्युत महशुल दर

पिक समय अफ पिक समय अन्य समय
(साँझ ४५:०० बजे देखि। (राति ११:०० बजे देखि। (बिहान ५:०० बजे देखि

राति ११:०० बजेसम्म) बिहान ५:०० बजेसम्म) साँझ ५:०० बजे सम्म)

११ के.भी.

तल्लो भोल्टेज ८७० ५।०५ RISO
(230/800 भोल्ट)

पौष देखि चैत्रसम्मको frat महशुल दर

पिक समय अन्य समय
(साँझ ५:०० बजे देखि (राति ११:०० बजे देखि भोलिपल्ट

राति ११:०० बजेसम्म) साँझ ५:०० बजेसम्म)

तल्लो भोल्टेज (२३०/४०० भोल्ट।

Page 45 of 115

२) अन्य यातायात

वैशाख देखि मंसिरसम्मको विद्युत महशुल दर

इनर्जी शुल्क (रु. प्रति प्रति किलोवाट-घण्टा-युनिट)

पिक समय अफ पिक समय अन्य समय
(साँक २५:०० बजे देखि (राति ११:०० बजे। (बिहान ५:०० बजे
राति ११:०० बजेसम्म)। देखि बिहान ५:०० देखि साँझ ५:००
बजेसम्म) बजे सम्म)

तल्लो भोल्टेज (२३०/४०० भोल्ट)

पौष देखि चैत्र सम्म लाग्ने विद्युत महशुल दर

पिक समय अन्य समय
(साँझ ५:०० बजे देखि राति (राति ११:०० बजे देखि

११:०० बजेसम्म) भोलिपल्ट साँझ ५:०० बजेसम्म)

तल्लो भोल्टेज (२३०/४०० भोल्ट)
नोट:

१. चार्जिङ्ग स्टेशन सञ्चालकले विद्युतिय सवारी साधनलाई चार्जिङ्ग सेवा दिएबापत उपरोक्त महशुल दरमा प्रति किलोवाट-घण्टा:
युनिटमा अधिकतम २० प्रतिशतसम्म थप गरी लिन पाउने छ।

२. सार्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग स्टेशन समेत): प्रचलित कानूनबमोजिम भाडादर निर्धारण हुने सार्वजनिक यातायातको रुपमा
ट्लिबस र सार्वजनिक सवारी साधनमा प्रयोग हुने इलेक्ट्रिक बस / मिनिबस, सफा टेम्पो एवम् अन्य सवारी साधनको ब्याटी
चार्ज गर्न विद्युत शक्ति प्रयोग गर्ने चार्जिङ्ग स्टेशनका उपभोक्ताहरु।

३. अन्य यातायात : प्रचलित कानूनबमोजिम भाडादर निर्धारण हुने सार्वजनिक यातायातका साधन जस्तै : केबलकार, रोपवे,
मेट्रो आदि र अन्य विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनका लागि विद्युत शक्ति प्रयोग गर्ने उपभोक्ताहरु।

Page 46 of 115

४. सामुदायिक थोक उपभोक्ता :

क्र.सं उपभोक्ता वर्ग मसिक न्युनतम शुल्क () इनर्जी शुल्क (रु. प्रति
किलोवाट-घण्टा:युनिट)

Ale भोल्टज (११ के.भि./ ३३
के.भि.)

अ.। N X 20 युनिट सम्म (मासिक)
N X ३०

N X २० युनिट सम्म (मासिक) 0।
14 X ३२०

नोटः

१) N= सम्बन्धित सामुदायिक थोक उपभोक्ता अर्न्तगत रहेका कुल उपभोक्ता संख्या।

२) यस तालिका बमोजिमको महशुल सामुदायिक थोक उपभोक्ताले ने.वि.प्रा. लाई मासिक रुपमा बुझाउनु पर्नेछ।

अनुसुचि-२
अन्य दस्तुर तथा सेवा शुल्क

दररेट (रु.)

ग्राहकले निवेदन दिएकोमा

क) ५ एम्पियर

क) ५ एम्पियर

क
ख
T)
२.
क
ख
१)
२)
ख
)
२)
२)

) Weer Z Cc
; ग्राहक
OF] °
) थर ~ hat
) वाकसको सिल
—_—> ~ 12 XN
कार्यालयले फेला पारेमा
)
सि.टि. /पि.टि.

Page 47 of 115

१५ एम्पियर

३० एम्पियर
१० एम्पियर

ङ) थ्वि फैज

४.२ अन्य ग्राहक

क) १० BLU, सम्मको

ख) १० के.भि.ए. भन्दा माथि
ग) टिओडि मिटर

५. पोल जडान गर्न परेमा:

क) सिंगल फेज प्रति पोलको
ख) (WAM प्रति पोलको

६. मिटरको क्षमता थपघट Wal:
१.१ सिंगल फेज:
0
२००
0
400
७. विद्युत सप्लाई र पुन: (सिंगल फेज/थ्रि फेज)
KO
400
voo
१०००
400
१०००

३. खरिद बिक्री भै घरजग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण हुने अवस्थामा पत्रपत्रिकामा १५००
सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी नामसारीको कारबाही गर्न पर्दाको अवस्थामा

२०००
400
1000
२०००
५००
११००
400
1000

T

—

ao
oO

—

९?
©

Page 48 of 115

YY. प्रशारण निर्देशनालय:

५.५.१.प्रशारण निर्देशनालयको कार्य विवरण :

नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा निजि क्षेत्रबाट उत्पादित तथा अन्य मुलुकबाट आयातित विद्युत शक्तिलाई
गुणस्तरीय तथा भरपर्दो रुपमा नेपाल राज्य भर प्रशारण गर्नको लागि आफ् अन्तर्गतका बिभिन्न
निकायहरुलाई परिचालन गर्ने। हाल ६६९ के.भी.देखि ४०० के.भी.सम्मका प्रशारण लाईन तथा
सवस्टेशनको योजना विकास सञ्चालन तथा सम्भार गर्ने जिम्मेवारी यस निर्देशनालयले वहन गर्दछ।

यस निर्देशनालय अन्तर्गत निर्माण गरिने प्रशारण लाईन तभा सवस्टेशन आयोजनाहरु निर्माणको लागि
विस्तृत संभाव्यता अध्ययन तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरि सो पश्चात आयोजनाहरु निर्माण
आरम्भ गर्नबोलपत्र आह्वान गरी ठेक्का सम्झौता, निर्माणाधिन आयोजनाहरुलाई समयमै सम्पन्नगर्न
स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गरि आवश्यक निर्देशन दिने, बजेट निकासादिने तथा बजेट अपुग भएमा
थप बजेट ब्यवस्थापनको लागि प्रकृया अगाडि बढाउने लगायतका अन्यकार्यहरुमा सहजीकरण गर्ने।

यस निर्देशनालय अन्तर्गतका देहायका विभाग र विभागस्तरका कार्यालयहरु रहेका छन्।

ग्रिड सञ्चालन विभाग:- बिभिन्न स्तरका ग्रिड संरचनाको सञ्चालन तथा सम्हार गर्ने।

न प्रणाली सञ्चालन विभाग:- विद्युत प्रणालीलाई दक्षतापूर्वक सञ्चालन गर्न अनुगमन, सुपरीवेक्षण तथा

नियन्त्रण गर्ने।

न बृहत प्रशारण लाईन आयोजनाहरु YOO के.भी..- २२० के.भी.भन्दा माथि ४०० के.भी.सम्मका नयाँ

प्रशारण लाईन तथा सवस्टेशनको योजना निर्माण सुपरीवेक्षण तथा हस्तान्तरण गर्ने।

* बृहत प्रशारण लाईन आयोजनाहरु २२० के.भी.:- १३२ के.भी. भन्दा माथि २२० के.भी.सम्मका नयाँ

प्रशारण लाईन तथा सवस्टेशनको योजना निर्माण सुपरीवेक्षण तथा हस्तान्तरण गर्ने।

* ग्रिड विकास विभाग: ६६९ के.भी.देखि १३२ के.भी.सम्मका नयाँ प्रशारण लाईन तथा सवस्टेशनको

योजना निर्माण सुपरीवेक्षण तथा हस्तान्तरण गर्ने।
विद्युत प्रशारणको लागि आवश्यकता अनुसार ६६ के.भी.देखि ४०० के.भी.सम्मका विभिन्न प्रशारण लाइन
तथा सवस्टेसन आयोजनाहरु निर्माण विस्तार एवं स्तरोन्नतीको कार्यहरु गर्ने।
प्राविधिक अध्ययनको आधारमा Congestion भएका प्रशारण लाईनहरु तथा Over load हुने सवस्टेशन
हरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने।

Page 49 of 115

५.५.२ प्रशारण निर्देशनालयको संगठनात्मक संरचना

CORPORATE STRUCTURE
OF
TRANSMISION DIRECTORATE

Joint Director

Deputy Managing Director c ect
Transmission Directorate Account Division।
_ Level-10(A)

_ उठाएँ Director ही
Administration Division ला
! Level-12 (1)

Level-10 (A) ?।। ~
: _ _ [ "Information & क
a —।। Monitoring Section
५ Level-9 (1) न

Director Sof \ : Director ५ " _ पहला ५ Director। Ne ला ', é ~ Director
Grid Operation।। System Operation Major Transmission।। Major Transmission Tranemission & Trade।। Grid Development
_ Level-14 0) / ५ Level-11(T)। Line Project 400 kv। Line Project 220 kV।। Department Level-11(T
दि ~ Kathmandu Grid + Hetauda Grid TL&SS aH]
__ Division Level-10 (1) Division Level-10 0)।। Division Level-10 (T) }
छ ——। Load Dispatch Centre। 5 डक & गि ' /1ा8013115500 &। Transmission & ना ission &

Division Level-10 (T)

i Dhalkebar Grid

~ Attariya Grid
Section Level-9 (1)

Section Level-9 (T)। Pokhara Grid
Section Level-9 (T)।

N

Page 50 of 115

५.५.३ प्रशारण निर्देशनालय र अन्तर्गतका कार्यालय, आयोजना प्रमुखहरुको नाम तथा सम्पर्क नम्बर:

आयोजनाको नाम

उपकार्यकारी श्री STAT कमार २ २ ..
क प्रशारण निर्देशनालय। ९८॥४५१२१३९८२। transmission@nea.org.n
ers श्री श्रीराम राज,,
शक पाण्डै ग्रिड सञ्चालन विभाग। ९८४००४०२१३। gridoperation@nea.org.np
निर्देशक श्री दुर्गानन्द बडियैत। ग्रिड विकास विभाग। ९८४१२२८२२२। griddev@nea.org.np

निर्देशक श्री स्रेश बहादुर। प्रणाली संचालन विभाग। ९८४१००९३७३। Idc@nea.org.np
भट्टराई
नेपाल भारत विद्युत। ९८५११२०९३९। niettp400kv@nea.org.np
प्रसारण तथा व्यापार
निर्देशक श्री श्याम BAR आयोजना
आयोजना प्रमुख यादव खिम्ती-ढल्केवर २२०। ९८४१००९०९९। khimti220kv@nea.org.np
के.भी. प्रसारण लाईन
आयोजना

निर्देशक श्री टेकनाथ तिवारी। बृहत प्रशारण लाईन grid400@nea.org.np
आयोजनाहरु ४००

बृहत प्रशारण लाईन grid220@nea.org.np
आयोजनाहरु २२०
के.भी.
प्रमुख श्री थक बहादुर थापा ९८४१२२४९३९। t3b220kv@nea.org.np

के.भी. स/स आयोजना

काठमाडौं उपत्यका
प्रशारण प्रणाली विस्तार

आयोजना

घोष के.भी. प्र.ला.आ.

कृशाहा-कटेया १३२ kk132kv@nea.org.np
के.भी.प्र.ल.आ.,
रक्सौल-परवानीपुर १३२
९ प्रवन्धक श्री लक्ष्मी नारायण के.भी. OAT, ९८५५०५७६५९
मूखिया प्रसौनी वीरगञ्ज १३२
के.भी.भूमिगत
वि.प्र.ला. आ.

क्र.सं. पद कर्मचारीको नाम कार्यालय / सम्पर्क नं. sat

द्
NS)
es

Page 51 of 115

१०

—O
—O

—O
AS

me)
रि

—_ —O —O pare) ae) pe)
S। ८० an a ०८ AU

२०

प्रवन्धक

प्रवन्धक

प्रवन्धक

प्रवन्धक

प्रबन्धक

उपन-प्रवन्धक

उपन-्प्रवन्धक

उप प्रवन्धक

उपन-्प्रवन्धक

उपन-्प्रवन्धक

उप- प्रवन्धक

श्री हरि प्रसाद पाण्डे

श्री सुरज गौतम

बुटवल(गोरुसिंङ्गे-
लुम्विनी १३२ के.भी.
प्रसारण लाईन
आयोजना,
बर्दघाट सर्दी १३२
A. प्रसारण लाईन
आयोजना,
मैनहिया सम्पत्तिया
१३२ कें.भी. प्रसारण
लाईन आयोजना

९८२७०६३२७२

butwallumbini132kv@nea.or
g-np

bs132kv@nea.or.np

ms132kv@nea.or.np

बुटवल ग्रिड महाशाखा,। ९4८५७०२१४ २८। butwalgrid@nea.org.np
वुटवल

श्री अशोक पण्डित। हेटौँडा ग्रिड महाशाखा। ९०१४१०६७९६१। rp132kv@nea.org.np

श्री दीपक धिताल काठमाडौं ग्रिड ९८४१४५१६१५४२। kathmandugrid@nea.org.np
महाशाखा
श्री सतिस चन्द्र साह। का.उ.प्र.प्र. विस्तारआ.। ९८४१२७३५०४
(प्याकेज ए)
गापाल

का.उ.प्र.प.वि. आयोजना
प्याकेज एफ

श्री दिपा श्रेष्ठ
श्री सन्तोष कमार
साह

श्री शुक्रराज
देवकोटा

श्री दिपक गौतम

हेटौडा-भरतपुर-वर्दघाट
२२० के.भी.प्र.ला. आ.

हेटौडा-ढल्केवर-इनरुवा
४०० के.भी.
सबस्टेशन विस्तार
आयोजना
कोशी कोरिडोर २२०
के.भी. FAT. आयोजना

स/स आयोजना
लमही-घोराही १२२
के.भी. स/स विस्तार
आयोजना

भुमही हकोई १३२

के.भी. प्रसारण लाईन
आयोजना

९८४१७९७०७१८१
९८६९९९८४४८

९८२११३१०११
it ORES EER

प्या.डी

kb132kv@nea.org.np

hb220@nea.org.np

hdi400kvep@nea.org.np

koshi220kv@nea.org.np

sunwal132kv@nea.org.np

Igsep132kv@nea.org.np

hakuil32kv@nea.org.np

Page 52 of 115

उपन-्प्रवन्धक

उप प्रवन्धक
२३। उप प्रवन्धक

A) AS
a ~

२४। उप प्रवन्धक
<4। उप प्रवन्धक

२६ उप प्रवन्धक

२७ उप प्रवन्धक
उप प्रवन्धक

AS
जै

श्री जगदीश शर्मा
पौडेल

श्री रमेश प्रसाद

NEN
Use

श्री राजन ढुङ्गेल

श्री रोसन अग्रवाल

श्री निरञ्जन साह
asl

श्री जनार्दन प्रसाद
गौतम

श्री धुपेन्द्र कुमार झा

श्री सुनिल कुमार
महतो

लेखनाथ-दमौली २२०
के.भी. प्र.ला.आ.
दोर्दी कोरिडोर १३२
के.भी. प्रसारण लाईन
आयोजना
कालीगण्डकी-रिडी
१३२ के.भी. प्रसारण
लाईन आयोजना
सिंगटी-लामोसाँघ् १३२
के.भी. प्र.ला.
आयोजना

बलेफी कोरिडोर १३२
A, प्र.ला. आयोजना

नयाँ मोदी-लेखनाथ
१३२ के.भी. प्रसारण
लाईन आयोजना

BAT तल्लो मोदी
नयां मोदी १२२
के.भि.प्रशारण लाइन
आयोजना
रुपनी १३२ के. भी.
सबस्टेशन आयोजना

ढल्केवर लोहारपट्टी १२२
के.भी. प्र.ला. आयोजना

AAT १३२/ ३३
के.भी. स/स आयोजना

सोलु कोरिडोर १३२
के.भी. प्रसारण लाईन
आयोजना
चन्द्रपुर सुकदेवचौर
१३२ के.भी. प्रसारण
लाईन आयोजना
थानकोट-चापागाँउ-
भक्तपुर १३२ के.भी.
प्रसारण लाईन
आयोजना

९८२९०२१ ४७८

९८२११२०१७६
९८२१२०२३०९

९८४९ VES OR
९८४१४१८००४५

९८४१४२३९०२
९८२१११२०४९

९८२११२६३१९

1d220kv@nea.org.np

dordil32kv@nea.org.np

kgard132@nea.org.np

singatil 32kv@nea.org.np

balefil32kv@nea.org.np

modil32kv@nea.org.np

rupanil32kv@nea.org.np

loharpatti132kv@nea.org.np

nawalpur132kv@nea.org.np

solul32kv@nea.org.np

cs132kvtlp@nea.org.np

tcb132kv@nea.org.np

Page 53 of 115

रुपनी बोदेबर्साईन १३२ rb132kV@nea.org.np
के.भी. प्रसारण लाईन
आयोजना
लहान सुखीपुर १३२
के.भी. प्रसारण लाईन
आयोजना

Is132kV@nea.org.np

अमरपुर-ढुङ्गेसाँघ् १३२ ad132kv@nea.org.np
के.भी. प्रसारण लाईन
आयोजना
गोदक न्यू अनारमनी godak.anarmani132kv@
१३२ के.भि. nea.org.np
२९। उप प्रवन्धक। oft अनुप गौतम प्र.ला. आयोजना ९८४१२३१४१२
रामेछाप-गर्जर्याङ्ग-खिम्ती
१३२ के.भी. प्रसारण
लाईन आयोजना
गोदक स्वयाक १३२ godak.soyak132kv@nea.org.
:

तम्लङ्गटार-सितलपाटी ts220kv@nea.org.np
20। उप प्रवन्धक। श्री राघवेन्द्र कुमार। २२० के.भी.प्र.ला.आ.। ९5४९७८०३२४
AT धरान RRO / 33
कें.भि.स/ सआयोजना
दमक Head ast
उप घरवन्धक श्री प्रनिल पराजुली दुहवी १३२ <5 984 809%। pokharagrid@nea.org.np
के.भी.प्र.ला.आ.

लालबन्दी सलिमपु/
२३ उपप्रवन्धक श्री परमाधिर सेन कूसाहा विराटनगर। ९८४११९११८८
१३२ के.भी.प्र.ला.आ.

पथलैया हरनिया १३२ ph132kv@nea.org.np
के.भी. प्रसारण लाईन
३४ सहायक श्री विष्णु प्रसाद ओजना ९८२१३२०८ २७
त्रवन्धक देवकोटा धौबादी फलामखानी। "5 %1855585। gimetlp@nea.org.np

विद्युत प्रसारण लाईन
आयोजना
सहायक श्री मनोज प्रसाद। बुर्तिबाङ-पौदी अमराई-। 4८४११०३६२१। gacl32kv@nea.org.np
प्रवन्धक चौधरी तम्घास-सन्धिखर्क-
गोरुसिङ्गै १३२ के.भी.

प्रसारण लाईन

Page 54 of 115

आयोजना

कोहलपुर सुर्खेत दैलेख sdkj132kv@nea.org.np
३७ श्री रवि कुमार १३२ के.भी. प्रशारण। ९4८४१३७८९०९
चौधरी लाईन आयोजना

aad १२२ के.भि.
सवस्टेशन आयोजना
सहायक श्री रेवत कमार २ ._..
टा ~ अत्तरिया ग्रिड शाखा ट४८७२४३७७। attariagrid(@nea.org.n
रे प्रवन्धक चौधरी खा। grid@ डी?

बफिकोट खुंग्री १३२ gkm132kv@nea.org.np
३९ सहायक श्री बलभद्र अधिकारी
प्रवन्धक
के.भि.प्र.ला. आयोजना

के.भी.प्रसारण लाईन
रातमाटे -रसुवागढी-
vO सहायक श्री कोमल नाथ केरुङ्ग ४०० के.भी.
प्रवन्धक आत्रैय प्रसारण लाईन
आयोजना

951 २९०७९ RS bheri400kv@nea.org.np

gkm132kv@nea.org.np

rrk400kv@nea.org.np

आयोजना

घोराही माडीचौर १३२

पे -
~—

९८०४१३९०१९३

आयोजना,
गल्छी रातमाटे २२० t3br220kv@nea.org.np
के.भी प्रला.आ. t3br220kv@gmail.com
का.उ.प्र.प्र.विस्तार AT. (
४१ सहायक श्री रुपेश कुमार शाह प्याकेज-बी) ९८००१०८६२६७
rene ढल्केवर-बालगंगा १३२ balgangal32kv@nea.org.np
के.भी. प्रसारण लाईन balgangal32kv@gmail.com
आयोजना

भेरी कोरिडोर ४००
सहायक श्री ATT AS अरुण-इनरुवा-तिङ्गला-
प्रवन्धक मिर्चैया

Yoo के. भी.प्रशारण

लाईन आयोजना

के.भी.प्रसारण लाईन
चमेलिया-स्याउले-
अत्तरिया १३२
४३ सहायक श्री अनिल कुमार। के.भी.प्रसारण लाईन
प्रवन्धक अधिकारी आयोजना
स्याउले साँफेबगर १३२
कें.भीप्र.ला.आ.

A)

९८४१२१२००२। bhupesh.nea@gmail.com.

csal32kv@nea.org.np

९८२१११ २००४

Page 55 of 115

पोखरा विरौटा
१३२/११ केभी.
¥Y सहायक श्री कैलाश पन्थ प्र.ला.आ. Sa ४१७५००८९
प्रवन्धक
का.उ.प्र.प्र.विस्तार आ.
(प्याकेज-सी)

wY सहायक लालवन्दी-सलिमपुर
प्रवन्धक श्री राजमणी बजगाई। १३२ के.भि प्रसारण ९८६००३८३८२। 1s132kv@nea.org.np
लाईन आयोजना
४९ ईञ्जिनियय श्री सुभारम्भ विक्रम। चिलिमे-त्रिशुली २२०। ९८४५८०३६६६६९। ch220kv@nea.org.np
शाह के.भी. FATT.

भक्तपुर-वानेश्वर-पाटन। 4८ ४१७८०१२४। bbp66kv@nea.org.np
६६ के.भी. प्र.ला.
क्षमता अ.आ.
सुनकोशी १३२
४७ ताम्राकार न्यू खिम्ती लामोसाँघु
काठमाडौं प्र.ला.क्षमता
अभिबद्धि आयोजना
लि

ईञ्जिनियर हँ छ पाल्पा २२० के. भी. २ .
rf > अर्जन महर्जन . . ४९१०२०६७। palpa220k 1.
ईञ्जिनियर श्री अर्जुन महर्जन सवस्टेशन आयोजना। "5४%१०२०६७। palpa220kv@gmail.com

इञ्जिनियर। गारायण प्रसाद औराह १३२ के.भी.
हेटौडा-विरगंज ६६ hb66kv@nea.org.np
के.भी. क्षमता अभिवृद्धि
आयोजना
पूर्वी चितवन १३२ ec132kv@nea.org.np
के.भी. सबस्टेशन
आयोजना

इञ्जिनियर जयसबाल लम्की चौकने १३२
O Oo ~D
इन्जिनियर। शी रितेश जबसवाल केञरप्रलाआ.। SOARS सी
ईञ्जिनियर का.उ.प्र.प.विस्तार आ.
i भी नितिश पौडेत। Se [मस।
२ ईञ्जिनियर श्रेष्ठ का.उ.प्र.प्रविस्तार आ.। ९८४१००६७०४
छ AT रवि AS (प्याकेज-ई) फो

Page 56 of 115

प्रशारण निर्देशनालयदवारा आ.व.०७९/०८० को लागि संचालित प्रशारण लाईन तथा सवस्टेशन आयोजनाहरुको तेश्रो त्रैमासिक प्रगति सारंश
१३२ के.भी. तथा अन्य प्रसारण लाईन विस्तार

व.उ.शि.न. ५०१०८१०१। आयोजनाको नाम तेश्रो ब्रैमासिक प्रगति विवरण शुरुदेखि यस शुरुदेखि कैफियत
अवधिसम्मको। यस
कूल खर्च अवधि
अवधि प्रतिशत कूल)। सम्मको
लक्ष्यको लागतको प्रगति
तुलनामा तुलनामा( प्रतिशत

खर्च प्रतिशत

भारित प्रगति बजेट रु. अवधिको खर्च
प्रतिशत हजारमा रुहजारमा .

काबेली कोरिडोर १३२ के.ला प्र .भी. 300,00 आयोजना निर्माण कार्य सम्पन्न
आयोजना भईसकेको।
2 ४४.७९ २९००.००

सिंगटिलामोसाँघु- १३२ केप्रशारण .भी. १२२००.०० २३.७७ ९१.४० ८२.८७ प्रसारण लाइन तर्फ Tower

लाईन Foundation/Design, Errection, &
Single Circuit Conductor Stringing
सम्पन्न टावर १२६मध्ये १२६ .

वटा टावर १२६फाउण्डेशन तथा

Nee कार्य तथा Single circuit
charge भएको। 2" circuit conductor
stringing तार तान्ने कार्य दोलखा
जिल्लामा अन्तिम चरणमा। OPGW

Page 57 of 115

३७८. कि र तान्ने कार्यमी ता.सम्पन्न

कोहलपुर-महेन्द्रनगर १३२ के GW .भी १५०.०० आयोजना निर्माण कार्य सम्पन्न
कि २०८) .लामि(. भईसकेको।

रामेछाप -गञ्र्याङ्ग-खिम्ती १३२ १९५.६४ ७५०००.०० ११९३००.०० १५९.०७ 00,00 ८५.४३ यस आयोजना ०६६६७/ देखी शुरु भइ
के.कि ५०) A.W .भी.मि( २०७९ मा €o/single circuit charge
गरिएको, हाल second circuit stringing
कार्य भईरहेको।

रुपनि १३२ केसबस्टेशन .भी. १५०.०० ९६.५६ ९८.१८ सवस्टेशन चार्ज भई संचालनमा रहेको
आयोजना।
PLAT तल्लो मोदि मोदि १३२ के .भी. ला ला 1६६को TOR रिपोर्ट स्वीकृतिको लागि

प्रशारण लाईन DOED पेश गरिएको।

कृसाहा-कटैया १३२ केप्रसारण .भी.। ३६.१६ १५००००.००। ५८०१३.०० ३८.६८ ६०.५० ९६.६६ 2" circuit तथा LILO को निर्माण कार्य

लाईन दोस्रो सर्किट निर्माण सहित सम्पन्न भई लाईन चार्ज भएको र
सास माट्रान्सफरमर सहित ४ वटा
Line Bay चार्ज भएको छ। ROW
क्षतिपूर्तिको काम भईसकेको छ।

रक्सौल-परवानीपुर १३२ के .भी. ४५००.०० १९८३.०० २.६६ ८०.०० ९२.५१ प्रथम सर्किटको निर्माण कार्य सम्पन्न
प्रसारण लाईन दोस्रो सर्किट निर्माण भई लाईन चार्ज भएर बिधुत आयात
समेत भई रहेको छ] 2™ circuit Hr
निर्माण कार्य सम्पन्न भई Bay निर्माण
कार्य ८०% सम्पन्न भएको छर ROW
क्षतिपूर्तिको काम भईरहेको।
हेटौडा-विरगंज ६६ केभी प्रसारण . ३००.०० ८६.९३ ९४.६५ आयोजनाको सम्पूर्ण कार्य विगत आ .
~ ~ वमा सम्पन्न HVAT

Page 58 of 115

लाईन क्षमता अभिवृद्धि आयोजना

नयाँ मोदी-लेखनाथ १३२ के ला.प्र .भी.। ४३.०५ ९०५००.००। २२०५०.६० २४.३७ १०१.२८ ९५.०७ नयाँ मोदी लेखनाथ १३२ के .भी.

.कि ४५)मि!. प्रसारण लाइनको सम्पूर्ण निर्माण कार्य
सम्पन्न भई लाइन चार्ज भएको।
सवस्टेशनमा 4% retention money को
कारण खर्च बाँकी देखिएको र प्रसारण
लाईनको अन्तिम बिलको लागि
संसोधन प्रक्रियामा रहेकोले पुरा प्रगति
नदेखिएको। लाहाचोक देखि लेखनाथ
खण्डको ROW क्षतिपुर्ती मुल्यांकन तथा
वितरण गर्न बाकि रहेको। बन
विभागबाट पुरक EIA को स्वीकृति
आउन बाकि रहेकोले वन कटान कार्य
हुन नसकेको।

सोल कोरिडर १३२ के .ला प्र .भी १.०१ ४१७१६.०० २८९४४.०० ६९.३८ ७८.४४ ९६.६७ आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भई
कि ९० प्रसारण लाइन सँचालन भई रहेको।

बर्तीबाङतम्घास-अमराई-पौदी ८१.७५ १९७८५०.००। २०६६१६.६३ १०४.४३ ६९.०९ ७०.२७ AMA र सन्धिखर्क १३२.के ३३/भी
गोरुसिंगे-सन्धीखर्क १३२ केभी सबस्टेशनको निर्माण कार्य सम्पन्न
प्रशारण लाइन आयोजना भई चार्ज भइसकेको।मोतिपुरसन्धिखर्क -
खण्ड प्रसारण लाइन चार्ज भईसकेको।
८४६ सर्किट किमी. मध्ये ७५ सर्किट
कि मी तार तान्ने काम,सम्पन्न।
तम्घास, पौदीअमराई र बुर्तिबांग
१३२.के 33/9) सबस्टेशन निर्माण कार्य
भै रहेको। सन्धिखर्क बुर्तिबंग प्रसारण
लाईन खण्डमा पर्ने बन क्षेत्रको रुख
कटानमा ढिलाई भईरहेको।

१३। बुटवल (गारुशिंगे(- लुम्बीनी १३२ ३२.८४ ३००००.०० ४७४८९.०० १५८,३० ९.०० ९९.७५ कार्य सम्पन्न भएको।
के.कि २२).ला.प्र ATA.

Page 59 of 115

। कुशाहा विराटनगर १३२ के प्र .भी. १६.२३ ३७०००.०० ७७८७२,.०० २१०.४६ ४५.०५ ४६.५९ सवस्टेशन तर्फ स्टाफ क्वाटर, कन्ट्रोल

a विल्डिङ तथा गाड हाउसको निर्माण
कार्य भईरहेको,
Electrical Equipments को फाउण्डेशन
डिजाईनहरु Approve भइ फाउण्डेशन
कार्य भइ रहेको, Major Equipments Site
Deilver भैसकेको।।प्रसारण लाईन तर्फ
जग्गा मूआब्जा निर्धारण कार्य सम्पन्न
भएको।कूल ८० मध्ये ७३ वटा
फाउण्डेशन निर्माण तथा ७२ वटा टावर

जडान कार्य सम्पन्न भएको।
Conductor, Insulator and Hardware
Fittings Inspection कार्य सम्पन्न भई

Dispatch हुने क्रममा रहेको। तेश्रो
ब्रैमाशिकमा गत बर्सको पेश्की wale
गरि खर्च लेखांकन गरेकोले वित्तीय
प्रगति बढी हन गएको।
१५।वलेफि-वाहविसे १३२ के car wait.। ६२.३९ ६५५००.०० ११३००.०० १७.२५ ५७.९८ ३८.५६ साइटमा foundation निर्माणको कार्य
आयोजना भएको तर ठेकेदारबाट bill पेश

नभएकोले भुक्तानी नभएको।

१६ दोर्दी कोरीडोर १३२ केभी प्रसारण ९९.१८ ११५००.०० २०९०८.०० १८१.८१ ८८.८१ ९७.४९ ३७ थान मध्य ३७ टावर फाउण्डेशन,
३७ वटा इरेक्सन र १९४. सर्किट किमि .
न्न भएको।तार तान्ने कार्य सम्प दोर्दी

लाइन आयोजना

खोलामा आएको बाढीले प्रसारण
लाईनको चार वटा टावर क्षति भएकोले
आयोजनाको प्रसारण लाइनको केही
भाग पुन निर्माण भई तार तान्ने कार्य
सम्पन्न गरि २०७९मा प्रसारण २३/१२/

लाइन तथा सबस्टेशन चार्ज भई
संचालनमा आएको।

Page 60 of 115

७
आयोजना

ढल्केबर-लोहारपट्टी १३२ केभी .
.कि २०) प्रशारण लाईनमि( .

अमरपुर SAT १३२ के .भी.
प्रसारण लाईन अयोजना

प्रसारण लाईन अयोजना

ढल्केबर बाल गंगा १३२ के भी.
प्रसारण लाईन अयोजना

पूर्वी चितवन १३२ केशन सवस्टे .भी.

कोहलपुर-सुर्खेत-दैलेख १३२ केभी .

fo]

१०२.८६

२९२.४३

3& 00,00

232000, 00

२४८५०.००

५८२००,००

५५०००.००

८०७.००

१३४६००.००

६56२६३.२७

१७७६६८.००

२२,.४२

९६.८३

११२.१४

323,03

808 €3

३६.४९

99.86

१९,६०

९३.८७

१७.७८

सस निर्माण/, कार्य सम्पन्न भई हाल
चालु अवस्थामा रहेको र ११ केभी .
विद्युत .वा.मे ८फिडर मार्फत करीब
आपूर्ति भैरहेको।

प्रशारण लाईनको टावर साईटमा प्राप्त
भएको, सवस्टेशनको Steel Structure,
SF& CB, LA साईटमा प्राप्त, प्रशारण
लाईनको टावरको जग निर्माण, Indoor t
Outdoor Cable Trench को काम भएको
तथा Control Room, Staff Quarter,
Store cum Guard House को Finishing
को काम भएको।

आयोजनाको प्रसारण लाईन तर्फ ठेक्का
सम्झौता भईसकेको।

सुर्खेत दैलेख खण्डको 1६६ स्वीकृत भई
बोलपत्र आव्हान गर्न लागत अनुमान
स्वीकृत भई दस्तावेज स्वीकृतिको

क्रममा रहेको।

४५ tower foundation को कार्य शुरु
सम्पन्न भपको।

प्रशारण लाईनको survey तथा
अध्ययन सम्पन्न र आयोजनाको 1६६
स्वीकृत भएको। बालगैँगा सवस्टेशन
रहने जग्गामा Compound wall & Store
With Guard House निर्माण सम्पन्न
SUT। सवस्टेशन निर्माण स्थलमा
माटो परिक्षणको कार्य सम्पन्न भएको।
प्रशारण लाईन निर्माणको लागी ठेक्का
सम्झौता भई conductor आयात भएको
र् design/drawing review हँदै।

Page 61 of 115

RR

२३

लालबन्दी -नवलपुर -सलिमपुर १३२
केभी प्रसारण लाईन अयोजना,

पथलैया -हरनियाँ १३२ के .भी.
प्रसारण लाईन अयोजना

भुमहि (सुनवल)-हकुई १३२ के .भी.
.कि १६) प्रसारण लाईन अयोजनामि!

गोदक-अनारमनि १३२ के .भी.
.कि 33) प्रसारण लाईन अयोजनामि!

६९,३४ Yoo00,00

२२६२०,००

छ

२३३२.००

५०००.००

२३४१७,.००

६१६,००

४.६६

११,६५5

खरिद गरिएको जग्गामा कम्पोउड वाल
तथा स्टोर सहित गार्ड हाउस निर्माण
कार्य सम्पन्न, Construction license को
काम सम्पन्न भएको। प्रसारण लाईन
तथा सवस्टेशनको लागी २०७९ २७/१२/
मा ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भएको।
आयोजनाको नाम तथा स्कोप परिवर्तन
भई नया नाम निजगढ हर्नेया ४००
PIER लाइन आयोजना भी.
कायमभएको .'सभेक्षिण प्रतिवेदन
प्राप्त भेसकेको,सवस्टेशनको जग्गा
प्राप्ति भएको।

सवस्टेशन निर्माणको लागी ठेक्का
सम्झौता सम्पन्न। लाईन निर्माणको
लागी ठेक्का सम्झौता सम्पन्न।

अनारमनि सबस्टेशनको लागि जग्गा
अधिग्रहण गर्न तथा प्रारम्भिक
अधिकृत तोक्न मिति २०७८।११।११ मा
लेखि पठाएको, माग भएबमोजिम मिति
२०७८।१२।१७ मा थप विवरण
पठाएकोमा नेपाल सरकार उर्जा,
जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय मार्पत
मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव दर्ता भएको
जानकारी प्राप्त भएको तर लामो
समयसम्म निर्णय भइ नआएकोले
अपेक्षाकृत प्रगति हासिल गर्न
नसकिएकोले भौतिक तथा वित्तिय
प्रगति कम हन गएको।

Page 62 of 115

२६। वाफिकोट-खुंग्री १३२ केप्रसारण .भी.। ३८.११ ५००००,०० १०३९३.८८ २०.७९ २.११ ३.४६ रोल्पाको खुंग्री देखि रुकुमको बाफिकोट
.कि ५०) लाईन अयोजनामि( सम्मको १३२ के करिब ) .भि.७५

किप्रशारण (.मि. लाईनको डिटेल सर्भे
सम्पन्न भएको। साथै वातावरण
अध्ययनको काम भईरहेको। साथै
रोल्पा जिल्लाको कुटिचौरमा निर्माणहुने
१३२के।भी सबस्टेशनको लागि 3३/
जग्गा अधिकरणको काम सम्पन्न भई
compound wall तथा सिभिल निर्माण
कार्यको समेत आगाडी बढेको . साथै
मुख्य ठेक्काको इस्टिमेट स्वीकृत भई
बोलपत्र कागजात तयार भईरहेको।

२७। सुनकोशी १३२ के.भी. सब्सटेशन ३०००.०० ०.८२ लामोसाँघु SEIS प्रशारण लाईन हालै
अयोजना मात्रै सम्पन्न हुन लागेको साथै
बहबिसेमा २२०१३२/ केभी सबस्टेशनको .
निर्माणकार्य समेत आर्थिक बर्ष
बाट शुरु भएको तर(७६/०७५) निर्माण

अनुमतिपत्रको अभावप्राप्तिको /
पहिचान नभएकोले निर्माण कार्य
आगाडी बढाउन समस्या भएको छ।
२८।सम्पतिया-मैनहिया १३२ के .भी. ९७.७२ १०७०००.०० =। ८९२५४.०० ८३.४१ &¢,00 66.93 लाइन निर्माणको कार्य सम्पन्न,

क्षतिपुर्ति र मुअब्जाको कार्य भइरहेको।
२९ गोदक-स्वायाक १३२ HAART भी.। १७.६२ ९१५००.०० १०९५.०० ११.९७ ७.७५ प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन

.किउ५) प्रसारण लाईन अयोजनामि(

कार्यको 10२ स्वीकृत भई 1६६ स्वीकृत
भएको।

आयोजनाको विद्युत प्रसारणको
अनुमतिपत्रका लागि दरखास्त पेश गरी
प्रसारण लाइन निर्माणका लागि
बोलपत्र कागजात तयार गरि

.कि१६) लाईन अयोजनामि(

Page 63 of 115

स्विकृतिका लागि पेश भएको।

३० लम्ही घोराही सबस्टेशन विस्तार ८.०६ २५००.०० 22,00 ९.१२ Ry of ९७.०२ लमही सवस्टेसन, घोराही सवस्टेसनमा
आयोजना मुख्य निर्माण कार्य सम्पन्न।

रुपनि बोदेबरसाइन १३२ के .भी. २५.८० २४०००.००। ७९७७.०० 3३.२४ 3.08 3.82 आयोजनाको IEE स्वीकृति भएको

प्रशारण लाइन आयोजना IBoundary wall निर्माणको कार्यको
सम्पन्न भईसकेको र प्रसारण लाइनको
estimate स्वीकृत भई Tender गर्ने
चरणमा रहेको।

चन्द्रपूर सुकदेबचौक १३२ के aft. १०.९५ ७०९७०.००। १६८७७.८७ २३.७८ ४.९० ४.९० चन्द्रपुर देखि राजपुर सम्म करिब ३५

प्रशारण लाइन आयोजना कि.के १३२ .मि.भिप्रशारण लाईन .
निर्माण गरि यमुनामाई गाउँपालिकाको
सरुअठामा 232133198 के भि.
सबस्टेशन निर्माणको अध्ययन कार्य
सम्पन्न भइ सबस्टेशनको जग्गामा
सिभिल निर्माण कार्य भईरहेको IEE
report स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा
रहेको प्रसारण लाइन र सबस्टेशन
निर्माणको बोलपत्रको लागत अनुमान र
बोलपत्र कागजात तयारी भईरहेको।

लहान सुखिपूर १३२ केप्रशारण .भी.। ५२.६१ २४०००.००। १३२३२,०० ५५.१३ २.६२ ३.९७ आयोजनाको IEE स्वीकृत भईसकेको
लाइन आयोजना [Boundary Wall निर्माणको कार्य
नि लाइनको हँ मेट सत = भएको
लाइनको इस्टिमेट स्वीकृत भएको।

Page 64 of 115

३५। नवलपुर १३२ ३३3किसबस्टेशन .भी. दि ०० ६५.०० दि ही ८०.५९ ९६.६४ सवस्टेसन चार्ज भई सन्चालनमा
आयोजना रहेको। कुल लागतको तुलनामा कम
लागतमा ठेक्का पट्टा व्यवस्था
भएकोले भौतक प्रगति तथा वित्तिय
प्रगति सन्तुलन नदेखिएको।साथै
आयोजना सम्पन्न गर्न योजनाको
सम्पूर्ण कार्यक्रम क्रियाकलाप मध्ये
केहि कार्यक्रम क्रियाकलाप गर्नु
नपरेकोले भारित प्रगति १०० %
नभएको।
३६ भक्तपुर-बानेश्वर-पाटन ६६ केभी . ४५००.०० ९०.१३ ९८.०५ निर्माण कार्य सम्पन्न।
प्रसारण लाईन क्षमता अभिवृदधि
आयोजना

३७ चमेलिया-स्याउले-अत्तरिया १३२ १५००.०० ६६४०.०० ४४२.६७ ७९.१५ १००.०० दोश्रो सर्किट जडान कार्य करिब १२५
के .भी.दोश्रो सकिट आयोजना

किसम्पन्न। चमेलिया TA.
सवस्टेसनको सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न
भएको, स्याउले सवस्टेसनमा सम्पूर्ण
सिभिल कार तथा टावर सम्पन्न

भएको] र अत्तरिया स मा .स.टा,त्भा

Circuit Breaker, Lightening Arrester
उपकरण जडान कार्य सम्पन्न भएको।

३८। झुरझुरे 132 के.भी. प्रशारण लाईन 3000,00 0,34 0,28 सभेक्षिण अध्ययनको कार्य अन्तिम
तथा सवस्टेशन आयोजना अवस्थामा रहेको,सर्वे सर्वेक्षण अनुमति

पत्रको लागि 0०६0 पेश

गरिएको। आयोजनाको IEE कार्यको लागि

परामर्शदाता संग सम्झोता भई सो

कार्य प्रारम्भ भइसकेको छ।

Page 65 of 115

३९ सुर्खेत १३२ के।भी। सबस्टेशन ५१२५०.०० १२४३.२७८ २.४३ ७.८७ ९.७७ आयोजनाको 146६ संग ठेक्का सम्झौता
आयोजना भई survey, layout Approval को काम
सम्पन्न भई soil test तथा design
/drawing approval को चरणमा रहेको

छ।

पोखरा farter १३२ hist प्रसारण ४५०००.०० १७१.७२ ०.३८ १.७२ १.८२ Consultant Selection का लागी RFP
लाईन आयोजना तयार गरी जारी रहेको। IEE प्रतिवेदन
तयार भई स्वीकृत भएको। ICA संग
loan Agreement सम्पन्न भएको।
स्याउले साँफेबगर १३२ के .भी. ६००.००
नाना a जि जा। ee
काठमाण्डौं उपत्यका प्रणाली १४.२९ ३५०००.००। १८००.०० ५.१४ आयोजनाको विस्तृत सभैक्षिण कार्य
कार्य भईरहेको।
पोखरा लेखनाथ १३२ केभी. प्रसारण १५००.०० ५४५४.०० ३६३.६० 803,00 १००.००। आयोजनाको सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न भई

मलेखु १३२ केसवस्टेशन भी. ३४६.२९ ३४०००,०० ११६४७०.०० ३४२.५६ ४९.०२ ४९.४४ सवस्टेशन विस्तार कार्यका लागि

विस्तार आयोजना आवश्यक समानहरु जस्तै ट्रान्फमर
साईटमा आएपश्चातको भुक्तनीका
कारण वित्तीय तथा भौतिक प्रगति बढी
देखिएको। अन्य Electrical
Equipments हरुको Design Drawing
Approval भई रहेको। मलेखु १३२
के सवस्टेशनमा .HY.Civil Foundation
कार्य भईरहेको।

खिम्ती राकाथुङ्ग (लामोसाँघु) ६०००,०० लागत अनुमान तयारी कार्य भइरहेको।

छ त निल नि नि ना

Page 66 of 115

४६ सुर्खेत चौकुने १३२ केप्रशारण भी. oe

लाईन

_ — =

ae

०० 2400, 00 ae 9० 9० 0,03 oe ०४

न्यु खिम्ती लामोसाँघु काठमाण्डौं
प्रशारण लाईन क्षमता अभिवृदधि

प्रसौनी विरगंज १३२ केभुमिगत भी.
विधुत प्रशारण लाईन

दक्षिण कोरिडोर प्रसारण लाईन
आयोजना

लमही घोडागाउ बाफीकोट प्रशारण
लाईन विस्तार आयोजना

प्रसारण लाईन अध्ययन आयोजना

खिम्ती-ढल्केबर २२० केप्रशारण .भी.

fe ७५) लाईनमि( .

प्रशारण लाइनको स्भेक्षिणअध्ययन /
भइरहेको।

कुल ४५ कि.मी. प्रशारण लाईन मध्ये
करिब २२.कि ५.मीप्रशारण लाईनको .
तार बदली कार्य सम्पन्न भएको।
ने व्यवस्थापनबाट पप्रा.वि.थप ३०
करोड बजेट आन्तरिक स्रोतबाट दिने

गरि स्वीकृत भएअनुसार आयोजनाको
स्वीकृत बजेटभन्दा खर्च बढी देखिएको। हाल प्रशारण लाईनको सटडाउन

उपलब्ध नभएको हुदाँ काम रोकिएको।

जग्गा अधिग्रहण कार्य Seay
बोलपत्र आह्वान भई ठेक्का
सम्झौताको प्रक्रियामा रहेको।
अध्ययन सम्बन्धी कार्य शुरू गरिएको।

अध्ययन सम्बन्धी कार्य शुरू गरिएको।

प्रशारण लाइनको स्भेक्षिणअध्ययन /

वटा आयोजनाहरु ४कार्य अन्तर्गत

छनोट गरि ब्यबस्थापनबाट स्वीकृति
लिनको लागि टिप्पणी पेश भएको।
पहिलो सर्किटको निर्माण कार्य सम्पन्न

भई चार्ज भइसकेको तथा दोस्रो सर्किट
अन्तर्गत ७५कितार टाँग्ने कार्य .मि.
-२०७८सम्पन्न भई ३मा चार्ज १६-
भएको।

Page 67 of 115

५३।हेटौडा-भरतपुर २२० के ७५) .भी. ४९.३२ ९९५००.०० ८०८८६.०० ८१,२९ ९६.५२ ९३.३४ कुल २२६ मध्ये २२५ वटा tower
.किमि(. foundation सम्पन्न। २२४ tower
errection सम्पन्न। ७०किमि तार .
तान्ने कार्य सम्पन्न।Land

acquisition compensation को १०० %
काम सम्पन्न, ROW compensation को
१०० काम सम्पन्न %,Forest Cutting

को १००% काम सम्पन्न।

५४।भरतपुर-बर्दघाट २२० के A .भी.। १७३.५० २९५००.०० ५६२३४.०० १९०.६२ ९१.०० ९८.६३ कुल २४६ मध्ये २४४ वटा टावरको जग
.कि ७५)मी( निर्माण सम्पन्न भएको, २४४ वटा
टावर जडान भएको र १४८ सर्किट
कि .fA.Stringing सम्पन्न भएको।

Page 68 of 115

५५।।कोशीकोरिडोर २२० के ALD .भी. ७७.५१ ३११९०००.००। ३४१७७८.१९ १०९.९० ८६.१९ ८६.०५ प्याकेज १ - ईनरुवा - वसन्तपुर-
.कि १२०)मि!. तुम्लिङटार प्रसारण लाईन खण्डको
सम्पुर्ण कार्य सम्पन्न भई २०७९।०४।१९
गते बाट लाईन २२० केभी मा चार्ज .
भईसंचालनमा रहेको। वानेश्वर,
तुम्लिङटार र ईनरुवा सवस्टेशनहरुको
सम्पूर्ण कार्यहरु सम्पन्न भई
२०७९।०४।१९ गते बाट सो
सवस्टेशनहरु २२० केचार्ज भई भी मा.
संचालनमा रहेको तथा वसन्तपुर
सवस्टेशनमा Pre-commissioni ng &
Testing कार्य भईरहेको [प्याकेज 3
वसन्तपुर Slay प्रला तथा सास .
निर्माण अन्तर्गत प्रसारण लाईन तर्फ
कुल १२७ मध्ये ११५ वटा टावरको
फाउण्डेशन, १०७ वटा टावरको ईरेक्सन
तथा जम्मा ३४ कि .मि.कि २०मा मि,
तार तान्ने कार्य सम्पन्न गरेको।
दुंगेसाँघु सबस्टेशन तर्फ Pre-
Commissioning & Testing कार्य

भईरहेको।

Page 69 of 115

५६

त्रिशुली ३ बीहब सवस्टेशन .
आयोजना

चिलिमे त्रिशुली २२० केप्रसारण .भी .
लाइन आयोजना

८७.९२ १०४५७५.०० ९४०३८.५० ८९.८२ ७०.८५ ९७.३६

:।

HGIS,DG, Earthing materials को
भुक्तानी हुन बाकि रहेकोले भौतिक
प्रगतिको तुलनामा वित्तीय प्रगति कम
देखिएको। Transformer Installation
को कार्य सम्पन्न र ५३३ वटा
equipment को foundation कार्य
सम्पन्न। Control Building को कार्य
सम्पन्न र ७ वटा SPR Building को
निर्माण सम्पन्न र २ वटा निर्माणाधीन
रहेको। Gantry foundation &
equipment foundation ९९ प्रतिसत
सम्पन्न र ४४ वटा errection सम्पन्न। त्रिशुली नदिमा र खोलामा Shear
Wall कार्य सम्पन्न। Access road र
cable trench को कार्य जारि। RCC Ht
करिब ८९०० घन मिटर Masonry Wall
को करिब ५५०० घन मिटर कार्य
भएको।
Boundary Wall को ९५कार्य सम्पन्न %
[१३२२ २२० के af. Gantry Pedestral
Foundation सम्पन्न। CVT Foundation
& LA Foundation ८०सम्पन्न। % ४३
Tower Foundation सम्पन्न, २८

Tower Errection सम्पन्न। Stringing
0 Km। Protection कार्य जारी रहेको।
स्थानीय प्रसासन तथा स्थानीय
सरकारले आयोजनालाई सहयोग गर्नुपर्ने। वन कटान सम्बन्धि प्रक्रिया सरल
हनपर्ने।

Page 70 of 115

५८। लेखनाथ-दमौली २२० के A. .भी.। २१.१९ १६५०००.००। ९६३४.०० ५.८४ ५.२० ५.२६ विस्तृत सर्भैं तथा रि सर्भे सम्पन्न।
fee ४५)मी(. IEE report स्वीकृत भएको।
आयोजनाको Feasibility study सम्पन्न। दमौलि सास को जग्गा परिवर्तन
भएकोले थप २.कि ५.मिसर्भे गरिएको .। दमौलि जग्गाको मुल्याँकन भई
मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ती वितरण
भईसकेको। Transmission line license
उर्जा मन्त्रालयबाट प्रदान भएको।
वातावरण सम्बन्धि कार्य भईरहेको।
दमौलि सास मा पहुँच मार्ग तथा पुल
निर्माणको कार्य भईरहेको।
आयोजनाके Design Report तयार
भएको। आयोजनाको प्रशारण लाईन
तथा सवस्टेशनको बोलपत्र आहवान
भई Technical Evaluation भईरहेको।
५९। धरान २२०.के ३3/भीसब्सटेशन ., . २६१२५.०० ५२००.०० १९,९० ५.६५ बजेटको सुनिश्चितता नभएकोले
अयोजना सबस्टेशन निर्माणको लागि बोलपत्र

आहवान हन नसकेको।

६०। तुम्लिंगटार-सीतालपाटी २२० के .भी. ९६९५.०० २०२७१३.५० २०९०.९१ १२.०१ १४.४९ प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन
निर्माणको ठेकेदारलाई दोश्रो
त्रैमाशिकमा ठेक्का सम्झौता अनुसार
उपलब्ध गराउनुपर्ने दोश्रो किस्ता

प्रसारण लाईन आयोजना

मोबिलाईजेसन रकम तेश्रो वैमशिकमा

उपलब्ध गरेको हुदा यस TATA

वित्तीय प्रगति सत प्रतिशत भन्दा बढी

देखिएको।

६९१ गल्छी - रातमाटे २२० केभी प्रसारण . २७००.०० ९२९.०० ३४.४१ ०.६० ०.५८ प्रसारण लाईनको survey तथा अध्ययन
लाईन योजना सम्पन्न र आयोजनाको IEE को TOR

स्वीकृत भएकोसाथै सार्वजनिक सुनुवाई

Page 71 of 115

६२

६३

पाल्पा २२०.के १३२/भीसवस्टेशन .

काठमाण्डौं उपत्यका प्रशारण प्रणाली
विस्तार

हेटौडा-ढल्केवार-इनरुवा ४०० के .भी.
सवस्टेशन विस्तार आयोजना

९८,४३

98.93

३२४३८.००

१२०००,००

७८१५०,००

३००००.००

३८८४४.५३

१५११३.33

९२.४८

१९,३४

२.८१

0,20

८७.२१

४.५९

0,20

८७.१२

सम्पन्न।

वातावरण अध्ययन सम्पन्न र TOR को
लागी निवेदन दिईएको IFeasibility
अध्ययन सम्पन्न भईरहेको र Draft
Feasibility Report पठाईएको। १७२
रोपनी जग्गा खरिद कार्यको मुल्य
निर्धारण भईसकेको। सवस्टेसनको
सर्भे कार्य भईरहेको। मुआब्जा वितरण
करिब 50% सम्पन्न [जग्गाको मुआब्जा
बढाउनु पर्ने माग सहित संघर्ष समिति
गठन गरि बिरोध गरिरहेको।

जग्गा उपलब्धी सम्बन्धि कार्य अगाडि
बढाईएको तथा सवारी साधन खरिदमा
खर्च भएकोले वित्तीय प्रगति बढी
देखिएको।

२०७८ कार्तिक 23 गते ईनरुवामा
आएको बाढीले तथा हेटौडा र इनरुवामा

ढुवानीको समयमा damage भएको GIs
materials हरु manufacture भई ढुवानी
भई साइटमा पुग्न थालेको . ४०० केभी .

ढल्केबर सवस्टेशन निर्माण सम्पन्न
४भई संचालनमा रहेको। ०० केभी,
हेटौडा र ईनरुवा सवस्टेशनको
Engineering design कार्य 100%
सम्पन्न भएको हेटौडा र इनरुवा
सबस्टेशनको सम्पूर्ण समान सप्लाई
भईसकेको र जडान तथा टेसटिग कार्य
भईरहेको हेटौडा र इनरुवा
सबस्टेशनमा EE निर्माणको कार्य
भईरहेको।

Page 72 of 115

६५। अरुण-ईनारुवा तिङ्गला मिर्चेया yoo। १३४.७९ ५५५००.०० २२२३.८५। ०१ १९.८३ ५४.०४ हाल परामर्शदाताबाट सम्भाव्यता
केप्रसारण लाईन आयोजना .भी. अध्ययन रुट सर्भे, design &
engineering साथै बोलपत्र कागजात
तयार पार्ने कार्यहरु तर्फ। nception

report को स्वीकृती, Desk Study (TL 1

Arun hub — Inaruwa 400 kv T.L, TL3
Arunhub — Tingla 400 kv T.L, TL 4

Inaruwa - Anarmani 400 kv TL ) को
कार्य सम्पन्न तथा 1.1/113 को
Tower spotting कार्य, आयोजना
अन्तर्गत सवै सवस्टेशनको detail
survey, geo technical investigation र

TL 1 I Geotechnical investigation,
Geological/Electrical Resistivity Test
को कार्य लगायत अरुणहव ईनरुवा

प्रसारण लाईनको टावर पेगिङको कार्य

सम्पन्न भईसकेको।
६६।भेरीकोरिडोर Yoo के .ला.प्र .भी. ३७००,०० ८८४.८८ २३.९२ ८.८५ ९.५५ उत्तरगंगा सवस्टेशनको लागी बाफिकोट
गाको भेडाखेतमा जग्गा अधिग्रहण .पा.
सम्पन्न भईसकेको। प्रशारण लाईनको
सर्भे कार्यको काम अघि बढाईएको।
सिभिल निर्माण कार्य अन्तर्गत
कम्पाउण्ड वाल तथा स्टोर भवन
निर्माण सम्पन्न भई सकेको।
६७। रातेमाटे- रसुवागढी- केरुङ Yoo के।।भी। १७.८३ 3000,00 ६९३,०० २३.१० ३०.४८ ३९३.३८। Optimized Route को विस्तृत सर्भे

प्रसारण लाईन आयोजना कार्य सम्पन्न भएको IEA कार्यको

लागी परामर्शदातादधारा Scoping तथा
TOR कार्य प्रारम्भ Cadastral Survey
कार्य जारी। Geo technical
investigation कार्य सम्पन्न भई
अन्तिम प्रतिबेदन प्राप्त। उर्जा

आयोजना

Page 73 of 115

मन्त्रालय र SGCC बिचको Power Grid
Interconnection Cooperation
Agreement Healeaale (सचिवस्तर)

अद्यावधिक भई हस्ताक्षर भएको

र चिनको .प्रा.बि.ने५७८८ बीच तेश्रो
joint meeting काठमाडौंमा २०७९०९/११/
गते सम्पन्न।

22,35 १३३९३५०.००। २५८२२७.०० १९.२८ ७८.३८ ८०.७९ कुल ७९२ मध्ये जम्मा 637 स्थानमा
टावर फाउण्डेशन र ७१२ स्थानमा टावर
ईरेक्सन कार्य सम्पन्न। हेटौंडा
सवस्टेशनमा निर्माण कार्य जारी रहेको। ईनरुवा (दुहबी) सवस्टेशन संचालनमा
रहेको।

७५०.०० ६५९,०० ८७.८७ २९.१० काठमाण्डौंमा ६ कि (पुरै सम्पन्न) मी.,
भत्तपुर जिल्लामा २ कि सम्पन्न .मि.
fe ४)मि(मध्ये . लाईन तान्ने काम
सम्पन्न। ललितपुर जिल्लामा प्रसारण
लाईनको ROW AY 818 मिटर दाँया
बाँयाको क्षतिपूर्ति सतप्रतिशत माग
गरीएको कारण सम्पूर्ण लाईनको काम
बन्द हन पुगेको।

क nm Oo
सा

नेपाल भारत विद्युत प्रशारण तथा
ब्यापार eclsrh lst] ४००दुहवी )
प्रशारण लाइन आयोजना

थानकोट १३२भक्तपुर )चापागाउँ)
IAT] प्रशारण लाइन आयोजना

औषत भौतिक प्रगति (भारित) (प्रतिशत!

औषत वित्तीय प्रगति खर्च तथा ) (प्रतिशत)
(बजेटको रकमको आधारमा

Page 74 of 115

५.९ योजना, अनुगमन तथा सुचना प्रविधि निर्देशनालय
५.६.१ पृष्ठभूमी :

नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गत रहेका ९ वटा निर्देशनालयहरु मध्ये एक महत्वपूर्ण निर्देशनालय
योजना अनुगमन तथा सूचना प्रविधि निर्देशनालय हो। योजना, अनुगमन, विद्युत व्यापार, सूचना
प्रविधि, आर्थिक विश्लेषण जस्ता क्षेत्रहरु समेटिएको यो निर्देशनालय उपकार्यकारी निर्देशकको नेतृत्व
रहने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको Corporate Wing हो।

यस निर्देशनालय अन्तर्गत देहायका ५ वटा विभागहरु रहेका छन् :

१) प्रणाली योजना विभाग

२) संस्थागत योजना तथा अनुगमन विभाग
3) विद्युत व्यापार विभाग

४) सूचना प्रविधि विभाग

४५) आर्थिक विश्लेषण विभाग

४.९.२ संगठनात्मक स्वरुप :

योजना अनुगमन तथा सूचना
प्रविधि निर्देशनालय

तह-१२ (घ्रा.-))

: ee ee ee

संस्थागत योजना विद्युत व्यापार सूचना प्रविधि
तथा अनुगमन विभाग विभाग

विभाग

तह-११ (घ्रा.-))

ct
प्रणाली योजना
विभाग

तह-११ (षा.-१)

आर्थिक विश्लेषण
विभाग

तह-११ (प्रा.-१) तह-११ (परा.-१) तह-११ (प.विविध-१)

Page 75 of 115

५.९.३ निर्देशनालयका प्रमुख कार्यहरु :

यस निर्देशनालय अन्तर्गत रहेका विभिन्न विभागहरुको प्रमुख कार्यहरु देहाय बमोजिम रहेका छन्।

१) प्रणाली योजना विभाग

O
O
O

Grid Impact Study (GIS) गर्ने।
Load Forecast गर्ने।

Transmission Plan Study and Energy Simulation Analysis गर्ने।

२) संस्थागत योजना तथा अनुगमन विभाग

९)

९)
O

नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा बैदेशिक सहयोगमा संचालन हुने
आयोजनाहरुको बजेट/वार्षिक विकास कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयको सफ्टवेयर LMBIS मा
gee गरी टुंगो लगाउने र बार्षिक विकास कार्यक्रम, उर्जा जलश्रोत तथा सिंचाई
मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराउने।

नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा बैदेशिक सहयोगमा संचालन हुने
आयोजनाहरुबाट प्राप्त मासिक, चौमासिक तथा वार्षिक प्रगति विवरण अध्ययन, विश्लेषण
तथा सारांश तयार गर्ने।

आर्थिक सर्वेक्षण तथा पूँजीगत खर्चहरुको विवरण मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउने।

बजेट कार्यन्वयन कार्ययोजना तथा संशोधनको लागि श्री कार्यकारी निर्देशकज्य् समक्ष
सिफारिश गर्ने।

संस्थागत विकास योजना (Corporate Development Plan) तयार गरी कार्यकारी निर्देशकज्यू
समक्ष पेश गर्ने।

आयोजनाहरुको स्थलगत अवलोकन, लगायत अनुगमनको कार्य गर्ने।

ने.वि.प्रा.को वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्न आवश्यक सहयोग तथा समन्वय गर्ने।

३) विद्युत व्यापार विभाग

९)
O
O

विद्युत खरीद बिक्री सम्झौता (राष्ट्रिय/ अन्तराष्ट्रिय) गर्ने।
विद्युत खरीद बिक्री सम्झौता संशोधन गर्ने।
निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाहरुको अनुगमन तथा विश्लेषण गर्ने।

४) सूचना प्रविधि विभाग

८) O ९८) O

कम्प्युटर नेटवर्किङ्ग व्यवस्थापन गरी ACT दुरुस्त राख्ने।
ने.वि.प्रा.को वेबसाइट तथा इमेल ठेगानाहरु अद्यावधिक गर्ने।
CIS Software संचालन, व्यवस्थापन तथा अद्यावधिक गर्ने।
हाजिरी सफ्टवेयर संचालन तथा अद्यावधिक गर्ने।

Page 76 of 115

५) आर्थिक विश्लेषण विभाग

6० प्राधिकरणको समग्र वित्तीय आर्थिक, व्यापारिक र बजार अध्ययन विश्लेषण अध्ययन गर्ने।
० विद्युत सेवाको महशुल तथा लागत अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने।
० जलविद्युत उत्पादन एवं प्रसारण लाइनको जोखिम र तुलनात्मक लाभको अध्ययन गर्ने।

५.६.४ निर्देशनालय र यस अन्तर्गत रहेका विभागका जिम्मेवार अधिकारी र सम्पर्क नम्बर :

क्र.सं निर्देशनालय/विभाग जिम्मेवार अधिकारी मोबाइल नम्बर कार्यालय नं.

योजना अन्गमन तथा। उपकार्यकारी निर्देशक ९८४१३४५४६६४। ४१४५३०६६
सूचना प्रविधि निर्देशनालय श्री प्रदीप कमार fae

२। विद्युत व्यापार विभाग निर्देशक श्री प्रबल अधिकारी। ९८०४९६३९९७३३। ४१५३११०

३ संस्थागत योजना तथा। निर्देशक श्री सुरेन्द्र प्रसाद ९८२८०७२३९९। ४१२ ३०७३
अनुगमन विभाग अग्रहरी

४। सूचना प्रविधि विभाग निर्देशक श्री अनिलमान श्रेष्ठ। ९८४५१०४६१९९। ४१५३०६३

Page 77 of 115

५.९.५ विभागहरुले सम्पादन गरेको कामको विवरण :
१) प्रणाली योजना विभाग

ने.वि.प्रा.को विभिन्न विभाग मार्फत आएको अनुरोध बमोजिम २०७९ माघ महिना देखि चैत्र
मसान्तसम्म प्रणाली योजना विभागले विभिन्न जलविद्युत तथा Bulk Load Consumers को
प्राविधिक अध्ययन सम्पन्न गरेको छ।

२०७९ माघ देखि चेत्र मसान्तसम्म GIS सम्पन्न Hydropower Project हरु चैत्र मसान्तसम्म GIS सम्पन्न Hydropower Project हरु

C ७ 1
CAPACITY OD _। Substation Name। Voltage

.N. NAME OF HPP Level
S.N. IN O (MW) eve
(Kv)

लन
काज no [जा
गक फा जकरल उमा
ea जा अक्क करका
[एक्का गना जम करमा ज

Lower Mewa 63 2026/27। Papung 33
Bic Ral कमाल का
[= [sense [sae करना
;

12। Upper Most Iwa 4.1 2025/26। Amarpur 33 kV
14। Sano Khola 4.75 2026/27। Dana 33 kV
15। Marshyangdi Nadi 2028/29। Markichowk 220 kV

Thulo Khola 2024/25। Rahupiple 220 kV
TOTAL 632.578 MW

Page 78 of 115

२०७९ माघ देखि चैत्र मसान्तसम्म GIS सम्पन्न Bulk Load Consumer

Name of Load Capacity MVA

Beside GIS, System Planning has done the followings,

i) Fault analysis of 220Kv Bharatpur substation, 132Kv Bharatpur
substation, 220Kv Hetauda Substation, 132Kv Hetauda Substation,
220Kv New Butwal Substaion, 132Kv New Butwal Substaion, 220Kv
Markichowk substation and 132Kv Markichowk substation

ii) Fault Analysis of 132Kv Hangpang Substation, 33Kv Hangpang
Substation, 220Kv Basantpur Substation, 132kKv_ Basantpur
Substation and 33 Kv Basantpur Substation.

२) संस्थागत योजना तथा अनुगमन विभाग

७ नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा बैदेशिक सहयोगमा संचालित आयोजनाहरुको
मासिक, त्रैमासिक प्रगति विवरण तयार गरि उर्जा जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयमा
समयमै पेश गरेको।

७ MDAC, NDAC meeting को लागि आवश्यक विवरण तयार गरि उर्जा, जलश्रोत तथा
सिंचाइ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा पेश गरेको।

७ पूँजीगत खर्चहरुको विवरण अद्यावधिक गरि उर्जा जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयमा समयमै
पेश गरेको।

७ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग लगायत
विभिन्न निकायहरुबाट माग भएको विवरणहरु तयार गरि समयमै उपलब्ध गराएको।

३) विद्युत व्यापार विभाग

नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा योजना, अनुगमन तथा सूचना प्रविधि निर्देशनालय अन्तर्गत विद्युत
व्यापार विभाग रहेको छ। यस विभागको मुख्य कार्य नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा
२० (च) बमोजिम निजी क्षेत्रका प्रवर्धकहरुले उत्पादन गर्ने उर्जा खरिद गर्ने नेपाल विद्युत
प्राधिकरणको अधिकार कार्यन्वयन गर्ने रहेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा
२० (घ) अनुसार विदेशी मुलुकबाट विद्युत खरिद तथा विदेशी मुलुकलाई विद्युत बिक्री कार्य गर्ने
अधिकार समेत यस विभागले कार्यन्वयन गर्दै आएको छ।

Page 79 of 115

यस विभागलाई कारोवार विकास, निर्माण कार्यान्वयन, व्यापार तथा अर्थ र संसाधन व्यवस्थापन
गरी चार भागमा विभाजन गरिएको छ र सोही बमोजिम यस विभागले गर्ने मुख्य कार्यहरु
निम्नानुसार वर्गीकरण गरिएका छन:

१. कारोवार विकास:
निजी क्षेत्रका कम्पनीहरुले प्रवर्धन गर्ने विद्युत आयोजनाबाट उत्पादन गर्ने उर्जा खरिद गर्न
नेपाल विद्युत प्राधिकरण र प्रवर्धक कम्पनीहरुविच विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता सम्पन्न गर्ने।

२. निर्माण कार्यान्वयन:
विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता सम्पन्न भएका आयोजनाहरुबाट व्यापारिक उत्पादन सुरु
नभएसम्म निज आयोजनाहरुको लागि सम्पन्न सम्झौतामा उल्लेखित व्यवस्था कार्यान्वयन
गर्ने/ गराउने।

३. व्यापार तथा अर्थ
व्यापारिक उत्पादन सुरु भएका आयोजनाहरुको सम्पूर्ण व्यापारिक कार्यहरु गर्ने तथा विद्युत
खरिद बिक्री सम्झौतामा उल्लेखित व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने/गराउने।

४. संसाधन व्यवस्थापन
विभागको आवश्यक प्रशासनिक कार्य।

हालको मिति सम्ममा (मिति: २०७९।१२।३०) यस विभागबाट २७९ विद्युत आयोजनाबाट उत्पादन
हुने HA ७,२२९.९८६ मे.वा. जडित क्षमताका लागि विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता सम्पन्न
भइसकेको Bl जस मध्ये कल १,९२३.९१७ AA. जडित क्षमताका १५४ विद्युत आयोजनाहरुबाट
उत्पादन भएको उर्जा राष्ट्रिय ग्रिडमा जडान भैसकेका छन् भने बाँकी कुल ५३०६.०६९ मे.वा.
जडित क्षमताका २२५ विद्युत आयोजनाहरु निमार्णाधीन अवस्थामा रहेका छन्।

Page 80 of 115

NEPAL ELECTRICITY AUTHORITY
IPPs' Hydro Power Projects (Operation)
IPPs' Hydro Power Projects (Operation from 2079-10-01 to 2079-12-30)

Capacity Commercial
(kW) PPA Date Operation Date

15330 2072.03.15 2079.10.27
38460 2072.03.15 2079.11.06

86000 2071.11.13 2079.11.17

4550 2075.07.11 2079.11.17

S.N. Developer Projects Location

Kalanga Hydro Pvt. Ltd. Kalangagad
Sanigad Hydro Pvt. Ltd. Upper Kalangagad

Hydro Venture Private Solu Khola
Limited (Dudhkoshi)
Bikash Hydropower Upper Machha
Company Pvt. Ltd. Khola Small
Menchhiyam Hydropower Upper Piluwa

exam Gad Hydropower Pvt. Makarigad

Super Madi Hydropower Ltd.

Bajhang
Bajhang
Solukhumbu

Gorkha

4720 2072.05.11 2079.11.22
10000 2072.08.29 2079.11.27

44000 2073.10.27 2079.12.27

5000 2073.03.07 2079.12.28

6800 2078.08.27 2079.12.30

Darchula

Kaski

(Previously Himal Hydro and
General Construction Ltd.)

Super Madi

Rukum

Rapti Hydro and General

Construction Pvt. Ltd. Rukumgad
Grid Connected

७.1. Solar Pvt. Ltd. Solar Project, Morang
Morang

४) सूचना प्रविधि विभाग

१) सूचना प्रविधी विभागले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सम्पूर्ण गतिविधिहरुलाई विद्युतीय माध्यमबाट
digitalized गरी स्वचालित रुपमा सञ्चालन गर्न अग्रगामी भूमिका खेल्दै आएको छ।

२) २१ औं शताब्दीको सूचना प्रविधि प्रणालीहरुमा रुपान्तरण गर्न NEA IT Policy (Guidelines)
अनुसार NEA IT Roadmap तयार गरिसकेको छ। जसबाट सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिने
क्षेत्रको पहिचान गरी तदनुरुपको Software, Hardware तथा Network System हरुको
व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ।

२) Personal Information System (PIS), Darbandi Management System (DMS) लाई पुरानो
प्रणालीबाट Software माफत digitize गरी स्तरबृद्धि गरिने कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ।
साथै हाल ने.वि.प्रा.मा सञ्चालनमा रहेको Vacancy Software मा Performance Appraisal
Module तथा Promotional Management Module लाई Automate गर्ने कार्य पनि अन्तिम
चरणमा रहेको छ।

Page 81 of 115

४)

a

डी

रि

Centralized E-Attendance Software लाई उत्पादन, प्रशारण तथा विभिन्न वितरण
#a/Project Office मा जोडिने कार्य पनि शुरु भै अन्तिम चरणमा रहेको छ। साथै Device
Integration Application (DIA) पनि जडान गर्ने कार्य शुरु भैसकेको छ। जसबाट Real time
attendance data उपलब्ध हुनेछ। Centralized E-Attendance Software लाई Centralized
Payroll System संग API को माध्यमबाट हाजिरी प्रतिवेदन लिने ब्यवस्थाको परिक्षण
गरिसकेको र आगामी दिनमा सोही अनुसार हुने कार्य अगाडी बढीसकेको छ। जसबाट Real
time attendance data उपलब्ध हुनेछ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको हरेक युनिट अफिस (वितरण केन्द्र तथा सो अन्तर्गतका अन्य
कार्यालयहरु), प्रादेशिक कार्यालयहरु तथा ने.वि.प्रा. का अन्य कार्यालयहरुलाई Interconnection
गर्न नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरी Network Communication अझ चुस्त दुरुस्त गर्न Service
Division WAN जस्ता कार्य पनि अगाडी बढाइएको छ।

Internal Audit प्रक्रियालाई Software माफत Digitize गरी संचालन गर्न Software
निर्माणको कार्य सम्पन्न भई Testing को क्रममा रहेको छ।

CRM (Customer Relationship Management System) मा Three Phase Application
Module थप गरी ग्राहकहरुले Online मार्फत निवेदन दर्ता गराउन मिल्ने व्यवस्था भैसकेको
छ भने Single Phase Meter ग्राहकहरुको लागि पनि कार्य शुरु गर्ने पहल भैरहेको छ। साथै
Centralized Customer Call Center -No-Light Response System, Customer Care Center)
संचालन भै हालको लागि काठमाडौंको विभिन्न वितरण केन्द्रहरुलाई उक्त Call Center मा
जोडी ग्राहकहरुको गुनासो समाधान गर्ने कार्य अघि बढिसकेको छ। साथै निकट भविष्यमा
देशव्यापि रुपमा उक्त Call Center लाई संचालनमा ल्याउने कार्यको लागि आवश्यक पहल तथा
तयारी भैरहेको छ।

ग्राहकहरुको स्थान पहिचान गरी भविष्यमा कन स्थानको ग्राहक हो भन्ने यकिन गर्नको लागि
यस CRM Portal मा GIS Map Integration WH कार्य को लागि आवश्यक तयारी भईरहेको छ।

Security Event and Information Management (SEIM) तथा Endpoint Protection System
संचालन गरी NEA को Intranet/Internet Network लाई अझ सुरक्षित र भरपर्दो बनाउने कार्य
अगाडी बढेको छ।

१०) नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा रहेका सबै किसिमका सवारी साधनहरुको विवरण बैज्ञानिक एवं

भरपर्दो रुपमा व्यवस्थित गर्न Vehicle Management System तयार भै हाललाई देशभरीको
सम्पूर्ण सवारी साधनहरुको विवरण राख्ने कार्य भैरहेको छ, साथै CAIS संग Link गरी सम्पूर्ण
सवारीहरुको खर्चलाई पारदर्शी बनाउनको लागि कार्य सुचारु भईसकेको छ।

११) Retirement Fund Management System (RFMS) लाई समयसापेक्ष Upgradation गरी

Centralized TH कार्यको पनि आवश्यक तयारी अगाडी बढाइएको छ।

Page 82 of 115

१२) नेपाल विद्युत प्राधिकरणको Loan Service लाई centralized गरी व्यवस्थित software

१२)

बनाउनको लागि प्रारम्भिक छलफल गरी software निर्माणको कार्य अघि बढाइसकेको छ।

ने.वि.प्रा. केन्द्रिय कार्यालय परिसरभित्र कार्य सहज गर्नका लागि Internet /Intranet
प्रयोगकर्ताहरुका लागि Access Point प्रविधि लागू गर्ने कार्य अगाडी बढाइएको छ।

१४) ने.वि.प्रा. कानून विभागको लागि मुद्दाहरुको Record Keeping रर्न Kanoon Management

System तयार पार्ने कार्य भइरहेको छ।

१५) ने.वि.प्रा. वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयको लागि टिप्पणीहरुलाई केन्द्रिकत रुपमा

टिप्पणीको Workflow Management गर्नका लागि Tippani Management System तयार गरी
लागु गर्ने प्रकृयामा रहेको छ।

५) आर्थिक विश्लेषण विभाग

१.

Capital Investment Plan- आगामी १० बर्षका लागि लगानी चाहिने मृख्य क्षेत्रहरु, उत्पादन,
प्रशारण र वितरण, तफका आयोजनाहरु पहिचान गरि वार्षिक नियमित चाहिने लगानीको
श्रोत सम्बन्धि विस्तृत अध्ययन कार्य भइरहेको।

Demand Stimulation Action Plan (DSAP) - DSAP सम्वन्धी अध्ययन कार्य सम्पन्न गरि
तयार गरिएको विवरण सम्बन्धित निकायमा बुझाइएको।

Consumption Pattern- प्राधिकरणका ग्राहकको Consumption Pattern को विवरण तयारी र
यस्को अध्ययन कार्य भै रहेको।

Financial Analysis- प्राधिकरणको आर्थिक योजना एवम् वित्तिय विश्लेषण सम्वन्धी विभिन्न
निकायका विवरण अध्ययन कार्य भएको।

Cost of Service- Cost of Service को लागि उपभोक्ता वर्गिकरण अनुसार ग्राहस्थ,
औद्योगिक, व्यापारिक तथा अन्य वर्गको तथ्याङ्ग संकलन गरि अध्ययन कार्य भइरहेको।

Regulatory Compliance - नियमन आयोग तथा उर्जा मन्त्रालयबाट माग भए बमोजिमको
आवश्यक Regulatory Compliance सम्वन्धी विवरण तयार गरिएको।

विद्युत महशुल अध्ययन सम्वन्धी कार्य- नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विद्युत महशुल अध्ययन
सम्वन्धी कार्य भैरहेको।

आगामी ४ वर्षको लागि उर्जा क्षेत्रका विभिन्न indicator हरुको तथ्याङ्ग संकलन सम्बन्धि
कार्य भइरहेको।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको यस आ.व. को उपलब्धि तथा आगामी आ.व. को लागि लिइने
लक्ष्य निर्धारण सम्बन्धि आवश्यक विवरण अध्यावबिक गरि उर्जा मन्त्रालय पठाइएको।

Page 83 of 115

१०.

Strategic Action Plan- नेपाल विद्युत प्राधिकरणको परिदृश्य (Mission), दिर्घकालिन
दृष्टिकोण (Vision), लक्ष्य (Goal), उद्देश्य (objective), सवल-दुर्वल पक्ष, अवसर र चुनौती
(SWOT analysis) आदि संलग्न गरि तयार गरिएको Strategic Action Plan सम्बन्धित
निकायमा पेश गरिएको।

Page 84 of 115

५.७ आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय

५.७.१ परिचय :

4.19,

नेपाल विद्युत प्राधिकरण, आयोजना व्यस्थापन निर्देशनालय विशेषगरि एशियाली विकाश
बैंकको क्रण तथा अनुदान सहयोगमा विभिन्न आयोजनाहरु मार्फत उत्पादन, प्रशारण लाइन
विस्तार, सवस्टेशन निर्माण तथा क्षमता अभिबृद्धि, वितरण लाइन एवं वितरण सवस्टेशन
क्षमता विस्तार गर्ने उद्देश्यले ने.वि.पा. संचालक समितिको ६७८ औं बैठकबाट मिति
२०७१।०३४२४ मा स्थापना भएको हो। यस निर्देशनालयले आयोजनाहरुको तयारी गर्ने,
कार्यान्वयन गर्ने र आयोजना सम्पन्न भए पश्चात ने.वि.प्रा.का सम्बन्धित ग्रिड तथा वितरण
केन्द्रहरुलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्य गर्दछ।

निर्देशनालयको प्रमुख कार्यहरु :

क)

T)

एशियाली विकाश बैंकको क्रण सहयोगमा विभिन्न आयोजनाहरु निर्माण गर्ने एवं
तिनको अनुगमन तथा मुल्यांकनको कार्य गर्ने।

एशियाली विकाश बैंकको AT नं. २५८७, २८०८, ३५४२, ३१३९ २९९०, २९९१
तथा अनुदान नं. ०३६१, ५२० अन्तर्गत उत्पादन, प्रशारण तथा वितरण तर्फ
आवश्यक आयोजनाहरु तर्जुमा गरी सो को कार्यानवयन गर्ने।

आयोजनाहरुको वार्षिक बजेट तयार गर्ने, कार्यक्रम तयार गरि स्वीकृत गराउने,
आबधिक लक्ष निर्धारण गर्ने, नियमित अनुगमन तथा मुल्यांकन गर्ने तथा आवश्यक
पृष्ठपोषण दिने।

आयोजनाहरुको उपलब्धि सम्बन्धि सम्पूर्ण कार्यहरु गर्ने।

आयोजनाहरुको मासिक, त्रैमाशिक, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक प्रगति प्रतिबेदन तयार
गरी तालुक निकाय एवं एशियाली विकाश बैंकमा पेश गर्ने।

आयोजनाहरुको लेखापरीक्षण गराई सो को प्रतिबेदन तयार गरी तालुक निकाय एवं
एशियाली विकाश बैंकमा पेश गर्ने।

निर्देशनालय तथा अन्तर्गतका आयोजनाहरुको दैनिक प्रशासनिक कार्यहरु संचालन
गर्ने।

Page 85 of 115

४.७.३ निर्देशनालयको संगठनात्मक संरचना :

PROJECT MANAGEMENT DIRECTORATE ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Deputy Managing Director (L-12 T)

Administrative Section (L 9-Adm)
Project Study and Monitoring Division (L-10 T)
Finance Section (L 9-Acc)

Transmission and SS Mgmt. Distribution System Mgmt. Social Safeguards and
Dept. (Director L 11 T) Dept. (Director L 11 T) Environment Mgmt. Dept
(Director L 11 A)
Environmental
Management Section
Project Office

Social Study
Section

—। Safeguard Unit

___। GESI Unit। GESI Unit।
RIPP Unit। RIPP Unit।

— Project Office

———— Project Office। Project Office।

—— Project Office। Project Office

Page 86 of 115

न. 9.४

—O

-o। -? ap
a। an a Xx aw ) 0 क।

बे
AS

q4

©

oO

pe) a) लल —O
an चट् AU

oS

आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय र अन्तर्गतका कार्यालय तथा आयोजनाहरुको

प्रमुखहरुको नाम तथा सम्पर्क नम्बर :

4
ay

नाम कार्यालय/ आयोजनाको नाम सम्पर्क नं.

उप कार्यकारी तारा प्रसाद प्रधान आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय ९८४१३३७०६८
निर्देशक ९८४५१२३२७०६८
निर्देशक राजनन्रषि कंडेल सामाजिक सुरक्षण तथा वातावरण व्यवस्थापन विभाग ९८४१३४४५४२३
निर्देशक चन्धा न्यौपाने संस्थागत सुदृढिकरण आयोजना ९८४१२४८२४०
वितरण प्रणाली सुदृढीकरण तथा बिस्तार आयोजाना
प्रबन्धक बोधराज ढकाल Te विदयुतिकरण आयोजना ९८४१२३९७७७
प्रदेश नं २ ग्रामिण विद्युतिकरण आयोजना

विद्युत वितरण विस्तार आयोजना

>

प्रबन्धक लक्ष्मीनारायण मुखिया। वोरांग झर्लाग रातमाटे नैविसे 220 S.A. प्रशारण ९८४४०४७६५९
लाइनआयोजना

कोहलपुर नेपालगंज १३२ के.भी. प्रशारण लाइन आयोजना
रञ्जन राज ग्रुङ्ग - - - - ९८१५११५१५७५२
अरुणखोला दुम्किवास १३२ के.भी. सवस्टेशन आयोजना

>

प्रबन्धक

प्रबन्धक नितिश पौडेल तामाकोशी काठमाण्डौं २००/ ४०० के.भि. तथा १३२ ९८४५११५३१४६
के.भिप्रसारण लाइनआयोजना
काठमाण्डौ उपत्यका प्रशारण क्षमता सुदृढीकरण आयोजना
- साला ९८४००४०१०६
लप्सीफेदी तथा चांगुनारायण सवस्टेशन निर्माण आयोजना

प्रबन्धक

प्रबन्धक चन्दनकुमार घोष कालीगण्डकी प्रशारण कोरिडोर आयोजना ९८४५१०८५१११
प्रबन्धक थर्कबहादुर थापा समुन्द्रटार त्रिशुली ३ वी हव १३२ के.भि. प्रशारण लाइन आयोजना। ९८४१२२४९३९

AJ

प्रबन्धक मर्स्याङ्दी कोरीडोर २२० के.भी. प्रशारण लाईन आयोजना ९८१५०१५७६४५९

उप निर्देशक सिताराम तखादछें प्रशासन महाशाखा ९८४१४७६३६६
काठमाण्डौ उपत्यका सवस्टेशन अटोमेशन आयोजना

Su प्रअम्धक अभय प्रसाद न्यौपाने। ठैटौँडा परवानिपुर पोखरिया १३२ के.भि.प्र.ला. आयोजना ९८४१२९४५६३०
वितरण प्रणाली / ग्रामीण विद्युतीकरण गुरु योजना आयोजना
सुपरीवेक्षण परामर्श सेवा आयोजना
काठमाण्डौ ES उपत्यका था सददीकरण ~ आयोजना

अभिषेक अधिकारी काठमाण्डौं उपत्यका मध्य तथा उत्तर वि.प्र.सुदृ आयोजना। ९८४१३२४३९०

ग्रिड जडित सौर्य विद्युत उत्पादन आयोजना

उप प्रबन्धक

प्रसारण तथा वितरण सुपरिवेक्षण परामर्श आयोजना
उप प्रबन्धक सुमन श्रेष्ठ ९८४११८१६९६

हुँ ig

काठमाण्डौ उपत्यका पूर्व तथा दक्षिण वि.प्र.सुदृढीकरण आयोजना

[न

Page 87 of 115

नर
"vw

२०
x4
२२
२३
Rv
२२

A)
Aan

AY
ही

२७
RS
२९
30
२२
२२
३४
२५
२६

काठमाण्डौ उपत्यका स्मार्ट मिटरिग आयोजना

उप प्रबन्धक रविन्द्र श्रेष्ठ oo
डाटा तथा नियन्त्रण केन्द्र निर्माण आयोजना

काठमाण्डौं उपत्यका प्रशारण क्षमता सुदृढीकरण आयोजना (फेज
उप प्रबन्धक उकेश श्रेष्ठ २

चोभार-पाटन-चापागाउँ भूमिगत १३२ के.भी. प्र.ला. आ.

खिम्ति बाह्रविसे लप्सीफेदी ४०० के.भि. सवस्टेशन आयोजना
उप प्रबन्धक प्रकाश पौडेल —

प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढिकरण परामर्श आयोजना
उप प्रबन्धक विश्वरञ्जन मिश्र न्यू बुटवल-वर्दघाट २२० के.भी. प्रशारण लाइन तथा सवस्टेशन

आयोजना। ;

उप प्रबन्धक रोशन अग्रवाल डाँडाखेत राहुघाट १३२ के.भी. प्रशारण लाइन आयोजना
उप प्रबन्धक राजन ढुंगेल पाङ्गताङ १२२ के.भी. सवस्टेशन आयोजना
उप प्रबन्धक वलभद्र अधिकारी घोराही ATH १३२ के.भी. प्रशारण लाइन आयोजना

वितरण तथा ट्रान्सफर्मर खरिद आयोजना

सहायक प्रबन्धक। बोधनाथ न्यौपाने

अरुणपुल तिङलन हव न्युखिम्ति तामाकोशी ३ सुनकोशी हव
ढल्केवर ४०० के.भि. प्र.ला. आयोजना
काठमाण्डौ उपत्यका पश्चिम वितरण प्रणली सुदृढीकरण आयोजना

ग्रिड सवस्टेशन अटोमेशन आयोजना फेज २
स्मार्ट मिटरिग आयोजना (hat २ समेत)
चार्जिङ्ग स्टेशन निर्माण आयोजना

मर्स्याङ्दी काठमाण्डौ २२० के.भी. प्र. ला. आयोजना
AAT नमान दुधकोशी जलविद्युत ४०० के.भी. प्र.ला. आयोजना
योगेन्द्र ठाकुर ललितपुर भक्तपुर वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना

HUT १३२ के.भी. सवस्टेशन आयोजना
अमलेखगञ्ज सवस्टेशन निर्माण आयोजना
१३२ के.भी कन्डक्टर अपग्रेड आयोजना
ईन्जिनियर भरतपुर पोखरा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना

Page 88 of

९८२११२७४ २८

९८२१०७७७१२

९८२५११७६२ ५१

९८२११४०६२३
९८ ४९४८ ४९०३
९८२१२०२३०९
९८१३६७७९२२

९८४११२६७००

९८ ४१२८२२३१२
९८४ २०४९०४४
९८ ४१२४४६०७
९८२११४०२३०
९८४१३३८ २०१

९८४१३४३२२७

९८२१०७३२७२
९८ VIALE RRS
९८२११४९२४ ४
९८ ४१९७४४२२

115

नेपाल विद्युत प्राधिकरण
आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय

नेपाल सरकार तथा ने.वि.प्रा. द्वारा सञ्चालित आयोजनाहरुको आ.व. २०७९/०८० को तेस्रो त्रैमासिक प्रगति विवरण

त्रैमासिक प्रगति विवरण शुरुदेखि यस

अवधिसम्मको। शुरुदेखि
अवधि। कूल खर्च। यस अवधि
बजेट रु. अवधिको खर्च लक्ष्यको। प्रतिशत। सम्मको कैफियत
हजारमा रु. हजारमा
२ २ निर्माण कार्य सम्पन्न भई सञ्चालनमा आईसकेको।।। /। ही 7। भ

तुलनामा (कूल प्रगति

फुटुङ्ग ठिमी र चोभारमा निर्माण हुने सवस्टेशन

अन्तर्गत 511), Layout Approval र Survey and

काठमाडौं उपत्यका Soil Investigation को कार्य AIT भएको।

२। em क्षमता ७३,०००.००। ५,०७३.००। ६.९५ २६६४। BWR। फटुङ्गमा निर्माण हुने सवस्टेशनको Pile

सदृढिकरण Foundation कार्य सम्पन्न भएको तथा ठिमीमा

आयोजना निर्माण हुने सवस्टेशनमा बाको 1९
foundation निर्माणको चरणमा रहेको।

खर्च लागतको प्रतिशत
Page 89 of 115, बजेट
क्रस. आयोजनाको नाम,
शीर्षक नं.

१३२ के.भी तथा
अन्य भोल्टेजस्तरका
क ५०१०८१०१
प्रशारण लाइन
विस्तार आयोजनाहरू

समुद्वटार-त्रिशुली ३२
"वी" हब १३२ केभी

प्रतिशत। तुलनामा)

प्रशारण लाइन
आयोजना

प्रशारण तथा वितरण
सुपरिवेक्षण परामर्श
आयोजना

काठमाडौं उपत्यका
स.स. अटोमेशन
आयोजना

काठमाडौं उपत्यका
'प्रशारण क्षमता
सद्ढिकरण

आयोजना फेज २

हेटोडा परवानीपुर
पोखरीया १३२
के.भी. प्रशारण
लाइन आयोजना

९४.२१ २३,०००

छ

न्ठ२१४

ही

/

५०००

२२३.११

~

YA. 4%

CER

७३. ९७

0.94

२.१७

४२.३२

७२.१२

0.0%

२.०९

परामर्शदाताबाट परामर्श सेवा उपलब्ध भईरहेको। GIS Mapping कार्य सम्पन्न भएको।

आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने सामाग्री
साईटमा आईपुगी काम Ae अवस्थामा रहेको
तर भुक्तानी नभैसकेको हँदा वित्तिय प्रगती
नदेखिएको।

थिमी बालकुमारी खण्डको IEE को TOR पास भई
सम्पन्न हुने चरणमा रहेको साथै AH अध्ययनको
कार्य सम्पन्त भई भुक्तानीको चरणमा रहेकोले
भौतिक प्रगतिको तुलनामा वित्तिय प्रगति कम
देखिएको।

परवानीपुर-पोखरीया १३२ के.भी. प्रसारण लाईन
निर्माणको लागि बोलपत्र आब्हान भएको।
पोखरियामा जग्गा प्राप्ती भएको, १३२ के.भी.
परवानीपुर पोखरिया लाईनको सर्भे, IEE कार्य
सम्पन्न भएको, Yoo के.भी. निजगढ पोखरिया
प्रसारण लाईनको सर्भे सम्पन्न भएको, क्याडस्ट्ूल
सर्भे कार्य शुरु भएको IEE को कार्य शुरु भएको।
निजगढ ४००/१३२ के.भी. क्षमताको सवस्टेशन
निर्माणको लागि जग्गा प्राप्ती सम्बन्धि कार्य
भईरहेको।

Page 90 of 115

१३२ के.भी. प्रशारण
कन्डक्टरट अपग्रेड
आयोजना

ग्रीड सब्सटेशन
अटोमेशन आयोजना
फेज २

काठमाडौं उपत्यका
प्रशारण लाइन तथा
सब्सटेशन आयोजना

डाडाखेत राहुघाट
१३२ के.भी.
प्रसारण लाईन
आयोजना

घोराही-खुम्दी-
माडीचौर १३२
के.भी. प्रसारण
लाईन आयोजना

२.२२

न _0O

420,80

३४.

१,३१,०००.००

_

२११,०००

९०,६६२

1४३८

२७९३८

ही pb

२,४२,२१९

१,०००

1.49

११६. २६

१.१०

~

Conductor तथा Fitings का FAT कार्य सम्पन्न
भई आयातको चरणमा रहेकोले भौतिक प्रगति
कम देखिएको।

प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताब मुल्याङ्गन कार्य
सम्पन्न भई GET & 0 India Limited संग
आयोजनाको निर्माण कार्य गर्न ठेक्का सम्झौता
भएको।

चालु आ.ब.मा आयोजनाको कुनै लक्ष्य नरहेको।

सवस्टेशन र प्रसारण लाईन कार्य अन्तर्गतको
ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भई सवस्टेशनको
Geology Test कार्य भईरहेको, सिभिल निर्माण
कार्य अन्तर्गत Building तथा
Switchyard को Foundation कार्य भईरहेको।
प्रसारण लाईन अन्तर्गत मुआब्जा निर्धारणको कार्य
सुरु भई हाल १ वटा टावरको Foundation कार्य
सुरु गरिएको। तथा प्रसारण लाईन अन्तर्गत
टावरका केही पार्टसहरु आयात भइसकेको।

Control

प्रसारण लाईन अन्तर्गत AA Detail Study
सम्पन्न भएको, जग्गा प्राप्तीको काम सम्पन्न
भएको IEE कार्य स्थगत गरी पन EIA कार्य सुरु
गराएको तथा वातावरण विभागबाट TOR स्वीकृत
भई EIA को प्रारम्भिक मस्यौदा प्रतिवेदन उपर
सार्वजनिक सुनुवाई कार्य सम्पन्न भईसकेको।

Page 91 of 115

पाङ्गताङ १३२
के.भी.सवस्टेशन VARS 44,400 oe oo @.32 १०.९१

आयोजना

केरोन १३२ के.भी. ४.९७ १,२३,५००
सवस्टेशन आयोजना
कोहलपुर-नेपालगञ्ज

RY ५५ ५9
१३२ के.भी. प्रशारण a tes
लाइन आयोजना

सिभिल निर्माण अन्तर्गतको सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न
भईसकेको। सवस्टेशन निर्माणको लागि कम
रकम कबुल गर्ने बोलपत्रदाता M/S
Jackson/HGPT J/V ले ठेक्का सम्झौता गर्न
नआएको कारणले Bid Security जफत गरी
पुन: बोलपत्र आह्वान भएकोमा प्राप्त
बोलपत्रदाता मध्ये कम रकम कबोल गर्ने (६८
International Ltd., India संग Contract
Agreement गरिएको।

Contract Award भई Mobilization पेश्की

भुक्तानी भएको।

कर्मचारी आवास भवन तथा गार्ड हाउसको
निर्माण कार्य सम्पन्न भएको। सवस्टेशन
निर्माणको लागि निर्माण सामाग्री परीक्षण कार्य
सम्पन्न भएको तथा विस्तृत ईन्जिनियरिङ्ग
डिजाईन कार्य सम्पन्न भई स्वीकृतीको अन्तिम
चरणमा रहेको। ईक्युपमेन्ट फाउन्डेशनको लागि

सिभिल निर्माण कार्य भईरहेको।

सवस्टेशन तथा प्रसारण लाईन निर्माण कार्यको
बोलपत्र मुल्याङ्गगको कार्य भईरहेको। IEE को
सम्पूर्ण कार्य पुरा भई Final 1६६ प्रतिवेदन प्राप्त
भएको। नेपालगंज- नानपारा प्रशारण लाईनको
निर्माण कार्य अन्गर्तत Survey को कार्य सुरु

Page 92 of 115

अरूणखोला-
दुम्कीबास १३२
के.भी. सन्सटेशन
आयोजना

प्रशारण तथा वितरण
प्रणाली सुदृढिकरण
सुपरिवेक्षण परामर्श
आयोजना

मूलपानी १३२ के.भी
सब्सटेशन आयोजना

चोभार पाटन
चापागाउँ भुमिगत
१३२ के.भी प्रशारण
लाईन आयोजना

कालीगण्डकी २२०
केभी प्रशारण
कोरिडर् आयोजना

1३९२१०

जग्गा अधिग्रहण सम्पन्न भएको। सवस्टेशन
निर्माण कार्यको ठेक्का सम्झौता सम्पन्त भई
साईटमा माटो परिक्षणको कार्य सुरु भएको।

परामर्शदाता बाट परामर्श सेवा उपलब्ध भईरहेको। यस त्रैमासिकको अन्तिममा परामर्शदाताबाट
Invoice पेश भएको र सोको भुक्तानी भने
आगामी त्रैमासिक अवधिमा मात्र हुने हँदा यस

त्रैमासिकमा भौतिक प्रगतिको तुलनामा वित्तिय
प्रगती कम देखिएको।

मोबिलाईजेशन बापतको पेश्की एकमुष्ट भुक्तानी
भएको कारण यस अवधिको लक्ष्यको तुलनामा
प्रगती बढी देखिएको।

चोभार-पाटन खण्डको IEE को स्वीकृत हुने
अन्तिम चरणमा रहेको पाटन सबस्टेशनको
बोलपत्र आब्हान, र वातावरण अध्ययन कार्य
अन्तिम चरणमा रहेको।

आयोजनाको प्रसारण लाईन तर्फको निर्माण कार्य
चालु अवस्थामा रहेको।

Page 93 of 115

२०

२२

मर्स्याङ्दी २२० केभी
कोरिडर आयोजना

सर्स्याङ्गदी-काठमाडौं
२२० केभी प्रशारण
लाइन आयोजना

लप्सीफेदी-
चाँगुनारायण
सबस्टेशन
आयोजना

निर्माण

९६.१८

९९ ट्व

44.88

34,000

YRS AKO

33¥000

२८९४०९

YAR REY

A9LOTX

93.99

Caras §

१७२.१८

४३.८०

७८. २८

49,095

40.23

BRAS

YG. oY

उदिपुर - भरतप्रको कुल १९३ मध्ये ५६ वटा
टावर फाउण्डेशन, १८ वटा टावर Ete कार्य
भई stringing कार्य ९ कि.मी. पुरा भएको।
उदिपुर र भरतपुर सवस्टेशनको निर्माणको लागि
करिब ९५% सामान आपूर्ति भएको।

प्रसारण लाईन (८२ कि.मी.) अन्तर्गतको सम्पूर्ण
निर्माण कार्य सम्पन्न भई लाईन चार्ज भएको।
मस्याङ््ी र मातातीर्थमा निर्माण भईरहेको
सवस्टेशन Ah स्टाफ क्वाटर, कन्ट्रोल विल्डिङ्ग
Equipment Foundation तथा Gantry को
निर्माण कार्य चालु अवस्थामा रहेको।

चाँगुनारायण सबस्टेशनमा Boundry
Wall,Approach Road, Retaining Wall तथा
Control Room Building, GIS Hall हरुको निर्माण
कार्य सम्पन्न भएको, FFPH Building, 7727
Water Tank, Gantry Tower को फाउण्डेशन
निर्माण भएको।चाँगुनारायण- स्युचाटार तथा टेक्
सस मा Survey/Soil Investigation सम्पन्न
भएको। निर्माणाधिन सवस्टेशनका लागि
आवश्यक Transformer हरुआपूर्ति भएको।
यसैगरी टेक् सवस्टेशनमा 9६8 र GIS Erection
हुँदै।

Page 94 of 115

RR

सुपरीवेक्षण परामर्श

सेवा आयोजना

न्यूबुटवल-बर्दघाट
२२० के.भी प्रशारण

लाइन

तया

सब्सटेशन आयोजना

बोरंग-झर्लाङ-
रातमाटे-नोविसे

२२० के.भी प्रसारण
लाईन आयोजना

नयाँ बुटवल-लमही-
कोहलपूर-नयाँ
अतरिया ४०० केभी

प्रशारण
आयोजना

लाइन

९८०

९९.८२

0.3¥

R84

१४०००

९०००००

३९५०००

२९७१५०

२६३८ ४

१२००००

२४९७

२७०९

qos. ४९

43.33

0,29

द२.००

७९,९९६

सुपरिबेक्षण परामर्श सेवा आयोजना सम्पन्न भई
सोही आयोजनाको फैज २ लाई पनि यसै
आयोजनामा समाबेश गरीएको कारण सुरुदेखि
यस अवधि सम्मको वित्तिय र भौतिक प्रगती कम
देखीएको। साथै, विगत अवधिको भुक्तानी समेत
यस अवधिमा भएको कारण वित्तीय प्रगती बढी
देखिएको।

न्यू बुटवल बर्दघाट खण्डको टावर फाउण्डेशन
कार्य भईरहेको तथा प्रसारण लाईनको क्षेत्रभित्र
पर्ने रुख कटान छपानको कार्य स्वीकृतीको
चरणमा रहेको।

Contract Award भई Advance Payment
Release @1 प्रक्रियामा रहेको।

परामर्शदाताले १३२ के.भी. सुर्खेत सवस्टेशन र

४०० के.भी. दोधारा सवस्टेशनको डिजाईन गरी
सोको रिपोट पेश गरेको। 114 अन्तर्गत Detail
Transmission Line Design, Cost Estimate,
Bidding Document, Detail Topographical
Survey लगायतका रिपोर्टहरु आयोजनामा पेश
गरेको।लमहीमा बन्ने सवस्टेशनको जग्गाको
अधिग्रहण भई गृह मन्त्रालयबाट पुनराबलोकन
गरी Hearse समितिद्धारा निर्धारित मूल्य ठिक
रहेको निर्णय भएको।

Page 95 of 115

२७

अरूणपूल तिङला
न्यूखिम्ति तामाकोशी
३ सुनकोशी हब
ढल्केवार ४००
केभी प्रशारण लाइन
आयोजना

तामाकोशी-
काठमाण्डौ
२२०/४०० के.भी.
प्र.ला. आयोजना

अमलेखगञ्ज
सवस्टेशन निर्माण
आयोजना

EGMP सुपरिवेक्षण
परामर्श आयोजना

काठमाडौं उपत्यका
२२० के.भी. रिंग
मेन आयोजना

२४३.९४ ९ २०००

६७९ २४२०

/

७०.४२

A

२४२९

A

A)
) ०८
as
A)

283.50

२२.१९

०,०४१

4.G40

0.000

R38.44

प्रथम त्रैमासिक तथा तेस्रो त्रैमासिक अवधिमा
सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेका केही कार्यहरु यसै
त्रैमासिक अवधिमा सम्पन्न भई सोको भुक्तानी
समेत भईसकेको हुँदा लक्ष्यको तुलनामा धेरै खर्च
भएको।

बाह्रबिसे- काठमाण्डौ ४०० के.भी.र लप्सीफेदी
दुवाकोट १२२ के.भी. प्रसारण लाईन निर्माण तफ
१०९ वटा टावर फाउण्डेशन तथा १०२ वटा
टावर ईरेक्सन कार्य सम्पन्न भई ७.२८ कि.मी.
तार तान्ने कार्य सम्पन्न भएको। बाह्रबिसे -
ane ४०० के.भी. प्रसारण लाईनको ९०
वटा टावर फाउण्डेशन तथा ६९ वटा टावर
ईरेक्सन कार्य भई करिब १५.१८ कि.मी. तार
तान्ने कार्य सम्पन्न भएको I

सवस्टेशन निर्माणको लागि बोलपत्र आब्हान
भएकोमा हाल मुल्याङ्गनको प्रक्रियामा रहेको तथा
जग्गा प्राप्ती सम्बन्धी कार्य अन्तर्गत जि.प्र.का.
बाट Hest कार्या सम्पन्न भई ३५ दिने सुचना
जारि गरिसकेको।

परामर्शदाताबाट परामर्श सेवा उपलब्ध भईरहेको।

चालु आ.ब.मा आयोजनाको St लक्ष्य नरहेको।

Page 96 of 115

अन्य ३३ के.भी.
लाईन तथा
सवस्टेशन
आयोजनाहरु
वितरण प्रणाली
१ सुदृढिकरण तथा
विस्तार आयोजना

40905708

३३ के.भी. र 99 के.भी. लाईन निर्माण अन्तर्गत
६६,0०४ {0000 919K YR १९५.९५। as.ve। ९४.०१। अधिकांश लाईन निर्माण सम्पन्न भई सवस्टेशन
सञ्चालनमा आएको।

हालसम्म महाराजगंज स/स शअर्नात
बुढानिलकण्ठ, चपली, गोल्फुटार, हात्तीगौंडा,
महाराजगंज लागयतका विभिन्न स्थानमा
भुमिगत कार्य हुँदै र हालसम्म उक्त सवस्टेशन
अन्तर्गत १६५९ वटा सर्भिस फिडर प्यानल
५५४ वटा फिडर प्यानल र २१ वटा RMu
प्यानल जडानको Foundation निर्माण कार्य
भएको, १४६८ वटा सर्भिस फिडर प्यानल, ४९७
वटा फिडर प्यानल र २१ वटा RMU प्यानल
३९,२९ २४९००० ९८२६६ ३९. ४६ GE 23 EY ८४ जडानको कार्य SH भएको। वितरण
प्रणाली भुमिगत गर्ने तथा सुदृढीकरण गर्ने
क्रममा ४९९ कि.मि. HDPE Pipe Laying गरेको
र १५१.९ कि.मि. PLB HDPE Pipe Laying,
225.9 किमी. 1100268) र १५९ कि.मी.
HT(XLPE) को Cable Laying कार्य सम्पन्न
भईसकेको छ। १८.६ कि.मी. OFC Cable
1[910षको कार्य भइसकेको छ waa
महाराजगंज सवस्टेशन अन्तर्गत ११ कि.मी.
HT(XLPE), १ कि.मी. LT(XLPE), १ वटा RMU र
३ वटा सर्भिस फिडर प्यानल Commissioni ng

काठमाडौं उपत्यका

मध्य तथा उत्तर
२ वितरण प्रणाली

सुदृढीकरण

आयोजना

Page 97 of 115

काठमाडौं उपत्यका
पुर्व तथा दक्षिण
वितरण वितरण
प्रणाली सुदृढिकरण
आयोजना

काठमाडौं उपत्यका
पश्चिम वितरण

प्रणाली सुदृढिकरण

आयोजना

१८.९३ 245400 ५ ४७३८

7 १४ २.११ २१३१०० ३०६११४

सकि

१४३. ३८

९८.१९

२६.९१

९४.२८

२९.३२

कार्य भईसकेको। महाराजगंज, पानीपोखरी र
गोल्फुटार, मण्डीखाटार, बालुवाटार आसपासका
सडकमा Road Restoration को कार्य
भईरहेको, बृुढानिलकण्ड र पानीपोखरीको
सडकखण्डमा Road Restoration भई सडक
विभागलाई तथा विभिन्न आन्तरिक सडकहरु
LAT. तथा बुढानिलकण्ठ न.पा. लाई
हस्तान्तरण भइसकेको।

रत्नपार्क बि.कं. को वितरण प्रणाली भुमिगत

गर्ने तथा सुदृढीकरण गर्ने कार्य अन्तर्गत दोस्रो
लटको XLPE, ABC Cable, HDPE/PLB, HDPE
Pipes, Feder Pannel लगायतका सामाग्री प्राप्त
भईसकेको र चुच्चेपाटी चावहिल र मित्रपार्क,
लैनचौर, लाजिम्पाट,धोबिखोला कोरिडोर क्षेत्रमा
भुमिगत गर्ने कार्य सम्पन्त भएको। सामाखुशी,
महांकाल, ce क्षेत्रमा भुमिगत कार्य चालु
अवस्थामा रहेको। अन्य क्षेत्रमा सडक खन्न
अनुमतिको लागि सडक विभागसँग आवश्यक
समन्वय भईरहेको।

विगत त्रैमासिक अवधिको भुक्तानी समेत यस
अवधिमा भएको कारण वित्तिय प्रगती बढी

देखिएको किर्तिपुर तथा वानेश्वर क्षेत्रमा SAT
सम्बन्धि कार्य भईरहेको।

Page 98 of 115

आयोजनाको ~ चाल a कुनै ES नरहेको
बितरण ट्रासफरर्मर ०.०० 240 5 0.00 0.08 0.00 Aaa eT चालु आ.ब. मा कुर्न लक्ष्य नरहेका

रे,
खरीद आयोजना।

a ee fo  aarerepeeeet ठेक्का सम्झौता गरिएको। ५
सौर्य बटा (२४ मे.वा.) प्रस्तावकहरु मध्ये ४ वटा (१९
मे.वा.) ले ने.वि.प्रा. सँग विद्युत खरिद सम्झौता
विद्युत उत्पादन गरेको। विद्युत खरिद सम्झौता गरेका ४ वटा
६। आयोजना ग्रिड ; ६१८५०० १९७ 030  ०.०५। ०.०२।कम्पनी मध्ये ३ कम्पनीको (११ मे.वा.) निर्माण
जडित सौर्य विद्युत सम्पन्न हुने चरणमा रहेको। PPA गरेका दुई
उत्पादन आयोजना वटा कम्पनीले हस्तान्तरण गरिसकेको। हाल
(४७7) अनुगमन कार्य सुरु नभएकोले वित्तिय खर्च

नगरिएको।

ग्रामिण विद्युतीकरण आयोजनाको सम्पूर्ण काम सम्पन्न भई चालु
योजना १२०८० GUY ७८०. v3 Gy, २० 400,00
७। गुरु योजना आ.ब. मा भुक्तानीको प्रक्रिया मा रहेको।
आयोजना
ङ निर्माणका _ सम्पर्ण ( कार्य id सम्पन्न भई id
८। तनहु विद्युतिकरण ९३:१९ २७००० १०७७३ ३९.९०। ८६११। ९१:०० माणिका सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न भई सवस्टेशन
चार्ज भएको
आयोजना चार्ज भएको।
ललितपूर भक्तप्र भक्तपुरमा ४० वटा Feeder Pillar Foundation
निर्माण कार्य सम्पन्न भएको। भक्तपुर र लगतखेल
१। वितरण प्रणाली ४०.४९। ३३४३१२ क। र्,५९। १३६४। २४,२४५। सबस्टशनमा ११0४ लाईन 0०७४ किमी. भमिगत
सुदृढिकरण। ४ न लिला et छ
. कार्य सम्पन्न भएको।
आयोजना

Page 99 of 115

१०

११

पोखरा भरतपूर
वितरण प्रणाली
सुदृढिकरण

आयोजना

बिद्युत वितरण

विस्तार आयोजना

औधोगिक क्षेत्र
कोरिडोर आयोजना

विद्युत विकास दशक
सम्बन्धि कार्य योजना

स्मार्ट मिटरिङ्ग
आयोजना

स्मार्ट मिटरिङ्ग
आयोजना (फेज २)

HT तथा LT लाईन निर्माण कार्यको लागि aH
कार्य सम्पन्न भएको। सिभिल कार्य अन्तर्गत
माटो परिक्षणको काम सम्पन्न भएको। Design

७४, 2 ३४१३१२ २११८१ ६.२१ ९.२१ तथा Drawing Approve भई निर्माण कार्य सुचारु
हने अवस्थामा रहेको। पोखरा अन्तराष्ट्रिय

विमानस्थलको प्रबेशद्वारमा करिब YOR मिटर
प्रणाली भुमिगत कार्य सम्पन्न भएको।

यस आ. व. को भुक्तानी तेश्रो त्रैमासिकमा

a 00 - a ~ 00 ९५.००। ९८.०० गरिने भएकोले यस अवधिमा कुनै प्रगति
नदेखिएको

5०० लि ee .00 oa .00 ee 00। At आ.ब.मा आयोजनाको HA लक्ष्य नरहेको।

आयोजना सम्पन्न भई Capitalization को
७१३०० १८३१४५४ RAR. GG {0,04 ९८.२९। प्रक्रियामा रहेको। Completion Certificate जारी
गरिसकिएको।

Radio Frequency उपलब्ध भई बोलपत्र
प्रकाशनको चरणमा रहेको।

¥YOOOO लि

Page 100 of 115

डाटा तथा नियन्त्रण
केन्द्र निर्माण
आयोजना

विद्युतिय सवारी
चार्जिङ स्टेशन
पूर्वाधार तथा बिकास
आयोजना

सासेक विद्युत प्रशारण
तथा बितरण प्रणाली। ५०१०८१२८
सुदृढीकरण आयोजना
प्रदेश नं. २ ग्रामिण
विदुतिकरण तथा

वितरण प्रणाली
सुदृढीकरण
आयोजना

२३०.१७

३२.०२

७९.२२

१३७५००

१५००००

२१४०००

२८० ७११

१२००००

१६२६८१

२०९.९७

GO,0O

9G. OR

२०, २७

20,00

१८.४५५

७८०. 0००

७८०. ००

१८. 3८

आयोजना स्थलमा रहेको पुरानो स्टोर विल्डिङ्ग
तथा बाँकी संरचना हटाई नयाँ स्टोर भवन
निर्माण भइसकेको। सिभिल निर्माण कार्य
अन्तर्गत पानी east तथा DCC Foundation
लगायतका संरचनाहरु TA भईसकेको। Pre
Fabricated Data Center Building निर्माण
कार्य सम्पन्न भएको। IT Equipments को
सामाग्रीहरे डेलिभरी भईसकेको। विगत
अवधिको भुक्तानी समेत यस अवधिमा भएकोले
खर्च प्रतिशत बढी देखीएको।

५१ वटा चार्जर मध्ये भरतपुर, खुर्कोट, सिन्धुली,

रत्तपाक, महेन्द्र पुलिस क्लब, मुग्लीङ्ग र
बर्दिबास लगायतका २२ स्थानमा चार्जर जाडान
गरी परीक्षण सम्बन्धि कार्य भईरहेको तथा अन्य
स्थानहरुमा चार्जिङ्ग स्टेशन सम्बन्धि कार्य चालु
अवस्थामा रहेको।,२००० थान PSC Pole गाड्ने कार्य सम्पन्न
भएको। १० वटा सवस्टेशन मध्ये ७ वटा

सवस्टेशनको सिभिल निर्माण कार्य चालु रहेको।

Page 101 of 115

न्यू खिम्ती सबस्टेशनमा सिभिल निर्माण कार्य
खिम्ती-बाहबिसे- भईरहेको, ट्रान्सफर्मर तथा सिभिल निर्माण कार्य

अन्तर्गत . . कार्य is

२ लप्सिफदी ४०० ९१,४१ ८००१५० २१२१३२ २६, २४ 42.20 ox ¥4 तगत Design sign Drowings Approval
केभी सब्स्टेशन भईरहेको। बाह्रबिसे सबस्टेशनमा CSR अन्तर्गत
आयोजना Road Upgradation को ठेक्का सम्झौता कार्य

सम्पन्न भएको।

Page 102 of 115

५.८. ईन्जिनियरिङ्ग सेवा निर्देशनालय:
५.८.१. ईन्जिनियरिङ सेवा निर्देशनालयको कार्य विवरण :

१.

x.

१०.

पूर्वाधार तथा जलविद्युत विकास सम्बन्धी कार्यहरु,

जलविद्युत, पानीको बहुपक्षीय उपयोग वा अन्य पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा ईन्जिनियरिङ्ग, वातावरण तथा
सामाजिक अध्ययन,वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण तथा अनुगमन सम्बन्धी कार्य,

ट्रान्सफर्मर तथा अन्य महत्वपूर्ण विद्युत सम्बन्धी यन्त्रहरुको परीक्षण र मर्मत सम्बन्धीकार्य,
गुणस्तरीय कंक्रिट पोलको उत्पादन र विकी गर्ने सम्बन्धी कार्य,

जलविद्युतसंग सम्बन्धित प्राविधिक तथा ब्यवस्थापनको क्षेत्रमा दक्ष तथा Adee जनशक्ति तयार गर्न
तालिम सञ्चालन गर्ने कार्य,

जलविद्युत ईन्जिनियरिङ्ग र ब्यवस्थापन सम्बन्धी ब्यवसायिक सेवा ब्यापारिक रुपमा प्रदान गर्ने कार्य,

प्राधिकरणको काममा बाधा नपुग्ने गरी विभिन्न उपकरण तथा भौतिक साधन/ सुविधा पूर्व निर्धारित
दरमा अन्य निकायलाई उपलब्ध गराउने कार्य,

निर्देशनालय अन्तगतका विशेषज्ञ दक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्तिलाई निर्धारित पारिश्रमिक, ओभरहेड आदि
लिई कामको विवरण र कार्यविधि तोकी सरकारी,अर्ध सरकारी तथा निजी क्षेत्रलाई आवश्यकतानुसार
उपलब्ध गराउने कार्य,

जलविद्युत विकास र सो संग सम्बन्धित काम संयुक्त रुपमा गर्ने कार्य,

निर्देशनालय अन्तगतका सम्पूर्ण कार्यालय तथा आयोजनाहरुको अध्ययन अनुगमन, निरीक्षण तथा
सूपरिवेक्षण गर्ने कार्य आदि।

Page 103 of 115

। ईन्जिनियरिङ्ग सेवा निर्देशनालय, सांगठनिक संरचना।

हाईड्रोलिक डिजाईन
महाशाखा

स्ट्रक्वरल डिजाईन
महाशाखा

आयोजना विकास विभाग

आयोजना पहिचान

महाशाखा महाशाखा

पन
रुपा बेगनास

जलाशययुक्त ज.वि.आ। ail महाशाखा। नम्स एण्ड दुधकोशी जलाशययुक्त ज.वि.आ
स्पेसिफिकेसन

चैनपुर सेती
जलाशययुक्त

वातावरण तथा सामाजिक

अध्ययन विभाग

ने. ढुङ्गा तथा कंक्रिट भवन तथा भौतिक संरचना निर्माण
माटो, ढुङ्गा तथा कंक्रिट
आयोजना
पयोराशात्ा

तालिम केन्द्र आधिखोला जलाशययुक्त ज.वि.आ

ईलेक्टोमेकानिकल कक्रिट प्लाण्ट अमलेखगञ्ज T कंक्रिट N
टू डिजाईन कंक्रिट पोल प्लाण्ट अमलेखगञ्ज कंक्रिट पोल प्लाण्ट लम्की
सटताशारवा। कंक्रिट पोल प्लाण्ट टंकि।
प्रशासन शाखा। ale पोल प्लाण्ट BIA।

ie

लेखा शाखा ————__ Page 104 of 115। केन्द्रिय वर्कशप हेटोडा।

_ईन्जिनियरिङ्ग सेवा निर्देशनालय अर्न्तगतका आयोजनाहरुको नाम :

FIRM जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना

भवन तथा भौतिक संरचना निर्माण आयोजना।

आँधीखोला जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना।

चैनपुरसेती जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना।

रुपा बेगनास जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना।
कूलेखानी-सिस्नेरी पम्प जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना।

0 PM ०८ पछ AI OO

५. ८.४. ईन्जिनियरिङ्ग सेवा निर्देशनालय अन्तर्गतका कार्यालय प्रमुखहरु :

कार्यालयको नाम कार्यालय प्रमुखको नाम फोन नं मेल ठेगना

सिं
4
श्री इन्जिनियरिङ सेवा निर्देशनालय श्री रामजी भण्डारी ९८५६०२७६०८। engineering@nea.org.np

२। at आयोजना विकास विभाग / रुपा ९८५११३२८७६ =। pdd@nea.org.np
बेगनास जलाशययुक्त जविआ श्री नसिवमान प्रधान
३। श्री वातावरण तथा सामाजिक श्री अनिरुद्ध पौडेल ९८४५१०८६७६४। env.social@nea.org. np
अध्ययन विभाग,
४। श्री माटो ढुङ्गा तथा कंक्रिट श्री टिकाराम पौडेल ९८४१३९१७२०। srcl@nea.org. np
प्रयोगशाला,ने.वि.प्रा.।
श्री तालिम केन्द्र, खरिपाटी श्री मोतिलाल महतारा। ९८५११७९२८३। trainning@nea.org. np
९। oft ईलेक्टो मेकानिकल डिजाइन electromech@nea.org. np
महाशाखा

श्री केन्द्रीय वर्कशप हेटौडा श्री बद्धिनाथ झा ९८४६०४१७९७। central.workshop@nea.org. np
ठ। at कंक्रिट पोल प्लान्ट, श्री शाम्मी कर्ण ९८५५०२४७०४। poleplant.amlekhganj@nea.org. np
अमलेखगञ्ज
श्री कंक्रिट पोल प्लान्ट, लम्की श्री परमार धिरसेन ९८५११९११८८
आयोजना

श्री दिलिप यादव ९८५५०७४११३। poleplant.kotre@nea.org. np

१। श्री दुधकोशी जलाशययुक्त श्री बसन्तध्वज श्रेष्ठ।९८१३४५८०१८। dkoshi@nea.org. np

6०। जलविद्युत आयोजना

११। श्री भवन तथा भौतिक संरचना श्री सुवोध कुमार साह। ९८४३२६३४४८
निर्माण आ

बी विमल चौधरी। २०४१०४२०७४
श्री चैनप्र सेती जलविद्युत a. श्री अनिल भक्त श्रेष्ठ। ९८५१११४७८८

AJ

y
ay

Page 105 of 115

Chainpur Seti Hydroelectric Project 210MW)

Chainpur Seti Hydroelectric Project (CSHEP) is Peaking Run off River type Hydropower
project being developed in Seti River that is located in Satpal, Talkot and Mastha Rural-
Municipality in the Bajyhang District of Sudurpaschim Province. The project features includes
40 m high concrete gravity dam with four number of radial gates, three intake gate each of
width 8 m and 3.5 m high are proposed. Three Underground desending basin each of length
130m and width 15m are proposed. Headrace Tunnel has total length of 12468m and finished
diameter is 5.4 m. A surge shaft of 87.3 m high with 12.5m internal diameter is provided.
Project has Penstock pipe of length 1575 m of 3.5 m diameter also steel lined pressure shaft of
length 161.30m and diameter 2m is proposed. A semi surface powerhouse consisting of 3 units
of Pelton turbine each of rated capacity of 70 MW and tailrace structures is proposed. The
proposed headworks site is located about 150 m downstream from the confluence of the Seti
River and Ghatganga River while the proposed powerhouse site lies near the Basti village on
the right bank of Seti River. The project will generate a capacity of 210MW utilizing a net head
of 474.49m and design discharge of 50.68 m°/s. Annual energy is about 1158.02 GWh with 6
hours daily peaking during dry period with dry peak energy generation of 219.50 GWh. The
B/C Ratio is 1.53 and IRR of Project is 17.48%. The power generated from the project shall be
connected to proposed 400/132 KV Bajhang Substation.

PROPOSED HEADWORKS AREA

Page 106 of 115

The Project site is accessible via Attartya- Chainpur black topped road and an earthen track road
of about 16 km connecting Chainpur to the proposed powerhouse site. The road connecting
Chainpur Bazar to Taklakot is under construction with the fund of Government of Nepal (GoN).
This road passes near project headworks area.

A review of feasibility study has been completed and Preparation of Engineering Procurement
and Construction (EPC) tender document of the project is being carried out by Chilime
Engineering Services Company Limited (ChesCo) and is at completion stage. The geotechnical
investigation works like MASW, 2D-ERT, Core Drillings at proposed headworks site were
completed. The Environmental Impact Assessment (EIA) Report of CSHEP has been approved
by Ministry of Forests and Environment (MoFE). Access road to powerhouse and camp area is
under Construction. Mobilization of contractor for construction of adit 3,5 and 6 tunnel of the
project. The review of tender document of camp area is ongoing for bidding process.
Distribution of compensation for land, house, fruits, trees and other acquired for Powerhouse
and camp area is ongoing.

Page 107 of 115

दुधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना
प्रगति विवरण

> Updated Feasibility Study र Detailed Design
७ Final Updated Feasibility Study Report तयार भएको।

७ परामर्शदाताले LIDAR Survey र AMT Survey को Field Survey कार्य सम्पन्न गरेको र

Hydro fracturing Test अन्तर्गत Drilling कार्य सम्पन्न गरी Hydro fracturing Test गर्ने
तयारी गरिरहेको।

७ दुधकोशी River Basin को Glaciological र Geo-Hazard Study सम्पन्त भएको र Dam
Safety Study भइरहेको।

७ Detailed Design Report मा Panel of Expert (PoE), एसियाली विकास वैंक र ने.वि.पाो.
बाट प्राप्त राय/सुझावहरु समावेश गरी Detailed Design Report Finalize WH क्रममा रहेको।

» वातावरणीय तथा सामाजिक अध्ययन

७ Hydro Power तर्फको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) प्रतिवेदन स्वीकृतिको निम्ति विद्युत
विकास विभागमा पेश गरिएको।

७ प्रशारण लाईनको प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण (६६) को कार्यसूची प्रतिवेदनमा विद्युत विकास
विभागबाट प्राप्त राय/सुभझावहरु समाविष्ट गरी स्वीकृतिको निम्ति विद्युत विकास विभागमा
पुन: पेश गरिएको।

७ प्रशारण लाईनको प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्य भइरहेको।

७ दुधकोशी, अरुण, तमोर र कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षसम्म Aquatic Biodiversity Study सम्पन्न
भएको र सुनकोशी Basin को Cumulative Impact Assessment कार्य भइरहेको।

> Geo-Technical Investigation
७ Core Drilling -1 २0०० मि. Vertical Core Drilling र २०० मि. Inclined Core Drilling सम्पन्न
भएको।
७ Test Adit निर्माण कार्य - ७५० मि. Test Adit निर्माण कार्य सम्पन्त भएको।

» जग्गा अधिग्रहण

e खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्व् जिल्लामा आवश्यक जग्गाको नापी कार्यालयबाट उतार गर्ने
कार्य र मालपोत कार्यालयबाट जग्गाको श्रेस्ता उतार गर्ने कार्य सम्पन्न भएको।

७ खोटाङ जिल्ला रावार्वेशी गाउँपालिका र ऐँसेलुखक गाउँपालिका अन्तर्गत आयोजनाको
जलाशयबाट डुवानमा पर्ने ५८२६ कित्ता जग्गा प्राप्त गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङ
मार्फत गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गरिएको र जग्गाको Hates निर्धारण कार्य अन्तर्गत
जग्गाको प्रारम्भिक मूल्यांकन गर्न गठित उप-समितिद्वारा प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्य भइरहेको।

Page 108 of 115

७ खोटाङ जिल्ला Maral गाउँपालिका वडा न. ३ र हलेसी तुवाचुङ्ग नगरपालिका वडा नं. ५ र

८ अन्तर्गत आयोजनाको Dam, Spillway, Camp Site, Powerhouse क्षेत्रमा पर्न ४९६ कित्ता
जग्गा प्राप्त गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङ मार्फत गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन
गरिएको र ओखलढुंगा जिल्ला चिसंखुगढी गाउँपालिका वडा नं. १, २, ३, & र ठ अन्तर्गत
आयोजनाको जलाशयबाट डुवानमा पर्ने २४०९ कित्ता जग्गा प्राप्त गर्न जिल्ला प्रशासन
कार्यालय ओखलढुंगा मार्फत गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गरिएको र मुआव्जा निर्धारण
समितिद्वारा जग्गाको प्रारम्भिक मूल्यांकन गर्न गठित उप-समितिद्वारा प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्य
भइरहेको।

आयोजना र एसियाली विकास वैंकका प्रतिनिधिद्वारा आयोजना प्रभावित जिल्लाहरुको प्रमुख
जिल्ला अधिकारी, स्थानीय निकायका प्रतिनिधि र स्थानीय Stakeholder हरुसँग जग्गा
अधिग्रहण तथा सो सम्वन्धमा एसियाली विकास वैंकको नीति सम्वन्धी संयुक्त रुपमा परामर्श
गरिएको।

» पहुँच मार्ग निर्माण

घितुङ्गदेखि मुख्य विद्युत गृहसम्म करिव २ कि.मि. Track खोल्ने कार्य सम्पन्न भएको।

मुख्य विद्युत गृहदेखि Tailrace सम्मको सडकको सर्भ र डिजाईन कार्य सम्पन्न भएको र
हलेसी तुवाचुङ्ग नगरपालिका मार्फत सो सडक निर्माण गर्न Memorandum of Understanding
(MoU) भएको।

मुख्य विद्युत गृहको निम्ति करिव ५.५ कि.मि. वैकल्पिक पहुँच मार्गको at र डिजाईन कार्य
सम्पन्न भएको।

वाँध स्थल क्षेत्रको सडक स्तरोन्नतिको निम्ति स्थानीय निकायहरुसँग समन्वय भइरहेको।

» आयोजना निर्माणको निम्ति वित्तीय व्यवस्थापन

एसियाली विकास वैंक (ADB) को अगुवाइमा यूरोपियन ईन्भेष्टमेन्ट वैंक (EIB), एसियन
इन्फास्ट्क्चवर वैंक (॥8) र कोरियन एक्जिम वैंकबाट संयुक्त रुपमा आयोजनामा लगानी
गर्नेत्फ छलफल भएको र आयोजनामा लगानी गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट पत्राचार गरिएको।
एसियाली विकास वैंक (ADB) को प्रारम्भिक Reconnaissance Mission Meeting HI Project
Financing को Modality मा ने.वि.प्रा.. उर्जा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधिसँग
छलफल भएको र Reconnaissance Mission Meeting को Aid Memorie मय अर्थ
मन्त्रालयबाट यस आयोजनामा लगानीको लागि १३०० मिलियन युएस डलर सहुलियत क्रणको
Confirmation पठाएको छ।

एसियाली विकास वैंकले Country Operation Business Plan (2021 to 2023) मा दुधकोशी
जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको निम्ति ५५० मिलियन युएस डलर WN र २० मिलियन
युएस डलर अनुदान Allocate गरेको छ।

आयोजना निर्माणको निम्ति अर्थ मन्त्रालय मार्फत अनुरोध गरिएकोमय EIB बाट Letter of
Interest प्राप्त भएको र युरोपियन ईन्भेष्टमेन्ट वैंक (EIB) को प्रतिनिधिहरुसँग छलफल भएको।

Page 109 of 115

७ आयोजना निर्माणको निम्ति आन्तरिक रुपमा आवश्यक पर्ने व्यवसायिक क्रणको निम्ति
कर्मचारी संचयकोष, नागरिक लगानी कोष, हाइड्रोइलेक्टरसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट
कम्पनी लिमिटेडलाई पत्राचार गरिएको र छलफल जारी रहेको।

माटो, ढुंगा TAT HATS प्रयोगशाला
आयोजनाहरूको प्रगति विवरण
चैत्र, २०७९
आयोजनाको नाम प्रगति विवरण

क्र
अपर अरुण जलविद्युत ड्रिलिङ कार्य - २२८० मिटर।
आयोजना " हेडवर्क्स र विद्युतगृहको ईआरटी सर्भे - ६६४५ मिटर।
० टठेडवर्क्स र विद्युतगृहको जियोलोजिकल म्यापिङ - ४००
हेक्टर।
आयोजना प्रतिवेदन बझाइएको।
आयोजना प्रतिवेदन बुझाइएको।
लि
सबस्टेशन
सबस्टेशन
7 सम्पन बुझाइएको
बुझाइएको

लाहान सुखीपुर सबस्टेशन सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न भई अन्तिम प्रतिवेदन बुझाइएको।

रूपनी बोदेबर्साइन " सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न भई अन्तिम प्रतिवेदन बुझाइएको।
सबस्टेशन

a
२।

Page 110 of 115

Building and Physical Infrastructure Construction Project

1. Introduction

The Nepal Electricity Authority, one of the largest organizations in Nepal, was formed by
merging the Electricity Department, the Nepal Electricity Corporation, and various
Development Boards in 1985. At the central level, NEA is divided into various Directorates
consisting of Departments and Divisions. The existing office space in the NEA head office
complex at Durbarmarg is not adequate to accommodate all the central offices due to haphazard
space planning and the layout of existing old buildings.

For optimum utilization of land located at prime locations, NEA established the new project
named Building and Physical Infrastructure Construction Project (BPICP) on 2074/06/09. The
main objective of this project is to construct the corporate office building at Durbarmarg and
other similar infrastructure all over Nepal.

Corporate Office Building (COB)

BPICP has revised the architectural drawing of COB in accordance with the instruction of then
Managing Director, Mr. Hitendra Dev Shakya, of Nepal Electricity Authority, to meet the by-
laws of Ministry of Urban Development (MOUD) by limiting the total height of the building to
30 m. In this Design, The MoUD had approved the Initial Environmental Examination (IEE)
Report. BPICP had presented slide about design and drawing at the 8815 Board Meeting of
NEA, held on 31st Bhadra 2078. The Board had instructed to resubmit the design after an in-
depth discussion with concerned bodies ie. Kathmandu Metropolitan City, MoUD, etc.

New Office Buildings at Bhagwanpau and Lainchaur

NEA Board Meeting held on 315 Bhadra 2078, had decided to initiate the construction of
NEA Office buildings at Lainchaur and Bhagwanpau. BPICP published the notice of Invitation
for Bid (IFB) in the national daily Gorakhapatra on 2078/10/21. The Bid Evaluation
Committee had submitted the Evaluation report on 9 th Baishakh 2079. BPICP had published
the Notice of Price Bid Opening on National Daily Gorkhapatra of 2079/01/13. The Contract
Agreement between BPICP and Contractor had been endorsed on 3rd July 2022. Due to
hindrance in site clearance at Swayambhu and lainchaur, the site mobilizationis work is not yet
commenced. However, BPICP is trying to clear the site before 14th Aswin 2079.

2. Work done in FY 2078/79

Page 111 of 115

Following activities were carried out in FY 2078/79 Q4

a.

Signing of Contract Agreement for Construction of NEA Office Building at Lainchaur and
Bhagwanpaau between NEA and Contractor MS. KC-EG Infra-Hanuman JV on 3rd July
2022.

Reminder on Building Permit from Kathmandu Metropolitan City (KMC)

Data collection for Calculation of Revenue on properties of NEA for KMC.

d. Reminder for Site clearance at Swayambhu and Bhagwanpaau.

Request for Revision of IEE of COB.

3. Future Plan
BPICP has planned to carryout following activities for FY 2079/80. The detailed schedule is
sown 11 Gantt chart:

©

Revise Facade and Structural Design of COB as per instruction of NEA Board.

Make approval of Drawings of COB, lainchaur and Bhagwanpau from Kathmandu
Metropolitan City.

Conduct Tendering process of COB.

Identify the land owned by NEA located at prime location.

Page 112 of 115

६. ऐन, नियम एबं विनियमहरुको सूची

ने.वि.प्रा.का प्रचलित ऐनहरु

७ नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१
७ विद्युत ऐन, २०४९

७ विदयुत नियमन आयोग ऐन, २०७४
७ विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐन, २०५८

अन्य प्रासंगिक ऐनहरु

जलश्रोत ऐन, २०४९

सार्बजनिक खरिद ऐन, २०६३

वाताबरण संरक्षण ऐन, २०५३

श्रम ऐन, २०७४

जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४

बन ऐन, २०४५

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०४९

सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन, २०६४
सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४

नियमावली तथा विनियमावली :

७ विद्युत नियमावली, २०५०

७ विद्युत चोरी नियन्त्रण नियमावली, २०५९

७ नेपाल विद्युत प्राधिकरण आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०६८ (संसोधन सहित)
७ नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी प्रशासन विनियमावली, २०७५

७ नेवि.प्रा. विद्युत वितरण विनियमावली, २०६९

७ ने.वि.प्रा. विद्युत दुर्घटना क्षतिपुर्ति विनियमावली, २०६७

७ नेवि.प्रा. विदुत महशुल संकलन विनियमावली, २०७७

७ ने.वि.प्रा. भ्रमण खर्च विनियमावली, २०६५

७ नेवि.प्रा. विद्युत चृहावट नियन्त्रण विनियमावली, २०५०

७ नेवि.प्रा. सामुदायिक ग्रामिण विद्युतिकरण विनियमावली, २०७१

Page 113 of 115

अन्य प्रासंगिक नियमावली

७ जलश्रोत नियमावली, २०५०

७ सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४

७ वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४

७ प्रम नियमावली, २०७५

७ सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) नियमावली, २०६५
७ सूचनाको हक सम्बन्धि नियमावली, २०६५

७ वन नियमावली, २०७९

Page 114 of 115