सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा UR) तथा सूचनाको हक सम्बन्धी
नियमावली, २०६४ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको

नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरु (स्वत:प्रकाशन) को विवरण
(२०८० साउन देखि असोज मसान्त सम्म)

नेपाल विद्युत प्राधिकरण
दरवारमार्ग, काठमाडौँ।

विषय सूची

पृष्ठभूमी २
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको काम, कर्तव्य, एवं अधिकारहरु २
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संगठनात्मक संरचना तथा दरबन्दी े
३.१ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संगठनात्मक संरचना 3
३.२ कर्मचारीको दरबन्दी विवरण ४
नेपाल विद्युत प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक, उपकार्यकारी निर्देशकहरु, प्रवक्ता, 4

सूचना अधिकारी र नोडल अधिकृतको नाम तथा टेलिफोन नं.

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्देशनालयहरुको कार्य विवरण : ९
५.१ प्रशासन निर्देशनालय &
५.२ अर्थ निर्देशनालय ९
५.२ उत्पादन निर्देशनालय १२
५.४ वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय २१
५.४ प्रसारण निर्देशनालय ४७
५.९ योजना, अनुगमन तथा सूचना प्रविधि निर्देशनालय १
५.७ आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय ८०
५.८ ईन्जिनियरिङ्ग सेवा निर्देशनालय ९८

ऐन, नियम एवं विनियमको सूची १०६

१.पृष्ठभूमि :

विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई सक्षम, भरपर्दो र सर्वसुलभ गरी विद्युत आपुर्ति गर्ने व्यवस्था
गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ बमोजिम नेपाल विद्युत प्राधिकरण २०४२ साल भाद्र १ मा
स्थापना भएको हो। हालसम्म नेपाल विद्युत प्राधिकरण उत्पादन निर्देशनालयले संचालन तथा उत्पादन
गरेको जम्मा जलविद्युत क्षमता ग्रिडमा जोडीएको ५७८.६२ मेगावाट र ग्रिडमा नजोडिएको ४.४४
मेगावाट गरी जम्मा जलविद्युत क्षमता ५८३.१६ मेगावाट, थमल विद्युत ५३. ४१ मेगावाट, सोलार विद्युत
२५ मेगावाट गरी जम्मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट उत्पादित विद्युत ९६१.५७ मेगावाट छ। नेपाल
विद्युत प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरुबाट ४७८.१ मेगावाट र निजि क्षेत्रको जलविद्युत १,५८६. ३८
मेगावाट, निजि क्षेत्रको सोलार विद्युत ६१.९४ मेगावाट र बगासबाट उत्पादित & मेगावाट गरी
नेपालमा जम्मा २,७९३.९९ मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको छ। मुलुकको करिब ९५ प्रतिशत
विद्युतीकरण कार्य गर्न सफल यस प्राधिकरणले मुलुकभर रहेका वितरण केन्द्रहरु माफत आ.व.
2050/0594 असोज मसान्तसम्म ने.वि.प्रा. तफका ५२,३९,५२६ र सामुदायिक विद्युत सहकारी संस्था
तर्फका ५,१३,९८४ समेत गरी जम्मा ५७५३,५१० ग्राहकहरुलाई विद्युत सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेको छ।

२. नेपाल विद्युत प्राधिकरणको काम, कर्तव्य एवं अधिकारहरु :

(क) विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी दीर्घकालीन र अल्पकालीन नीति निर्धारण गर्न नेपाल सरकारलाई
सिफारिश गर्ने।

(क१) प्रचलित कानून बमोजिम विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गरी विद्युत आपूर्ति गर्ने।

(ख) विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणाली तथा तत्सम्बन्धी अन्य कार्यको योजना तर्जुमा गर्ने र
तर्जुमा भएको योजनाको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक विद्युत उत्पादन केन्द्र, रुपान्तर केन्द्र।
सबस्टेशन), वितरण केन्द्र, प्रसारण र वितरण लाईन तथा तत्सम्बन्धी सुविधाहरुको निर्माण,
संचालन, संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने।

(ग) औद्योगिक, कृषि विकास तथा जनताको सुविधाको लागि आर्थिक दृष्टिले उपयुक्त क्षेत्रमा उपयुक्त
स्तरको विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणको ब्यवस्था गर्ने।

(घ) विद्युत महशुल बाहेक ग्राहकबाट मिटर जडान, मिटर ठाउँसारी, नामसारी, क्षमता वृद्धि लगायतका
सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने।

(ङ) विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान कार्य गर्ने, गराउने।

(च) विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण सम्बन्धमा दक्ष जनशक्ति तयार गर्न उच्च तालिम तथा
अध्ययनको प्रबन्ध गर्ने, गराउने।

(च१) विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण कार्यसँग सम्बन्धित प्राविधिक सल्लाह र परामर्श प्रदान गर्ने।

(छ) प्राधिकरणको उद्देश्य पूर्तिको लागि आवश्यक अन्य कामहरु गर्ने, गराउने।

३. नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संगठनात्मक संरचना तथा दरबन्दी :

३.१. नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संगठनात्मक संरचना :

Nepal Electricity Authority

Organization Structure

BOARD OF DIRECTORS

Managing Director

Audit Committee

Managing Director's Secretariat Energy Efficiency & Loss Reduction Internal Audit
Department. Department

Level 11. (T.) Level 11. (T.) Level 11, (8०८)

Distribution & Consumer Generation Directorate Transmission Directorate informenion Techsteay Engineering Services NEA Subsidiary Project Management।। Administration Directorate Finance Directorate
Services Directorate Level 12, (T.) Level 12, (T.) Directorate Level 42. tr) ना Level डर ) revel ThA) Level 12, (A)

Level 12, (T.)

Level 12, (T. Level 12, {T.)

र न Large Generation Operation & म गै
Planning & Technical No. 1 Provincial Office, f Grid Operation Department Power Trade Department त Project Management Human Resources छ
Services Department Biratnagar Maintenance Gepartment Level 11 (T.) Level 11, (T.) Project Development Department Department Corporate Finance
Level-11(T.) Level 11 (T.) ev ) छ Department Level 11 (T.) Level 11(A.) Department
—— Level 11(T.) Level 11 (Acc.)

General Services

- का Medium Generation Operation Grid Development Infe tion Technol
Community & Rural No. 2 Provincial Office, र information Tecnnoiogy - -
Electrification Department Janakpur & तला Department Department Environment & Social Department
Level-11(T.) Level 11 (T.) Level 11 (7) Level 11 (T.) Studies Department Level 11 (A. Account Department
- Level 11 (T.) Level 11 (Acc.। _ _ Bagmati Provincial Office, Technica! Support System Operation System Planning )
Administration Division Kathmandu Department Department Department Soil, Rock and Concrete Legal Department
Level -10 (A.) Level- 11 0.) Level 11 (T.) Level 11 (0. Level 11 (T.) Laboratory Level 11 (A.)
म पा - Level 11 (T.)
Finance Division Bagmati Province Division Generation Development 400 kV Transmission Corporate Planning &
Office, Hetauda epartmen Line Projects Monitoring Department ran Recruitment Department
Level -10 (Acc.) Level-10 (Ele.) Level 11 (T.) Level 11 (T) Level 11, (T.) Tein ta Level 11 (A.)
Material Management Gandaki Provincial Office, Administration Division 220 kV Transmission Economic Analysis - -
Division Pokhara Level 10 (A.) Line Projects Department Electro-mechanical Design
Level 10 (Ele.) Level-11 (T.) Level 11 (T.) Level 11 (A.- Miscellaneous} Division
oe Level 10 (Ele.)
Monitoring & MIS Section No.5 Precial Office. Finance Division Administration Division
Level 9 (Comp.) Level- 11 (.) Level 10 (Acc.) Level 10 (A.) Administration Section
- Level 9 (A.)
No Shee Nepalgunl Monitoring and MIS Section Finance Division Expianation:
Level-10 (Ele. Level 9 (Comp.) Level 10, (Acc.) Finance Section (T.) = Technical
औँ ना ——_ Level 9 (Acc.) (A.) = Administration
Karnali Provincial Office, Monitoring and MiS (Ace.) = Account
Surkhet Section (Ele) = Electrical
Levet -11 (T.) Level 9 (Ele.) ला
(Comp.)= Computer

Sudur Pashchim Provincial
Office, Attaria
Level -11(T,)

३.२. कर्मचारी दरवन्दी विवरण :

नेपाल विद्यत प्राधिकरण
प्रशासन निर्देशनालय
जनसाधन विभाग
केन्द्रीय कर्मचारी प्रशासन शाखा
२०८० आश्विन मसान्त

२४०

An
५? «७ ली
९)

स्वीकृत दरबन्दी मौजुदा कर्मचारी
सेवा म्यादी/ BUT /
We a ज्यालादारी
नियमित आयोजना जम्मा। स्थायी कर्मचारी। जम्मा
संख्या
ला [०
०
अधिकृत स्तर १२४०। ०।
(तह ६ देखी ११ र
सहायक स्तर
(तह १ देखी ५ सम्म) ०।
जम्मा।]

४. नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, उपकार्यकारी निर्देशकहरु, प्रवक्ता,
सूचना अधिकारी, र नोडल अधिकृतको नाम तथा टेलिफोन नं.

टेलिफोन नं.

नाम

सि.नं.

ना
—

५. नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्देशनालयहरुको कार्य विवरण

५.१. प्रशासन निर्देशनालय :

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विद्यमान ९ वटा निर्देशनालयहरु मध्ये प्रशासन निर्देशनालय पनि एक हो।
यस निर्देशनालयको नेतृत्व उपकार्यकारी निर्देशक तह १२ (प्रशासन) बाट हुँदै आएको छ। नेपाल विद्युत
प्राधिकरणको समग्र कर्मचारी प्रशासन र सामान्य प्रशासन यसै निर्देशनालय अन्तर्गत संचालन र
व्यवस्थापन हुँदै आएको छ। यस निर्देशनालय अन्तर्गत जनसाधन विभाग, पदपूर्ति विभाग, सामान्य
सेवा विभाग र कानून विभाग गरी चार वटा विभागहरु रहेका छन्। निर्देशनालय अन्तर्गत रहेको
सामान्य सेवा विभाग अन्तर्गत जनसम्पर्क तथा गुनासो व्यवस्थापन शाखामा यस आ.व. को प्रथम
त्रैमासिकमा कुनै पनि सूचना माग नभएको तथा उक्त अवधिमा जम्मा १६,०६८ वटा गुनासाहरु प्राप्त
भएकोमा १५,७७१ गुनासाहरु फर्छ्यौट भएका छन् भने २९७ वटा गुनासाहरु फरछ्यौंको प्रकृयामा रहेका
छन्।

५.१.१. प्रशासन निर्देशनालयका कार्यहरु :

प्रशासन निर्देशनालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको काम कारवाहीलाई ART, दुरुस्त, जनमुखी, पारदर्शी,
सहभागितामूलक बनाई व्यवस्थित ढंगले सम्पादन गर्न समग्र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई सहयोग गर्ने
सहयोगी निकायको रुपमा कार्यसम्पादन गर्दछ। त्यसका लागि यस निर्देशनालयले आन्तरिक तथा बाह्य
सम्पक, अन्तर निर्देशनालय समन्वय तथा संचालक समितिका निर्णयहरु कार्यान्वयन गरी
प्राधिकरणलाई सुशासनको मार्गमा डोच्याउने जमर्को गर्दछ। उपरोक्त बाहेक यस निर्देशनालयले
सम्पादन गर्ने अन्य कार्यहरु निम्नानुसार रहेका छन् :

१.पदपूर्ति सम्वन्धी कार्य: प्रत्येक वर्ष प्राधिकरणमा रिक्त हुन आएका पदहरुमा नियमानुसार प्रतिशत
निर्धारण तथा पद बाँडफाँड गरी लोकसेवा आयोगको सहमतीमा नयाँ नियुक्ति र बढुवाको विज्ञापन
प्रकाशन गर्ने, दरखास्त छानविन गर्ने, बढुवा सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्ने, आयोगबाट लिखित परिक्षाको
परिणाम प्राप्त भएपछि मौखिक परिक्षा संचालन गर्ने र सफल उमेदवारहरुलाई नियुक्ति र बढुवाको
लागि सिफारिश गर्ने।

२. जनसाधन सम्वन्धी कार्य: सिफारिश भै आएका नयाँ कर्मचारीलाई नियुक्ति तथा पदस्थापना गर्ने,
कर्मचारीको सरुवा गर्ने, कर्मचारीहरुको हाजिरी ब्यवस्थापन, अभिलेखाङ्गन, विभागीय कारवाही तथा
पुरस्कार प्रदान गर्ने साथै कर्मचारी कल्याण सम्बन्धी कार्य (विमा, औषधी उपचार खर्च तथा क्रण
ब्यवस्थापन) गर्ने।

३. सामान्य सेवा सम्वन्धी कार्य: देशभर नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नाममा रहेका जग्गाहरुको
अभिलेखाङ्गन तथा संरक्षण गर्ने, प्राधिकरणका कार्यालयहरुलाई आवश्यकता अनुसार Logistic Support
उपलब्ध गराउने, सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्ने, कार्यालय ब्यवस्थापन गर्ने, सवारी साधन ब्यवस्थापन

गर्ने, कार्यालय माल सामान खरिद सम्बन्धी कार्य गर्ने, सम्पत्ति ब्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने, माग
भएका सूचना उपलब्ध गराउने, प्रकाशन सम्बन्धी कार्य गर्ने, गुनासो सुन्ने र सो को ब्यवस्थापन
सम्बन्धी कार्य तथा आकष्मिक भैपरि आउने कार्यको ब्यवस्थापन गर्ने।

४. कानून सम्वन्धी कार्य नेपाल विद्युत प्राधिकरण विरुद्ध अदालतमा परेका मुद्दाहरु, प्राधिकरणका
तर्फबाट गर्नुपर्ने मुद्दाहरुको बहस पैरवी गर्ने, प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई कानूनी सल्लाह उपलब्ध
गराउने, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विनियमावली, निर्देशिका आदिको निर्माणमा सम्बन्धित पक्षसँग
समन्वय तथा सहकार्य गरी समग्र प्राधिकरणको कानूनी समस्या समाधान गर्न सहयोग गर्ने।

५.१.२. प्रशासन निर्देशनालय अन्तर्गतका विभागीय प्रमुखहरु र महाशाखा प्रमुखहरुका नाम
तथा सम्पर्क नं. :

सि.नं निर्देशनालय मोवाइल नं.
/विभाग/ महाशाखा

Tea निर्देशनालय। उप-कार्यकारी। श्री तलाराम गिरी ९८४११६८२१९। tularamgiril @gmail.com
निर्देशक

पर = : — rT
कानून विभाग निर्देशक श्री वलराम सिलवाल ९८५११३५१३८। legal@nea.org.np
जनसाधन विभाग। निर्देशक श्री शिव कुमार अधिकारी। ९८५१०४५८३६। sadhikary361@gmail.com
पदपूर्ति विभाग निर्देशक श्री बेल प्रसाद शर्मा ९८५११७७९०७। belpdsharma@gmail.com
सामान्य सेवा विभाग। निर्देशक श्री शिव प्रसाद आचार्य। ९८४१३२६७४०। spacharya77@gmail.com

कमचारी प्रशासन सह निर्देशक श्री तलयी प्रसाद ९८४१६४९४३३। tulsisapkota2030@gmail.com
महाशाखा सापकोटा
बढुवा सिफारिस
महाशाखा
नियुक्ति सिफारिस सह निर्देशक श्री शोभा पौडेल भुसाल ठ४३७६६९ ४४। shobhapaudel22@gmail.com
महाशाखा

९

कर्मचारी कल्याण सह निर्देशक .। श्री गोपाल प्रसाद पाठक। ९८४५११५८३३६। gopalpathak7@gmail.com
महाशाखा
१० कानून महाशाखा सह निर्देशक श्री रमेश कुमार घिमिरे। ९८५११९८५९८। rameshkghimire@yahoo.com

११ सामान्य प्रशासन सह निर्देशक श्री भगवान ढकाल ९८४४५३६८६९३०। Bhagwandhakal2031@gmail.com
महाशाखा

१
x
२
हँ
4
प्.
७.
an
१०
११

५.१.३ संगठन संरचना:

Organisation Structure of Administration Directorate

Administration Directorate
Level 12, (A.)

Human Resources Dept.

Level 11, (A) General Services Dept. Legal Dept. Recruitment Dept.

Level 11, (A) Level 11, (A) Level 11, (A)

General Services Division . .
Personne! Welfare Division Central Personnel Level 10, (A) Recuritement Div.
Administration Division 6 Level 10, (A)

Level 10, (A) Level 10, (A)

Promotion Div.
Level 10, (A)

Public Relation & Grievance

Handling Secion
Level 8, (A)

Human Resource Planning & Central Personnel a
Development Section Administration Section Disciplinary 0900 Section Assets Management Sect.
Level 9, (A) Level 9, (A) evel 9, (A) Level 8, (A)

Explanation:

Dept. = Department
Diy. = Division

(A) = Administration
Comp. = Computer
Sect. = Section

Procurement Management Sect.

Central Record Section Level 9, (A)
Level 7 (A

Personnel Data Bank
Level 6, (Comp.)

५.२. अर्थ निर्देशनालय:

५. २.१. अर्थ निर्देशनालयका कार्य :

नेपाल विद्युत प्राधिकरण अर्थ निर्देशनालयबाट संस्थाको वार्षिक वजेट तयार गरी
सो को कार्यान्वयन, अनुगमन निरीक्षण तथा नियन्त्रण, आय व्यय विवरण तयारी
तथा लगानी व्यवस्थापन सहित केन्द्रीय कोष संचालकको रुपमा कार्य सम्पादन
गर्ने।

यस निर्देशनालय अन्तगत संस्थागत वित्तीय विभाग र लेखा विभाग गरी दुई वटा
विभाग रहेका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय कोष संचालकका रुपमा
रहेको संस्थागत वित्तीय विभागबाट आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०६८ मा
व्यवस्था भए अनुसार विभिन्न उत्पादन केन्द्र, प्रसारण केन्द्र, वितरण केन्द्र, विभाग
र आयोजनाको वार्षिक वजेट तयार गरी संचालक समितिबाट स्वीकृति गराई सो
अनुसार बजेट कार्यान्वयन गर्ने गर्दछ। सो कार्यान्वयनका क्रममा स्वीकृत वजेट
अनुसारको वजेट निकासा गर्ने तथा सो को अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विभिन्न क्रियाकलापबाट संकलन हुने सम्पूर्ण आय
रकम केन्द्रीय कोषमा जम्मा गरी सो को आवश्यकता अनुसार परिचालन गर्ने।

नेपाल सरकारबाट विकास बजेटका रुपमा प्राप्त हने बजेट समेतको लगानी
व्यवस्थापनका साथै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरुमा हुने शेयर
तथा क्रण लगानीको पनि व्यस्थापन गर्ने।

लेखा विभागले नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट हुने सम्पूर्ण आय व्ययको विवरण
तयार गरी अर्ध-वार्षिक र बार्षिक रुपमा वित्तीय विवरण तयार गरी सो को अन्तिम
लेखा परीक्षण गराई प्रतिवेदन तयार गर्ने र सो क्रममा देखिएका बेरुजुहरु
सम्वन्धित कार्यालयहरुसँग समन्वय गरी फर्छ्यौट गर्ने गराउने कार्य गर्ने।

४५.२.२ संगठनात्मक संरचना

नेपाल विद्युत प्राधिकरण

अर्थ निर्देशनालयको संगठन तालिका। अर्थ निर्देशनालय।। लेखा विभाग संस्थागत सुद्दटीकरण। संस्थागत वित्तीय विभाग

४ आयोजना
: केन्द्रीय भुक्तानी
ः 2 बजेट तथा ट्रेजरी areata लगानी अवकाश कोष
खा र महाशाखा खा
महा२ फ। महा२ महाशाखा व्यवस्थापन महाशाखा। केन्द्रीकृत लेखाप्रणाली।। आयोजना।। केन्द्रीय भण्डार

अन्तिम आयोजना लेखा स्थिर सम्पति अन्तर SHS कर लेखा लेखापरीक्षण बेरुजु
लेखा शाखा शाखा अनुगमन शाखा हिसाव शाखा शाखा फछ्यौट शाखा

10

५.२.३. प्रमुखको नाम :
विभागीय प्रमुख तथा महाशाखा प्रमुखहरुको नाम तथा सम्पर्क नम्बर :
भिन निर्देशनालय/विभाग ae विभागीय प्रमखको मोबाइल नं. इमेल ठेगाना

अर्थ निर्देशनालय उप कार्यकारी श्री लोकहरी लुईटेल ९८५११५४०६३६। Ilokhari@gmail.com
निर्देशक
लेखा विभाग निर्देशक ९८५११६८२१४। sameer.pokharell 1@gmail.com
पाखरल

संस्थागत वित्तिय श्री गणेश प्रसाद 2549922930 '। ganeshluitel@gmail.com

a जि ना नि [साता

lan ee न
आयोजना

सी
व्यवस्थापन महाशाखा

ee
महाशाखा ढुंगाना

सी
लगानी महाशाखा

सी
महाशाखा

ee
महाशाखा

सी
आयोजना साउद

11

५. २.४. नेपाल विद्युत प्राधिकरण अर्थ निर्देशनालयबाट आ.ब. २०८०/२०८१ असोज मसान्त सम्म भएका

गतिविधिहरु :

कार्य विवरण
नेपाल सरकार माफत
विकास बजेट खर्च

भारततफ निर्यात गरिएको
विद्युतको विवरण

भारतबाट आयात गरिएको
विद्युतको विवरण

नेपालका
खरिद

उत्पादकबाट

विद्युत विक्री वापतको
आय रकम संकलन

बजेट तथा खर्च तर्फ

आय-व्यय विवरण

सि.नं.

क्रियाकलाप
आ.व.२०८०।८१ को २०८० श्रावण देखि २०८० असोज मसान्तसम्म बैदेशिक तर्फ
रु. ४ अर्व ०३ करोड २४ लाख खर्च भएको छ।

आ.ब. २०८०/०८१ को २०८० श्रावण देखि २०८० असोज मसान्तसम्म ९७ करोड ९
लाख युनिट विद्युत निर्यात गरी जम्मा रु. ९ अर्ब ७५ करोड ३६ लाख विद्युत बिक्री
वापत आम्दानी गरिएको छ।

आ.ब.२०८०/०८१ को २०८० श्रावण देखि २०८० असोज मसान्तसम्म १ करोड Yo
लाख युनिट आयात भई जम्मा रु. ३० करोड ४८ लाख भुक्तानी गरिएको छ।

आ.ब. २०८०/०८१ को २०८० श्रावण देखि २०८० असोज मसान्तसम्म ने.वि.प्रा.को
सहायक तथा सम्वद्ध कम्पनीहरुवाट १ अर्व १२ करोड ६० लाख र अन्य निजी उत्पादक
कम्पनीहरुवाट २ अर्व W करोड GY लाख गरी जम्मा ३ अर्ब ३८ करोड ३५ लाख
युनिट खरिद गरी जम्मा रु. १६ अर्ब ८४ करोड रुपैया बरावरको रकम भुक्तानी भएको
छु।

आ.ब. २०८०/०८१ को २०८० श्रावण देखि २०८० असोज मसान्तसम्म विद्युत बिक्री
वापत रकम संकलन गर्न विभिन्न संकलन केन्द्रहरुका लागि विभिन्न बैंकसँग सम्झौता
भई विभिन्न वितरण केन्द्रहरुको विद्युत बिक्री रकम रु. २६ अर्ब ५५ करोड ७० लाख
रहेकोमा सो वापत नगद खुद संकलन रकम रु. २६ अर्ब २२ करोड ८६९ लाख रहेको छ।

आ.ब. २०८०/०८१ को २०८० श्रावण देखि २०८० असोज मसान्तसम्म संचालन
संभार खर्च तफ रकम रु.२६ अर्व ६९ करोड ५१ लाख खर्च भएको छ।

आ.ब. २०८०/०८१ को २०८० श्रावण देखि २०८० असोज मसान्तसम्म व्याज तथा
अन्य आम्दानी समेत कूल आम्दानी रकम ३९ अर्व १३ करोड ७८ लाख रहेकोमा जम्मा
खर्च रु.२६ अर्व ६६ करोड ५१ लाख हुन गई अप्रशोधित नाफा (करकट्टी WATT) रु.१२
अर्ब ४७ करोड २७ लाख हुने अनुमान रहेको छ।

12

५.३. उत्पादन निर्देशनालय
५.३.१. पृष्ठभूमी :

नेपाल हिमाल, पहाड र तराई सहितको भौगोलिक विविधता युक्त जलश्रोतको धनी देश भएकोले
यहाँका नदी नालाहरुवाट Wa मात्रामा जलविद्युतको उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ।
नेपालमा जलविद्युत उत्पादनको सुरुवात वि.स. १९६८ जेठ ९ गते फर्पिङ हाउसबाट भएको र सो
सुरुवात भएको ११२ बर्ष पूरा भएको छ। वि सं. १९३८ सालमा काठमाडौंको फर्पिङ्गमा
संचालनमा आएको ५०० कि. वा. क्षमताको जलविद्युत गृह नै नेपालको पहिलो जलविद्युत गृह हो। मुलुकमा विद्युतको उत्पादन, प्रसारण र वितरणको कार्य विस्तार हुँदै जाँदा कार्य विशिष्टिकरणका
आधारमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गत निर्देशनालयहरु मध्ये उत्पादन निर्देशनालय पनि एक
हो। हाल नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतका जलबिद्युत गृह एबं Fuel Plant बाट आ.ब.
०७९/८० को अन्त्य सम्म बिदयुतको कुल जडित क्षमता ६२७.०३ मेगावाट (Including large,
Medium, small isolated, Thermal and solar power plants) रहेको छ। उत्पादन
निर्देशनालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतका जलविद्युत गृहहरुको संचालन संभार गर्ने तथा
नयाँ जलविद्युत आयोजना निर्माण कार्यको रेखदेख र अनुगमन गर्ने कार्य गर्दै आएको छ।

५.३.२. निर्देशनालयका कार्यहरु :

क) नेपाल विद्युत प्राधिकरण स्वयंले प्रवर्धन गर्ने नयाँ जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण कार्यको
अनुगमन, व्यवस्थापन, निर्देशन लगायत तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्नको लागि कार्य
प्रगतिको समिक्षा गर्दै आयोजना संचालनमा आइपर्ने समस्याहरुको निराकरणको लागि
नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने।

ख) आयोजना संचालनमा बजेटको अभाव हुन नदिन नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय
कार्यालय, बिषयगत मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायमा समन्वय गर्ने।

T) निर्देशनालय अन्तर्गतका तापीय तथा जलविद्युत गृहहरुको नियमित रुपमा अनुगमन गर्ने।

घ) आवस्यकता अनुसार जलविद्युत गृहहरुको मर्मत संभारको व्यवस्था मिलाउने, वजेट व्यवस्थापन
गर्ने।

ङ) AHA अन्तर्गतका जलविद्युत गृहहरु अधिकतम क्षमतामा संचालन गरी बढी भन्दा बढी
विद्युत उत्पादन गर्न पहल गर्ने।

च) जलविद्युत केन्द्रहरुको दक्षतापूर्वक संचालनको लागि आधुनिकीकरण गर्दै जाने।

छ) जलविद्युत केन्द्रमा रहेका सम्पत्तिहरुलाई दीर्घकाल सम्म संचालन गर्न सक्ने क्षमता बृद्धि गर्ने।

ज) उपलब्ध Braet अधिकतम सदुपयोग गर्नका लागि पुराना जलविद्युत केन्द्रहरुलाई सुदृढीकरण
गर्दै लैजाने।

झ) ज.वि.केन्द्रहरुमा नविनतम सूचना प्रविधिको उपयोग गर्दै जाने।

a) निर्देशनालय मातहत रहेका भौतिक सम्पत्तिको अभिलेखिकरण तथा संरक्षणको व्यवस्था गर्ने।

ट) निर्देशनालय मातहत रहेका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने।

13

५.३. ३. निर्देशनालयको संगठनात्मक संरचना :

नेपाल विद्युत प्राधिकरण

उत्पादन निर्देशनालय

UJ।।।।

अनुगमन तथा
सूचना प्रबिधि शाखा

इलेक्ट्रो मेकानिकल वर्कसप तथा
निमार्ण आयोजना

प्रशासन अर्थ
महाशाखा महाशाखा

माथिल्लो त्रिशुली ३ चमेलिया ज वि

ए ज वि आयोजना आयोजना

उत्पादन सं था मझौला उत्पादन संचालन तथा प्राविधिक सपोर्ट विभाग उत्पादन विकाश विभाग
ठूला उत्पादन संचालन त,
संभार विभाग

संभार विभाग

- कुलेखानी तेश्रो ज वि
त्रिशूली ज वि केन्द्र आयोजना

देविघाट ज वि केन्द्र

तिनाउ सुन्दरीजल जलबिद्युत केन्द्र
काली गण्डकी ए ज वि केन्द्र सदढिकरण आयोजना
मध्य मर्स्याङदी ज वि केन्द्र
गण्डक ज वि केन्द्र
हेटौंडा डिजल केन्द्र

कुलेखानी तेस्रो ज वि केन्द्र
eal मल्टी फ्यल केन्द्र मोदी -
~ हि मोदी ज वि केन्द्र

कुलेखानी दोश्रो ज वि केन्द . _ जलबिद्यत केन्द्र स्वचालन आयोजना

चमेलिया ज वि केन्द्र _ _
पुवा खोला ज वि केन्द्र

मर्स्याङदी ज वि केन्द्र

जलबिद्युत केन्द्र पुनस्थापना तथा आधुनिकीकरण
आयोजना

कुलेखानी प्रथम ज वि केन्द्र

माथिल्लो त्रिशुली ३ 'ए'ज वि केन्द्र दन
चतरा ज वि केन्द्र

सेती Ha ज वि केन्द्र

पनौती ज वि केन्द्र

सुन्दरीजल ज वि केन्द्र

फर्पिङ ज वि केन्द्र

14

४. नेपाल बिद्युत प्राधिकरण उत्पादन निर्देशनालय अर्न्तगत रहेका जलविद्युत केन्द्र तथा आयोजनाहरुको
जडित क्षमता निम्नानुसार छ :

कह

x

जडित उत्पादनक्षमता
बिद्युत केन्द्र तथा आयोजनाको नाम कैफियत
(मेगावाट)

कालीगण्डकी ए ज. वि. केन्द्र

ना
a

OO
fewer छा

मर्स्याङदी ज. वि. केन्द्र

माथिल्लो निशुती बज विकेश पि
«jaar
a नो।
न [eters विकेश PP
को

2
v
4
प्
५9
ट

1
११

हेटौँडा डिजेल केन्द्र ]

11] कुलेखानी तेस्रो जति, केन्द्र सो
गण्डक ज वि केन्द्र सल

1२
1

]

१२
1९
1

चतरा ज नि. केन्द्र ]

१९
२

पनौती ज. वि. केन्द्र

भएको।

लि

५. निर्देशनालय, विभाग, महाशाखा, आयोजना तथा शाखाका जिम्मेवार अधिकारीको सम्पर्क नम्बर :-

निर्देशनालय,विभाग निर्देशनालय, विभाग, पद कार्यालय प्रमुखको
आयोजना तथा केन्द्रको नाम। केन्द्र आयोजना/प्रमुख सम्पर्क फोन नम्बर
उपकार्यकारी
उपकार्यकारी निर्देशक at मदन तिम्सिना निर्देशक। 9851198345
श्री सन्तोष BAR
मझौला उ. सं तथा संभार विभाग झा 9841270356

उत्पादन विकास विभाग श्री सच्चिदानन्द प्रमुख
2 Ast 9851052876

प्रावधिक सपीट विभाग श्री कपिलदेव मान्जन
9846256116

कार्यालयको
फोन नम्बर

4153014
4153017

4153029

4153071

4153047
063-40308 1
066-400073

065-540088

मस्याङदी जलबिद्यत केन्द्र श्री पशपतिराज गौतम कायालय

9856041069
माथिल्लो त्रिशुली ३ए जलबिद्युत। श्री स्रेश राउत आयोजना
आयोजना प्रमख 9851210400

माथिल्लो त्रिशुली ३ए जलबिद्युत श्री घिरेन्द्र कुमार कार्यालय
केन्द्र चौधरी प्रमुख 9851115178

द्
प्रमुख। = प्रमुख
प्रमुख
मध्य मस्याङदी जलबिद्युत केन्द्र श्री पवन बस्नेत कार्यालय
प्रमुख 9856010073
प्रमुख
T
छ 01-6227801

01-6227801

057-419100

कुलेखानी प्रथम जलविद्युत केन्द्र श्री तारादत्त भट्ट कार्यालय
प्रमुख। 9855075030
दुहवी मलूटीफयूल केन्द्र श्री पवन घिमिरे कार्यालय
प्रमुख 9852062364
कुलेखानी दोस्रो जलबिद्युत केन्द्र, श्री प्रल्हाद राउत कार्यालय। 9855011545/984
१३ प्रमुख। 3382277
we

चमेलिया जलविद्युत केन्द्र श्री रविकिशोर दत्त कार्यालय
१४ प्र 9851152658 014-153030

त्रिशुली जलबिद्युत केन्द्र श्री पुरन सोव कार्यालय
१६१ प्रमुख 9851160992

देवीघाट जलविद्युत केन्द्र श्री शुनिल SAR कार्यालय
चर्तुवेदी प्रमुख

021-421243

दै
_
कालीगण्डकी ए जलबिद्युत केन्द्र श्री बाबुराजा महर्जन कार्यालय
प् प्रम 9856003144

057-419470

010-561095

9851121095

१७
गण्डक जलबिद्युत केन्द्र श्री पिताम्बर भूसाल कार्यालय
१८ प्रमुख 9841068916

078-520782

078-520782

मोदीखोला जलबिद्युत केन्द्र श्री सुरेन्द्र कार्की कार्यालय। 9857690500/985
प्रमुख 5015003 067-410041

१९
कुलेखानी तेस्रो जलबिद्युत केन्द्र श्री प्रसन्नमुनी कार्यालय

२० लाज नन। 9855011417 057-621417
कुलेखानी तेस्रो जलबिद्युत श्री सुभाष मिश्र आयोजना। 9851208257/

२१ ना ना। 9846256116 010-560803
ईलेक्टोमेकानिकल वर्कसप तथा श्री सुरज दाहाल आयोजना

२२ निमार्ण आयोजना प्रमुख 9851109474
जलबिद्युत केन्द्र स्वचालन आयोजना। श्री उमङ्ग कार्की आयोजना

२३ प्रमुख 9841040624
सुनकोशी जलबिद्युत केन्द्र श्री हरिष चन्द्र धिताल कार्यालय। 9851214734/

२४ FAS। 9851245580 027-520351
पुवाखोला जलबिद्युत केन्द्र श्री शिवकुमार थापा कार्यालय

x4 प्रमुख 9852620351 025-550077
चतरा जलविद्युत केन्द्र श्री पवन घिमिरे कार्यालय

२ प्रमुख 9852062364 011-410056
पनौती जलबिद्युत केन्द श्री सवीना उप्रेती कार्यालय। 9851224809/

प्रमुख

२७ 9841695194 061-551245
सेती फेवा जलबिद्युत केन्द्र श्री चिरन्जीवी arama कार्यालय

RG प्रमुख 9856041245 4153032
सुन्दरीजल जलविद्युत केन्द्र श्री रविन्द्र कुमार कार्यालय

२९ wet TIT। 9842810846 2113210

६. उत्पादन निर्देशनालय, विभाग, महाशाखा, आयोजना तथा शाखाका सूचना अधिकारीको नामावली :-

उत्पादन निर्देशनालय र अर्न्तगतका सूचना अधिकारीहरु

उत्पादन निर्देशनालय
ठूला उत्पादन सं.तथा सं.विभाग मझौला
उत्पादन सं.तथा सं. विभाग
१ प्राविधिक सर्पोट विभाग al राम प्रसाद रिमाल ६ स.प्र.अ. ९८५१०९६६७३
उत्पादन विकास विभाग
फर्पिङ जलविद्युत केन्द्र

कालिगण्डकी ए जलविद्युत केन्द्र श्री ज्ञानेन्द्र सुवेदी खत्री
ri ताका कन। ला fpeco
४ मर्स्याङ्दी जलविद्युत केन्द्र श्री प्रदिप रुपाखेती ६। अधिकृत ९८४२०२२२२०
17

२
3

श्री गौरीशंकर प्रसाद
६ माथिल्लो त्रिशुली ३ए ज.वि.के. चौरसिया ७। प्रशासकीय अधिकृत। ९८४९७१९४३८

७ कुलेखानी दोश्रो जलविद्युत केन्द्र श्री सन्तोष HAR चौधरी इन्जिनियर(मेका) ९८४२०७५६६६
चमेलिया जलविद्युत केन्द्र श्री दान बहादुर नेपाली ७ ९८४८११८५२२

अत
९ त्रिशुली जलविद्युत केन्द्र श्री राज कुमार परियार ६। अधिकृत ९८१५१३१४७७०

स.प्रशासकीय
कुलेखानी तेश्रो जलविद्युत केन्द्र श्री ममता कमारी श्रेष्ठ अधिकृत ९८६११६८०८६
pet + रेग्मी मी

७. उत्पादन निर्देशनालय मातहत संचालित आयोजनाहरु :
क) माथिल्लो त्रिशुली 3 ए जलविद्युत आयोजना हाल DLP मा संचालनमा रहेको (केन्द्र स्थापना
भैसकेको)।
ख) कलेखानी तेश्रो जलविद्युत आयोजना TOC जारी हुन बाँकी (केन्द्र स्थापना भैसकेको) रहेको।
रा) इंलेक्ट्रोमकानिकल वकसप तथा निमार्ण आयोजना।
घ) जलबिद्युत केन्द्र स्वचालन आयोजना
5. नेपाल विद्युत प्राधिकरणसंग सम्बन्धित ऐन, एवं विनियमको सूची
क) नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१
ख) विद्युत ऐन, २०४९
रा) विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४
९, अन्य प्रासंगिक ऐनहरु तथा नीतिहरु
क) जलश्रोत ऐन, २०४९
) साबजनिक खरिद ऐन,२०६३
) वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६
) श्रम ऐन, २०७४
जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४
) वन ऐन, २०७६

स.ईन्जिनियर/मेका)। ९२८४५६०२६४०६

:
:

—

yaqsad

18

१०,

११.

१२.

छ) जलविद्युत विकास नीति, २०५८

ज) जलस्रोत नीति, २०७७

नियमावली/विनियमावली :

क) विद्युत नियमावली, २०५०

ख) नेपाल विद्युत प्राधिकरण आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०६८(संसोधन सहित)
रा) नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी सेवा, शर्त विनियमावली, २०७५ (संसोधन सहित)
अन्य प्रासंगिक नियमावली

क) जलश्रोत नियमावली, २०५०

ख) सार्बजनिक खरिद नियमावली, २०६४

T) वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७

घ) श्रम नियमावली, २०७५

सम्पादन गरेका मृख्य मृख्य कामको विवरण :

1. Kaligandaki A Hydropower Station

४ Condition Monitoring and Inspection of Power Plant
४ Installation of Facing Plate, Wearing Plate on Bottom ring for the preparation of
Unit-2 Overhauling for Kartik Month

2. Middle Marsyangdi Hydropower Station

४ Repair and maintenance of Upper Cartridge of Guide Vane (24 Nos.), Lower
Cartridge (4 Nos.) and 60 Bolts of desanding basin by welding and machining.

Y Repair and maintenance of screw type air compressor

४ Preventive/Scheduled maintenance of cranes, hydraulic cylinders, turbine parts and
accessories

3. Marsyangdi Hydropower Station

"४ Condition Monitoring and Inspection of Power Plant
४ Repair and Maintenance of all damsite gates and hydraulic structure

4. Kulekhani -1 Hydropower Station

४ Governor oil line maintenance and filter replacement
४ Centralized lubrication system relay failure maintenance
४ Jet brake control valve replacement

5. Upper Trishuli 3A Hydropower Station

४ Mini overhauling (Welding repair of runner in house, governor oil replacement and
draft tube gate seal repair) of unit-2.

४ Repair and fitting of UGB cooler flange of unit-2 and TGB Cooler of both units.

Vv Repair and fitting of Pressure Reducing Valve Kit of cooling water supply system of
both units.

6. Kulekhani- 2 Hydropower Station

Vv Repair and maintenance of MIV of Unit-2

४ Generator and Transformer protection system upgrade by use of numerical relay
४ Changing of control system

४ Replacement of Bearing oil cooler of Unit-2

7. Chameliya Hydropower Station
४ Repair and maintenance of vertical Turbine pumps — 2 Nos, of Dewatering system

19

SOM

= <<< 42

[५

Cd

बले

5० पो 6९6९ ८0 556 €& 55८) 6 € «€

\ a

Installation and commissioning of 36 kv outdoor vacuum circuit breaker at 33/11 kv
substation.

Repair and maintenance of Pressure Balancing pipes — 4 nos of Unit no 2

Repair and maintenance of Aeration Valves — 6 nos each

Trishuli Hydropower Station
Y Overhauling of unit no. 7
४ Changing of radial thrust bearings in unit no. 6 and 7
VY Changing of shaft seals in unit no. 5 and 2
४ Repairing of governor of unit no. 2
४ Maintenance if governor oil pump of unit 2, 3 and 7
Devighat Hydropower Station
Y Unit No. 2 Rotor Pole Repair (Overhauling) Works.
४ Replacement of Shaft Seal of Unit No. 2 and Unit No. 3:
४ Adjustment of Thrust Pad of Unit No. 1
४ Repair, Modification of Pipeline and Installation of Generator Air Cooler of Unit
No.2
- Modikhola Hydropower Station
33 KV breaker maintenance.
Transformer fault finding and earthing circuit replacement at switchyard.
Intake line clearance and maintenance works from powerhouse to intake.
Flushing gate roller bearing replacement and Main intake gate hoisting system

maintenance.

. Gandak Hydropower Station

Installation of 30 HP submersible pump in sump pit

Installation of Capacitive Voltage Transformer in switchyard

Repair and maintenance of screw pump of unit no. 2

Installation of Non Return Valve in Lube Oil Pump pipelines in unit no. 2

. Sunkoshi Hydropower Station

Installation testing commissioning of high and low pressure sir compressors
Generator air cooler change and maintenance of all three units

Power transformer low voltage side bushing, conductor replacement

Fitting of new different sized cooling water system valves and painting on pipes
Regular sand flushing and trashrack chock cleaning of desander and forebay

- Kulekhani-3 Hydropower Station

Preventive maintenance work of repair of Unit-2 MIV Pressure unit.
Repair of Unit। Rotor brake unit
Repair and alignment of Unit 1 Upper Guide bearing

. Puwakhola Hydropower Station

General preventive maintenance and optimize operations of plant

. Setifewa Hydropower Station

Installation of Isolator ( breaker switch ) in the line of Transformer to Pokhara Grid at
Fewa Power house

. Panauti Hydropower Station

Construction of Guard house at Intake areas
20

५.४, बितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय

नेपाल विद्युत प्राधिकरण, वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय आम विद्युत उपभोक्ताहरुलाई स्तरीय
विद्युत सेवा प्रवाह गर्नको लागि केन्द्रीत रहने गर्दछ। यस निर्देशनालयले ७ वटा प्रादेशिक कार्यालय
तथा २ वटा प्रदेश डिभिजन कार्यालय अन्तर्गत रहेका मुलुकभरका १२९ वितरण केन्द्रहरु तथा तिनका
उप-वितरण केन्द्र र फ्यूज सेवाहरु मार्फत विद्युत वितरणको कार्य गर्दै आएको छ। साथै २३ वटा
विभिन्न आयोजनाहरु माफत वितरण लाइन तथा वितरण सबस्टेशनहरु विस्तार गर्ने र स्तरोन्नतिको
कार्य गर्दै आएको यस निर्देशनालयमा २ वटा विभाग तथा ३ वटा महाशाखाहरु रहेका छन। यस
निर्देशनालयमा विद्युत प्राधिकरणका कूल जनशक्तिको करिब ६७.४३ प्रतिशत जनशक्ति कार्यरत रहेका
छन। मुलुकको करिब ९५ प्रतिशत विद्युतीकरण कार्य गर्न सफल यस निर्देशनालयले मुलुकभर रहेका
वितरण केन्द्रहरु माफत आ.व. २०८०/०८१ असोज मसान्तसम्म ने.वि.प्रा. तफका ५२३९ ४२६ र
सामुदायिक विद्युत सहकारी संस्था तफका ५,१३,९८४ समेत गरी ५७/५३,५१० ग्राहकहरुलाई विद्युत
सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेको Bl आ.व. २०८०/०८१ असोज मसान्तसम्म २,७८,९२,८१,००० युनिट
विद्युत विक्रि भएको र सो वापत रु. २६९,२२,८६,९०,००० महशुल संकलन भएको छ।

५. ४.१. निर्देशनालयका कार्यहरु :

यस निर्देशनालय र अन्तर्गतका कार्यालयहरुले निम्न बमोजिम कार्य संचालन गर्दै आएको छ।
क) प्रसारण सम्बन्धी कार्य

१) ३३ के.भी. प्रसारणलाइन निर्माण गर्न डिजाइन, लागत अनुमान, बोलपत्र फाराम तयार तथा ठेकेदार
छनौट गरी निर्माण कार्यको सुपरिबेक्षण अनुगमन गर्ने साथै संचालन संभार र मर्मत गर्ने।

२) 33/99 के.भी. सबस्टेशन निर्माण गर्न डिजाइन, लागत अनुमान, बोलपत्र फाराम तयार तथा
ठेकेदार छनौट गरी निर्माण कार्यको सुपरिबेक्षण अनुगमन गर्ने साथै संचालन, संभार र मर्मत गर्ने।

२) ३३/११ के.भी. सबस्टेशन स्तरोन्नती सम्बन्धी संपूर्ण कार्य।

४) ११ के.भी. प्रसारणलाइन निर्माण गर्न डिजाइन, लागत अनुमान, बोलपत्र फारम तयार तथा
ठेकेदार छनौट गरी निर्माण कार्यको सुपरिबेक्षण अनुगमन गर्ने साथै संचालन, संभार र मर्मत गर्ने।

५) बितरण लाइन निर्माण गर्न डिजाइन, लागत अनुमान, बोलपत्र फाराम तयार तथा ठेकेदार छनौट
गरी निर्माणकार्यको सुपरिबेक्षण अनुगमन गर्ने साथै संचालन, संभार मर्मत गर्ने।

६) बिभिन्न क्षमताका ट्रान्सफरमरहरु (पावर तथा बितरण) खरिद गर्न लागत अनुमान, बोलपत्र फाराम
तयार तथा ठेकेदार छनौट गरी खरिद गर्ने साथै जडान, संभार र मर्मत गर्ने।

७) उपरोक्त संरचना निर्माण गर्न जग्गा आबश्यक भएमा जग्गा प्राप्ती सम्बन्धी प्रारम्भिक कार्य
गर्ने।
21

ख) बितरण सम्बन्धी कार्य

१) ग्राहकहरु बाट प्राप्त बिदयुतको माग फाराम लिने।

२) माग फारामको आधारमा बिद्युत जडानको लागि लागत अनुमान तयार गर्ने।
२) लागत अनुसार रकम लिइ मिटर जडान गर्ने र लाइन चालु गर्ने।

ग) महशुल संकलन

१) स्थायी, अस्थायी तथा घुम्ती काउण्टर खडा गरी बिद्युत महशुल तथा अन्य दस्तुर संकलन गर्ने।
२) बिभिन्न बैंकहरु मार्फत बिद्युत महशुल तथा अन्य दस्तुर संकलन गर्ने।

२) ई सेवा माफत बिद्युत महशुल तथा अन्य दस्तुर संकलन गर्ने।

घ) ग्राहक सेवा सम्बन्धी

१) मासिक रुपमा मिटर रिडिङ गर्ने।

२) नामसारी र ठामसारी सम्बन्धित कार्य।

२) बिद्यतशाक्तीको क्षमता स्वीकृत एवं परिबर्तन सम्बन्धी कार्य।

४) ग्राहकको बिबरण राख्ने तथा अध्याबधिक गर्ने कार्य।

५) ग्राहकको बर्गिकरण सम्बन्धी कार्य।

६) मिटर रिडिङ्ग गरेको ६० दिनभित्र पनि ग्राहकले महशुल भुक्तानी नगरेमा बिना सूचना बिद्युतको
लाइन काट्ने।

ङ) रिचार्जबल सम्बन्धी कार्य।

ग्राहक वा कुनै संघ संस्थाको माग अनुसार बिद्युत प्रसारण तथा बितरण सम्बन्धी कार्यहरु यस कार्यालय
माफत गर्नु परेमा लाग्ने दस्तुर लिई गरिने कार्य।

च) विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐन २०५८ र विद्युत चोरी नियन्त्रण विनियमावली २०५९ मा तोकिए
बमोजिमका कार्यहरु।

१) कसैले अनाधिकृत रुपमा बिद्युतको उपयोग गरेमा चोरी नियन्त्रण गर्ने।
२) बिद्युत चोरी गर्ने व्यक्तिलाइ कानूनी दायरामा ल्याइ कानून बमोजिम कारवाही गर्ने।
३) बिगो र जरिवाना असुल उपर गर्ने।

४) चोरी हुनबाट जोगाउन आबश्यक व्यवस्था अबलम्बन गर्ने।
22

छ) क्षतिपूर्ति विनियमाबलीमा उल्लेख गरिएका कार्यहरु।

१) यस कार्यालयको कारणले बिद्युत दुर्घटना हुन गै जनधनको क्षति हुन गएमा छानबिन गर्ने।
२ छानबिनबाट क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने ठहरेमा क्षतिपूर्ति उपलव्ध गराउने वा सिफारिस गर्ने।

२) बिद्युत दुर्घटना न्यूनिकरण गर्ने र जन धनको क्षति हुनबाट बचाउने।

ज) सामुदायिक ग्रामिण बिदतिकरण विनियमाबली, २०७१ ले तोकिए बमोजिमका कार्यहरु।

१) बितरक संस्थाबाट प्रस्ताब प्राप्त गर्ने।

२) प्रस्तावहरु ने.वि.प्रा.को प्रचलित मापडण्ड बमोजिम छ छैन हेर्ने।

3) डिजाइन तथा लागतअनुमान तयार गर्ने।

४) आबश्यकता अनुसार स्थलगत निरिक्षण गर्ने।

५) मापदण्ड पुरा भएका संस्थाहरुलाई नियमानुसार विद्युत बितरण गर्न आबश्यक व्यवस्था गरी दिने।
भझ) गुनासो व्यवस्थापन कार्य

१) संघ संस्था वा ग्राहकहरुको गुनासो वा सुझाव प्राप्त गर्ने।

२) गुनासो उपर छानबिन गर्ने।

३) छानबिनको आधारमा समस्याको समाधान गर्ने वा कारबाही गर्ने।

23

°

°

संगठनात्मक सरचना

५.४.२ वि.ग्रा.से. निर्देशनालयको

\Cavtre, Level 9 Ele. 1

Butwat Level 11 Tech -2

§

गी ih } 3।।
iF AL Ai ft, tl i 1111।। i
i Hy 1 (Ey ag

Cupra Oetrbutian
Coren, Level 8 Elec - 1

OTech-1

पिक
भ्लब्ट-1

Level 8 Etec - 1

[1

[7

Level 8 Etec - 1

Level 8 Elec - +

Larpurg Cletrioution Conve
Laval 8 Etec - 1

Loved 8 Elec - 1

Loved 9 Elec - 1

Level $ Elec

[2

डि गत hal I] पतित 1 श्र I,
1।।।। 1]
. $।]
ELE EE 1 ही ति
डि i
i AA Hk 1 ALLA
814:। छ
i AE i f fi
q it § §
bai jaa] Gel ut
li THE Hi j

tj
[111]!
LE iF LP ]
1101

§।

(Cortm, (७०8 ८७८, 1

Terhethurn 0ाछि,किदा 000७ Level 8 Elec - 1

Level 8 Etec - 1

Carve, Laval छ, Elec - 4

[न

Level 8 Bec -।

op Sechen Level 9

Enc. 1

24

4.

क्र.स.

द्

४.३. निर्देशनालय, प्रादेशिक/डिभिजन कार्यालय प्रमुख, वितरण केन्द्र प्रमुख र सुचना अधिकारीहरुको विवरण:
नेपाल विद्युत प्राधिकरण

वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय

कार्यालय प्रमुखको सम्पर्क नं.

नाम
मोवाइल नं कार्यालयको नंवर

उपकार्यकारी निर्देशक
वितरण तथा ग्राहक सेवा नि.। मनोज सिलवाल ९८५१२१२०९२ १४१४५३१४४५
निर्देशक, अच्यत arg घिमिरे
निर्देशक, अच्यत AT
योजना तथा प्रा.सेवा विभाग। घिमिरे ९८४१०२४०२१ १४१४१३१४८

"विभाग अमात्य

निर्देशक
प्रशासन महाशाखा चुडामणि आचार्य ९८:२१२३४१४७ १४१२१३०:५०। सह निर्देशक चडामणि आचार्य ९८२१२३४१४७। dcs@nea.org.np
वि.ग्रा.से.नि

निर्देशक,

तोमलाल सुवेदी ९८२१२७३२०९ १४११५२१४२। सह निर्देशक, तोमलाल सुवेदी ९८२१२७३२०९। dces.finance@nea.org.np

अर्थ महाशाखा, वि.ग्रा.से.नि
जिन्सी व्यवस्थापन सिलवाल ९८२१०९९ ४५९ १४१२१३११२। प्रवन्धक केदार राज सिलवाल ९८२१०९९ ४४९। mmddcsd@gmail.com
महाशाखा, वि.ग्रा.से.नि.

कम्प्युटराईज्ड विलिङ्ग तथा उप प्रवन्धक रविन्द्र
नेटवर्क महाशाखा, श्रेष्ठ ९८२११२७४ २८ १४११३१७४९। उप प्रवन्धक रविन्द्र श्रेष्ठ ९८४११५७४२८। billing@nea.org.np
वि.ग्रा.से.नि
कोशी प्रदेश प्रादेशिक उमेश कुमार झा ९८२२०७९६६६ ०२१-४३६०५७। स.निर्देशक नागेन्द्र कुमार श्रेष्ठ ९८४२०३७२२३।
biratnagar.ro@nea.org.np
सरोज कमार २ २ ७२ _ 2 ig LN कमार सिंह 9

25

कार्यालय सूचना अधिकारीको नाम/पद मोवाईल नम्जर। इमेल ठेगाना

९८२१०२४०२१

planningtech@nea.org.np

OF ER EOREY /

community@nea.org.np

RGAVIS GALS

१०

१1

1२

१४

१४

1%

१७

qa

Seed वितरण केन्द्र

भद्रपुर वितरण केन्द्र

राम उदगार साह ९८४५२०८०८४१। ०२१-५८३४५९। ई. रविन्द्र कुमार दास ९८१२२०२२११२

राममणि बजगाई ९८५२६३०६६६९ ०२३-४४५४६११। ई. नरेन्द्र कमार साह ९८४५२६३००६१६

दमक वितरण केन्द्र ९८५४ २९८ २७९७ ०२३-५८११६९ ९८२११९९०७०

इनरुवा वितरण केन्द्र
रंगेली वितरण केन्द्र
अनारमणी वितरण केन्द्र
दुहवी वितरण केन्द्र
उर्लाबारी वितरण केन्द्र
उदयपुर वितरण केन्द्र
इलाम वितरण केन्द्र
धनकुटा वितरण केन्द्र
धरान वितरण केन्द्र
बेलबारी वितरण केन्द्र
भोजपुर वितरण केन्द्र
GIT वितरण केन्द्र
तेह्रथुम वितरण केन्द्र

ताप्लेजुङ्ग वितरण केन्द्र

itahari@nea.org.np

bhadrapur@nea.org.np
gauradaha@nea.org.np
damak@nea.org.np
inaruwa@nea.org.np
rangeli@nea.org.np
anarmani@nea.org.np
duhabi@nea.org.np
urlabari@nea.org.np
udaypur@nea.org.np
illam@nea.org.np
dhankuta@nea.org.np
dharan@nea.org.np

belbari@nea.org.np

26

पांचथर केन्द्र दिपक कमार २६८४१७७ २४-४५२००२ सरोज २ २
पांचथर वितरण केन्द्र दिपक कुमार दाहाल बल २९८ ४१ ०२४-१२००२३। सु-भा. सरोज यादव ९८ ४२४७०७२५७१। panchthar@nea.org.np

दिक्तेल वितरण केन्द्र शोभित बहादुर क्षेत्री ९८२४०११६२९ ०३६-४२०७५१। व.स. श्यामनन्द चौधरी ९८४२८२५३३२। diktel@nea.org.np

x4
~ - ओखलढुङ्गा केन्द्र is कमार ~ 4 _ २ बाबराम —
सोलखम्ब — केन्द्र ~ कमार २ ७२ र _ २ २ २ छ

)

)

गा

५
२९

27

बोढेबर्साईन वितरण केन्द्र संयोग विश्वकर्मा ९८४५२८२३४५४९

बरहथवा वितरण केन्द्र दिगम्बर यादव ९८7 COLO CIA
विरगञ्ज वितरण केन्द्र अवधेश HAR दुवै ९८२१५०२६०३४

४०
कलैया वितरण केन्द्र RIN कुमार वरनवाल ९८१४१०४ ४९१७
सिमरा वितरण केन्द्र रुमेश रुपाखेती ९८१४१०२१०६६

~ राम अयोध्या राय
गौर वितरण केन्द्र ९८५५०४ ४७७०
यादव
चन्द्रनिगाहपुर वितरण केन्द्र। धिरेन्द्र कुमार यादव ९८५४५०४१८व२
पोखरिया वितरण केन्द्र बृद्धि नाथ झा ९८५४५०३८६४४

९८२२०४४४५२,
९८०४८४८४८१

बागमती प्रदेश प्रादेशिक

कार्यालय, काठमाडौं
.
.
ie महाराजगञ्ज वितरण केन्द्र

AU
Sj

v

%
oA

मौलापुर वितरण केन्द्र राम दिनेश राय यादव

० an

4
~—""

a as «K
are) छि my)

प्र.प्र. कुनाल चौधरी

ब.स. ललीत कमार चौधरी

०५१-५२२०५०। इं. सिताराम साह

०५३-१५०५९१। मि.रि.स्.भा.राजकमार पुडासैनी
0०२२-२२)२९९। ई. राम नाथ साह

प्र.प्र. श्याम कुमार यादव

०१-४१५२१५६।स.निर्देशक अनिता सुवेदी

९८ ४२०९८२%५७१
९८४३०१७३२४
९८४५२८३३६९६०
९८२२०२४ ४३४
९८ ४३२९३२९१

९८४२१८९११८९
९८४४ ०७०९ EY

९८९६९९०८४८

९८६९५११६९५

९८४५०३३००३

९८१ ४०२९०१०
९८२५११८६८८०

९८२१२१९६७८
९८ ४१०९२१८७९
९८४७१०७२१४

९८ ०४३२ २१११९

९८२११०९६६३

bodebarsain@nea.org.np

dhanusadham@nea.org.np

gaur@nea.org.np

chandranigahapur@nea.org.

np
pokharia@nea.org.np

maulapr@nea.org.np

simraungadh@nea.org.np

kathmandu.ro@nea.org.np

28

भक्तपुर वितरण केन्द्र राम प्रमोद २७३७१४ - ४१७४१२२७
पु राम प्रमोद साह ०४२१ २७२ छन्द अत्र. सुदा दाहाल SoC bhaktapur@nea.org.np

पुल्चोक वितरण केन्द्र सुवोध शर्मा ९८५१२७३७१२।. ०१-१४५२३०१६। प्र.प्र. यमुना शर्मा ९८४३०४८२६१७
pulchowk@nea.org.np

YY
ठिमी वितरण केन्द्र जयानन्द झा ९८२५१२७३७०१२ ०१-६६३५१०६। ई. राजकुमार कार्की ९८९००४२२५२।
५५ thimi@nea.org.np
काभ्रे वितरण केन्द्र अमृत बाबु अधिकारी ९८५१२७३७१८ ०११-६६४७९७। ई. सुरोज पराजुली ९८४९१८४५४३
५६ kavre@nea.org.np
कीर्तिपुर वितरण केन्द्र सानुबाबु थापा ९८२१२१९६७१ ०१-४३३३५३२। प्र.प्र. तिर्थराज आचार्य ९८१२४०४०१४१।...
५७ kirtipur@nea.org.np
धुन्चे वितरण केन्द्र (रसुवा)। संजिप भट्टराई ९८४५१२७३७२० ०१०-५४०११३। FF. दीपरमण अधिकारी ९८४५११३०६००
Yo dhunche@nea.org.np
नुवाकोट वितरण केन्द्र ईन्द्र बहादुर जि.सी. ९८४५११६०१७७। ०१०-१६०६७६। प्र.प्र. हरि प्रसाद भट्ट ९८ ४१४४१०६३१
५९ nuwakot@nea.org.np
धादिङ्ग वितरण केन्द्र O 4 rf
३१ सिन्धुपाल्चोक वितरण केन्द्र ९८२५१२०३%६८९ ०११-४८२१३९ ९८ ४११८०९१४। sindhupalchowk@nea.org.n
दोलखा वितरण नेत्रमणी ४०४४ ७७ ४९-४ रछ र
~ jorpati@nea.org.np
रामेछाप वितरण केन्द्र दिपेन्द्र बुढाथोकी ९८५१२७३७१९। ०४८-५४००६८। VU. दीपक रेग्मी ९८११०७३२८
ramechhap@nea.org.np
मेलम्ची वितरण केन्द्र राजन भण्डारी ९८४५१२७३७२१। ०११-४०१०४०। WY. देवेन्द्र कुमार दवाडी ९८ ४१५१९८१
melamchi@nea.org.np
बालाजु वितरण केन्द्र जय कुमार यादव ९८२१२४८८९६९। ०१-४३५०९४९।।. उमेश कंडेल ९८ ४१४ २१५००३।
१६ balaju@nea.org.np
पाँचखाल वितरण केन्द्र सापकोटा ०२८४ -¥ ने ४४१७३०
ट्रान्सफर्मर वर्कशप शाखा राजिव कुमार शर्मा ९८४५१२७३७१७ ०१-४४१०१६५ प्र.प्र. टंक प्रसाद अर्याल RS ४१३९८४२९
~ transformer@nea.org.np

बागमती ०६८० ७-५२४४ ७४८७४७
सिन्धुली वितरण केन्द्र शिशिर लम्साल ९८४ COV RQYO ०७४७-४५२११०४५। ई. WAST साह ९८६५०४३८४४५।,
६८० sindhuli@nea.org.np
29

eal केन्द्र ४०९१४२ ७-४५ २५७ a लोप्चन rs
हेटोडा वितरण केन्द्र शिवराम यादव RGRAVORIAR। ०५७-१५२४७६८। स.प्र.अ. राम बाबु लोप्चन ९८ ४१९८०८१६९ hetauda@nea.org.np

६९
भरतपुर वितरण केन्द्र रामु श्रेष्ठ ९८४५५०८२३८०। ०५६-१२५३८०। AVA. अच्युत राज विष्ट ९८ ४२२२५९२२९

bharatpur@nea.org.np

VO
टाँडी केन्द्र [राजेन्द्र कमार चौधरी O - प्रकाश कमार खरेल ०
wey केन्द्र धव न्यापाने गैपाने ०२ ८) - x कमल न्यापान पपाने v ५9५७
जनीली बनोद सापकोटा ०२८३०९७२ हु मोति शर्मा ४५०५३१३०

गण्डकी a प्रादेशिक ९८४५६०६१५०१,. ०६१-४६१५००। स.निर्देशक भोलानाथ शर्मा ९०४६०१०४४४। ss ara.ro@nea.org.np

AU

ङ)

हँ

-
5 2

O ~ . .

a4

a <

केन्द्र विजय राज रेग्मी ०२७ -४९०२४२ विष्णराज ४९०२
र तनह् वितरण केन्द्र विजय राज रेग्मी ९८२९०२७३२२ ६५-५६०२४२। स.प्र.अ. विष्णुराज लोहनी ९८ ४६०२२३२९ tanahu@nea.org.np
~ थ केन्द्र राजकमार 0900 २ _ २ Wi + VLORY ४२
लेखनाथ वितरण केन्द्र राजकुमार रमण ९८४१६०१००३२ ०६१-५६००३२। स.प्र.अ. अर्जुन प्रसाद तिवारी ९८४१६०९७६४२ lekhnath@nea.org.np

9

ay

राज ७६३४०१७७ ७९४

तातोपानी केन्द्र प्रकाश काफले ९८२५११८०१३२ योगेन्द्रराज २ २
तातोपानी वितरण केन्द्र श BT: ९८४७६४२२३२ सि.मि.रि. योगेन्द्रराज पौडेल ९८४६२१०३६२ tatopani@nea.org.np

लमजङ्ग केन्द्र मेघराज 5 ०७२३२ 9 Tes ०७८१४०

Te वितरण केन्द्र मेघराज भट्टराई ९८५६०७२३२१। ०६६-१२१०७७। LA. आनन्द गु ९८५६०७८१ lamjung@nea.org.np
गो केन्द्र चिज बहादर Wes ८०४३१७७ ४-४२८०४७७ शर्मा रुपाखेती २०२२२२०

_» गोरखा वितरण केन्द्र चिज बहादुर गु ९८४१९०४३१ ०६४-४२० स.प्र.अ. प्रदिप शर्मा रुपाखेती ९८५२०२२२२ gorkha@nea.org.np

30

AU A)

ala छ
[। an

q
ट५७
q

टु

९९

नि ९] 20।"।" [0 Tr [WW।r [A 51
जी चा G An ac XK AU A) ली ७ यि

कावासोती वितरण केन्द्र सूर्य नारायण मण्डल GAVOCIRGS। ०७८-५४०७४४। स.प्र.अ. पदम राज हमाल ट४७०३४१२०।
[र ९८२७०४१३२ र AA. पर्द राज हं 8 ४1२९। kawasoti@nea.org.np

मनाङ वितरण केन्द्र राजु महतो ९८२६०३१०४० ०६६-५२१०७७। लेखापाल नारायण प्रसाद शर्मा ९८२७०६२२८१२

manang@nea.org.np

लुम्विनी प्रदेश प्रादेशिक
संजय ७०१७५५४ क
९८५७०१७५१५ ७१-१२०६५४। स.प्र.अ.सानुमैया महर्जन RS ४१३०२२२८ छ airahawa@nea.org.np

6५७9 -
बटवल केन्द्र कपिल राज पाण्डे ७०७० - २ BOREL
केन्द्र सरज रेग्मी ७७०४ २ -४२०२ 5, > रे ४८४०
sees SEEN [peren@nee orn
= केन्द्र ७०७ -४२ ४०९७२२
तनी नग। नता SNES [paea@nee ore
केन्द्र ig न ५५८ रे रे \9 _ २ २ छ ो w O O ५9
तौलिहवा कन नो दे ७०५२११७ : पे ७०५१४४
कृष्णनगर केन्द्र शुशिल पौडेल ०२५३२४ -५२ : रिजन ०२५३२४६४
केन्द्र T 6 _ २ Yor

अर्घाखाँची ई ७० हँ - v ow
अर्घाखाँची वितरण केन्द्र त्रिलोचन भट्टराई ९८५७०६६८२ ०७७-४२०८२४। faa. सुदिप पौडेल ९८ ४६१९९१ arghakhanchi@nea.org.np। रिते ७० ४२३७ ले रोका ७०२४८३०
नयां मिल वितरण केन्द्र श गुप्ता ९८५ २७८ ७१-५६००३२। स.ले.अ. प्रकाश रोका 5२२० २४ ८२०। 1 amill@nea.org.np

९८२७०१२७२४

अमृवा वितरण केन्द्र किरण खनाल GYVOY OGG O ०१०२८ गंगाराम पाल

लुम्विनी प्रदेश डिभिजन ०७ ४८०४७७७
कार्यालय, नेपालगञ्ज हरि प्रसाद पाण्डै SEAGOORRSS ०5५-१२७४२१  प्र-अ. दुर्गा बहादुर खत्री छठ ४८०५ रै nepalgunj.ro@nea.org.np
नेपालगञ्ज केन्द्र जगन्नाथ लामिछाने ०४११७७ ४८०७२४४९०
कोहलप्र केन्द्र धव ०४०० - SOR VEO

31

बर्दघाट वितरण केन्द्र Td कमार झा ८४७०८१०७ ०७८-४८० a. चौधरी ८ ४७२०४४८
बढ्घाट वितरण केन्द्र त्रंशान्त कुमार छठ ७०८०१०७२ मि.रि.सु.भा. श्यामसुन्दर चौधरी तै रे छ bardaghat@nea.org.np

रुकुम वितरण केन्द्र (पूर्व) प्रमोद खनाल ९८५७८५४३२९। ०८०-४१३१४३। ई.सी. तेज प्रकाश पुन ९८४४९३२१३४५

प्युठान वितरण केन्द्र महेन्द्र कुमार दास ९८४५७८३६४५८। ०८६-४६०१५१। मि.रि.सु.भा. याम बहादुर के.सी. ९८ ४७८५ २४५ २०

गुलरिया वितरण केन्द्र नारायण अर्याल ९८५८०३१२६६। ०८४-४२०४८९। मि.रि.स्.भा. मधुराज भण्डारी ९८ ¥GORVORY
१०३
दिवाकर प्याक्रेल ९८१५७८६१२०१ ०८२-१६१२०१। मि.रि.सु.भा. डण्डपाणी वि.क. ९८४७८३६०४८

O
दि fa fe. AT pret
ज्ञान बहादर फर्साल ९८४७८२९७४५० 6०८२-४२१७५० Ra ९८६६९८७११३२
~ बुढाथोकी
१०६

[। ©
A) Oo

तुलसीपुर वितरण केन्द्र

—O —O
[छ। [।
दि ०९

कर्णाली प्रदेश प्रादेशिक। शम्भु कूसियैत यादव प्र.अ. भीमकान्त चौधरी ९८४१५९४९३५
छ ७

1१४

1१४

ay
दैलेख वितरण केन्द्र नरेशदत्त रावल ९८४८०२९१०० प्र.प्र. लोकेन्द्र जंग शाही ९८४५७८ ३२९ GY
हेल्दुङ्ग वितरण केन्द्र नारायण प्रसाद कर्ण ९८ ४१२४२२३२ सु.भा. राजु कुमार बोहोरा ९८९८०७९११६९

—O pare) re) ae) —o ae) pare)
—O are) a) —o ७ ० [छ
AU AS ली ७ थि 1 ©

rukum@nea.org.np
pyuthan@nea.org.np
rolpa@nea.org.np

gularia@nea.org.np

ghorahi@nea.org.np

tulsipur@nea.org.np

lamahi@nea.org.np

rajapur@nea.org.np

karnali@nea.org.np

surkhet@nea.org.np
salyan@nea.org.np
dailekh@nea.org.np
dolpa@nea.org.np
heldung@nea.org.np
gamgad@nea.org.np
kalikot@nea.org.np

jajarkot@nea.org.np

Ww
NO

रुकुम वितरण केन्द्र (पश्चिम)। शिवजी प्र. साह ९८१५१७८३२०३२। ०८०-१३०३६४१। सु.भा. होम प्रसाद नेपाली ९८६९७०१४६२
~ rukum@nea.org.np

ज्म्ला OO vw
जुम्ला वितरण केन्द्र राम आषिश साह ९८१८ ३९१४ ०८७-५२००१४। Ae. हेमन्त साहु ९८ ४९३२६९२२२ jumla@nea.org.np

सुदुरपश्चिम प्रदेश प्रादेशिक। _. ९८५८ ४८वय५५५ ०९१-४५५१३४१। प्र.अ. भुवन भट्ट ९८६१०१०७७७ :
जग बहादुर चन्द attaria.ro@nea.org.np
टीकाप्र केन्द्र कपिल जो' ४१४०७७२ -४६०२ मनोज कमार ४८०७७४९१७

चटन कमार
467 © GEG vOwsy w
श्रीवास्तव नल x4

RGLAGVSE ४२२ ०९९-५२०८७३। स.प्र.अ. गणेश जोशी

महेन्द्रनगर वितरण केन्द्र

mahendranagar@nea.org.np

1१९

७८९७ v O

मिथिलेश BATT 5
धनगढी र ४१७४ हँ ७
धनगढी वितरण केन्द्र मोहिवार ९८२११३४१६११। ०९१-४१७४५६। इं. रोशन कुमार ठाकुर द४८९८७२२१ dhangadi@nea.org.np
डोटी कर 20. ४४ ७७
बैतडी केन्द्र ( N पौडेल 9 _ २ रुद्रराज ७५४८
दार्चुला वितरण केन्द आनन्द सापकोटा ९८४५८७८८५५५। ०९३-४२०४९८। सि.मि.रि. शंकर बहादुर स्वार ९८ ४८९४ ४१४७
darchula@nea.org.np
अछाम वितरण केन्द्र हिक्मत बहादुर वि.सी ९८५८ ०९७-६२४५१०५। व.स. नर बहादुर Har ९८४८ ४४०७३७
२ achham@nea.org.np
भजनी ४८ ४०४५ ४७७
बेलौरी वितरण केन्द्र टंक नाथ गिरी ९८४५८७८४१०००। ०९९-५८०४६४। ब.स. ज्ञानेन्द्र राज स्वार ९८४८ ४२४९८८०,
२ belauri@nea.org.np
बझाङ्ग वितरण केन्द्र सुजन खड्का PSUS ४८५९२३। ०९२-४२१४९७। सि.मि.रि. वेद प्रकाश लेखक ९८ ¥GYVVOORO .
१२८ bajhang@nea.org.np
बाज्रा केन्द्र भट्ट VGGCYR ७-४ ४ के ५७9२

33

५.४.४. ने.वि.प्रा., वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय अन्तर्गत संचालित आयोजनाहरुको विवरण

सि.नं.। आयोजनाको नाम आयोजनाको स्थान आयोजना प्रमुख मोवाईल नं

सयाजक क)
°
System Component रघरवंशी

Design, Supply, Delivery, Installation देशका विभिन्न क्षेत्रहरु श्री संगिता कार्की सहायक प्रवन्धक। ९८४१७४९३४९
Testing, Commissioning of 33/11 kV S/S पौड्याल beieed ail
& 33 kV Lines-Package-9

(aT)। Design, Supply, Delivery, Installation, देशका विभिन्न क्षेत्रहरु श्री गणेश शाह सहायक प्रवन्धक। ९८५४१०४५३३२६
Testing, Commissioning of 33/11 kV S/S नाना। Sasso
& 33 kV Lines-Package-8

(q)। Design, Supply, Delivery, Installation, देशका विभिन्न क्षेत्रहरु
Testing, Commissioning of Distribution
System-Package-11

) ९८४१ २२६०११

Design, Supply, Delivery, Installation, देशका विभिन्न क्षेत्रहरु श्री प्रकाश राउत स. प्रवन्धक ९८:२११६:११०२
Testing, Commissioning of Distribution
System-Package-2,3,10

श्री दामोदर पराजुली सहायक प्रवन्धक। ९८४११४५१९१८

Fy

sg

ater ओखलढुंगा ३३ के.भी. ग्रा.वि. तथा सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा

AS

2S पौ

सवस्टेशन आयोजना

आयोजना (713)
आयोजना (1133)

४। वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना कैलाली, कंचनपुर, भैरहवा, बीरगंज, जगकपुर, भरतपुर,
हेटौँडा, वर्दीया, दाङ लगायतका विभिन्नअन्य
जिल्लाहरुको ३३ के.भि. लाईनहरु इन्जिनियर छै
~ ~ ~ घोराही कावासोती विरगंज भज न्ज Ge व्य व्य
Y। 33/99 के.भि. सवस्टेशन सुदृढीकरण आयोजना, भैरहवा,, कलैया, गौर,, inde 8 SoATA RRA
राजविराज, जगकपुर, मिर्चैया, धरान, SAAT, दमक
लगायतका विभिन्न सवस्टेशनहरु
&। ३३/११ के.भि. लाइन विस्तार तथा सुदृढीकरण देशका विभिन्न क्षेत्रहरु
आयोजना श्री सन्दीप श्रेष्ठ प्रवन्धक ९८४१००२३००
Smart Metering Smart Grid आयोजना। वि.ग्रा.से.नि. अन्तर्गतका सम्पूर्ण वि.के.हरु

ce Fae एण्ड को केकी ORR

34

आयोजना

GIS Smart Grid आयोजना वि.ग्रा.सै.नि. अन्तर्गतका सम्पूर्ण वि.के.हरु श्री उत्सव कोईराला उप प्रवन्धक ८४१२७५९१०

चौतारा,सिन्धुपाल्चोक ३३ के. भी.प्रसारणलाइन तथा

सवस्टेशनआ

आयोजना। श्री नन्द किशोर मण्डल सहायक प्रबन्धक। SO ४१:२१२३९३२
विराटनगर, बुटवल, नेपालगंज
खोटाङ-भोजपुर-उदयपुर-संखुवासभा २३ के. भी. खोटाङ, भोजप्र, उदयप्र, संखुवासभा

प्रशारण लाइन तथा सवस्टेशन निर्माण आयोजना

मातातिर्थ फाखेल, चखेल, सिस्नेरी हदै माल्टा सम्म
३४ कि.मि. २३ के.भि. प्र.ला. निर्माण
१४। मातातिर्थ-माल्टा ३२ के.भि. प्र.ला. आयोजना मातातिर्थ, चन्द्रगिरी, थानकोट हदै नौविसे सम्म १५
उद्योग मन्त्रालय कि.मि. ३३ के.भि. प्र.ला. निर्माण श्री खिलनाथ अर्याल ईन्जिनियर ९८४५ २०६३३४४
विद्यतीकरण आयोजना

खोकना निजगढ ३३/११ के.भि. aa. आयोजना खोकना, निजगढ

१८। रसुवा नुवाकोट वि.प्र. पुर्ननिर्माण सुधार आयोजना। रसुवा, नुवाकोट श्री प्रकाश राउत सहायक प्रवन्धक। ९८४११६५१०२
KFW)

W
खोटाङ-उदयपुर ११/०.४ के.भी. ग्रा.वि. आयोजना। खोटाङ, उदयपुर श्री सुरज भण्डारी सहायक प्रवन्धक। ९८४७३८९१३२

नवलपुर गामीण विद्युतीकरण तथा Bars (मुस्ताङ्ग,। नवलपुर, मुस्ताङ्ग श्री विमल राज राउत ईन्जिनियर ९८४११९८३४३

२३ के.भी. प्रशारण लाइन तथा सवस्टेशन निर्माण

आयोजना

ताप्लेजुङ्ग-पाँचथर-इलाम-झापा गामीण ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर, इलाम, झापा

विद्यतीकरण तथा सवस्टेशन निर्माण आयोजना

विद्युतिकरण आयोजना

२३। दार्चुला-डोल्पा गामीण विद्युतीकरण आयोजना दार्चुला र डोल्पा जिल्ला श्री अनिल अधिकारी ईन्जिनियर ९८५११५४५२००४५
सिल ee ee Seo

AS AS) AJ
AS we) ०

39

अनुसूची -१
विदुत महशुल दर

१. ग्राहस्थ वर्ग:

१.१ सिंगल फेज तल्लो भोल्टेज (२३० भोल्ट)
१५ एम्पियर ३० एभम्पियर ६० एम्पियर

मसिक। इनर्जी शुल्क। मसिक
(रु प्रति। न्युनतम
शुल्क। कि.वा. घण्टा

कि.वा.घण्टा
(मासिक)

०
छ
छ

नोट : ५ एम्पियरका ग्राहकको हकमा यदि मासिक २० किलोवाट-घण्टा युनिटभन्दा बढी खपत गरेमा १ देखि २० किलोवाट-घण्टा:
युनिटसम्मको इनर्जी शुल्क रु ३०० प्रति युनिटका दरले लाग्ने छ।
१.२ थ्री फेज तल्लो भोल्टेज (४०० भोल्ट)
१० के.भि.ए. सम्म १० के.भि.ए. भन्दा माथि
इनर्जी शुल्क इनर्जी शुल्क
कि.वा.घण्टा ( (
रु प्रति कि.वा. घण्टा :युनिट) रु प्रति कि.वा. घण्टा :युनिट)

(मासिक) आषाढदेखि मंसिरदेखि शुल्क (र आषाढदेखि मंसिरदेखि
कार्तिकसम्म जेष्ठसम्म कार्तिकसम्म जेष्ठसम्म

मसिक

१.३ थ्री फेज मझौला भोल्टेज (३३/११ के.भी.)

कि.वा.घण्टा मसिक न्युनतम बनी शुल्क
aT. (रु प्रति कि.वा. घण्टा-युनिट)

(मागको = shale ae

36

तल्लो भोल्टेज (२३० Aled) सिंगल फेज, ५ एम्पियरको बिलिङ्ग गर्ने तरिका

क्र.स। कि.वा.घण्टा। न्युनतम

वै.

लर ना]

(मासिक)

२१ देखि
30

२१ देखि
YO

५१ देखि

१००

१०१ देखि
२२०

२४५० माथि

मासिक
शुल्क (रु)

३०

42)

YO

७२

१२०

इनर्जी
शुल्क

(रु प्रति
कि.वा.
घण्टा)

बिलिङ्ग गर्ने तरिका

२० युनिट सम्म न्यूनतम शूल्क रु.३० लाग्ने र इनर्जी शुल्क वापतको
ASMA नलाग्ने। (उदाहरण: ५ युनिट : रु ZOF+YXO = जम्मा रु २०)
न्यूनतम शूल्क रु. YO लाग्ने र१ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ३ र
२१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६1५० का दरले महशुल लाग्ने।
(उदाहरण: २५ युनिट : रु YOFROXS+YXEMO = जम्मा रु. १४२/५०)
न्यूनतम शूल्क रु. YO लाग्ने र१ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ३ र
२१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६1५० र ३१ युनिटदेखि ५०
युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ८1०० का दरले महशुल लाग्ने।

(उदाहरण: ३५ युनिट : रु HOFROXI+GOXEMOFYXS = जम्मा

रु. २१५।००)

न्यूनतम शूल्क रु.७५ लाग्ने र१ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ३र २१
युनिटदेखि 30 युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ९६५० र ३१ युनिटदेखि yo
युनिटसम्म प्रति युनिट रु द र ५१ युनिटदेखि १०० युनिटसम्म प्रति युनिट
रु. SMO का दरले महशुल लाग्ने।

(उदाहरण: ५५ युनिट : रु ७५-4-२०)(३%१०)५(६.५०-%२०%(८-4५)%(९।५० =
जम्मा रु. ४०७५०)

न्यूनतम शूल्क रु. १०० लाग्नै र १ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. Bz
२१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६1५० र ३१ युनिटदेखि yo
युनिटसम्म प्रति युनिट रु.द र ५१ युनिटदेखि २५० युनिटसम्म प्रति युनिट
रु.९।५० का दरले महशुल लाग्ने।

(उदाहरण: १०५ युनिट : रु YOOFROXS+YOXE!OFROXSG+ (YOFY)
2९५० = जम्मा रु.९०७१५०)

न्यूनतम शूल्क रु. १५० लाग्ने र १ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ३ र
२१ युनिटदेखि 30 युनिटसम्म प्रति युनिट रु.६।५० र ३१ युनिटदेखि ५०
युनिटसम्म प्रति युनिट रु. द र ५१ युनिटदेखि १५० प्रति युनिट BAKO र
१५१ देखि २५० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. १० र २४५१ देखि ४००
युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ११ का दरले महशुल लाग्ने।

(उदाहरण: २५५ युनिट : रु १५०-4२०)५(३4१०)५(६।५०-4२०%(८ + (५०-4१५०)
X ९५०4 ५9११।०० = जम्मा रु. २३९०।००)

37

तल्लो भोल्टेज (२३० भोल्ट) सिंगल फेज, १५ एम्पियरको बिलिङ्ग गर्ने तरिका

क्रस [कि.वा.घण्टा न्युनतम। इनर्जी
(मासिक) मासिक शुल्क

शुल्क (रु)। (रु प्रति बिलिङ्ग गर्ने तरिका

कि.वा.

घण्टा)
२० युनिट सम्म न्यूनतम शूल्क रु.५० लाग्ने र इनर्जी शुल्क प्रति युनिट

० देखि २० ० ४।०० रु ४०० का दरले महशुल लाग्ने। (उदाहरण: ५ युनिट : रु YORYXY

= जम्मा रु.७०।००)

. न्यूनतम शूल्क रु. ७५ लाग्ने र१ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ४
र २१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६५० का दरले महशुल

६1५० " " " "

लाग्ने।
(उदाहरण: २५ युनिट : रु ७५4 २०%(४-५)%(६।५० = जम्मा रु १८७/५०)

6

G as
ad a

रु. 2G 0100)
न्यूनतम शूल्क रु. १०० लाग्ने र१ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट
रु.४।०० र २१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६1५० र ३१
देखि युनिटदेखि Yo युनिटसम्म प्रति युनिट रु. द र ५१ युनिटदेखि १००
44 देखि१००। १०० SKO।युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ९।५० का दरले महशुल लाग्ने।
(उदाहरण: YX युनिट : रु १००%२०)%(४4-१०५(६।५०-4-२०/(८१-५५(९।४५०
= जम्मा रु ४५२५०)
न्यूनतम शूल्क रु. १२४५ लाग्ने र१ देखि Yo युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ४
र २१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६1५० र ३१ युनिटदेखि
२ २ ५० युनिटसम्म प्रति युनिट Oo र ५१ युनिटदेखि २५० युनिटसम्म Yl
१०१ देखि RO। १२१ SKO। afte रु. ९1५० का दरले महशुल लाग्ने।
(उदाहरण: १०५ युनिट : रु १२४५ क२०)७(४%१०)(६।५०-4-२०)(८ +
५०-१4५)/(९।१० = जम्मा रु. ९४५ २५०)

न्यूनतम शूल्क रु. १७५ लाग्ने र १ देखि Yo युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ४

र २१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६1५० र ३१ युनिटदेखि

५० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. द र ५१ युनिटदेखि १५० प्रति युनिट रु.
२५० माथि १७५ ११।००। ९५० र १५१ देखि २५० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. १० र २५१ देखि

न्यूनतम शूल्क रु. ७५ लाग्ने र१ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ४
र २१ युनिटदेखि 30 युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६1५० र ३१ युनिटदेखि
sloo। १० युनिटसम्म प्रति युनिट रु.10०० का दरले महशुल लाग्नै।

२१ देखि २०
(उदाहरण: ३५ युनिट : रु ७५-4-२०)५(४-%१०५(६।५०-१-१५)(८ = जम्मा

४०० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ११ का दरले महशुल लाग्ने।
(उदाहरण: २५५ युनिट : रु १७४५%२०)७(४--१०५(६।५०-%२०%(८ + (YO
१४५०)»(१९।५०१ २५९११।०० = जम्मा रु. २४३५।००)

यसै तरिकाले 30 र ६० एम्पियरका सिंगल फेजको बिलिङ्ग गर्ने।

38

२. अन्य उपभोक्ता
२.१ तल्लो भोल्टेज स्तर (२३०/ ४०० भोल्ट)

उपभोक्ता वर्ग डिमाण्ड शुल्क (रु. प्रति ईनर्जी शुल्क (रु. प्रति

के.भि.ए. प्रति महिना) कि.वा.घण्टा: युनिट)।
६०००
११०००
३२५।००

२।

a

२५००
0।
oo
0।
१६०००

क. सार्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग २००।०० YI
स्टेशन समेत
a0
७.
5. rr
क
; PO

a

छ

)
क. मिटर जडान भएको। 60।
ख. मिटर जडान नभएको २४७४५।००
अस्थायी कनेक्सन। 60।
०.। Te ग्राहस्थ ३५०।००

११.। मनोरञ्जन व्यवसाय ३५०।००

२.२ माथिल्लो भोल्टेज स्तर

. डिमाण्ड शुल्क (रु. प्रति  ईनर्जी शुल्क (रु. प्रति

PA उपभोक्ता वर्ग के.भि.ए. प्रति महिना) कि.वा.घण्टा: युनिट)।
२४०००।
244100
२१५।००
२४०००
सार्वजनिक (

PS a
ee 10100
oe 220100

39

eT
)
)

TRL

मभौला भोल्टेज 49 के.भि.) डिमाण्ड शुल्क (रु. प्रति ईनर्जी शुल्क (रु. प्रति
के.भि.ए. प्रति महिना) कि.वा.घण्टा:युनिट)

3

¥.

4. ee
OT

द्.

७.

ट.
[क

वै.

२.

का सामुदायिक खानेपानी
ख) अन्य खानेपानी

क. सार्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग स्टेशन २३०।०० 412
७.

३. टाइम अफ डे (टि.ओ.डी) महशुल दर

ट.
९.
१०.

३.१. वैशाख देखि मंसिरसम्मको विद्युत महशुल दर

pail इनर्जी शुल्क (रु. प्रति कि.वा.घण्टा:युनिट)। उपभोक्ता वर्ग (रु. प्रति पिक समय अफ पिक समय अन्य समय
wa के.भि.ए. (साँझ ५:०० बजे। (aft 93:00 (बिहान ५:०० बजे
प्रति देखि राति ११:००। बजे देखि बिहान। देखि साँझ ५:००
महिना) बजेसम्म) ५:०० बजेसम्म) बजे सम्म)

औद्योगिक (१३२ के भी) १०००
ee ]।।

ee

40

ख) अन्य खानेपानी १५०।०० १०।२०

यातायात पा
क) सार्वजनिक यातायात २३०।०० Tere) 3190 A\LO
चार्जिङ्ग स्टेशन समेत
ख) अन्य यातायात २११।०० Er!
छु। 60।
ch। 60।

र४००० uv sik
a

ख. अन्य खानेपानी 140100
यातायात rs

क. सार्वजनिक यातायात 230।00 ITS ४।२० न्।५०
चार्जिङ्ग स्टेशन समेत

यातायात जा
क) सार्वजनिक यातायात। २००।०० ७२५ ४।३० 414
चार्जिङ्ग स्टेशन समेत)
)

-
२

) सार्वजनिव (
)
सिँचाई ०।।।। ने 940100।

इनर्जी शुल्क (रु. प्रति कि.वा.घण्टा:युनिट)
डिमान्ड शुल्क

पिक समय अन्य समय
उपभोक्ता वर्ग (रु. प्रति के.भि.ए. प्रति (साँझ ५:०० बजे। (राति ११:०० बजे देखि

महिना) देखि राति ११:०० भोलिपल्ट साँझ ५:००
बजेसम्म) बजेसम्म)
पु
औच्योगिक (१३२ केभी.)
ee ee

सिंचाई इ।३० 3100।
Oo ४1६०
440100 51४०
]

द् यातायात

क) सार्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग २३०।०० ७०० YIYO
स्टेशन समेत)

ख) अन्य यातायात २५५।०० 51४०
50100 ४1२०।
२१००० 1१५
#14100 १११०
२४००० TRIRY

७

क.

गैर व्यापारिक

——

0। २१०।
0०। ४1७०
१५००० 5१०
दे __

क) सार्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग २३०।०० ७१५ ५।६०
स्टेशन समेत

)
uo ०१०
२२००० ९१०
३३००० ११७५, तल्लो भोल्टेज
(२३०/४०० भोल्ट)
क) सार्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग २००।०० RY YIY
स्टेशन समेत)

यातायात
ख) अन्य यातायात 220100 51१०

42

३.३. डिमाण्ड शुल्क नलाग्ने टाइम अफ डे (टि. ओ.डी) यातायात उपभोक्ताको (Automatic Swap
Card) विद्युत महशुल दर

१. सार्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग स्टेशन समेत)
वैशाख देखि मंसिरसम्मको विद्युत महशुल दर

पिक समय अफ पिक समय अन्य समय
(साँझ ५:०० बजे देखि। (राति ११:०० बजे देखि। (बिहान ५:०० बजे देखि

राति ११:०० बजेसम्म)। बिहान ५:०० बजेसम्म)। साँझ ५:०० बजे सम्म)

तल्लो भोल्टेज
(२३०/४०० भोल्ट)

पौष देखि चैत्र सम्मको विद्युत महशुल दर

पिक समय अन्य समय
(साँझ ५:०० बजे देखि (राति ११:०० बजे देखि भोलिपल्ट

राति ११:०० बजेसम्म) साँझ ५:०० बजेसम्म)

तल्लो भोल्टेज (२३०/४०० Tee)

२) अन्य यातायात

वैशाख देखि मंसिर सम्मको विद्युत महशुल दर
इनर्जी शुल्क (रु. प्रति प्रति किलोवाट-घण्टा-युनिट)

पिक समय अफ पिक समय अन्य समय
(साँझ ५:०० बजे देखि। (राति ११:०० बजे (बिहान ५:०० बजे
राति ११:०० बजेसम्म) देखि बिहान ५:०० देखि साँझ ५:००

बजेसम्म) बजे सम्म)

43

पौष देखि चैत्र सम्म लाग्ने विद्युत महशुल दर

पिक समय अन्य समय
(साँझ ५:०० बजे देखि राति (राति ११:०० बजे देखि

११:०० बजेसम्म) भोलिपल्ट साँझ ५:०० बजेसम्म)

११ के.भी.

तल्लो भोल्टेज (२३०/४०० भोल्ट)
नोट:

१. चार्जिङ्ग स्टेशन सञ्चालकले विद्युतिय सवारी साधनलाई चार्जिङ्ग सेवा दिएबापत उपरोक्त महशुल दरमा प्रति
किलोवाट-घण्टा: युनिटमा अधिकतम २० प्रतिशतसम्म थप गरी लिन पाउने छ।

२. सार्वजनिक यातायात Ay स्टेशन समेत): प्रचलित कानूनबमोजिम भाडादर निर्धारण हुने सार्वजनिक
यातायातको रुपमा ट्ूलिबस र सार्वजनिक सवारी साधनमा प्रयोग हुने इलेक्ट्रिक बस / मिनिबस, सफा टेम्पो एवम्
अन्य सवारी साधनको VET चार्ज गर्न विद्युत शक्ति प्रयोग गर्ने चार्जिङ्ग स्टेशनका उपभोक्ताहरु।

३. अन्य यातायात : प्रचलित कानूनबमोजिम भाडादर निर्धारण हुने सार्वजनिक यातायातका साधन जस्तै : केबलकार,
रोपवे, मेट्रो आदि र अन्य विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनका लागि विद्युत शक्ति प्रयोग गर्ने उपभोक्ताहरु।

44

४. सामुदायिक थोक उपभोक्ता :

क्र.सं उपभोक्ता वर्ग मसिक न्युनतम शुल्क (रु) इनर्जी शुल्क (रु. प्रति
किलोवाट-घण्टा:युनिट)

मभझोौला भोल्टज (११ के.भि./ ३३
के.भि.)

1५ X २० यनिट सम्म (मासिक

N X ३०

N X २० यनिट सम्म (मासिक
14 X 30

१) N= सम्बन्धित सामुदायिक थोक उपभोक्ता अर्न्तगत रहेका कुल उपभोक्ता संख्या।
२) यस तालिका बमोजिमको महशुल सामुदायिक थोक उपभोक्ताले ने.वि.प्रा. लाई मासिक रुपमा बुझाउनु पर्नेछ।

अनुसुचि-२
अन्य दस्तुर तथा सेवा शुल्क

दररेट (रु.)।।
oo।
oo
oo
]

45

ख) १५ Uta

ख। थिफेज
क
क

)
माथि
)
६. मिटरको क्षमता थपघट गर्दा:
)
क् बढाउँदा
)

७. विद्युत सप्लाई र पुन: (सिंगल फेज/थि Beat)

क)
ख)
ख)
क)

क) ग्राहस्थ
१. अंशवण्डा भएको कारणले लिखित आधारमा नामसारी गरी दिनु पर्दा
२. घर बिक्री भएको अवस्थामा लिने दिने दबैको रोहवरमा हक हस्तान्तरण गर्दा

३. खरिद बिक्री भै घरजग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण हुने अवस्थामा पत्रपत्रिकामा
सार्वजनिक सचना प्रकाशित गरी नामसारीको कारबाही गर्न पर्दाको अवस्थामा

शथ्िफेज

३००
YOO
१०००

१०००

११००
११००

YOO
१०००
३००। 6।
YOO

२२०

YOO
७८००
१०००
YOO
१०००
{400

2000

५८००
१०००
२०००

Yoo
{400

००

4

१०००

46

५.५. प्रसारण निर्देशनालय:

५.५.१.प्रसारण निर्देशनालयको कार्य विवरण :

नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा निजि क्षेत्रबाट उत्पादित तथा अन्य मुलुकबाट आयातित विद्युत शक्तिलाई

गुणस्तरीय तथा भरपर्दो रुपमा नेपाल राज्य भर प्रसारण गर्नको लागि आफू अन्तर्गतका बिभिन्न

निकायहरुलाई परिचालन गर्न। हाल ६६ के.भी.देखि ४०० के.भी.सम्मका प्रसारणलाइन तथा

सवस्टेशनको योजना विकास सञ्चालन तथा सम्भार गर्ने जिम्मेवारी यस निर्देशनालयले वहन गर्दछ।

यस निर्देशनालय अन्तर्गत निर्माण गरिने प्रसारणलाइन तभा सवस्टेशन आयोजनाहरु निर्माणको लागि

विस्तृत संभाव्यता अध्ययन तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरि सो पश्चात आयोजनाहरु निर्माण

आरम्भ गर्न बोलपत्र आह्वान गरी ठेक्का सम्झौता, निर्माणाधिन आयोजनाहरुलाई समयमै सम्पन्न गर्न

स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गरी आवश्यक निर्देशन दिने, बजेट निकासादिने तथा बजेट अपुग

भएमा थप बजेट ब्यवस्थापनको लागि प्रकृया अगाडि बढाउने लगायतका अन्यकार्यहरुमा सहजीकरण

गर्ने।

यस निर्देशनालय अन्तर्गतका देहायका विभाग र विभागस्तरका कार्यालयहरु रहेका छन्।

* ग्रिड सञ्चालन विभाग:- बिभिन्न स्तरका ग्रिड संरचनाको सञ्चालन तथा सम्हार गर्ने।

झै प्रणाली सञ्चालन विभाग:- विद्युत प्रणालीलाई दक्षतापूर्वक सञ्चालन गर्न अनुगमन, सुपरीवेक्षण
तथा नियन्त्रण गर्ने।

* बृहत प्रसारणलाइन आयोजनाहरु YOO के.भी..- २२० के.भी.भन्दा माथि ४०० के.भी.सम्मका
नयाँ प्रसारणलाइन तथा सवस्टेशनको योजना निर्माण सुपरीवेक्षण तथा हस्तान्तरण गर्ने।

* बृहत प्रसारणलाइन आयोजनाहरु २२० के.भी..- १३२ के.भी.भन्दा माथि २२० के.भी.सम्मका नयाँ
प्रशारण लाईन तथा सवस्टेशनको योजना निर्माण सुपरीवेक्षण तथा हस्तान्तरण गर्ने।

* ग्रिड विकास विभाग:- ६६ के.भी.देखि १३२ के.भी.सम्मका नयाँ प्रसारणलाइन तथा सवस्टेशनको
योजना निर्माण सुपरीवेक्षण तथा हस्तान्तरण गर्ने।

विद्युत प्रसारणको लागि आवश्यकता अनुसार ६९ के.भीदेखि ४०० के.भी.सम्मका विभिन्न

प्रसारणलाइन तथा सवस्टेसन आयोजनाहरु निर्माण विस्तार एवं स्तरोन्नतीको कार्यहरु गर्ने।

प्राविधिक अध्ययनको आधारमा Congestion भएका प्रसारणलाइनहरु तथा Over load हुनै सवस्टेशन

हरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने।

47

५.५.२.प्रसारण निर्देशनालयको संगठनात्मक संरचना

CORPORATE STRUCTURE
OF
TRANSMISION DIRECTORATE

f Deputy Managing Director
Transmission Directorate
Level-12 (T)

Joint Director
Administration Division °
[र Level-10 (A) ? \

थि Ma "
"= ना —
1

५ Level-9 (1)

--

_ Information &

Joint Director
Account Division।
Level-10 (A)

Monitoring Section

Director Director aa

Director Director »
Grid Operation। System Operation . [0 eee aoe we। Major Transmission
ML Level-11 (T) न MO Level-11 (T) J Level 11 (1) tine ee kV

+ Hetauda Grid
Division Level-10 (T)।।

f "Kathmandu Grid
Division Level-10 (1)

Transmission &
Substation Projects

Transmission &
Substation Projects

Load Dispatch Centre

1

c Duhabi Grid

_ Butwal Grid
Division Level- 9 (1)। Me _ \

Division Level-10 (T)

_ Dhalkebar Grid
Section Level-9 (T)

~ Attariya Grid 7, fi
Section Level-9 (T)

Pokhara Grid
Section Level-9 (T)।

Director
Nepal-Indo Electricity
Transmission & Trade
Project Level-11 (T)

Director
Grid Development
Department Level-11(T

Transmission &। Substation Projects

(1८8 55 सक \
Division Level-10 (T)।। 7 Transmission &
Substation Projects

48

५.५.३. प्रसारण निर्देशनालय र अन्तर्गतका कार्यालय, आयोजना प्रमुखहरुको नाम
तथा सम्पर्क नम्बर:

आयोजनाको नाम

उपकार्यकारी श्री Sara कमार fas
~ > प्रसारण शनालय ९८४१२१३९८२ transmission@nea.org.n

क्र.सं. पद कर्मचारीको नाम कार्यालय/ सम्पर्क नं. इमेल

भी राम त ग्रिड सञ्चालन विभाग। ९८४००५०२१३। gridoperation@nea.org.np
ग्रिड विकास विभाग। ९८४१२२८२२२ griddev@nea.org.np

निर्देशक श्री सुरेश बहादुर। प्रणाली संचालन विभाग। ९८५१००९३७३ Idc@nea.org.np
भट्टराई
निर्देशक श्री श्याम कुमार नेपाल भारत विद्युत। ९८५११२०९३९। niettp400kv@nea.org.np
आयोजना प्रमुख यादव प्रसारण तथा व्यापार
आयोजना
खिम्ती-ढल्केवर २२०। ९८४५१००९०९९। khimti220kv@nea.org.np
के.भी. प्रसारण लाईन
आयोजना
निर्देशक श्री टेकनाथ तिवारी। बृहत प्रसारणलाइन grid400@nea.org.np
आयोजनाहरु ४००

२२० के.भी.
काठमाडौं उपत्यका t3b220kv@nea.org.np
प्रसारण प्रणाली विस्तार
आयोजना
के.भी. स/स आयोजना

श्री चन्दन कमार। कश्मा-तल्लोमोदी १३२
प्रवन्धक ~ > र य२१०८ ]711111101232[7 ore.
- के.भी. प्र.ला.आ ssatosatl tip} 32kv@nea.org.np

श्री लक्ष्मी नारायण। कृशाहा-कटैया १३२। ९८१४१०४५७६१९। _kk132kv@nea.org.np
म्खिया

के.भी.प्र.ल.आ.,
प्रवन्धक श्री हरि प्रसाद पाण्डे वृुटवल(गोरुसिंङ्गै)- ९८५७०६३२७२ butwallumbinil32kv@
लुम्विनी १३२ के.भी. nea.org.np
1° प्रसारणलाइन
आयोजना,

रक्सौल-परवानीपुर १३२
49

द्
७
<

के.भी. प्र.ल.आ.,
प्रसौनी वीरगञ्ज १३२
के.भी.भूमिगत

वि.प्र.ला.आ.

बर्दघाट सर्दी १२२ bs132kv@nea.or.np
के.भी. प्रसारण लाईन
आयोजना,
मैनहिया सम्पत्तिया
१३२ के. भी.
प्रसारणलाइन आयोजना

प्रवन्धक वुटवल ग्रिड महाशाखा। ९८१७०२१४२८।. butwalgrid@nea.org.np
प्रवन्धक श्री अशोक पण्डित। हेटौँडा ग्रिड महाशाखा। ९८५४०६७९६१ rp132kv@nea.org.np

प्रवन्धक श्री दीपक धिताल काठमाडौं ग्रिड ९८४१४५६१४५४२। kathmandugrid@nea.org.np
महाशाखा

प्रवन्धक श्री शुक्रराज हेटौडा-ढल्केवर-इनरुवा। ९८५११३१०११। hdi400kvep@nea.org.np
देवकोटा ४०० के.भी.
सबस्टेशन विस्तार
आयोजना

उप-प्रबन्धक श्री सतिस चन्द्र साह। का.उ.प्र.प्र. विस्तारआ.। ९5४१२७३५०४
(प्याकेज ए)
श्री अभित गोपाल
उप-प्रवन्धक बेद का.उ.प्र.स्.आ. ९८४१३६६९७३७

उप प्रवन्धक का.उ.प्र.प्.वि.आयोजना। ९८४१७६७७८१ kb132kv@nea.org.np
प्याकेज डी

उप-प्रवन्धक श्री सन्तोष कुमार हेटौडा-भरतपुर-वर्दघाट। ९८६९९९८१४८ hb220@nea.org.np
साह २२० के.भी.प्र.ला.आ.
उप- प्रवन्धक श्री दिपक गौतम सुनवल १३२ के.भी.। ९८%५११४१३२४। sunwall32kv@nea.org.np
स/स आयोजना

ms132kv@nea.or.np

/

ue) —O pare) —O ae) ली 0। -20। 2
01 G AN aw ०८ ay।। —O

लमही-घोराही १३२ Igsep132kv@nea.org.np
के.भी. स/स विस्तार
आयोजना
भुमही हकोई १२३२
के.भी. प्रसारण लाईन
आयोजना

hakuil32kv@nea.org.np

20 उप-प्रवन्धक श्री जगदीश शर्मा। लेखनाथ-दमौली २२०। ९८१६०२५४७८ Id220kv@nea.org.np
पौडेल के.भी. प्र.ला.आ.

दोर्दी कोरिडोर १३२ ९८२५११:५०१७९ dordil32kv@nea.org.np
के.भी. प्रसारण लाईन
आयोजना
कालीगण्डकी-रिडी kgard132@nea.org.np
१३२ ba.
प्रसारणलाइन आयोजना

९८२१२०२३०९

२१ उप प्रवन्धक श्री रमेश प्रसाद
पौडेल
२२ उप प्रवन्धक श्री राजन ढुङ्गेल सिंगटी-लामोसाँघ् १२२
के.भी. प्र.ला.
आयोजना
के.भी. FAT. आयोजना

singatil32kv@nea.org.np

balefil32kv@nea.org.np
50

२४ उप प्रवन्धक श्री निरञ्जन साह
asl

२९

२७

उप प्रवन्धक [श्री रोसन अग्रवाल

उप प्रवन्धक श्री जनार्दन प्रसाद
गौतम
उप प्रवन्धक श्री धुपेन्द्र कुमार झा

उप प्रवन्धक श्री सुनिल कुमार
महतो
उप प्रवन्धक श्री अनुप गौतम

९८ ४९४८४९०३ modil32kv@nea.org.np
नयाँ मोदी-लेखनाथ
१३२ के.भी.
प्रसारणलाइन आयोजना

HLA तल्लो मोदी
नयां मोदी १३२

के.भी.प्रशारणलाइन
आयोजना

रुपनी १३२ के.भी. ९८४१४१८००४। rupanil32kv@nea.org.np
ढल्केवर लोहारपट्टी १३२ loharpattil32kv@nea.org.np
—_—
नवलपुर TRR/ 33 nawalpur132kv@nea.org.np
—
सोल् कोरिडोर १३२। ९८४१४५३९०२। solul32kv@nea.org.np
के.भी. प्रसारणलाइन
चन्द्रपुर सुकदेवचौर। ९८४१५१११५५०४६ cs132kvtlp@nea.org.np
प्रसारणलाइन आयाजना

थानकोट-चापागाँउ-। ९०४५११२६२३१६ tcb132kv@nea.org.np
भक्तपुर १३२ के.भी.
प्रसारण लाईन
आयोजना
रुपनी बोदेबरसाईन १३२ rb132kV@nea.org.np
के.भी. प्रसारण लाईन
आयोजना
लहान AAA १३२ 1s132kV@nea.org.np
के.भी. प्रसारणलाइन
आयोजना

अमरपुर-ढुङ्गेसाँघ १३२। ९८४१२३१४१२ ad132kv@nea.org.np
के.भी. प्रसारणलाइन
आयोजना
गोदक न्य अनारमनी godak.anarmanil32kv@
q ३२ के.भि. nea.org.np
प्र.ला. आयोजना
रामेछाप-गर्ज्याङ्ग-खिम्ती rgk132kv@nea.org.np
१३२ ba.
प्रसारणलाइन आयोजना
गोदक स्वयाक १३२ godak.soyak132kv@nea.

सुनकोशी १३२
के.भी.स/स आयोजना
51

२९ उप प्रवन्धक। श्री राघवेन्द्र कुमार। तृम्लिङ्गटाररसितलपाटी। ९८४९७८८३३४ ts220kv@nea.org.np
eT २२० के.भी.प्र.ला. आ.

धरान 220/33
केोभ.स/स आयोजना
कोशी कोरीडोर २२०
के.भी प्रसारणलाइन
आयोजना
दमक केरुवन वर्जु
उप प्रवन्धक। श्री प्रनिल पराजुली दुहवी १३२ ९८४१६१४०१५। pokharagrid@nea.org.np
के.भी.प्र.ला.आ.

उप प्रवन्धक पोखरा ग्रिड शाखा 854000499। pokharagrid@nea.org.np
उप प्रवन्धक श्री रोशन खड्का दुहवी ग्रिड शाखा। ९८५२०४०४१३,. तपाकषट्टाात&६00९8.07्-.7])

उप प्रवन्धक श्री परमाधिर सेन कूसाहा विराटनगर। ९८४११९११८८
१३२ के.भी.प्र.ला.आ.
सहायक मनोज ल्केवर ग्रिड :
देवकोटा के.भी.प्.लाओजना। ९5४१६९८००९८

प्रवन्धक
धौबादी फलामखानी dimetlp@nea.org.np
विद्युत प्रसारण लाईन
आयोजना
धौबादी मेघौली १३२
के.भि प्र.ला.आ

सहायक श्री मनोज प्रसाद बूर्तिबाङ-पौदी अमराई-। ९८५११०३६२१ gac132kv@nea.org.np
प्रवन्धक चौधरी तम्घास-सन्धिखर्क-
२९ Teas १३२ के.भी.
प्रसारण लाईन
आयोजना

कोहलपुर सुर्खेत दैलेख। ९८४१३७८९०९ sdkj132kv@nea.org.np
१३२ के.भी.

३७ सहायक श्री रवि कुमार
प्रवन्धक चौधरी
प्रसारणलाइन आयोजना
सवस्टेशन आयोजना

सहायक __ : —
प्रवन्धक श्री उपेन्द्र श्रेष्ठ अत्तरिया ग्रिड शाखा। ९८५१०६२७३०। — attariagrid@nea.org.np

बफिकोट खुंग्री १३२। ९८१३६७७९२३ gkm132kv@nea.org.np
के.भी.प्र.ला.आ.

सहायक श्री बलभद्र अधिकारी
२९ प्रवन्धक
भेरी कोरिडोर ४०० bheri400kv@nea.org.np
के.भीप्र.ला.आ.
घोराही माडीचौर १३२
बि km132k org.
52

O

AU

AU AY AU AU। eu
ao ०८ A)। —O

AU

४० रातमाटे -रसुवागढी-

सहायक श्री कोमल नाथ केरुङ्ग ४०० के.भी.
~ - ९८४१३९८०१९३ mrk400kv(@nea.org.n
प्रवन्धक आत्रैय प्रसारण लाईन @ emp
आयोजना

XK
—O

AU

का.उ.प्र.प्र.विस्तार आ.!
प्याकेज-बी)

ढल्केवर-बालगंगा १३२ balgangal32kv@nea.org.np
के.भी. प्रसारण लाईन balgangal32kv@gmail.com
आयोजना

सहायक श्री भुपेश श्रेष्ठ अरुण-इनरुवा-तिङ्गलाल-  ९८५१२१२००२। bhupesh.nea@gmail.com.
प्रवन्धक मिर्चैया ४०० के.भी.
प्र.ला. आ.

सहायक श्री रुपेश कुमार शाह। गल्छी रातमाटे २२०। ९८०१०८६२६७। — t3br220kv@nea.org.np
प्रवन्धक केभी. प्रला.आ. t3br220kv@gmail.com

A)

सहायक श्री अनिल BAR चमेलिया-स्याउले- ८5५११५२००५ csa132kv@nea.org.np
प्रवन्धक अधिकारी अत्तरिया १३२ के.भी.

ष्र.ला. आयोजना

स्याउले साँफेबगर १३२

के.भी.प्र.ला.आ.
सहायक श्री कैलाश पन्थ पोखरा विरौटा ९८४१७५००८९
प्रवन्धक १३२/११ के.भी.

प्र.ला.आ.
(प्याकेज-सी)

wy इञ्जिनियर श्री सुभारम्भ fama। चिलिमे-त्रिशुली २२०। ९८४५८०३६६६६ ch220kv@nea.org.np
शाह के.भी. प्र.ला.आ.
इञ्जिनियर श्री शिवराम भक्तपुर-वानेश्वर-पाटन। ९८४१७८०१२४। — bbp66kv@nea.org.np
ताम्राकार ६६ के.भी. प्र.ला.
क्षमता अ.आ.
सी
४६ के.भिस/स आर.
न्यू खिम्ती लामोसाँघु
काठमाडौं प्र.ला. क्ष.
अ.आ.

मलेखु १३२ के.भी.
ः - lekhul32 org.
स/स वि. आयोजना ली
ईञ्जिनियर हँ ५ पाल्पा २२० के. भी. .
४७ > अर्जन महर्जन दर दन ४९१०२०६७ lpa220k 1.
co इञ्जिनियर श्री अर्जुन महर्जन सवस्टेशन आयोजना ९८ ४९१०२०६ palpa220kv@gmail.com

सापकाटा सवस्टरशान आयाजना
के.भी.क्ष.अ. आयोजना
पूर्वी चितवन १३२ ec 132kv@nea.org.np
53

०९
०९

लम्की AE १२२

८)
के.भी.प्र.ला.आ. SGARORAANS

इञ्जिनियर श्री रितेश जयसवाल

उ ४१००६७८०४
(प्याकज-३)

54

प्रसारण निर्देशनालयदवारा आ.व.०८०/०८१ को लागि संचालित प्रसारणलाइन तथा सवस्टेशन आयोजनाहरुको प्रथम त्रैमासिक प्रगति सारांश

१३२ के.भी. तथा अन्य प्रसारणलाइन विस्तार

व. उ. शि. न. ५०१०८१०१
शुरुदेखि
यस
अवधिस
म्मको
कूल खर्च
प्रतिशत
(कूल
लागतको
तुलनामा)

प्रथम त्रैमासिक प्रगति विवरण
अवधि
बजेट रु.
हजारमा

आयोजनाको नाम लक्ष्यको

क्रस
अवधिको खर्च

रु. हजारमा

तुलनामा

प्रसारण निर्देशनालय
(१३२ के.भी)

सिंगटि-लामोसाँघु १३२
१।के.भी. प्रसारणलाइन
आयोजना

शुरुदेखि
यस अवधि
सम्मको
प्रगति
प्रतिशत

कैफियत

प्रसारण लाइन तर्फ Tower Foundation/Design, Errection,
& Single Circuit Conductor Stringing सम्पन . १२६
मध्ये १२६ टावर फाउण्डेशन तथा १२६ वटा टावर

AGRA 3000,00 ४०७१.०० १३२.७० ९ २.०० ट३.३४ Stra कार्य तथा Single circuit charge भएको। 2nd
circuit conductor stringing तार तान्ने कार्य दोलखा
जिल्लामा अन्तिम चरणमा। 0९७%/ २७.८ कि.मी तार
तान्ने कार्य सम्पन्न।

55

रामेछाप -गञ्र्याङ्ग-
खिम्ती १३२ के.भी.
प्रसारणलाइन आयोजना

कुश्मा तल्लो मोदि
मोदि १३२ के.भी.
प्रसारणलाइन आयोजना

कृसाहा-कटेया १३२
के.भी. प्रसारणलाइन
दोस्रो सर्किट निर्माण
सहित

रक्सौल परवानीपुर
१३२ के.भी. प्रसारण

लाईन दोस्रो सर्किट
निर्माण सहित

नयाँ मोदी-लेखनाथ
१३२ के.भी.
प्रसारणलाइन आयोजना
(४५ कि.मि.)

0,00

~ exe)

¥Y4000,00

4000.00

4000.00

५००.००

२४४ ०००.००

२४ ४८८.००

= 00

4000.00

५००.००

२९९२८८,४०

४९.९८

~ 00

400,00

400,00

१२४.०८

९०.३०

११४.००

९२.०६

९४.९६

९६.९२

६२.०९

ट९.२७

यस आयोजना ०६६/६७ देखी शुरु भई प्रसारणलाइन र
सवस्टेशनको सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न भई १३२ के.भी
Khimti line -2,732 के.भी Khimti line -1 ट्रांस्फोर्मर bay,
३३ के.भी. वितरण लाइन तथा ११ के.भी. वितरण
लाइनको relay setting, testing तथा commission टको
कार्य सम्पन्न भई सकेको

आयोजनाको रुट सर्भेक्षण कार्य सम्पन्न भई बातावरण Ice

अध्ययन अन्तिम चरणमा रहेको छ . सबस्टेशन तथा
प्रसारणलाइनको ठेक्कामा दुइ बोलपत्रदाता प्राबिधिक रुपमा
असक्षम देखिएकोले २०८० असारमा पुन बोलपत्र आह्वान
गरिएको छ।

2nd Circuit तथा LILO कार्य सम्पन्न भई सबस्टेशन र
लाइन चार्ज भईसकेको। बिगतमा सम्पन्न कार्यको भुक्तानी
यस च्रैमाशिकमा भएको हुदा भौतिक भन्दा वित्तीय प्रगति
बढी भएको।

2nd ताध्पाको निर्माण कार्य सम्पन्न भई Bay निर्माण कार्य
८०% सम्पन्न भएको र ROW क्षतिपूर्तीको काम भईरहेको। बिगतमा सम्पन्न कार्यको भुक्तानी यस त्रैमाशिकमा भएको
हुदा भौतिक भन्दा वित्तीय प्रगति बढी भएको।

सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न भई लाईन चार्ज भएको। दुवै
ठेक्काको रिर्टेशन मनि को कारण खर्च बाकि देखिएकोले पुरा
प्रगति नदेखिएको। पोखराका जग्गा क्षतिपूर्ती निर्धारण भई
क्षतिपूर्ती रकम बाडीदै गरेको। वन कटान कार्य बाकि
रहेको।

56

सोलु कोरिडर १३२

२ २ २ निर्माण कार्यको Wara nty Period समाप्त भएको, ROW
के.भी. प्रसारणलाइन ९०.९१। १०४२५०.००। १०२३१३.०० ९८१४। ८६.९ ९६.९३

आयोजना क्षतिपूर्ती भईरहेको
आयोजना
a ee fo ff) afte रसन्धिखर्क १३२/३३ के.भी सबस्टेशनको

निर्माण कार्य सम्पन्न भई चार्ज भइसकेको। मोतिपुर-

बर्तीबाङ-पाँदी-अमरार्ई- सन्धिखर्क खण्ड प्रसारण लाइन चार्ज भईसकेको। ८४.६

तम्घास-सन्धीखर्क- सर्किट कि.मी मध्ये ७५ सर्किट कि.मी तार तान्ने काम

retin 4३२ केशरी।। 56२००.००। ७२०३८,३१ ८०.७६। ७६.७४। ७७.२१५ सम्पन्न तम्घास, पौदीअमराई र बुर्तिबांग १३२/३३ के.भी

प्रसारणलाइन आयोजना सबस्टेशन निर्माण कार्य भै रहेको। सन्धिखर्क बुर्तिबंग
प्रसारणलाइन खण्डमा पर्ने बन क्षेत्रको रुख कटानमा
ढिलाई भईरहेको

सवस्टेशन तर्फ स्टाफ क्वाटर, कन्ट्रोल विल्डिङ तथा गार्ड
हाउसको निर्माण कार्य भईरहेको,

Electrical Equipments को फाउण्डेशन डिजाईनहरु
Approve भइ फाउण्डेशन कार्य भइ रहेको, M ajor
Equipments Site Deilver भेसकेको। प्रसारणलाइन तर्फ
जग्गा मुआब्जा निर्धारण कार्य सम्पन्न भएको। कूल ८०
मध्ये ७३ वटा फाउण्डेशन निर्माण तथा ७२ वटा टावर

कुशाहा विराटनगर
१३२ के.भी. १४७.२६। १३७२५०.००। १९३३८५.००। १४०.९०। ६१.८८ ५९.१०
प्रसारणलाइन आयोजना

जडान कार्य सम्पन्न भएको। Conductor, Insulator and
Hardware Fittings Inspection कार्य सम्पन्न भई Dispatch

हुने क्रममा रहेको।

बलेफि-वाहरविसे १३२ Site HT Tower Foundation, Errection तथा Protection
के.भी. प्रसारणलाइन «=। S¥.YG। २३३००.०० ३२२१,.०० १३.८२  ६४.४४। २४.७५ कार्य भएको तर 8॥ पेश नभएकोले भुक्तानी हुन नसकेको,
आयोजना सोहि कारणले भोतिक भन्दा वित्तीय प्रगति कम देखिएको

57

११

दोर्दी कोरीडोर १३२
केभी प्रसारणलाइन
आयोजना

पूर्वी चितवन १३२

के.भी. सवस्टेशन
आयोजना
ढ्ल्केबर-लोहारपट्टी
१३२ के.भी

प्रसारणलाइन आयोजना
(२० कि. मि. )
अमरपुर ढुंगेसाँगु १३२
के.भी. प्रसारणलाइन
अयोजना

कोहलपुर-सुर्खेत-देलेख
१३२ के.भी
प्रसारणलाइन अयोजना

ढल्केबर बाल गंगा
१३२ के.भी.
प्रसारणलाइन अयोजना

९२५.४२

न.,00

१२४१ ०.०० १०३७.००
ती
{598,00

८२.९६

९०.१२

९९,३०

प्रसारणलाइन निर्माणको कार्य सम्पन्न भई
२०७९/१२/२३ मा लाइन चार्ज भएतापनि केहि साना
कार्यहरु बाकि रहेको हुँदा अन्तिम बिल पेश हुन बाकि
रहेकोले वित्तीय भन्दा भौतिक प्रगति बढी रहेको।

स./स निर्माण कार्य सम्पन्न भई हाल चालु अवस्थामा
रहेको र ११ के.भी फिडर मार्फत करीब ८ मे.वा. विद्युत
आपूर्ति भेरहेको।

Tower Foundation 100%, Tower Errection 90% सम्पन

आयोजनाको प्रसारणलाइन तर्फ ठेक्का सम्झौता भईसकेको
तर मोबिलईजेसन पेश्की दिन बाँकि रहेकोले वित्तीय प्रगति
कम देखिएको।

कोहलपुर - सुर्खेत प्रसारणलाइन निर्माण (५० कि.मि)
पहिलो खण्ड अन्तर्गत प्रसारणलाइन समान उपलब्धि /
निर्माण कार्य भईरहेको साथै बन कटान कार्य जारी रहेको

प्रसारणलाइन निर्माणको लागि ठेक्का सम्झौता भई
conductor आयात भएको, design/drawings review हुदै
गरेको साथै सबस्टेशन निर्माणको बोलपत्र मूल्यांकन हुदै

गरेको

58

१७

qs

२०

लालबन्दी -नवलपुर -
सलिमपुर १३२ के.भी
प्रसारणलाइन अयोजना

भुमहि-हकई १३२
के.भी. प्रसारणलाइन
अयोजना (१६ कि.मि)

गोदक-अनारमनि १३२
के.भी. प्रसारणलाइन
अयोजना (३५ कि.मि)

वाफिकोट-खुंग्री १३२
के.भी. प्रसारणलाइन
अयोजना (Yo कि.मि)

0,00

88.88

२२.००

२७.९२

22000,00

& 000,00

Y200,00

q0000,00

२९३१.००

७१५ ४८.००

३७६९.००

७६२.०९

१३.३२

१०५.२२

१४.०२

१८.७४

१३.१८

१८.९१

खरिद गरिएको जग्गामा कम्पाउण्ड वाल तथा स्टोर सहित
गार्ड हाउस निर्माण कार्य सम्पन्न, Construction license को
काम सम्पन्न भएको। प्रसारणलाइन तथा सवस्टेशनको
लागी २०७९/१२/२७ मा ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भएको

लाइन निर्माण तर्फ चेक सर्भ, माटो परिक्षण सम्पन्न, टावर

डिजाइनको चरणमा तथा सबस्टेशन तर्फ हकुई स/स मा
कम्पाउन्ड वाल निर्माण अन्तिम चरणमा, सुनवल स/स मा
स्वीचयार्डमा सिभिल foundation निर्माण सम्पन्न,
Equipment Design को चरणमा
सर्भेको कार्य गर्न आयोजना विकास विभाग संग सम्झौता
भए पनि नया अनारमनि सबस्टेशनको लागि जग्गा खरीद
गर्न इनरवा अनारमनि ४०० के.भी. प्र.ला. आयोजनाबाट
पनि पत्र Wa भईसकेकोले जग्गा यकिन गर्ने कार्य
भईरहेको।
नयां अनारमनि सबस्टेशनको लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न
तथा प्रारम्भिक अधिकृत तोकीएको।
रोल्पाको GU देखि रुकुमको बाफिकोट सम्मको १३२
के.भि. ( करिब ७५ कि.मि.) प्रसारणलाइन डिटेल at
सम्पन्न भएको। साथै वातावरण अध्ययनको काम भईरहेको। साथै रोल्पा जिल्लाको कुटिचौरमा निर्माणहने १३२/३३
के.भी सबस्टेशनको लागि जग्गा अधिग्रहण काम सम्पन्न
भई compound wall तथा सिभिल निर्माण कार्यको समेत
आगाडी बढेको . साथै मुख्य ठेक्काको इस्टिमेट स्वीकृत भई
बोलपत्र कागजात तयार भईरहेको।

59

सम्पतिया-मेनहिया
१३२ के.भी.
प्रसारणलाइन अयोजना
(३५कि.मि)

सुनकोशी १३२
के.भी. सब्सटेशन 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
अयोजना

[ना ५३१००.०० ४०००.०० ७.५३। ६८.००  ९२.०८

6.49

गोदक-स्वायाक १३२

के.भी. प्रसारणलाइन ६३.३१ १०४००.०० २०२१.०० १९,४३ 8.99

अयोजना (9 & fee fA)

रुपनि बोदेबरसाइन

१३२ के.भी. न. 2000.00 ट.९९ ३८.१५ ३.०२ ३.८६
प्रसारणलाइन आयोजना

चन्द्रपुर सुकदेवचौक
१३२ के.भी. २९८००.०० २२३८.००
प्रसारणलाइन आयोजना

यस आयोजना ०६६/६७ देखी शुरु भइ ०७२/७१ सम्म
प्रारम्भिक कार्यमै समय व्यतित भएको, साथै बर्दबिसेमा
२२०/१३२ के.भी सबस्टेशनको निर्माण कार्य समेत
आर्थिक बर्ष(0७५/७६ बाट शुरु भएको तर निर्माण
अनुमतिपत्रको अवाभ/ प्राप्तिको पहिचान नभएकोले निर्माण
कार्य आगाडी बढाउन समस्या भएकोमा मिति
२०७९/०७/२३ को कार्यकारी निर्देशकज्यूको
अध्यक्षतामा बसेको बैठक अनुसार निर्माण कार्य अघि
बढाएको।'

लाइन निमार्णको काम सम्पन्न भइ लाइन चालु भएको
क्षतिपूर्ति र मुअब्जाको काम भइरहेको।

प्रसारणलाइन निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भई कार्य
प्रारम्भ। सम्पन्न कार्यहरु मध्ये केहिको भुक्तानी हुन बाकि
रहेकोले भौतिक प्रगति भन्दा वित्तीय प्रगति कम भएको

प्रसारणलाइन को estimate स्वीकृत भई Tender गर्ने
चरणमा रहेको

सब स्टेशनको जग्गा फिलिंग, कम्पाउण्ड वाल, स्टोर तथा
गार्ड हाउस निर्माण सम्बन्धी सिभिल कार्यको ठेक्का
सम्झौताको कार्य प्रगतिमा रहेको, fer ya भई सकेको तर
भुक्तानी हुन बाकि रहेकोले वित्तीय प्रगति कम भएको।

60

लहान सुखिपूर १३२

२६। के.भी. प्रसारणलाइन 0,00 ४०००.०० १६९.०० ४.२३ २.७७ ४.३० प्रसारणलाइनको Estimate स्वीकृत भएको
आयोजना
[0८ सुदृढिकरण २६२ निर्माण कार्य सम्पन्न।

२७ ने सि २६२५

आयोजना

भक्तपुर बानेश्वोर पाटन तथा पाटन स्युचाटार ६६ के.भी
(सर्किट १ तथा सर्किट २) तथा चपली चाबहिल ६६
अक्तपर-बानेश्वर-पाटन के.भी प्रसारण लाइनको तर बदलि कार्य बिगत आ.व मै
६६ eat सम्पन्न भईसकेको . ठेक्का सम्झौता अनुसारका Spare
प्रसारणलाइन क्षमता - 08, : parts(Except one drum 3.015 km ACCC Conductor) हेर्
अभिवद्धि आयोजना ग्रिड कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरिएको . बाकि रहेको
हु conductor समेत निर्माता कम्पनीबाट निर्माण भई
आयोजनाको site मा आउने क्रममा रहेको

निर्माण कार्य सम्पन्न। आयोजनाको सम्पन्न कार्यहरु मध्ये
केहि कार्यको भुक्तानी हुन बाकि रहेकोले वित्तीय प्रगति
कम देखिएको।

चमेलिया-स्याउले-
अत्तरिया १३२ के.भी. न १५००.००
दोश्रो सर्किट आयोजना

झुरझुरे१३२ के.भी.
प्रसारणलाइन तथा ~ 00 ५००.००
सवस्टेशन आयोजना

aad १३२ के.भी.
३१। भन आयोजना १३५.४८। ४२५००.०० ५४३४१.०० १३०.२१ ३३.२२। सबस्टेशनको समान उपलब्धि / निर्माण कार्य भईरहेको
सबस्टेशन आयोजना

सर्भेक्षण अध्ययनको कार्य अन्तिम अवस्थामा wal as
सर्वेक्षण अनुमति पत्रको लागि 0०६? पेश

गरिएको। आयोजनाको 1६६ कार्यको लागि परामर्शदाता संग
सम्झोता भई सो कार्य प्रारम्भ भइसकेको छ।

61

RX

२२

N विरोटा
पोखरा विराटा १३२
Consultant Selection कार्य अन्तिम चरणमा रहेको, JICA

के.भी प्रसारणलाइन 0,00 YYOOO,00 0,00 0,00 १.७२ १.८२, ~
आयोजना सग loan agreement सम्पन्न भएका

आयोजना

स्याउले साँफेबगर

१३२ के.भी. १००.००। ६५००.०० ना न. न. coe सबैक्षण / अध्ययन कार्य भईरहेको

प्रसारणलाइन आयोजना

काठमाण्डौं उपत्यका
प्रणाली सुदृढिकरण २.०८। १४१४७०.०० ७५३.००
आयोजना
मलेखु १३२ के.भी.
iQ OY २०८७३.०० (300,00

सवस्टेशन विस्तार।.

आयोजनाको विस्तृत सर्भेक्षण कार्य भईरहेको तथा जग्गा
०.०१ ना. ०० प्राप्तिको लागि कार्य भईरहेको। परामर्शदाता छनौट प्रक्रिया
अन्तिम चरणमा रहेको

सवस्टेशन विस्तार कार्यका लागि आवश्यक समानहरु जस्तै
५५.८६। ६४:७९। Transformer, CB, LA, DS साइटमा आइसकेको तथा

सबस्टेशनहरुको Civil Foundation HI सम्पन्न

आयोजना

न्यु खिम्ती लामोसाँघु
काठमाण्डौं
प्रसारणलाइन क्षमता
अभिवृद्धि आयोजना

भएता पनि सो को भुक्तानी दिन बाकि रहेकोले त्रैमाशिकको
लक्ष्यको तुलनामा खर्च कम भएको। ४५ कि.मि
प्रसारणलाइन मध्ये करिब २९.४५ कि.मि लाईनको तार
बदलि कार्य सम्पन्न भएको।

यस आयोजना अन्तर्गत न्यु खिम्ती सबस्टेशनको विद्यमान
१०० एम.भी.ए को पावर ट्रान्सफरमरलाई २०० एम,भी.ए
को अटो ट्रान्सफरमरले विस्थापन कार्य समेत थप भएको
हुदा आयोजनाको पुरानो लागत संसोधन गरी बढ्न
गएकोले पुरानो प्रगतिलाई सो अनुसार मिलान गर्दा

४५.००। 304g आयोजनाको सुरु देखि हाल सम्मको प्रगति घट्न गएको
हो। यस त्रैमाशिकमा प्रसारणलाइनको तार बदलि कार्य

62

EAC)

रेट

प्रसोनी वीरगंज
Wart - १३२ जग्गा अधिग्रहण कार्य भईरहेको। ठेक्का सम्झौता सम्पन्न
के.भी. भुमिगत विधुत १००.००। 450000,00 १८४२८०.०० १०२.३८ 5,80 S285 भई contractor g1@l Detail design, survey कार्य भईरहेको

प्रसारणलाइन आयोजना।

बुटवल लुम्बिनी १३२
के.भी. प्रसारणलाइन न ५००.०० ना न. ९३,.८४ ९९.५९। कार्य सम्पन्न भएको।
आयोजना

अत्तरीया - धनगढि
१३२ के.भी न. ना. ना न न ना.
प्रसारणलाइन आयोजना

आयोजनाको अध्ययन कार्यहरु भईरहेको हुदा उल्लेख्य
९३.८४ प्रगतिहरु नरहेको।

दमक - केरोन -

विराटनगर १३२ आयोजनाको अध्ययन कार्यहरु भईरहेको हुँदा उल्लेख्य
न _0O Eo 00 a 00

के.भी. प्रसारणलाइन प्रगतिहरु नरहेको।

आयोजना

धोबादी - मेघोली १३२ ध्ययन भएको ध्ययन

सर्बेक्षण अ कार्य सम्पन्न भएको र वातावरण अ
के.भी प्रसारणलाइन,, ७.४३ ट.८७ ०.१३

छ कार्य भईरहेको।
आयोजना

आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न तथा
के.भी प्रसारणलाइन,,, १.०६ ०.०७ ०.१४ वातावरणीय अध्ययन अन्तर्गत प्रारम्भिक वातावरणीय

ओराहा - सिमरा १३२

आयोजना

परिक्षण कार्यको TOR स्वीकृत।

१३२ के.भी. प्रसारण
लाईन क्षमता अभिवृद्धि न . ना न. .00 om,00 coe oo अध्ययन।
आयोजना

63

आयोजनाको विस्तृत सर्भेक्षण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको,
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ०.००। प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन कार्य भईरहेको साथै
परामर्शदाता छनौटको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको।

सिंगटी १३२ के.भी.
सवस्टेशन आयोजना

नेपालगंज नानपारा

४५। 932 के.भी. न. का. ना न. न. foe बोलपत्र मूल्यांकन कमिटि गठन भएको
प्रसारणलाइन आयोजना

प्रसारणलाइन अध्ययन
४६। 2.00 300 a। 00 सि सि अध्ययन।
आयोजना

खिम्ती/लामोसाँघु -
राकाथङ्ग (रामेछाप) २ अध्ययन
~ Eo 2YOO,00 = न ना न अध्ययन।
१३२ के.भी.
प्रसारणलाइन आयोजना

लमही घोडागाउ

बाफीकोट 4
न २५०.०० न न न न ध्ययन।

प्रसारणलाइन विस्तार

आयोजना

लामोसाँघु सुनकोशी

१३२/६६ के.भी. न. का. ना न. न. foe अध्ययन।

सबस्टेशन आयोजना

काबेली कोरिडोर
१३२ के.भी न., ना न,, निर्माण कार्य सम्पन्न।
प्रसारणलाइन आयोजना

हेटोडा-भरतपुर २२० प्रसारणलाइन निर्माण तर्फ २२४५ tower foundation, 225
के.भी प्रसारणलाइन . . . . tower errection सम्पन
आयोजना २०२४ मार्च सम्म सबस्टेशनको बाँकि कार्य सम्पन्न गर्ने

64

AX

रे

२:

भरतपुर-बर्दघाट २२०
के.भी. प्रसारणलाइन
आयोजना

कोशी कोरिडोर २२०
के.भी. प्रसारणलाइन
आयोजना

त्रिशुली ३ बी.हब
सवस्टेशन आयोजना

१२.२४

30,00

६६.२७

१७२०००.००

१८/४६००.००

२४ ६०००.००

३०९ ६०,००

ABI 49,00

१६९९०२.२०

१८००

३०.९६

GRRL

९६.४१

gO,90

R2.66

९७.५७१

ट६.८२

९६.३२

लक्ष्य सहित कार्य भईरहेको।

कूल २४६ मध्ये २४६ टावर जडान सम्पन्न भई सम्पूर्ण
तार तानी लाइन सुचारु भएको। मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तीको
कार्य बाकी रहेको

Package 1 : Inaruwa-Basantapur-Tumlingtar section
2079/04/19 बाट २२० के.भी. मा चार्ज भएको

Package 2 : Inaruwa, Baneshwor, Tumlingtar Substation
हरुको सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न भई संचालनमा .

Basantapur Substaion HT Pre-Commissioning & Testing

कार्य भईरहेको

Package 3 : Basantapur - Dhungesanghu प्रसारण लाइन
तथा सबस्टेशन निर्माण कार्य जारी रहेको . प्रसारण लाइन
तर्फ PA १२७ मध्ये ११८ वटा Tower foundation,
109 Tower Errection, तथा २६ कि.मि. लाईन तान्ने कार्य

सम्पन्न . Dhungesanghu Substation मा Pre-
Commissioning & Testing कार्य भईरहेको

Package 4 : Basantapur - Dhungesanghu प्रसारण
लाइनको दोश्रो सर्किट लाइन तान्ने तथा Basantapur
Substation HT Bay Extension कार्यको लागि ठेक्का सम्झोता
भई कार्य अघि बढेको

Gantry Foundation and Equipment Foundation 99%
सम्पन्न, ४४ बटा errection सम्पन्न, Cable Trench को

कार्य जारी

65

४५ ६ Tower Foundation सम्पन्न, १० आंशिक रुपमा

चिलिमे त्रिशुली २२० सम्पन्न, तथा ४८ Tower Errection सम्पन्न, २० ckt km तार
YY।, भी, प्रसारणलाइन। ५६.५०। १०७१५०.००। १८४१०९,.४०। १७१.८२। ७५.२९ ८३.०० तान्ने कार्य सम्पन्न . स्थानीय प्रशासन तथा स्थानीय
आयोजना सरकारले आयोजनालाई सहयोग गर्नु पर्ने साथै वन कटान

प्रक्रिया सरल हुन पर्ने
प्रसारण लाइन तथा सब स्टेशनको बोलपत्र आहवान भई
Prebid Meeting सम्न्पन्न भएको . दमौली स/स मा यस

लेखनाथ-दमोली २२० आयोजना र MCC को संयुक्त सबस्टेशन बन्ने भएकोले
५६। के.भी. प्रसारणलाइन १४.०९ ६०९००,०० १११ ००,४०० १८.२३ ३.१८ ४.१८ Scope तथा Technical Design बारे coordination आवश्यक
आयोजना रहेको . आयोजना र Tanahu Hydro को Multi Circuit
बनाउन Connection point को Tower बार Coordination
हुन पर्ने।

धरान २२०/३२
के.भी. सब्सटेशन
अयोजना

तुम्लिंगटार-सीतलपाटी
२२० के.भी.
प्रसारणलाइन आयोजना

सबस्टेशनको लागत अनुमान पेश भई स्वीकृत हुन बाँकि
रहेको।

४.० ६.३६

ठेक्का सम्झौता भई निर्माण कार्य सुरु भएको
आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षणको अध्यावधिक
गर्ने कार्य भईरहेको

प्रसारणलाइनको survey तथा अध्ययन सम्पन्न र
0.9%। आयोजनाको 1६६को Tor स्वीकृत भएको, IEE स्वीकृतिको
लागि विद्युत विकास विभागमा पेश भएको।

२ Final Feasibility Report पेश भएको, मवाब्जा वितरण
४०६१६.०० ५६३७.०० १३.८८ ५,२० ?
७०% सम्पन्न

गल्छी - रातमाटे
२२० के.भी
प्रसारणलाइन योजना

पाल्पा २२०/१३२
के.भी. सवस्टेशन
आयोजना

गण्डक नेपालगंज
६१ सि ५७५,००
प्रसारणलाइन आयोजना

66

दक्षिण कोरिडोर
प्रसारण प्रणाली

परामर्श सेवा आयोजना

काठमाण्डौं उपत्यका
प्रसारण प्रणाली विस्तार
आयोजना

काठमाण्डौं उपत्यका
प्रसारण प्रणाली विस्तार
आयोजना (Package A)
(गोलढुंगा,बालकोट,बा
Tete, रत्नपार्क,
हरिसिद्धि )

काठमाण्डौं उपत्यका
प्रसारण प्रणाली विस्तार
आयोजना (Package B)
(तिनपिप्ले, दहचोक,

कपन गुम्बा, टोखा )
काठमाण्डौं उपत्यका

प्रसारण प्रणाली विस्तार
आयोजना (Package C)
(मनहरा, Adee,
मुलपानी)

काठमाण्डौं उपत्यका
प्रसारण प्रणाली विस्तार
आयोजना (Package D)
(डुकुछाप, मातातिर्थ,
टेकु, सुनाकोठी )

0,00

joo,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 अध्ययन।

का न नल co अध्ययन।

अध्ययन, सब स्टेशन जग्गा अधिग्रहण संग सम्बन्धित कार्य
q3G000,00 ६२३६,८० ४.५२ ०.१० - हरु जारी रहेको
गोलढुंगा सब स्टेशनको लागि जग्गा प्राप्ति सम्पन्न।
प्रसारणलाइनको सर्भ तथा अध्ययन र EE भईरहेको,
सबस्टेशनहरुको soil investigation को लागि परामर्शदाता
५१०२५०.००। ५६९२८९.००। १११.५१७। २.३० रि .००।छुनोट कार्य भईरहेको. तिनपिप्ले, कपनगुम्बा र टोखा
सबस्टेशनको जग्गा खरिद कार्य जारी रहेको . दहचोक
सबस्टेशनको जग्गा खरिद कार्य सम्पन्न।
अध्ययन, सब स्टेशन जग्गा अधिग्रहण संग सम्बन्धित
५०००.०० 200,00 ४.०० ~ न रहेको
कार्यहरु जारी रहेको।
अध्ययन, सब स्टेशन जग्गा अधिग्रहण संग सम्बन्धित कार्य
4000,00 ४४७.४३ ट.९५ ~ न
हरु जारी रहेको।

67

Oo
०
०

काठमाण्डौं उपत्यका
प्रसारण प्रणाली विस्तार
६८ आयोजना (Package E)। 49.5%। ४७४१५,०० १००,०० ०.२१ ०.९६
(खरिपाटी, बनेपा, नाला
गुम्बा, सिरुटार।

निजगढ ४०० के.भी

सि O

सवस्टेशन आयोजना

निजगढ हर्नेया yoo
के.भी. प्रसारणलाइन ६००.००
आयोजना

हर्नेया ईनरुवा
१८००.००
प्रसारणलाइन आयोजना

सि
हेटोडा-ढल्केवार-
२ इनरुवा ४०० के.भी.
७२ सवस्टेशन ७०.७३। १६२७२०.००। ७३५९०.०५ २४.५३ ९४.३१
शन विस्तार
आयोजना

२२०के.भी र १३२ के.भी भूमिगत प्रसारण लाइन
बिस्तृत अध्ययन तथा सर्भे कार्य भईरहेको।

अध्ययन।

साबिकमा पथलैया हर्नेया १३२ के.भी प्र.ला.आ को रुपमा
अघि बढेको आयोजनाको स्कोप परिवर्तन भई हाल निजगड

हर्नेया YOO के.भो. प्र.ला.आ को रुपमा अघि बढाइएको।

अध्ययन।

400 kV Inaruwa Substation 2080/06/29 मा चार्ज भएको।
Hetauda मा GIS को जडान तथा CRP &SAS को अन्तिम

Testing Commissioning कार्य भईरहेको साथै निर्माण कार्य

९८% सम्पन्न
सम्पन्न निर्माण कार्यको भुक्तानीको लागि निकासा माग
भएको।

अरुण-ईनरुवा तिङ्गला
मिर्चेया yoo के.भी. १२.८२। ५७६५०.०० ४५१५ २.०० ७८.३२। २९.८३ ७५.६०। अध्ययन।
प्रसारणलाइन आयोजना

68

ईनरुवा अनारमनि
Yoo के.भी 0,00 & RQ ¥y OO 0,00 0,00 0,00 0,00 अध्ययन
प्रसारणलाइन आयोजना

भेरी कोरिडोर ४०० भेडाखेतमा जग्गा अधिग्रहण सम्पन्न भईसकेको। प्रशारण

के.भी. प्र.ला. ~,00 240,00 XXX. 20 १८२.१२। ८.९० Quy लाईनको सर्भे कार्यको काम अघि बढाईएको। सिभिल

आयोजना निर्माण कार्य अन्तर्गत कम्पाउण्ड वाल तथा स्टोर भवन
निर्माण सम्पन्न भई सकेको।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रिज्युको चिन भ्रमणको क्रममा प्रथम
चरणमा चिलिमे सबस्टेशन देखि Jilong S/S सम्म २२०
रातेमाटे- रसुवागढी- परियोजना
केरुङ २ २ के.भी प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने गरी बिस्तृत परियोजना
r ४०० के.भी ३१.२९ १४८०.०० ३१०.९१ १.०१। ३३.५५ ४०.८० गरिएको
प्रसारणलाइन आयोजना प्रतिवेदन (DPR) तयार् गरिएको।
ने.वि.प्रा. र चिनको 5५८८ विच चौथो Joint Group
Meeting मिति 2050/02/30 गते Beijing मा सम्पन्न।
नेपाल भारत विद्यत २ मध्ये जम्मा थानमा
व्यापार ~ कूल ७९२ मध्ये जम्मा ७५६ रु Tower
प्रसारणलाइन
Foundation, 5४४ स्थानमा Tower Errection € 4S ckt
( हेटौडा-ढल्केबर-
इनरुवा ४०० att,। १९०.६९। ७३७४५००.००। ११४५०४५१.००। १५५,९९। voce। ७१.८६। ot काग AeA
_।। Hetauda Substation को बाँकि निर्माण कार्य भईरहेको
प्रसारणलाइन),
शिन Inaruwa Substaion र Dhalkebar Substation संचालनमा
(व.उ.शि.नं.
८ रहेको।
४५०१०८११५)

69

थानकोट (चापागाउँ काठमाण्डौंमा ६ कि.मी (qt सम्पन्न), भक्तपुर जिल्लामा २
कि.मि. सम्पन्न (४ कि.मि. मध्ये) लाइन तान्ने काम सम्पन्न

भक्तपुर १३२ के.भी. २ २ जिल्लामा ~
७८ र ०.०० ८५१.०० ४२९,.०० ५०.४१ ९.१८। ललितपुर जिल्लामा प्रसारणलाइन ROW BT ९। ९ मिटर

प्रशारणलाइन दाँया बाँयाको
आयोजना र दाँया बाँयाको क्षतिपूर्ति सतप्रतिशत माग गरीएको कारण
सम्पूर्ण लाईनको काम बन्द हुन पुगेको।
जम्मा ४३२९२२५६ ३५४८४८२ य१.४०

पा। जमात
८७.५१
(प्रतिशत)

औषत वित्तीय प्रगति (प्रतिशत)
(खर्च तथा बजेटको रकमको द१.४०
आधारमा)

70

५.९. योजना, अनुगमन तथा सूचना प्रविधि निर्देशनालय
4.8.9. पुष्ठभूमी

नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गत रहेका ९ वटा निर्देशनालयहरु मध्ये एक महत्वपूर्ण निर्देशनालय
योजना अनुगमन तथा सूचना प्रविधि निर्देशनालय हो। योजना, अनुगमन, विद्युत व्यापार, सूचना
उप्रविधि, आर्थिक विश्लेषण जस्ता क्षेत्रहरु समेटिएको यो निर्देशनालय उप कार्यकारी निर्देशकको नेतृत्व
रहने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको Corporate Wing हो।

यस निर्देशनालय अन्तर्गत देहायका ५ वटा विभागहरु रहेका छन् :

१) प्रणाली योजना विभाग

२) संस्थागत योजना तथा अनुगमन विभाग

३) विद्युत व्यापार विभाग

४) सूचना प्रविधि विभाग
५) आर्थिक विश्लेषण विभाग

५.९.२. संगठनात्मक स्वरुप

योजना अनुगमन तथा सूचना
प्रविधि निर्देशनालय

तह-१२ (प्रा.-१)

ct
प्रणाली योजना
विभाग

तह-११ (प्रा.-१)

a.

संस्थागत योजना
तथा अनुगमन
विभाग

तह-1१ (प्रा.-१)

सूचना प्रविधि
विभाग

तह-११ (प्रा.-))

विद्युत व्यापार
विभाग

तह-११ (प्रा.-))

आर्थिक विश्लेषण
विभाग

तह-११ (प्र.विविध-१)

71

५.९.३. निर्देशनालयका प्रमुख कार्यहरु

यस निर्देशनालय अन्तर्गत रहेका विभिन्न विभागहरुको प्रमुख कार्यहरु देहाय बमोजिम रहेका छन्।

१) प्रणाली योजना विभाग
Grid Impact Study (GIS) गर्ने।
Load Forecast गर्ने।

Transmission Plan Study and Energy Simulation Analysis गर्ने।

२) संस्थागत योजना तथा अनुगमन विभाग

नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा बैदेशिक सहयोगमा संचालन हुने आयोजनाहरुको
बजेट/वार्षिक विकास कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयको सफ्टवेयर LMBIS मा sre गरी SM लगाउने र
बार्षिक विकास कार्यक्रम, उर्जा जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराउने।

नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा बैदेशिक सहयोगमा संचालन हुने आयोजनाहरुबाट प्राप्त
मासिक, त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रगति विवरण अध्ययन, विश्लेषण तथा सारांश तयार गर्ने।

आर्थिक सर्वेक्षण तथा पूँजीगत खर्चहरुको विवरण मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउने।

बजेट कार्यन्वयन कार्ययोजना तथा संशोधनको लागि श्री कार्यकारी निर्देशकज्य् समक्ष सिफारिश गर्ने।
संस्थागत विकास योजना (Corporate Development Plan) तयार गरी कार्यकारी निर्देशकज्यू समक्ष पेश
गर्ने।

आयोजनाहरुको स्थलगत अवलोकन, लगायत अनुगमनको कार्य गर्ने।

ने.वि.प्रा.को वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्न आवश्यक सहयोग तथा समन्वय गर्ने।

३) विद्युत व्यापार विभाग

विद्युत खरीदबिक्री सम्झौता (राष्ट्रिय / अन्तराष्ट्रिय) गर्ने।

विद्युत खरीदबिक्री सम्झौता संशोधन गर्ने।

निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाहरुको अनुगमन तथा विश्लेषण गर्ने।

४) सूचना प्रविधि विभाग

कम्प्युटर नेटवर्किङ्ग व्यवस्थापन गरी Ae दुरुस्त राख्ने।
ने.वि.प्रा.को वेबसाइट तथा इमेल ठेगानाहरु अद्यावधिक गर्ने।
CIS Software संचालन, व्यवस्थापन तथा अद्यावधिक गर्ने।
हाजिरी सफ्टवेयर संचालन तथा अद्यावधिक गर्ने।

५) आर्थिक विश्लेषण विभाग

प्राधिकरणको समग्र वित्तीय, आर्थिक, व्यापारिक र बजार अध्ययन विश्लेषण गर्ने।
विद्युत सेवाको महशुल तथा लागत अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने।

जलविद्युत उत्पादन एवं प्रसारणलाइनको जोखिम र तुलनात्मक लाभको अध्ययन गर्ने।

72

निर्देशनालय र यस अन्तर्गत रहेका वीभागका जिम्मेवार अधिकारी र सम्पर्क नम्बर :

क्र.सं। निर्देशनालय/विभाग जिम्मेवार अधिकारी मोबाइल नम्बर। कार्यालय नं

योजना अन्गमन तथा। उपकार्यकारी निर्देशक ९८४१३५४६६४ ४१५३०६६
सूचना प्रविधि निर्देशनालय श्री प्रदीप कमार थिके
२।विद्यत व्यापार विभाग निर्देशक श्री प्रबल अधिकारी ८४९१९९७३३। ४१५३११०

संस्थागत योजना तथा। निर्देशक श्री बसन्तध्वज श्रेष्ठ। ९८१३४४८००१८। ४१४५३०७३
अन्गमन विभाग

४। सूचना प्रविधि विभाग निर्देशक श्री अनिलमान श्रेष्ठ। ९८५१०४६३१९९। ४१४३०६३

73

विभागहरुले सम्पादन गरेको कामको विवरण

१) प्रणाली योजना विभाग
ने.वि.प्रा. को विभिन्न विभाग मार्फत आएको अनुरोध बमोजिम आ.व.२०८०/८१ को श्रावण महिना देखी असोज

मसान्त सम्म प्रणाली योजना विभागले विभिन्न जलविद्युत आयोजनाहरुको प्राविधिक अध्ययन सम्पन्न गरेको छ।

२०८० श्रावण महिना देखी असोज मसान्त सम्म GIS सम्पन्न जलविद्युत आयोजनाहरु।

COD Substation Name Voltage

S.N.। NAME OF HPP CAPACITY (MW) Level

1। Chumchte Syar 45 28/29 Lapang

Supermost Iwa Khola 27/28 Amarpur (Kabel) 33
3

4 Likhu Khola 36
0

ऐ२

5। Lower Balephi
४। Tiplyang Kaligandaki भि। 28/29 Dana

7 Hewa A Small

3

25/26 Phidim (Thapatar)

Trishuli Galchi 25/26 Malekhu (Parewatar)

6
2
1
11। Taksu Khola 7.
Yambling Khola 23/24 Lamosangu 132
सर

3
6
"
So °
CP [teeter Oe ee।
7
: छ
' a
°

220
220
33
132
220
33
132
220
33
33
132
132

20

74

२) संस्थागत योजना तथा अनुगमन विभाग

नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा बैदेशिक सहयोगमा संचालित आयोजनाहरुको मासिक,
त्रैमासिक प्रगति विवरण तयार गरी उर्जा जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयमा समयमै पेश गरेको।
MDAC, NDAC meeting को लागि आवश्यक विवरण तयार गरी उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ
मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा पेश गरेको।

पूँजीगत खर्चहरुको विवरण अद्यावधिक गरी उर्जा जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयमा समयमै पेश गरेको।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग लगायत विभिन्न
निकायहरुबाट माग भएको विवरणहरु तयार गरी समयमै उपलब्ध गराएको।

आ.ब २०८०/८१ को लागी नीति तथा कार्यक्रम तयार गरी उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयमा
पेश गरेको।

आ.ब २०८०/८१ को प्रमूख सूचहरुको लक्ष्य निर्धारण गरी उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयमा
पेश गरेको

३) विद्युत व्यापार विभाग

नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा योजना, अनुगमन तथा सूचना प्रविधि निर्देशनालय अन्तर्गत विद्युत व्यापार विभाग
रहेको छ। यस विभागको मुख्य कार्य नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा २० (च) बमोजिम निजी
क्षेत्रका प्रवर्धकहरुले उत्पादन गर्ने उर्जा खरिद गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अधिकार कार्यान्वयन गर्ने रहेको
छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा २० (घ) अनुसार विदेशी मुलुकबाट विद्युत खरिद तथा
विदेशी मुलुकलाई विद्युत बिक्री कार्य गर्ने अधिकार समेत यस विभागले कार्यन्वयन गर्दै आएको छ।

यस विभागलाई कारोवार विकास, निर्माण कार्यान्वयन, व्यापार तथा अर्थ र संसाधन व्यवस्थापन गरी चार
भागमा विभाजन गरिएको छ र सोही बमोजिम यस विभागले गर्ने मुख्य कार्यहरु निम्नानुसार वर्गीकरण
गरिएका छन:

कारोवार विकास:
निजी क्षेत्रका कम्पनीहरुले प्रवर्द्धन गर्ने विद्युत आयोजनाबाट उत्पादन गर्ने उर्जा खरिद गर्न नेपाल विद्युत
प्राधिकरण र प्रवरद्धक कम्पनीहरुबीच विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता सम्पन्न गर्ने।

निर्माण कार्यान्वयन:
विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता सम्पन्न भएका आयोजनाहरुबाट व्यापारिक उत्पादन सुरु नभएसम्म निज
आयोजनाहरुको लागि सम्पन्न सम्झौतामा उल्लेखित व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने/गराउने।

व्यापार तथा अर्थ
व्यापारिक उत्पादन सुरु भएका आयोजनाहरुको सम्पूर्ण व्यापारिक कार्यहरु गर्ने तथा विद्युत खरिद बिक्री
सम्झौतामा उल्लेखित व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने/गराउने।

संसाधन व्यवस्थापन
विभागको आवश्यक प्रशासनिक कार्य।

75

हालको मिति सम्ममा (मिति: २०८०।०६।३०) यस विभागबाट ४२२ विद्युत आयोजनाबाट उत्पादन हुने कुल
८,७६२.९७१ मे.वा. जडित क्षमताका लागि विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ। जसमध्ये
कूल २१३२.४२३ मे.वा. जडित क्षमताका १६५ विद्युत आयोजनाहरुबाट उत्पादन भएको उर्जा राष्ट्रिय ग्रिडमा
जडान भैसकेका छन् भने बाँकी कूल ६,६३०.५४८ मे.वा.जडित क्षमताका २५७ विद्युत आयोजनाहरु
TAMIA अवस्थामा रहेका छन्।

NEPAL ELECTRICITY AUTHORITY
POWER TRADE DEPARTMENT
IPPs' Hydro Power Projects (Operation) for the month Shrawan 2080 to End of Asoj 2080

Installed Commercial
S.N. Developer Projects Location Capacity Operation
(kW) Date

Gaughar Ujjyalo Sana Hydropower Ghatte Khola ;
Co. Pvt. Ltd. Small Sindhupalchowk 970 2080.04.13
१ Hydropower Associate Pvt. Solukhumbu/Ramechap। 33400 2080.04.15
3 River Falls Hydropower Down Piluwa। Sankhuwasabha 10300 2080.04.25
Development Pvt. Ltd
Upper
4। Api Power Company Ltd Chameliya 40000 2080.04.28
Bungal Hydro Pvt. Ltd. (Previously Upper -
Sanigad Hydro Pvt. Ltd.) Sanigad Bajhang 10700 2080.05.02। 6। Myagdi Hydropower Pvt. Ltd. Ghar Khola Myagdi 14000 2080.05.08

४) सूचना प्रविधि विभाग

१) सूचना प्रविधि विभागले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सम्पूर्ण गतिविधिहरुलाई विद्युतीय माध्यमबाट
digitalized गरी स्वचालित रुपमा सञ्चालन गर्न अग्रगामी-भूमिका खेल्दै आएको छ।

२) २१ औं शताब्दीको सूचना प्रविधि प्रणालीहरुमा रुपान्तरण गर्न NEA IT Policy (Guidelines)
ने.वि.प्रा.बोर्डले स्वीकृत गरिसकेकोले सोहि बमोजिम NEA IT Roadmap तयार गरिसकेको छ।
जसअनुरुप Software, Hardware तथा Network System हरुको व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ।

3) Personal Information System (PIS), Darbandi Management System (DMS) लाई पुरानो
प्रणालीबाट Software माफत digitize गरी स्तरबृद्धि गरिने कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ। साथै
हाल ने.वि.प्रा. मातहत सञ्चालनमा रहेको Vacancy Software मा Performance Appraisal

76

Module तथा Promotional Management Module लाई Automate गर्ने कार्य पनि अन्तिम
चरणमा रहेको छ।

४) Centralized E-Attendance Software लाई उत्पादन, प्रसारण तथा विभिन्न वितरण
@a/Project Office मा जडान कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ। साथै Device Integration
Application (DIA) पनि जडान कार्य शुरु भै अन्तिम चरणमा रहेको छ। जसबाट attendance
dataonline उपलब्ध हुनेछ। Centralized E-Attendance System लाई Centralized Payroll
System संग API माफत हाजिरी प्रतिवेदन लिने ब्यवस्था सुचारु भईसकेको छ।

५) ने.वि.प्रा.का कर्मचारीहरुले अब उपरान्त आफ्नो व्यक्तिगत विबरणको साथै E-attendance,
Payroll & PIS (Personnel Information System) Related Report सूचना प्रविधि विभागबाट
निर्मित web portal (nea. org.np/employee) माफत हेर्न मिल्ने व्यवस्थाको थालनि गरिसकेको
छ।

६) नेपाल विद्युत प्राधिकरणको हरेक युनिट अफिस (वितरण केन्द्र तथा सो अन्तर्गतका अन्य
कार्यालयहरु), प्रादेशिक कार्यालयहरु तथा ने.वि.प्रा. का अन्य कार्यालयहरुलाई Interconnection गर्न
नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरी Network Communication अझ चुस्त दुरुस्त गर्न Service Division
WAN जस्ता कार्य पनि अगाडी बढाइएको छ।

७) Internal Audit प्रक्रियालाई Software माफत Digitize गरी संचालन गर्न Software निर्माणको
कार्य सम्पन्न भई Implementation WH क्रममा रहेको छ।

य-) CRM (Customer Relationship Management System) मा Three Phase Application
Module थप गरी ग्राहकहरुले Online मार्फत निवेदन दर्ता गराउन मिल्ने व्यवस्था भैसकेको छ भने
Single Phase Meter ग्राहकहरुको लागि पनि कार्य शुरु गर्ने पहल भैरहेको छ। साथै Centralized
Customer Call Center -No-Light Response System, Customer Care Center) संचालन भै
हालको लागि काठमाडौंको विभिन्न वितरण केन्द्रहरुलाई उक्त Call Center मा जोडी ग्राहकहरुको
गुनासो समाधान गर्ने कार्य अघि बढिसकेको छ। साथै निकट भविष्यमा देशव्यापि रुपमा उक्त Call
Center लाई संचालनमा ल्याउने कार्यको लागि आवश्यक पहल तथा तयारी भैरहेको छ।

९) ग्राहकहरुको स्थान पहिचान गरी भविष्यमा कुन स्थानको ग्राहक हो भन्ने यकिन गर्नको लागि यस
CRM Portal मा GIS Map Integration गर्ने कार्य को लागि आवश्यक तयारी भईरहेको छ।

१०) Security Event and Information Management (SEIM) तथा Endpoint Protection
System संचालन गरी NEA को Intranet/Internet Network लाई अझ सुरक्षित र भरपर्दो बनाउने
कार्य अगाडी बढेको छ।

77

११) नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा रहेका सबै किसिमका सवारी साधनहरुको विवरण बैज्ञानिक एवं भरपर्दो
रुपमा व्यवस्थित गर्न Vehicle Management System (४15)लाई Inventory System सँग
[.ात्गरी Vehicle Related Expenses विवरणहरु VMS मा अवतरित गर्दै उक्त विवरणहरुको
संक्षिप्त रिपोर्ट Store Management System माफत CAIS को Account Module मा दाखिला
भई ने.वि.प्रा.को सवारी साधन सम्बन्धी सम्पूर्ण खर्चलाई पारदर्शी बनाउनको लागि कार्य सुचारु
भईसकेको छ।

१२) Retirement Fund Management System (RFMS) लाई समयसापेक्ष Upgradation गरी
Centralized TH कार्यको पनि आवश्यक तयारी अगाडी बढाइएको छ।

१३) नेपाल विद्युत प्राधिकरणको Loan Service लाई centralized गरी व्यवस्थित software
बनाउनको लागि प्रारम्भिक छलफल गरी ३ीफ/धाहनिमाणको कार्य अघि बढाइसकेको छ।

१४) ने.वि.प्रा. केन्द्रीय कार्यालय परिसर भित्र कार्य सहज गर्नका लागि Internet /Intranet
प्रयोगकर्ताहरुका लागि Access Point प्रविधि लागू गर्ने कार्य अगाडी बढाइएको छ।

१५) ने.वि.प्रा. कानून विभागको लागि मुद्दाहरुको Record Keeping गर्न Kanoon Management
Systemaat पार्ने कार्य भईरहेको छ।

१६) ने.वि.प्रा. वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयको लागि टिप्पणीहरुलाई केन्द्रिकत रुपमा
टिप्पणीको Workflow Management गर्नका लागि Tippani Management Systemaae गरी लागु
गर्ने प्रकृयामा रहेको छ।

१७) सूचना प्रविधि प्रणालीसँग सम्बन्धित प्रावधिक समस्याहरुको सम्बोधन र सोको सामाधान सूचना
प्रविधि विभागले तयार पारिएको Ticket Management System द्वारा web portal
(nea.org.np/ticket)#l माध्यमले उक्त कार्य आ.व.२०८०/८१ को श्रावण देखिनै यस
विभागल Tae गरिसकेको छ।

५) आर्थिक विश्लेषण विभाग
१. आगामी ४ वर्षको लागि उर्जा क्षेत्रका विभिन्न indicator हरुको तथ्याङ्ग संकलन तथा विश्लेषण
सम्बन्धि कार्य भएको।

२. आ.व.०७९।८० को CDP मा उल्लेखित।(215 Review गरी updated प्रतिवेदन पेश गरिएको।

३. Capital Investment Plan- आगामी १० बर्षका लागि लगानी चाहिने Her क्षेत्रहरु, उत्पादन,
प्रसारण र वितरण, तफका आयोजनाहरुको लगानीको श्रोत सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयारीको
क्रममा रहेको।

78

¥. Financial Analysis- प्राधिकरणको आर्थिक योजना एवम् वित्तिय विश्लेषण सम्वन्धी विभिन्न
निकायका विवरण अध्ययन कार्य भएको।

4, Consumption Pattern- Consumption Pattern सम्बन्धी अध्ययन विवरण तयार गरिएको।

६. Regulatory Compliance - नियमन आयोग तथा उर्जा मन्त्रालयबाट माग भएबमोजिमको
आवश्यक Regulatory Compliance सम्वन्धी विवरण तयार गरिएको।

७. Cost of Service- Cost of Service को लागि उपभोक्ता वर्गिकरण अनुसार ग्राहस्थ, औद्योगिक,
व्यापारिक वर्गको विवरण संकलन तथा विश्लेषण गरी अध्ययन कार्य गरिएको।

ठ. विद्युत महशुल अध्ययन सम्वन्धी कार्य- विद्युत महशुलका विवरण सम्वन्धी अध्ययन कार्य भैरहेको।

79

५.७. आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय

५.७.१. परिचय :

नेपाल विद्युत प्राधिकरण, आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय विशेष गरी एशियाली विकाश बैंकको AT
तथा अनुदान सहयोगमा विभिन्न आयोजनाहरु माफत उत्पादन, प्रसारण लाइन विस्तार, सवस्टेशन
निर्माण तथा क्षमता अभिबृद्धि, वितरण लाइन एवं वितरण सवस्टेशन क्षमता विस्तार गर्ने उद्देश्यले
ने.वि.प्रा. संचालक समितिको ६७८ औं बैठकबाट मिति २०७१।०३।२४ मा स्थापना भएको हो। यस
निर्देशनालयले आयोजनाहरुको तयारी गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र आयोजना सम्पन्न भए पश्चात
ने.वि.प्रा.का सम्बन्धित ग्रिड तथा वितरण केन्द्रहरुलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्य गर्दछ।

५.७.२. निर्देशनालयको प्रमुख कार्यहरु:

क) एशियाली विकाश बैंकको क्रण सहयोगमा विभिन्न आयोजनाहरु निर्माण गर्ने एवं तिनको अनुगमन
तथा मूल्यांकनको कार्य गर्ने।

ख) एशियाली विकाश बैंकको WT A.W', २८०८, ३५४२, ३१३९, २९९०, २९९१ तथा अनुदान नं.
०३६१, ५२० अन्तर्गत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण तफ आवश्यक आयोजनाहरु तर्जुमा गरी सो
को कार्यानवयन गर्ने।

र) आयोजनाहरुको वार्षिक बजेट तयार WA, कार्यक्रम तयार गरी स्वीकृत गराउने, आबधिक लक्ष्य
निर्धारण गर्ने, नियमित अनुगमन तथा मुल्यांकन गर्ने तथा आवश्यक पृष्ठपोषण दिने।

घ) आयोजनाहरुको उपलब्धि सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरु गर्ने।

ड.) आयोजनाहरुको मासिक, त्रैमाशिक, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक प्रगति प्रतिबेदन तयार गरी तालुक
निकाय एवं एशियाली विकाश बैंकमा पेश गर्ने।

च) आयोजनाहरुको लेखापरीक्षण गराई सो को प्रतिबेदन तयार गरी तालुक निकाय एवं एशियाली
विकाश बैंकमा पेश गर्ने।

छ) निर्देशनालय तथा अन्तर्गतका आयोजनाहरुको दैनिक प्रशासनिक कार्यहरु संचालन गर्ने।

80

४.७.३ निर्देशनालयको संगठनात्मक संरचना :

PROJECT MANAGEMENT DIRECTORATE ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Deputy Managing Director (L-12 T)

Administrative Section (L 9-Adm)
Project Study and Monitoring Division (L-10 T)
Finance Section (L 9-Acc)

Distribution System Mgmt. Social Safeguards and
Dept. (Director L 11 T) Environment Mgmt. Dept

Transmission and SS Mgmt.
Dept. (Director L 11 T)

(Director L 11 A)

Environmental

; Management Section
Project Office Project Office

Social Study
Section

————— Project Office
Project Office

—। Safeguard Unit

__। GESI Unit। GESI Unit।
RIPP Unit। RIPP Unit।

—_——। Project Office —————। Project Office

५.9. ४ आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय र अन्तर्गतका कार्यालय तथा आयोजनाहरुको प्रमुखहरुको
नाम तथा सम्पर्क नम्बर :

नाम कार्यालय/ आयोजनाको नाम सम्पर्क नं.

उप कार्यकारी तारा प्रसाद प्रधान आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय ९८४१३३७०६८
निर्देशक ९८४५१३३७०६८
निर्देशक राजनत्रषि कंडेल सामाजिक सुरक्षण तथा वातावरण व्यवस्थापन विभाग ९८४१३४५४२३
निर्देशक चन्धा न्यौपाने संस्थागत सुदृढिकरण आयोजना ९८४१२४८२४०
वितरण प्रणाली सुदृढीकरण तथा बिस्तार आयोजाना
प्रबन्धक बोधराज ढकाल तनहुँ विदयुतिकरण आयोजना ९८४१२३९७७७

प्रदेश नं २ ग्रामिण विद्यतिकरण आयोजना
विद्युत वितरण विस्तार आयोजना

प्रबन्धक लक्ष्मीनारायण मुखिया। वोरांग wart रातमाटे नैविसे २२० के.भी. प्रशारण ९८५४५०१५७६४५९
लाइनआयोजना

कोहलपुर नेपालगंज १३२ के.भी. प्रशारण लाइन आयोजना
रञ्जन राज WSF ९८५११४५५७५२

~ ~ ~ आयोजना

अरुणखोला दुम्किवास १३२ के.भी. सवस्टेशन आयोजना

प्रबन्धक नितिश पौडेल तामाकोशी काठमाण्डौं २००/ ४०० के.भि. तथा १३२
के.भि.प्रसारण लाइनआयोजना

फे उपत्यका
लप्यीफेदी था

प्रबन्धक

९८२११२२१४६९

काठमाण्डौ SUC प्रसारण क्षमता सुदृढीकरण आयोजना
प्रबन्धक WATT शाक्य

€ qd we e Tm
~~ लप्यीफेदी तथा चांगुनारायण सवस्टेशन निर्माण आयोजना
प्रबन्धक चन्दनकुमार घोष कालीगण्डकी प्रसारण कोरिडोर आयोजना ९८५१०८५१११

९८४००५०१०६१

प्रबन्धक नयाँ वुटवल लमहि कोहलपुर Yoo के.भी.प्र.ला. आयोजना ९८५११२२९३२
आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय ९८५१२३२९९५

काठमाण्डौ उपत्यका सवस्टेशनअटोमेशन आयोजना
» > पोखरिया 2 के ला ~ आयोजना
१६ न अभय प्रसाद न्यौपाने हेटौँडा परवानिपुर पोखरिया १३२ के.भि.प्र.ला. आयोजना ९८४१२९५६३०
वितरण प्रणाली / ग्रामीण विद्युतीकरण गुरु योजना आयोजना
सुपरीवेक्षण परामर्श सेवा आयोजना
१७ उप प्रबन्धक अभिषेक अधिकारी काठमाण्डौ उपत्यका मध्य तथा उत्तर वि.प्र.सुदृढीकरण आयोजना ९८४१३२४३९०

82

E E E a E z= E pos = E E न झ
q
sy

नी

A) A) नी

२२
२३
२४
र्न

A
an

AYU
ही

२७
२८
२९
३०
२२
२३
३४
२५
२९

उप प्रबन्धक

विश्वरञ्जन मिश्र

उप प्रबन्धक रोशन अग्रवाल
उप प्रबन्धक राजन ढुंगेल
उप प्रबन्धक वलभद्र अधिकारी

सहायक प्रबन्धक।बोधनाथ न्यौपाने

सहायक प्रबन्धक। राजेन्द्र कोईराला
ईन्जिनियर आनन्द सुवेदी

ग्रिड जडित सौर्य विद्युत उत्पादन आयोजना

प्रसारण तथा वितरण सुपरिवेक्षण परामर्श आयोजना

काठमाण्डौ उपत्यका पूर्व तथा दक्षिण वि.प्र.सुदृढीकरण आयोजना
काठमाण्डौं EY उपत्यका __ id मभिटरिंग [नर आयोजना

काठमाण्डौ उपत्यका CATE THER आयोजना

डाटा तथा नियन्त्रण केन्द्र निर्माण आयोजना

काठमाण्डौं उपत्यका प्रसारण क्षमता सुदृढीकरण आयोजना (फेज २

चोभार-पाटन-चापागाउँ भूमिगत १२३२ के.भी. प्र.ला.आ.
खिम्ति बाह्रविसे लप्सीफेदी ४०० के.भि. सवस्टेशन आयोजना
प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढिकरण परामर्श आयोजना

न्यू बुटवल-वर्दघाट २२० के.भी. प्रसारणलाइन तथा सवस्टेशन
आयोजना

डाँडाखेत राहुघाट १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना
पाङ्गताङ १३२ के.भी. सवस्टेशन आयोजना

घोराही माडीचौर १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना

वितरण तथा ट्रान्सफर्मर खरिद आयोजना

अरुणपुल तिङलन हव न्यु खिम्ति तामाकोशी ३ सुनकोशी हव
ढल्केवर ४०० HLF. प्र.ला. आयोजना
काठमाण्डौ उपत्यका पश्चिम वितरण प्रणली सुदृढीकरण आयोजना

ग्रिड सवस्टेशन अटोमेशन आयोजना फेज २

स्मार्ट मिटरिग आयोजना (AST २ समेत)

चार्जिङ्ग स्टेशन निर्माण आयोजना

मर्स्याङ्दी काठमाण्डौ २२० के.भी. प्र. ला. आयोजना

दुधकोशी जलविद्युत ४०० के.भी. प्र.ला. आयोजना
ललितपुर भक्तपुर वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना
केरौन चे २ के ~ ~ आयोजना

BUA १३२ के.भी. सवस्टेशन आयोजना

अमलेखगञ्ज सवस्टेशन निर्माण आयोजना

१३२ के.भी कन्डक्टर अपग्रेड आयोजना

भरतपुर पोखरा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना

९८२११८०१६६६

९८२११२७४ २८

९८२१०७७०१२

९८२११७९२५ ५७१

९८२११०४०६२३
९८ ४९४८ ४९०३
९८२१२०२३०९
९८१३६७७९२३

९८२११२९७००

९८ ४१२८२२१२
९८४१ २०१९०४४
९८ ४१२४४६०७
९८२११४०२३०
९८४१३३८ २०१

९८४५१३४३५३७
९८५१०७३२७३
९८४१५३४९३७

९८५११४९२४४

९८४१९७४४५१५

83

नेपाल विद्युत प्राधिकरण
आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय
नेपाल सरकार तथा ने.वि.प्रा. द्वारा सञ्चालित आयोजनाहरुको आ.व. २०८०/०८१ को प्रथम त्रैमासिक प्रगति विवरण

त्रैमासिक प्रगति विवरण
शुरुदेखि यस शुरुदेखि
अवधिसम्मको यस अवधि
अवधिको बजेट (। अवधिको खर्च (रकम कूल खर्च
बजेट रकम रु हजारमा) रु हजारमा) प्रतिशत कूल ) प्रगति कैफियत
क्र.सं. आयोजनाको नाम शिर्षक व्
नम्बर प्रतिशत

तुलनामा

अवधि

लक्ष्यको
तुलनमा खर्च

प्रतिशत

जम्मा बजेट

१३२ के.भी तथा
अन्य भोल्टेजस्तरका

क ५०१०८१०१
प्रसारणलाइन विस्तार
आयोजनाहरू

समुद्रटार-त्रिशुली "वी"

१ हब १३२

९८.९४ ९१०७५ १७०१ १.८७ ९९.९८ ९९,०० निर्माण कार्य सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको।
प्रसारणलाइन आयोजना
ग्रिड सवस्टेशन आयोजना सम्पन्न भैसकेको र रिटेशन रकम
२।सुदढीकरण तथा क्षमता om 00 ५४५०० po om ०० oe 00 ao ०० भुक्तानी गर्न बाँकी भएकोले वित्तिय भौतिक
विस्तार आयोजना प्रगति नभएको।

84

सिभिल निर्माण कार्य अन्तर्गत चोभार

काठमाडौं उपत्यका सवस्टेशनमा Raft कार्य अन्तिम चरणमा रहेको,
FUT मता २९२ २६.५० ३५.०५।फुटुङ्ग wae कार्य सम्पन्न भई

mall oR ey 922200 ८३७०४ ६४,७९ टङ्ग सवस्टेशनमा Raft कार्य सम्पन्न भई
सदृढिकरण आयोजना Control Building निर्माणको चरणमा रहेको
(फोज १)।

वनेपा सवस्टेशनको अटोमेशन सम्पन्न भई
काठमाडौं उपत्यका Master Control Centre, मिनभवनबाट
aa अटोमेशन YO.00 १४९१४ ४०० २.६८ GROG Gv.00। asad भईरहेको तथा उपत्यका भित्रका अन्य

१२ वटा सवस्टेशनको अटोमेशन कार्य चालु

अवस्थामा रहेको।
ली —

काठमाडौं उपत्यका भक्तपुर ठिमी भूमिगत प्रसारणलाइनको बोलपत्र
काठमाडौं त प्का छ भएको
प्रशारण क्षमता ७ छ ™ ne।

आयोजना - १०००.०० G33.00 G3.30 1s 1 थिमी बालकुमारी aeet ~=—- Detailed

सदृढिकरण आयोजना,,
फेज २ Design कार्य अन्तिम चरणमा रहेको।

89

आयोजना

प्रशारण तथा वितरण
सुपरिवेक्षण परामर्श

परामर्शदाताबाट परामर्श सेवा उपलब्ध भईरहेको। GIS Mapping कार्य सम्पन्न भएको।

48.4%

आयोजना

१०

हेटोडा
पोखरीया १३
प्रसारणलाइन

ज्रसारण तथा

परवानीपुर
२ के.भी.
आयोजना

वितरण

प्रणाली सुदृढिकरण

सुपरिवेक्षण
आयोजना

१३२ के.भी.

reset
आयोजना

ग्रीड
अटोमेशन
फेज 2

परामर्श

प्रसारण
अपग्रेड

सब्सटेशन
आयोजना

टा 0०. 0०७

RAL

0.48

१६०७९०

३२२७४०

९४७००

२५००

१३०५३७ ८१.१८ 8.20

२५.
— -

—
2 0.4%
os

९.३०

२८.६९

३९. ९१

{4.00

परवानीपुर-पोखरीया १३२ के.भी. प्रसारण लाईन
निर्माणको ०0९5 0 सम्बन्धी काम
परामर्शदाताबाट भईरहेको। पोखरियामा निर्माण
हुने १२२/३३/११ के.भी. सवस्टेशन निर्माण
अन्तर्गत ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भएको।
पोखरीया - निजगढ ४०० केभी. प्रसारण
लाईनको Cadastral Survey तथा [छ को
कार्य चालु अवस्थामा रहेको। पोखरियामा
निर्माण हुने ४००/२२०/१३२ के.भी. क्षमताको
सवस्टेशनको अध्ययन कार्य भईरहेको। निजगढ
४००/१३२ के.भी. क्षमताको सवस्टेशन
निर्माणको लागि जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी कार्य
भईरहेको। पिलुवा- परवानीपुर १३२ के.भी.
प्रसारणलाइनको HTLS Conductor
Upgrading कार्यको ठेक्का सम्झौता सम्पन्न
भएको।

परामर्शदाता बाट परामर्श सेवा उपलब्ध
भईरहेको।

Variation अन्तर्गतको मोबिलाईजेशन पेश्की
रकम भुक्तानी भएको। आयोजना निर्माणका
सामाग्रीहरु साईटमा उपलब्ध भई निर्माणको
चरणमा रहेको।

आयोजना निर्माणको लागि Design तथा

Drawing Approve भई सामाग्रीहरु
सप्लाईको चरणमा रहेको।

86

११

१२

डाडाखेत राहुघाट १३२
के.भी. प्रसारण लाईन
आयोजना

घोराही-खुम्दी-माडीचौर
१३२ के.भी. प्रसारण
लाईन आयोजना

पन्गताङ 132 के.भी.
सब्सटेशन आयोजना

aut १३२ के.भी.
सवस्टेशन आयोजना

AS
oa
A)
A)

840400 ट२९०९

३४.३० १६६२,०० GLO

7

CY. BW
२६.११ ३६.१० 4.32

99.0 98.84

CY

डाँडाखेत-राहुघाट सवस्टेशन तथा प्रसारण
लाईनको ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भई डाँडाखेत
सवस्टेशनमा (€८01४0। Building तथा
Switchyard को Foundation कार्य
सम्पन्न भएको। प्रसारण लाईन अन्तर्गत
मुआब्जा निर्धारणको काम सम्पन्न भई वितरणको
कार्य भईरहेको। १९ बटा टावरको
Foundation तथा ४ बटा टावरको
Erection कार्य सम्पन्न भएको। राहघाट
सवस्टेशनको जग्गाको Geology Test कार्य
सम्पन्न भएको।

सर्भको Detail Study कार्य सम्पन्न भएको।

जग्ग घ्राप्तिको कार्य सम्पन्न भएको, सिभिल
निर्माण कार्य अन्तर्गत सम्पूर्ण काम सम्पन्न
भएको। Guard House तथा Staf
Quarter को कार्य शुरु भएको। लाईन तथा
सवस्टेशनको Layout Plan, Equipment
Design को काम भईरहेको।

Substation Equipment को Design
Drawings हरु Approve भई केही
Equipment हरुको Inspection भएको र
Civil Structure का Design Drawings
हरु Approval हुने क्रममा रहेको।

सिभिल निर्माण कार्य अन्तर्गत Stone Piling
को निर्माण कार्य चालु अवस्थामा रहेको।

87

१२

15

कोहलपुर-नेपालगञ्ज
१३२ के.भी.
प्रसारणलाइन आयोजना

अरूणखोला-दुम्कीबास
१३२ के.भी. सब्सटेशन
आयोजना

मूलपानी १३२ के.भी
सब्सटेशन आयोजना

काठमाडौं उपत्यका
प्रसारणलाइन तथा
सब्सटेशन आयोजना

चोभार् पाटन चाँपागाउँ

भुमिगत १३२ के.भी
प्रसारणलाइन आयोजना

अमलेखगञ्ज सवस्टेशन
निर्माण आयोजना

0,00

4&. SO

GR.

12X00

१७००

१४१२४९

२१९४२६९

३७४.०००

४६०

१०६. २९

७.०

Oo

qa. ४०

१४.८र२

१०.५२

०.०१३

१३. ४४

११.३९

१९.६४

सवस्टेशन तथा प्रसारण लाईन निर्माण कार्यको
लागि ठेक्का सम्झौता भई BH तथा डिजाईन
कार्य भईरहेको।

सवस्टेशन निर्माण कार्यको ठेक्का सम्झौता

सम्पन्न भई आयोजनाको साईटमा कम्पाउण्ड
वाल निर्माण कार्य शुरु भएको।

ठेक्का सम्झौता भई मोबिलाईजेसन पेश्की
भुक्तानी भएको, आयोजनाको प्राविधिक कार्य
अन्तर्गत माटो परीक्षण, सर्भे, डिजाईन
लगायतका कार्यहरु सम्पन्त भई डिजाईन कार्य
थालनी भएको।

पाटन सवस्टेशनमा नयाँ स्टोर भवन निर्माण AT
बोलपत्र आब्हान भएको। बोलपत्र आब्हान भई
मुल्याङ्नको चरणमा रहेको।

सवस्टेशन निर्माण तर्फ ठेकेदारको छनौट भई 7

May 2023 मा ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भई

हाल Design Drawings Approval को
चरणमा रहेको तथा सवस्टेशनको लागि
आवश्यक जग्गा प्राप्तिको लागि जिल्ला प्रशासन
कार्यालयबाट Ast भई करिब २ विघा जग्गा
अधिग्रहण कार्य सम्पन्न भएको।

88

२१

२२

71? सुपरिवेक्षण
परामर्श आयोजना

कालीगण्डकी २२०
के.भी प्रसारण कोरिडर
आयोजना

मर्स्याड्दी २२० के.भी
कोरिडर आयोजना

मर्स्याङ्दी-काठमाडौं
२२० केभी प्रशारण
लाइन आयोजना

सुपरीवेक्षण परामर्श सेवा
आयोजना

न्यूबुटवल-बर्दघाट 220
के.भभी प्रसारणलाइन
तथा सब्सटेशन
आयोजना

९४. ८३

१००.६६

ACEC) §

RR.

१८०००

१५४४९०

_
7

—
-

A485 24.10

१५४४९०

ROSSER

१२१२४
_ _

7
हर

7

मोबिलाईजेशन पेश्की रकम भुक्तानी भएको।

प्रसारणलाइन अन्तर्गतको सम्पूर्ण निर्माण कार्य

सम्पन्न भई लाईन चार्ज भएको।

उदिपुर सवस्टेशनमा ७9५४ Tower
निर्माणको कार्य सुचारु रहेको तथा अन्य सिभिल
निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको। उदिपुर -
भरतपुरको कूल १९३ मध्ये १०२ वटा टावर
फाउण्डेशन, २५ वटा टावर ईरेक्सन कार्य भई
stringing कार्य ६ कि.मी. पुरा भएको।

सवस्टेशन निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित
सामाग्रीहरु साईटमा उपलब्धि भई निर्माण कार्य
अन्तिम चरणमा रहेको।
ईलेक्ट्रिकल ईक्युप्मेन्ट जडान सम्बन्धी कार्य
सम्पन्न भई सकेको र टेष्टिङ्ग कार्य सुरु भईरहेको
साथै विभिन्न सिभिल संरचनाहरु निर्माणको
अन्तिम चरणमा रहेको।

परामर्शदाताबाट परामर्श सेवा उपलब्ध भईरहेको।

न्यू बुटवल बर्दघाट खण्डको टावर फाउण्डेशन
तथा प्रसारणलाइनको क्षेत्रभित्र पर्ने रुख कटान
तथा छपानका कार्यहरु सञ्चालनमा रहेको।

89

२७

RG

२९

30

लप्सीफेदी-चाँगुनारायण
सबस्टेशन निर्माण १३.७७
आयोजना

बोरंग-झर्लाङ-रातमाटे-
नोविसे २२० के.भी ~
प्रसारण लाईन आयोजना

काठमाडौं उपत्यका
२२० के भी Rat मेन

a ce a a
आयोजना

नयाँ बुटवल-लमही-
कोहलपूर-नयाँ अतरिया
४०० के.भी प्रशारण
लाइन आयोजना

ट३.१२

GWYOO

GZOO0O

१३७२०

६२१४०

२२२०

११७५ ४.००

७१.०२

१९.टव

GY CG

qa. ४०

40.5%

७.२

99.08

ए.९०

टेक् सवस्टेशनमा PEB र GIS जडान तथा
Testing कार्य सम्पन्न भई ४५ MVA को
ट्रान्सफर्मर सहित २ वटा Bay चार्ज भएको।
चाँगुनारायण सवस्टेशनमा GIS Erection
कार्य चालु अवस्थामा रहेको। स्यूुचाटारमा १३२
के.भी. Bay Extension कार्य सम्पन्त भई
चार्ज सम्पन्न भएको।

आयोजना निर्माणको लागि ठेकेदारसँग ठेक्का

सम्झौता भई Advance Payment भुक्तानी
भएको।
ठेकेदारले आयोजनाको Detail Design र
Detail Survey को कार्य गरिरहेको।

आयोजनाको चाल् आ.ब. मा कुनै लक्ष्य नरहेको।

परामर्शदाताले १३२ के.भी. सुर्खेत सवस्टेशन र
yoo के.भी. दोधारा सवस्टेशनको डिजाईन गरी
सोको प्रतिवेदन आयोजनालाई पेश गरेको।

परामर्शदाताले नयाँ बुटवल देखि लमही सम्मको
४०० SM. प्रसारण लाईनको सर्वेक्षण तथा

विस्तृत इन्जिनियरिङ (Detail
Transmission Line Route Survey,

Transmission Line Tower and

Foundation Design) का कार्यहरु सम्पन्न
गरी रिपोटहरु आयोजनालाई पेश गरेको।

90

२३१

२२

4

नयाँ बुटवल लमही

४८००

के.भी.

प्रसारणलाइन आयोजना

न्यू बुटवल-
सवस्टेशन
आयोजना

BAT
विस्तार

?01129 सुपरिवेक्षण
परामर्श सेवा आयोजना

AN कालिकोट _ त जम्ला
देलेख -कालिकोट-जु

१३२

के.भी.

प्रसारणलाइन आयोजना

अरूणपूल

Yoo

तिङला
न्यूखिम्ति तामाकोशी ३
सुनकोशी हब ढल्केवार
के.भी

४८०. ००

२०.९०

११७४०

YOO

११ २४००

९१२१.६९

१२८९

७७.९३

२७.०७

२०.०२

0,04

मोतिपुर सवस्टेशनको लागि आवश्यक जग्गा
अधिग्रहणको कार्य अगाडी बढाईएको।
परामर्शदाताले नयाँ बुटवल देखी लमही सम्मको
४०० के.भी. प्रसारण लाईनको सर्वेक्षण तथा
विस्तृत ईन्जिनियरीङ्ग ( Detail
Transmission Line Route Survey,
Trransmission Line Tower and
Foundation Design) का कार्यहरु सम्पन्न
गरी आयोजनालाई प्रतिवेदन पेश गरेको।
बुटवल देखी लमही सम्म ४०० के.भी.
प्रसारणलाइन निर्माणको ईजाजत पत्रका लागि
विद्युत विकास विभागमा कागजातहरु पेश गरेको।

आयोजनाको 101 लागत ईष्टिमेट तथा
Evaluation Criteria सम्बन्धी कार्यको
तयारी भईरहेको।

सवस्टेशन तथा प्रसारणलाइनको Design तथा

लागतको Review कार्य भईरहेको।

91

२६

प्रसारणलाइन आयोजना

तामाकोशी-काठमाण्डौ
२२०/४०० के.भी.
प्र.ला. आयोजना

दुधकोशी

जलविद्युत

yoo के.भी. प्रसारण
लाईन आयोजना

अन्य 33
लाईन
सवस्टेशन

के.भी.
तथा

आयोजनाहरु

वितरण
सुद्धिढिकरण

प्रणाली
तथा

विस्तार आयोजना

तनहुँ
आयोजना

विद्युतिकरण

40405408

१२९. ३८

न . 260

५७९ YOO

YOO

२.९७९८१

६२४

१०३.१६ दकल
a . 00

exo

ce . 060

४.१६

प्न.३०

बाह्रबिसे- काठमाण्डौं ४०० के.भी.र लप्यीफेदी
दुवाकोट १२२ के.भी. प्रसारण लाईन निर्माण तफ
११५ वटा टावर फाउण्डेशन तथा १०८ वटा
टावर ST कार्य सम्पन्न भई १६ कि.मी. तार
तान्ने कार्य सम्पन्न भएको। बाह्रबिसे -
लप्यीफेदी YOO के.भी. प्रसारण लाईनको ९८
वटा टावर फाउण्डेशन तथा ८४ वटा टावर
ईरेक्सन कार्य सम्पन्न भई कार्य भई २५ कि.मी.
तार तान्ने कार्य सम्पन्न भएको।

सामान आपूर्ति पहिल नै भई हाल सवै
सवस्टेशनहरु सञ्चालनमा आईसकेको।

सामान आपूर्ति पहिलेनै भई हाल सवै
सवस्टेशनहरु र विद्युतीकरणका लाईनहरु जडान
तथा निर्माण कार्य सम्पन्न भई सवस्टेशन र
प्रसारणलाइन हस्तान्तरण तथा पूँजिकरणको कार्य
भईरहेको।

92

ग्रिड जडित सौर्य विद्युत
उत्पादन आयोजना We
२। जडित सौर्य विद्युत ३२२.४२। २१४७ ६४६१० ३००.८६

उत्पादन आयोजना
(४७7०)

कर्णाली सौर्य उर्जा oe ०० os ००
१: क . सौर्य sul oo ५००० a poe हु हु
आया जना

काठमाडौं उपत्यका

मध्य तथा उत्तर वितरण २ ७४,३४५ ७४.००
y ५८-.0०७ ७९२ ०० VOLO RR. VY

प्रणाली सुदृढीकरण

आयोजना

५ वटा (२४ Wal) प्रस्तावकहरु मध्ये सबै
प्रस्ताबकहरुले ने.वि.परा. सँग विद्युत खरिद
सम्झौता गरेको। विद्युत खरिद सम्झौता गरेका
५ वटा कम्पनी मध्ये २ कम्पनीको (११ मे.वा.)
निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको। विगत
अवधिको भुक्तानी समेत यस अवधिमा भएकोले
भौतिक तथा वित्तिय प्रगति बढी देखिएको।

बोलपत्र मूल्याङ्नगको कार्य भईरहेकोले वित्तिय
तथा भौतिक प्रगति नभएको।

हालसम्म महाराजगंज स/स अर्न्तगत
बृढानिलकण्ठ, चपली, गोल्फ्टार, हात्तीगौंडा,
महाराजगंज लागयतका चिभिन्त स्थानमा
भुमिगत कार्य हुँदै र हालसम्म उक्त सवस्टेशन
अन्तर्गत १५९३ वटा सर्भिस फिडर प्यानल ४५३४
वटा फिडर प्यानल र २१ वटा RMU प्यानल
जडानको Foundation निर्माण कार्य aren
१४५४ वटा सर्भिस फिडर प्यानल, ४९६ वटा
फिडर प्यानल र २१ वटा RMU प्यानल
जडानको कार्य सम्पन्न भएको।
वितरण प्रणाली भूमिगत गर्ने तथा सुदृढीकरण
गर्ने क्रममा ४९१ कि.मि. HDPE Pipe
Laying गरेको र १४९ कि.मि. PLB HDPE
Pipe Laying, २९१ कि.मि LT(XLPE) र
१४५६ कि.मी. HT(XLPE) को Cable
Laying कार्य सम्पन्न भईसकेको छ।
महाराजगंज सवस्टेशन अन्तर्गत ११ कि.मी.
HT(XLPE), १ कि.मि. LT(XLPE), १ वटा
RMU र 3 वटा सर्भिस फिडर प्यानल

93

Commissioning कार्य भईसकेको।

तथा सुदृढीकरण गर्ने कार्यका लागि आवश्यक
सामाग्रीहरु प्राप्त भई निर्माण कार्य चालु

काठमाडौँ उपत्यका पूर्व अवस्थामा रहेको।
तथा दक्षिण वितरण ७९, ४४ ७०. ४ चच्चेपाटी मित्रपार्क, aaah

५७.६० २१०००० १२३००० ५८.५७ ९. .४९ नु चावहिल र, लैनचौर,
वितरण प्रणाली लाजिम्पाट,धोबिखोला कोरिडोर क्षेत्रमा भुमिगत
सुदृढीकरण आयोजना गर्ने कार्य सम्पन्न भएको। सामाखुशी, महांकाल,

टेक् क्षेत्रमा भुमिगत कार्य चालु अवस्थामा रहेको।

१०० कि.मी. ११ के.भी. XLPE Cable तथा
११० कि.मी. ४०० भोल्ट XLPE Cable
काठमाडौं उपत्यका जडान भईसकेको छ। कालिमाटी- कलंकी,
पश्चिम वितरण प्रणाली WRG २८४०००। 43q0c2 ४८.६२ 45.80 90.33 कालिमाटी-बल्ख्-चोभार, जडिबुटी-पेप्सीकोला,
सुद्धिढिकरण आयोजना बाग्मती कोरिडोर, किर्तीपुर एरिया तथा कलंकी-
थानकोटमा एक तफको कार्य सम्पन्न भईसकेको।

भक्तपुर, ठिमीमा २५9२ वटा Feeder Pillar

Foundation र १७० वटा Feeder

Pillar Erection कार्य सम्पन्न भएको।
पाटन सवस्टेशन र मध्यपुर ठिमी क्षेत्रमा ११

२१९८।के.भी. लाईन १७ कि.मी. तथा LT लाईन ७
कि.मी. भूमिगत कार्य सम्पन्न भएको। आयोजना
निर्माण कार्यको लागि आवश्यक सामाग्रीको
उपलब्धि तथा सोको भुक्तानी समेत यसै
अवधिमा भएको कारण भौतिक तथा वित्तिय
प्रगति बढी देखिएको।

ललितपुर भक्तपुर
वितरण प्रणाली २०२.०४। ११००००। २२४६८९
सुदृढीकरण आयोजना

94

पोखरा भरतपुर वितरण
प्रणाली सुदृढीकरण
आयोजना

औधोगिक क्षेत्र कोरिडोर
आयोजना

बिद्युत वितरण विस्तार
आयोजना

नेपाल भारत विद्युत
प्रसारण लाईन
आयोजना

संस्थागत सुदृढीकरण
आयोजना

409405994

९६.६२

नल . 260

गी . 260

१९०२४०

a a
०. po

१२५१८८१

२१०४९९। ११०.६४ २०.३९ Base

0.48 VG

HT तथा LT लाईन निर्माण कार्यको लागि सर्भे
कार्य सम्पन्न भएको। सिभिल कार्य अन्तर्गत
माटो परिक्षणको काम सम्पन्न भएको।
Design तथा Drawing Approve कार्य
सम्पन्न। पोखरामा कुँडहर सवस्टेशन र वन
ईलाका कार्यालयको कम्पाउण्ड भित्र पाईप
विच्छ्याउने कार्य सम्पन्न भएको।

भरतपुरमा ३२ के.भी को तार विच्छुयाउने कार्य
सम्पन्न तथा ११ के.भी तथा ४०० भोल्टेजको
तारको लागि पाईप विच्छुयाउने कार्य चालू
अवस्थामा रहेको।

आयोजनाको चाल् आ.ब. मा कुनै लक्ष्य नरहेको।

यस आ.व. को भुक्तानी दोश्रो तथा AAT
त्रैमासिकमा गरिने भएकोले यस अवधिमा कुनै
प्रगति नदेखिएको।

Package-1: Supply and Installation
of Enterprise Resources Planning
(ERP) को लागत अनुमान स्वीकृतीको लागि
एशियाली विकास बैङ्गमा पठाएको।
Package -2 : Supply 306
Installation of Revenue

Management System (RMS) sf]
9th January 2023 मा ठेक्का सम्झौता

95

विद्युत विकास दशक
सम्बन्धी कार्य योजना

स्मार्ट मिटरीङ् आयोजना

विद्युतिय सवारी चार्जिङ
स्टेशन पूर्वाधार तथा

बिकास आयोजना

डाटा तथा नियन्त्रण
केन्द्र निर्माण आयोजना

२०१००८०१२७

७७.७८ २२१५ ७२

_
-

१९८०

१६७४ ९

३४४१

०००। . 26

oO
०
Oo

०

पद.

९०.०४

५८०.४७

१११.१०

&.40

७५.००

सम्पन्न भई Advance Payment भुक्तानी
भएको।

Package-3 Project Management
Consultant (PMC) को लागि ठेक्का
सम्झौता सम्पन्न भएको।

हाल यस आयोजनाको सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न भई
Completion Certificate पनि जारि
भईसकेको। FMS, AMC Period मा रहेको।

५१ वटा चार्जर मध्ये भरतपुर, खुर्कोट, सिन्धुली,
रत्नपार्क, महेन्द्र पुलिस क्लब, मुग्लीङ्ग र बर्दिबास
लगायतका १० स्थानमा चार्जर जाडान गरी
सञ्चालन भईसकेको।
अन्य स्थानहरुमा चार्जिङ्ग स्टेशन सम्बन्धी कार्य
चालु अवस्थामा रहेको।

आयोजना स्थलमा प्रिफयाब्रीकेटेड कन्टेनरहरुको
प्रयोग गरी प्रयोग गरी २ तलाको अत्याधुनिक
डाटा सेन्टर भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न हुने
क्रममा रहेको। सिभिल निर्माण अन्तर्गतका
कार्यहरु सम्पन्त भई डाटा सेन्टर चार्जिङ्ग गरी
हाल टेष्टिङ्ग फेजमा रहेको। थापाथली स्विचिङ्ग

स्टेशनमा रि Installation को कार्य
अन्तिम चरणमा रहेको छ।

96

डिजास्टर रिकभरी सेन्टर 0.00 0.00
७
¥ आयोजना 0.00 TR रेले, ° 0.00
स्मार्ट मिट्टरीङ्गग २८२०२ oe 00 00
4 co ०० GORY oS गी ००

आयोजना (फेज 2)

सासेक विद्युत प्रशारण
तथा वितरण प्रणाली
सुदृढीकरण आयोजना।
२५७
_

२०१०८१२८

प्रदेश नं. २ ग्रामिण
विद्युतिकरण तथा
वितरण प्रणाली

सुदृढीकरण आयोजना

१११८०४

_

_

खिम्ती-बाहबिसे-
लप्सिफिदी yoo के.भी
सबस्टेशन आयोजना

न a
१४

९०३४

बोलपत्र आब्हानको तयारी प्रक्रियामा रहेको।

Estimate र Document ADB

पठाईसकिएको तर ADB बाट Approval

आउन बाँकी।

३२,००० PSC Pole मध्ये १२,४०० थान PSC
Pole गाड्ने कार्य सम्पन्न भएको १० बटा
सवस्टेशन मध्ये १० वटै सवस्टेशनको सिभिल
निर्माण कार्य चालु अवस्थामा रहेको।

न्यू खिम्ती तथा बाह्रबिसे सबस्टेशनमा Land
Development, Counterfort Wall,
२२० kV GIS
Transformer Foundation
कार्य भईरहेको। Supply and
Installation of 220 kV GIS Bay at
Khimti
Completed .

Installation,
लगायतका

New Substation is

97

५.८. ईन्जिनियरिङ्ग सेवा निर्देशनालय:
५.८.१. ईन्जिनियरिङ्ग सेवा निर्देशनालयको कार्य विवरण :

१.

x.

१०.

पूर्वाधार तथा जलविद्युत विकास सम्बन्धी कार्यहरु,

जलविद्युत, पानीको बहुपक्षीय उपयोग वा अन्य पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा ईन्जिनियरिङ्ग, वातावरण तथा
सामाजिक अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण तथा अनुगमन सम्बन्धी कार्य,

ट्रान्सफर्मर तथा अन्य महत्वपूर्ण विद्युत सम्बन्धी यन्त्रहरुको परीक्षण र मर्मत सम्बन्धी कार्य,
गुणस्तरीय कंक्रिट पोलको उत्पादन र विकी गर्ने सम्बन्धी कार्य,

जलविद्युतसंग सम्बन्धित प्राविधिक तथा ब्यवस्थापनको क्षेत्रमा दक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्ति तयार गर्न
तालिम सञ्चालन गर्ने कार्य,

जलविद्युत ईन्जिनियरिङ्ग र ब्यवस्थापन सम्बन्धी ब्यवसायिक सेवा व्यापारिक रुपमा प्रदान गर्ने कार्य,

प्राधिकरणको काममा बाधा नपुग्ने गरी विभिन्न उपकरण तथा भौतिक साधन/ सुविधा पूर्वनिर्धारित
दरमा अन्य निकायलाई उपलब्ध गराउने कार्य,

निर्देशनालय अन्तगतका विशेषज्ञ दक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्तिलाई निर्धारित पारिश्रमिक, ओभरहेड आदि
लिई कामको विवरण र कार्यविधि तोकी सरकारी,अर्ध सरकारी तथा निजी क्षेत्रलाई आवश्यकतानुसार
उपलब्ध गराउने कार्य,

जलविद्युत विकास र सो संग सम्बन्धित काम संयुक्त रुपमा गर्ने कार्य,

निर्देशनालय अन्तगतका सम्पूर्ण कार्यालय तथा आयोजनाहरुको अध्ययन अनुगमन, निरीक्षण तथा
सूपरिवेक्षण गर्ने कार्य आदि।

98

। ईन्जिनियरिङ्ग सेवा निर्देशनालय, सांगठनिक संरचना।। आयोजना विकास विभाग।। हाईड्रोसेडिमेन्टोलजी।। आयोजना पहिचान।। स्ट्रक्वरल डिजाईन। हाईड्रोलिक।
महाशाखा महाशाखा महाशाखा डिजाईन महाशाखा
———
रुपा बेगनास। सर्भे महाशाखा + नम्स एण्ड
जलाशययुक्त ज.वि. आ स्पेसिफिकेसन

दुधकोशी जलाशययुक्त ज.वि.आ

महाशाखा

चैनपुर सेती जलाशययुक्त ज.वि.आ
वातावरण तथा सामाजिक

अध्ययन विभाग

ढुङ्गा तथा EES भवन तथा भोतिक संरचना निर्माण
माटो, ढुङ्गा तथा कंक्रिट
आयोजना
प्रयोगशाला

तालिम केन्द्र आधिखोला जलाशययुक्त ज.वि.आ

ईलेक्ट्रोेमकानिकल डिजाईन कंक्रिट पोल प्लाण्ट अमलेखगञ्ज कंक्रिट पोल cae लम्की
महाशाखा आयोजना

कंक्रिट पोल प्लाण्ट die सिनुवारी

प्रशासन शाखा
कंक्रिट पोल प्लाण्ट कोत्रे पोखरा
— लेखा शाखा। केन्द्रिय वर्कशप हेटोडा

Hl

99

ईन्जिनियरिङ सेवा निर्देशनालय अर्न्तगतका आयोजनाहरुको नाम :

FIR जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना।
भवन तथा भौतिक संरचना निर्माण आयोजना।
चैनपुरसेती जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना।
रुपा बेगनास जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना।

K ५७४ rs Oo

५. ८.४. ईन्जिनियरिङ्ग सेवा निर्देशनालय अन्तर्गतका कार्यालय प्रमुखहरु :

कार्यालयको नाम कार्यालय प्रमखको नाम फोन नं मेल ठेगना

सि.नं.
श्री इन्जिनियरिङ सेवा निर्देशनालय ९८४५६०२७६०८। engineering@nea.org.np
२। श्री आयोजना विकास विभाग,/ रुपा ९८५११३२८७६। pdd@nea.org.np
बेगनास जलाशययुक्त जविआ श्री नसिवमान प्रधान
२ श्री वातावरण तथा सामाजिक श्री अनिरुद्ध पौडेल ९८५१०८६७६४। env.social@nea.org. np
अध्ययन विभाग,
४। श्री माटो ढुङ्गा तथा कंक्रिट श्री टिकाराम पौडेल ९८४१३९१७२०। srcl@nea.org. np
प्रयोगशाला,ने.वि.प्रा.।
श्री तालिम केन्द्र, खरिपाटी ९८४११७९२८३ trainning@nea.org. np
श्री इलेक्ट्रो मेकानिकल डिजाइन

electromech@nea.org. np
महाशाखा
श्री केन्द्रीय वर्कशप हेटौडा श्री माधव प्रसाद ९८५४५०३६४५५५। central.workshop@nea.org. np

ig ~~ ~ — —

पोडेल

cS श्री कंक्रिट पोल प्लान्ट, श्री शाम्मी कर्ण ९८४५४५०२४७०४। poleplant.amlekhganj@nea.org
अमलेखगञ्ज np

श्री कंक्रिट पोल प्लान्ट, लम्की श्री परमार धिरसेन ९८५११९११८८

आयोजना

श्री सृजत घिमिरे ९८५९०२४५४३७। poleplant.kotre@nea.org. np

"

qo श्री दुधकोशी जलाशययुक्त श्री बसन्तध्वज श्रेष्ठ। ९८१३४५८०१८ =। dkoshi@nea.org. np
जलविद्युत आयोजना
११। ait भवन तथा भौतिक संरचना श्री सुवोध कुमार साह। ९८४३२६३४४५०

निर्माण आयोजना

प् शी अनिल भक्त es।eeuniavens।

—_o
A) © "0

100

Chainpur Seti Hydroelectric Project (210MW)

Chainpur Seti Hydroelectric Project (CSHEP) is Peaking Run off River type Hydropower project
being developed in Seti River that is located in Saipal, Talkot and Mastha Rural-Municipality in
the Bajhang District of Sudurpaschim Province. The project features includes 40 m high concrete
gravity dam with four number of radial gates, three intake gate each of width 8 m and 3.5 m high
are proposed. Three Underground desending basin each of length 130m and width 15m are
proposed. Headrace Tunnel has total length of 12468m and finished diameter is 5.4 m. A surge
shaft of 87.3 m high with 12.5m internal diameter is provided. Project has Penstock pipe of
length 1575 m of 3.5 m diameter also steel lined pressure shaft of length 161.30m and diameter
2m is proposed. A semi surface powerhouse consisting of 3 units of Pelton turbine each of rated
capacity of 70 MW and tailrace structures is proposed. The proposed headworks site is located
about 150 m downstream from the confluence of the Seti River and Ghatganga River while the
proposed powerhouse site lies near the Basti village on the right bank of Seti River. The project
will generate a capacity of 21IOMW utilizing a net head of 474.49m and design discharge of
50.68 m°/s. Annual energy 1s about 1158.02 GWh with 6 hours daily peaking during dry period
with dry peak energy generation of 219.50 GWh. The B/C Ratio is 1.53 and IRR of Project is
17.48%. The power generated from the project shall be connected to proposed 400/132 KV
Bajhang Substation.

PROPOSED HEADWORKS AREA

101

The Project site is accessible via Attariya- Chainpur black topped road and an earthen track road
of about 16 km connecting Chainpur to the proposed powerhouse site. The road connecting
Chainpur Bazar to Taklakot is under construction with the fund of Government of Nepal (GoN).
This road passes near project headworks area.

A review of feasibility study has been completed and Preparation of Engineering Procurement
and Construction (EPC) tender document of the project is being carried out by Chilime
Engineering Services Company Limited (ChesCo) and is at completion stage. The geotechnical
investigation works like MASW, 2D-ERT, Core Drillings at proposed headworks site were
completed. The Environmental Impact Assessment (EIA) Report of CSHEP has been approved
by Ministry of Forests and Environment (MoFE). Access road to powerhouse and camp area is
under Construction. Mobilization of contractor for construction of adit 3,5 and 6 tunnel of the
project. The review of tender document of camp area is ongoing for bidding process. Distribution
of compensation for land, house, fruits, trees and other acquired for Powerhouse and camp area
is ongoing.

Building and Physical Infrastructure Construction Project

1. Introduction

The Nepal Electricity Authority, one of the largest organizations in Nepal, was formed by
merging the Electricity Department, the Nepal Electricity Corporation, and various Development
Boards in 1985. At the central level, NEA is divided into various Directorates consisting of
Departments and Divisions. The existing office space in the NEA head office complex at
Durbarmarg is not adequate to accommodate all the central offices due to haphazard space
planning and the layout of existing old buildings.

For optimum utilization of land located at prime locations, NEA established the new project
named Building and Physical Infrastructure Construction Project (BPICP) on 2074/06/09. The
main objective of this project is to construct the corporate office building at Durbarmarg and
other similar infrastructure all over Nepal.

Corporate Office Building (COB)

BPICP has revised the architectural drawing of COB in accordance with the instruction of then
Managing Director, Mr. Hitendra Dev Shakya, of Nepal Electricity Authority, to meet the by-
laws of Ministry of Urban Development (MOUD) by limiting the total height of the building to
30 m. In this Design, The MoUD had approved the Initial Environmental Examination (IEE)
Report. BPICP had presented slide about design and drawing at the 8815 Board Meeting of
NEA, held on 31st Bhadra 2078. The Board had instructed to resubmit the design after an in-
depth discussion with concerned bodies ie. Kathmandu Metropolitan City, MoUD, etc.

102

New Office Buildings at Bhagwanpau and Lainchaur

NEA Board Meeting held on 31st Bhadra 2078, had decided to initiate the construction of NEA
Office buildings at Lainchaur and Bhagwanpau. BPICP published the notice of Invitation for Bid
(IFB) in the national daily Gorakhapatra on 2078/10/21. The Bid Evaluation Committee had
submitted the Evaluation report on 9" Baishakh 2079. BPICP had published the Notice of Price
Bid Opening on National Daily Gorkhapatra of 2079/01/13. The Contract Agreement between
BPICP and Contractor had been endorsed on 3rd July 2022. Due to hindrance in site clearance at
Swayambhu and lainchaur, the site mobilizationis work is not yet commenced. However, BPICP
is trying to clear the site before 14th Aswin 2079.

१. आयोजना विकास विभागबाट सम्पादन गरिएका कामको विवरण :
१. wat तिला र Syarpu Pumped Storage Project को सर्वेक्षण लाईन्सेन्स प्राप्त।

२. सुनकोशी-३ को सर्वेक्षण लाईन्सेन्स प्राप्त गर्न विद्युत विकास विभागमा निवेदन दर्ता साथै परामर्शदाता
नियुक्तीका लागि 70] Document तयार गर्ने कार्य सम्पन्न।

३. कर्णली चिसापानको Eol Document Reviewed गर्ने कार्य भईरहेको।
४. १५ वटा Pumped Storage Project को Identificarion र Ranking गर्ने कार्य।

५. विभिन्न निर्देशनालसँग सम्बन्धित survey सम्बन्धित 30/34 आयोजनाहरुको survey सम्पन्न
गरिएको।

६. Need Assessment of Pumped Storage Project सम्बन्धित कार्य।

७. वि.ग्रा.से.नि. प्रशासन र अरु निर्देशनलायहरुलाई आवश्यकता अनुसार परामर्श सेवाहरु उपलब्ध
रराईएको।

२. तालिम केन्द्रको कार्य विवरण :

आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा तालिम केन्द्रले अधिकृतस्तर ६२९ र सहायकस्तर YU गरी जम्मा २०८५
जनालाई तालिम प्रदान गरेको। ईन्डक्सन लगायतका तालिम निष्मित रुपमा संचालन भईरहेका।

3. माटो, ढुंगा तथा कंक्रिट प्रयोगशालाबाट सम्पन्न कार्य विवरण :
१. अपर अरुण जलविद्युत आयोजनको भौगर्भिंग अध्ययन कार्य ८०% सम्पन्न।

1) felts कार्य तफ २८ वटा Hole गरि जम्मा 3300 मिं
ii) Test Audit Tunnel को बाँकी १६० मि. मध्ये ६३ मि. निर्माण भई अब ९२ मि. मात्र
बाँकी रहेको।

103

111) Geographical Survey, Tele viewer Scan तथा भौगर्भिक नक्साहरु बनाउने
काम सम्पन्न भएको।

२. विभिन्न Transmission Line र Substation हरुको भौगर्भिक अध्ययन पुरा भएको।
- धेरान, बोदेबसाईन, सुखिप्र, लहान, AML, Het substation को अध्ययन प्रा भएको।

३. चैनपुर सेती जलविद्युत आयोजनाको बांधस्थल (Dam), विद्युत गृह तथा aide क्षेत्रको भौगर्भिक
अध्ययन पुरा भएको।

४. निजि क्षेत्रबाट अनुरोध भए अनुसारका भौगर्भिक अध्ययन तथा प्रयोगशाला परीक्षणका कामहरु सम्पन्न
भईसकेको।

५. Lower क्यगि जलविद्युत आयोजनाको Drilling तथा Tele viewer गर्या सबै काम समयमै सम्पन्न
गरेको।

६. Kathmandu Valley प्रशारण लाईनको भौगर्भिक अध्ययनको काम सम्पन्न हुनै लागेको।

४. नेपाल विद्युत प्राधिकरण-वातावरण तथा सामाजिक अध्ययन विभागले सम्पन्न गरेका कार्यहरुको
विवरण :

७ अघिल्लो आ.व. मा विभागले ४८ठ वटा आयोजनाको अध्ययन/ अनुगमनको कार्य सम्पन्न गरेको छ।

७ यसबाहेक ad निकायको लगानी रहेको Heed] कोरीडरु २२० SA. प्रसारण लाइन
आयोजनाको समष्टिगत प्रभाव मूल्यांकन (CIA)/ जैविक विविधता प्रभाव मूल्यांकन (BIA)/
जनजाती (IP) सम्बन्धी अध्ययन र उर्जा दक्षता आयोजनाको ESMP पनि तयार भई सम्बन्धित
बैंक मार्फत Clearance पनि प्राप्त भइसकेको छ।

७ यो अवधिमा एउटा आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) स्वीकृत हुने अवस्थामा
रहेको छ। दुई वटा आयोजनाको SEIA स्वीकृत भएको छ भने एउटाको SEIA तयार हुँदैछ।
सोही अवधिमा आठ वटा आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) प्रतिवेदनहरु
सम्बन्धित मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएका छन्।

७ दश वटा आयोजनाहरुको IEE को कार्यसूची (ToR) स्वीकृत भइ कार्य भईरहेका छन्।

५. अन्य कार्यालयबाट सम्पादित कार्य :
१. चारवटा पोल प्लाण्टबाट द मिटर, ९ मिटर र ११ मिटरको आर्थिक वर्ष २०७८।७९ मा जम्मा २५९८२३,
आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा ६०६८८ पोल उतपादन तथा बिक्रि भएको।

६. केन्दिय वर्कसप हेटौँडाको कार्य विवरण :
७ आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा वितरण ट्रान्सफरमर मर्मत संभार जम्मा १५०१ थान, पावर
ट्रान्सफरमर मर्मत संभार जम्मा १० थान, वितरण ट्रान्सफरमर ches जम्मा ९२५१ थान, सिटि
पिटि टेष्ट ११८ थान

104

७ केन्दिय वर्कसप हेटौँडामा 63 MVA, 220 KV सम्मका पावर ट्रान्सफरमर मर्मत संभार तथा
Chey कार्यका लागि आवश्यक पर्ने मेशिन उपकाण खरिद गर्न बोलपत्र आध्वान भई अप्रिल ५,
२०२३ मा ठेक्का सम्झौता भईसकेको। हाल ठेक्का सम्झौता अन्तर्गत ठेकेदारबाट आपूर्ति गरिने
उपकरणहरु Design Drawing पेश भइरहेको।

७ CT/PT तथा HT Metering Unit Testing का लागि आवश्यक टेष्टिङ्ग उपकरण दरीद, जडान
तथा संचालन गरिएको।

105

ऐन, नियम एबं विनियमहरुको सूची
ने.वि.प्रा.का प्रचलित ऐनहरु
७ नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१
७ विद्युत ऐन, २०४९
७ विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४
७ विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐन, २०५८

अन्य प्रासंगिक ऐनहरु

७ जलश्रोत ऐन, २०४९

७ सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३

७ वाताबरण संरक्षण ऐन, २०७६

७ श्रम ऐन, २०७४

७ जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४

७ वन ऐन, २०७६

७ भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०४९

७ सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन, २०६४
७ सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, २०६४

नियमावली तथा विनियमावली :

७ विदयुत नियमावली, २०५०

७ विद्युत चोरी नियन्त्रण नियमावली, २०५९

७ नेपाल विद्युत प्राधिकरण आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०६८ (संसोधन सहित)
७ नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी प्रशासन विनियमावली, २०७५

७ ने.वि.प्रा. विद्युत वितरण विनियमावली, २०७८

७ नेवि.प्रा. विद्युत दुर्घटना क्षतिपुर्ति विनियमावली, २०६७

७ नेवि.प्रा. fad महशुल संकलन विनियमावली, २०७८

७ ने.वि.प्रा. भ्रमण खर्च विनियमावली, २०६५

७ ने.वि.प्रा. विद्युत चुहावट नियन्त्रण विनियमावली, २०५०

७ ने.वि.प्रा. सामुदायिक ग्रामिण faite विनियमावली, २०७१

106

अन्य प्रासंगिक नियमावली

७ जलश्रोत नियमावली, २०५०

७ सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४

७ वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७

७ प्रम नियमावली, २०७५

७ सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) नियमावली, २०६५
७ सूचनाको हक सम्बन्धि नियमावली, २०६५

७ वन नियमावली, २०७९

107