सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा सूचनाको हक सम्बन्धि
नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको)

नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरु (स्वत:प्रकाशन) को विवरण
(२०८० वैशाख देखि असार मसान्तसम्म)

नेपाल विद्युत प्राधिकरण
दरवारमार्ग काठमाडौं।

द्.

विषय सूची

पृष्ठभूमी

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको काम, कर्तव्य, एवं अधिकारहरु

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संगठनात्मक संरचना तथा दरबन्दी

३.१ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संगठनात्मक संरचना
३.२ कर्मचारीको दरबन्दी ववरण

नेपाल विद्युत प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक, उपकार्यकारी निर्देशकहरु, प्रवक्ता,

सूचना अधिकारी र नोडल अधिकृतको नामतथा टेलिफोन नं

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्देशनालयहरुको कार्य विवरण

4.4
4.%
4.8
4.8
4.4
4.%
4.9

1.5

प्रशासन निर्देशनालय

अर्थ निर्देशनालय

उत्पादन निर्देशनालय

वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय

प्रसारण निर्देशनालय

योजना, अनुगमन तथा सूचना प्रविधि निर्देशनालय
आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय

इन्जिनियरिङ्ग सेवा निर्देशनालय

ऐन, नियम एबं विनियमको सूची

१.पृष्ठभूमि :

विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई सक्षम, भरपर्दो र सर्वसुलभ गरी विद्युत आपूर्ति गर्ने व्यवस्था
गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ बमोजिम नेपाल विद्युत प्राधिकरण २०४२ साल भाद्र १ मा
स्थापना भएको हो। हालसम्म नेपाल विद्युत प्राधिकरण उत्पादन निर्देशनालयले संचालन तथा उत्पादन
गरेको जम्मा जलविद्युत क्षमता ASAT जोडीएको ५७८.६२ मेगावाट र ग्रिडमा नजोडिएको ४.५ ४
मेगावाट गरी जम्मा जलविद्युत क्षमता ५८३.१६ मेगावाट, थर्मल विद्युत ५३.४१ मेगावाट, सोलार विद्युत
२५ मेगावाट गरी जम्मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट उत्पादित विद्युत ९६१.५७ मेगावाट छ। नेपाल
विद्युत प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरु बाट ४७८.१ मेगावाट र निजि क्षेत्रको जलविद्युत १,४७७.०१
मेगावाट निजि क्षेत्रको सोलार विद्युत ६१.९४ मेगावाट र बगासबाटबाट उत्पादित ९ मेगावाट गरी
नेपालमा जम्मा २,६८४.६२ मे.वा. विद्युत उत्पादन भएको छ। मुलुकको करिब ey प्रतिशत
विद्युतीकरण कार्य गर्न सफल यस प्राधिकरणले मुलुकभर रहेका वितरण केन्द्रहरु माफत आ.व.
२०७९/०८० सम्म Alaa. तफका ५१,३४,०५८ र सामुदायिक विद्युत सहकारी संस्था तफका
५,१३,९८४ समेत गरि ५६,४८,०४२ ग्राहकहरुलाई विद्युत सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेको छ।

२. नेपाल विद्युत प्राधिकरणको काम, कर्तव्य एवं अधिकारहरु :

(क) विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी दीर्घकालीन र अल्पकालीन नीति निर्धारण गर्न नेपाल सरकारलाई
सिफारिश गर्ने।

(क१) प्रचलित कानून बमोजिम विद्युत उत्पादन, प्रशारण वा वितरण गरी विद्युत आपूर्ति गर्ने।

(ख) विद्युत उत्पादन, प्रशारण र वितरण प्रणाली तथा तत् सम्बन्धी अन्य कार्यको योजना तर्जुमा गर्ने र
तर्जुमा भएको योजनाको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक विद्युत उत्पादन केन्द्र, रुपान्तर केन्द्र।
सबस्टेशन), वितरण केन्द्र, प्रशारण र वितरण लाईन तथा तत्सम्बन्धी सुविधाहरुको निर्माण,
संचालन, संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने।

(ग) औद्योगिक, कृषि विकास तथा जनताको सुविधाको लागि आर्थिक दृष्टिले उपयुक्त क्षेत्रमा उपयुक्त
स्तरको विद्युत उत्पादन, प्रशारण र वितरणको ब्यवस्था गर्ने।

(घ) विद्युत महशुल बाहेक ग्राहकबाट मिटर जडान मिटर ठाउँसारी नामसारी क्षमता वृद्धि लगायतका
सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने।

(ङ) विद्युत उत्पादन, प्रशारण र वितरण सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान कार्य गर्ने, गराउने।

(च) विद्युत उत्पादन, प्रशारण र वितरण सम्बन्धमा दक्ष जनशक्ति तयार गर्न उच्च तालिम तथा
अध्ययनको प्रबन्ध गर्ने, गराउने।

(च१) विद्युत उत्पादन, प्रशारण वा वितरण कार्यसँग सम्बन्धित प्राविधिक सल्लाह र परामर्श प्रदान गर्ने।

(छ) प्राधिकरणको उद्देश्य पूर्तिको लागि आवश्यक अन्य कामहरु गर्ने, गराउने।

३. नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संगठनात्मक संरचनातथा दरबन्दी :

३.१. नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संगठनात्मक संरचना :

Nepal Electricity Authority

Organization Structure

BOARD OF DIRECTORS

Managing Director

Audit Committee

Managing Director's Secretariat Energy Efficiency & Loss Reduction Internal Audit
Department. Department

Level 11. (T.) Level 11. (T.) Level 11, (8०८)

Distribution & Consumer Generation Directorate Transmission Directorate informenion Techsteay Engineering Services NEA Subsidiary Project Management।। Administration Directorate Finance Directorate
Services Directorate Level 12, (T.) Level 12, (T.) Directorate Level 42. tr) ना Level डर ) revel ThA) Level 12, (A)

Level 12, (T.)

Level 12, (T. Level 12, {T.)

र न Large Generation Operation & म गै
Planning & Technical No. 1 Provincial Office, f Grid Operation Department Power Trade Department त Project Management Human Resources छ
Services Department Biratnagar Maintenance Gepartment Level 11 (T.) Level 11, (T.) Project Development Department Department Corporate Finance
Level-11(T.) Level 11 (T.) ev ) छ Department Level 11 (T.) Level 11(A.) Department
—— Level 11(T.) Level 11 (Acc.)

General Services

- का Medium Generation Operation Grid Development Infe tion Technol
Community & Rural No. 2 Provincial Office, र information Tecnnoiogy - -
Electrification Department Janakpur & तला Department Department Environment & Social Department
Level-11(T.) Level 11 (T.) Level 11 (7) Level 11 (T.) Studies Department Level 11 (A. Account Department
- Level 11 (T.) Level 11 (Acc.। _ _ Bagmati Provincial Office, Technica! Support System Operation System Planning )
Administration Division Kathmandu Department Department Department Soil, Rock and Concrete Legal Department
Level -10 (A.) Level- 11 0.) Level 11 (T.) Level 11 (0. Level 11 (T.) Laboratory Level 11 (A.)
म पा - Level 11 (T.)
Finance Division Bagmati Province Division Generation Development 400 kV Transmission Corporate Planning &
Office, Hetauda epartmen Line Projects Monitoring Department ran Recruitment Department
Level -10 (Acc.) Level-10 (Ele.) Level 11 (T.) Level 11 (T) Level 11, (T.) Tein ta Level 11 (A.)
Material Management Gandaki Provincial Office, Administration Division 220 kV Transmission Economic Analysis - -
Division Pokhara Level 10 (A.) Line Projects Department Electro-mechanical Design
Level 10 (Ele.) Level-11 (T.) Level 11 (T.) Level 11 (A.- Miscellaneous} Division
oe Level 10 (Ele.)
Monitoring & MIS Section No.5 Precial Office. Finance Division Administration Division
Level 9 (Comp.) Level- 11 (.) Level 10 (Acc.) Level 10 (A.) Administration Section
- Level 9 (A.)
No Shee Nepalgunl Monitoring and MIS Section Finance Division Expianation:
Level-10 (Ele. Level 9 (Comp.) Level 10, (Acc.) Finance Section (T.) = Technical
औँ ना ——_ Level 9 (Acc.) (A.) = Administration
Karnali Provincial Office, Monitoring and MiS (Ace.) = Account
Surkhet Section (Ele) = Electrical
Levet -11 (T.) Level 9 (Ele.) ला
(Comp.)= Computer

Sudur Pashchim Provincial
Office, Attaria
Level -11(T,)

३.२. कर्मचारी दरवन्दी विवरण :

नेपाल विद्यत प्राधिकरण
प्रशासन निर्देशनालय
जनसाधन विभाग
केन्द्रीय कर्मचारी प्रशासन शाखा
२०८० अषाढ मसान्त

स्वीकृत दरबन्दी मौजदा कर्मचारी

पद सेवा म्यादी/ करार/
ज्यालादारी
कर्मचारी

नियमित आयोजना जम्मा स्थायी

१
९
उप कार्यकारी निर्देशक। (प्राविधिक / प्रशासन

अधिकृत स्तर प्राविधिक १२०१ १२०१
तह ६ देखी ११ Kae
सम्म १७९१

x
G
AU

०
११७

०।
'तह १ देखी ४ सम्म।

४. नेपाल विद्युत प्राधिकरणका, कार्यकारी निर्देशक, उपकार्यकारी निर्देशकहरु, प्रवक्ता,
सूचना अधिकारी, र नोडल अधिकृतको नाम तथा टेलिफोन नं.

टेलिफोन नं.

नाम

सि.नं.

५. नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्देशनालयहरुको कार्य विवरण

५.१. प्रशासन निर्देशनालय :

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विद्यमान ९ वटा निर्देशनालयहरु मध्ये प्रशासन निर्देशनालय पनि एक हो।
यस निर्देशनालयको नेतृत्व उपकार्यकारी निर्देशक तह १२ (प्रशासन) बाट हुँदै आएको छ। नेपाल विद्युत
प्राधिकरणको समग्र कर्मचारी प्रशासन र सामान्य प्रशासन यसै निर्देशनालय अन्तर्गत संचालन र
व्यवस्थापन हुँदै आएको छ। यस निर्देशनालय अन्तर्गत जनसाधन विभाग, पदपूर्ति विभाग, सामान्य
सेवा विभाग र कानुन विभाग गरी चार वटा विभागहरु रहेका छन्। निर्देशनालय अन्तर्गत रहेको
सामान्य सेवा विभाग अन्तर्गत जनसम्पर्क तथा गुनासो व्यवस्थापन शाखामा यस आ.व. को चौँथो
त्रैमासिक सम्ममा जम्मा १२ वटा सूचना माग गरिएकोमा ११ वटा सूचना सम्वन्धित सूचना
मागकर्तालाई उपलब्ध गराईएको छ भने एउटा सूचना उपलब्ध गराउने प्रकृयामा छ। त्यसैगरी उक्त
अवधिमा जम्मा ४६,२८५ वटा गुनासाहरु प्राप्त भएकोमा ४५,७४२ गुनासाहरु फछ्र्योट भएका छन् भने
USS वटा गुनासाहरु HSH प्रकृयामा रहेका छन्।

५.१.१. प्रशासन निर्देशनालयका कार्यहरु :

प्रशासन निर्देशनालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको काम कारवाहीलाई ART, दुरुस्त, जनमुखी, पारदर्शी,
सहभागिता मूलक बनाई व्यवस्थित ढंगले सम्पादन गर्न समग्र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई सहयोग
गर्ने सहयोगी निकायको रुपमा कार्यसम्पादन गर्दछ। त्यसका लागि यस निर्देशनालयले आन्तरिक तथा
बाह्य सम्पक, अन्तर निर्देशनालय समन्वय तथा संचालक समितिका निर्णयहरु कार्यन्वयन गरी
प्राधिकरणलाई सुशासनको मार्गमा डोच्याउने जमर्को गर्दछ। उपरोक्त बाहेक यस निर्देशनालयले
सम्पादन गर्ने अन्य कार्यहरु निम्नानुसार रहेका छन् :

१.पदपूर्ति सम्वन्धी कार्य: प्रत्येक वर्ष प्राधिकरणमा रिक्त हुन आएका पदहरुमा नियमानुसार प्रतिशत
निर्धारण तथा पद बाँडफाँड गरी लोकसेवा आयोगको सहमतीमा नयाँ नियुक्ति र बढुवाको विज्ञापन
प्रकाशन गर्ने, दरखास्त छानविन गर्ने, बढुवा सम्बन्धि सम्पूर्ण कार्य गर्ने, आयोगबाट लिखित परिक्षाको
परिणाम प्राप्त भएपछि मौखिक परिक्षा संचालन गर्ने र सफल उमेदवारहरुलाई नियक्ति र बढुवाको
लागि सिफारिश गर्ने।

२. जनसाधन सम्वन्धी कार्य: सिफारिश भै आएका नयाँ कर्मचारीलाई नियुक्ति तथा पदस्थापना गर्ने,
कर्मचारीको सरुवा गर्ने, कर्मचारीहरुको हाजिरी ब्यवस्थापन, अभिलेखाङ्गन, विभागीय कारवाही तथा
पुरस्कार प्रदान गर्ने साथै कर्मचारी कल्याण सम्बन्धी कार्य (विमा, औषधी उपचार खर्च तथा wT
ब्यवस्थापन) गर्ने।

३. सामान्य सेवा सम्वन्धी कार्य: देशभर नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नाममा रहेका जग्गाहरुको
अभिलेखाङ्गन तथा संरक्षण गर्ने, प्राधिकरणका कार्यालयहरुलाई आवश्यकता अनुसार Logistic Support

उपलब्ध गराउने, सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्ने, कार्यालय ब्यवस्थापन गर्ने, सवारी साधन ब्यवस्थापन
Ta, कार्यालय माल सामान खरिद सम्बन्धी कार्य गर्ने, सम्पत्ति ब्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने, माग
भएका सूचना उपलब्ध गराउने, प्रकाशन सम्बन्धी कार्य गर्ने, गुनासो सुन्ने र सोको ब्यवस्थापन
सम्बन्धी कार्य तथा आकष्मिक भैपरि आउने कार्यको ब्यवस्थापन गर्ने।

४. कानून सम्वन्धी कार्य नेपाल विद्युत प्राधिकरण विरुद्ध अदालतमा परेका मुद्दाहरु, प्राधिकरणका
तर्फबाट गर्नुपर्ने मुद्दाहरुको बहस पैरवी गर्ने, प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई कानूनी सल्लाह उपलब्ध

गराउने, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विनियमावली, निर्देशिका आदिको निर्माणमा सम्बन्धित पक्षसँग
समन्वय तथा सहकार्य गरी समग्र प्राधिकरणको कानूनी समस्या समाधान गर्न सहयोग गर्ने।

५.१. २. प्रशासन निर्देशनालय अन्तर्गतका विभागिय प्रमुखहरु र महाशाखा प्रमुखहरुका नाम
तथा सम्पर्क नं. :

सि.नं निर्देशनालय मोवाइल नं.
/विभाग / महाशाखा

शासन निर्देशनालय। उप-कार्यकारी। श्री तुलाराम गिरी ९८५११६८२१९। tularamgiril @gmail.com
निर्देशक

कानुन विभाग निर्देशक वलराम सिलवाल ९८५११३५१३८। -legal@nea.org.np
जनसाधन विभाग निर्देशक श्री शिव कुमार अधिकारी। ९८४५१०४५८३६। sadhikary361@gmail.com।।।
पदपुर्ति विभाग निर्देशक श्री बेल प्रसाद शर्मा ९८५११७३९०७। belpdsharma@gmail.com
सामान्य सेवा विभाग श्री शिव प्रसाद आचर्य। ९८४१३२६७४०। spacharya77@gmail.com
६. कर्मचारी प्रशासन।।सहनिर्देशक श्री तुलसी प्रसाद ९८ ४१६४९५३३। tulsisapkota2030@gmail.com
महाशाखा सापकोटा
७ बढुवा सिफारिस सह निर्देशक श्री चुमान सिंह के.सी ९८४१५३१५०९। chumansinghkc@gmail.com
महाशाखा
-

नियुक्ति सिफारिस सह निर्देशक श्री शोभा पौडेल भुसाल .९८४३७६६३९४४। shobhapaudel22@gmail.com
महाशाखा

कर्मचारी कल्याण सह निर्देशक .। श्री गोपाल प्रसाद पाठक। ९८५११५८३३९। gopalpathak7@gmail.com
महाशाखा
कानुन महाशाखा सह निर्देशक श्रीरमेश कुमार घिमिरे। ९८५११९८१५९८। rameshkghimire@yahoo.com

सामान्य प्रशासन सह निर्देशक। श्री भगवान ढकाल ९८४५३६८६३०। Bhagwandhakal2031@gmail.com
महाशाखा

५.१.३ संगठन संरचना:

Organisation Structure of Administration Directorate

Administration Directorate
Level 12, (A.)

Human Resources Dept.

Level 11, (A) General Services Dept. Legal Dept. Recruitment Dept.

Level 11, (A) Level 11, (A) Level 11, (A)

General Services Division . .
Personne! Welfare Division Central Personnel Level 10, (A) Recuritement Div.
Administration Division 6 Level 10, (A)

Level 10, (A) Level 10, (A)

Promotion Div.
Level 10, (A)

Public Relation & Grievance

Handling Secion
Level 8, (A)

Human Resource Planning & Central Personnel a
Development Section Administration Section Disciplinary 0900 Section Assets Management Sect.
Level 9, (A) Level 9, (A) evel 9, (A) Level 8, (A)

Explanation:

Dept. = Department
Diy. = Division

(A) = Administration
Comp. = Computer
Sect. = Section

Procurement Management Sect.

Central Record Section Level 9, (A)
Level 7 (A

Personnel Data Bank
Level 6, (Comp.)

५.२. अर्थ निर्देशनालय:

५. २.१ अर्थ निर्देशनालयका कार्य :

नेपाल विद्युत प्राधिकरण अर्थ निर्देशनालयबाट संस्थाको वार्षिक वजेट तयार गरी
सोको कार्यान्वयन, अनुगमन निरीक्षण तथा नियन्त्रण, आय व्यय विवरण तयारी
तथा लगानी व्यवस्थापन सहित केन्द्रीय कोष संचालकको रुपमा कार्य सम्पादन
गर्ने।

यस निर्देशनालय अन्तगत संस्थागत वित्तीय विभाग र लेखा विभाग गरी दुई वटा
विभाग रहेका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय कोष संचालकका रुपमा
रहेको संस्थागत वित्तीय विभागबाट आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०६८ मा
व्यवस्था भए अनुसार विभिन्न उत्पादन केन्द्र, प्रसारण केन्द्र, वितरण केन्द्र, विभाग
र आयोजनाको वार्षिक वजेट तयार गरी संचालक समितिबाट स्वीकृति गराई सो
अनुसार बजेट कार्यान्वयन गर्ने गर्दछ। सो कार्यान्वयनका क्रममा स्वीकृत वजेट
अनुसारको वजेट निकासा गर्ने तथा सोको अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विभिन्न क्रियाकलापबाट संकलन हुने सम्पूर्ण आय
रकम केन्द्रीय कोषमा जम्मा गरी सो को आवश्यकता अनुसार परिचालन गर्ने।

नेपाल सरकारवाट विकास बजेटका रुपमा प्राप्त हुने बजेट समेतको लगानी
व्यवस्थापनका साथै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरुमा हुने शेयर
तथा क्रण लगानीको पनि व्यस्थापन गर्ने।

लेखा विभागले नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट हुने सम्पूर्ण आय व्ययको विवरण
तयार गरी अर्ध-वार्षिक र बार्षिक रुपमा वित्तीय विवरण तयार गरी सोको अन्तिम
लेखा परीक्षण गराई प्रतिवेदन तयार गर्ने र सो क्रममा देखिएका बेरुजूहरु
सम्वन्धित कार्यालयहरुसँग समन्वय गरी फर्छ्यौट गर्ने गराउने कार्य गर्ने।

४.२. २संगठनात्मक संरचना

नेपाल विद्युत प्राधिकरण
अर्थ निर्देशनालयको संगठन तालिका

अर्थ निर्देशनालय।

संस्थागत वित्तीय विभाग।
CEUTA AT ECT
आयोजना

केन्द्रीय भुक्तानी
महाशाखा

केन्द्रीय लेखा

महाशाखा

बजेट तथा ट्रेजरी वीत्तीय लगानी

महाशाखा महाशाखा

अवकाश कोष ब्वस्थापन

<q BHHHEEHEESE

महाशाखा

' केन्द्रीकृत पेरोल तथा। पेन्सन आयोजना

गा,

केन्द्रीय भण्डार

अन्तिम लेखा आयोजना लेखा स्थिर सम्पत्ति अन्तर इकई कर लेखा लेखापरीक्षण बेरुजु
शाखा शाखा अनुगमन शाखा हिसाव शाखा शाखा फछ्यौट शाखा

10

५. २.४. नेपाल विद्युत प्राधिकरण अर्थ निर्देशनालयबाट आ.ब. २०७९/२०८० असार मसान्त सम्म भएका गतिविधिहरु

कार्य विवरण
नेपाल सरकार माफत
विकास बजेट प्राप्त

नेपाल सरकार मार्फत

विकास बजेट खर्च

नेपाल सरकारको राजस्वमा
दाखिला गरिएको रकम

भारततफ निर्यात गरिएको
विद्युतको विवरण

भारतबाट आयात गरिएको
विद्युतको विवरण

नेपालका
खरिद

उत्पादकबाट

विद्युत विक्री वापतको
आय रकम संकलन

बजेट तथा खर्च तफ

आय-व्यय विवरण

क्रियाकलाप
आ.व.२०७९।८० को २०७९ श्रावण देखि २०८० असार मसान्तसम्म बैदेशिक तर्फ
रु.२३ अर्व VS करोड २३ लाख र नेपाल सरकार Ah ११ अर्ब Vo करोड ४३ लाख
रारी कुल जम्मा रु.३५ अर्व YY करोड ९६ लाख नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई प्राप्त
भएको छ।
नेपाल सरकारबाट प्राप्त विकास बजेट अन्तर्गत चालू आ.व.२०७९।८० को २०७९
श्रावण देखि २०८० असार मसान्त सम्म विभिन्न आयोजना र ग्रामिण विद्युतिकरणका
लागि शेयर लगानी र क्रण लगानी समेत जम्मा BBY अर्व YY करोड ६६ लाख खर्च
भएको छ।
आ.व. २०७९।८० को २०७९ श्रावण देखि २०८० असार मसान्त सम्म रोयल्टी वापत
१ अर्व ६३ करोड, व्याँज वापत ७ अर्व ४४ करोड, अग्रिम कर वापत २ अर्व ८२
करोड, साँवा वापत ४ अर्व, मूल्य अभिवृद्धि कर वापत ४३ करोड र 1105 वापत १
अर्व ८९ करोड गरी जम्मा BIG अर्व १९ करोड नेपाल सरकारलाई भुक्तानी भएको छ।
आ.ब. २०७९/०८० को २०७९ श्रावण देखि २०८० असार मसान्तसम्म १ अर्ब ३४
करोड ६० लाख युनिट विद्युत निर्यात गरी जम्मा रु. १० अर्ब ४५ करोड ५० लाख
विद्युत बिक्री वापत आम्दानी गरिएको छ।

आ.ब.२०७९/०८० को २०७९ श्रावण देखि २०८० असार मसान्तसम्म १ अर्व दरै
करोड ३० लाख युनिट आयात भई जम्मा रु. १९ अर्ब ४४ करोड ४० लाख भुक्तानी
गरिएको छ।

आ.ब. २०७९/०८० को २०७९ श्रावण देखि २०८० असार मसान्तसम्म ने.वि.प्रा.को
सहायक तथा सम्वद्ध कम्पनीहरुवाट २ अर्व ४८ करोड १० लाख र अन्य निजी
उत्पादक कम्पनीहरुवाट ५ अर्व ११ करोड ८० लाख गरी जम्मा ७अर्ब Ye करोड ९०
लाख युनिट खरिद गरी जम्मा रु. ४२ अर्ब १२ करोड रुपैया बरावरको रकम भुक्तानी
भएको छ।

आ.ब. २०७९/०८० को २०७९ श्रावण देखि २०८० असार मसान्त सम्म विद्युत
बिक्रीवापत रकम संकलन गर्न विभिन्न संकलन केन्द्रहरुका लागि विभिन्न बैंकसँग
सम्झौता भई विभिन्न वितरण केन्द्रहरुको विद्युत बिक्री रकम रु. १०० अर्ब ०३ करोड
२० लाख रहेकोमा सो वापत नगद खुद संकलन रकम रु. ९६ अर्ब २८ करोड २०
लाख रहेको छ,।

आ.ब. २०७९/०८० को २०७९ श्रावण देखि २०८० असार मसान्तसम्म संचालन
संभार खर्च तफ रकम रु.१ खर्व ५ अर्ब ७ करोड ५० लाख खर्च भएको छ।

आ.ब.२०७९/०८० को २०७९ श्रावण देखि २०८० असार मसान्त सम्म व्याज तथा
अन्य आम्दानी समेत कूल आम्दानी रकम रु.१ खर्व १७ अर्व ४६ करोड ८० लाख
रहेकोमा जम्मा खर्च FY खर्व ५ अर्ब ७ करोड YO लाख हुनगई अप्रशोधित नाफा।
करकट्टी गनुअघि) रु.१२ अर्ब ३९ करोड २० लाख हुने अनुमान रहेको छ।

11

५.३. उत्पादन निर्देशनालय :

५. ३.१.पृष्ठभूमी :

नेपाल हिमाल, पहाड र तराई सहितको भौगोलिक विविधता युक्त जलश्रोतको धनी देश भएकोले
यहाँका नदी नालाहरुवाट प्रच्र मात्रामा जलविद्युतको उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ।
नेपालमा जलविद्युत उत्पादनको शुरुवात वि.स. १९६८ जेठ ९ गते फर्पिङ हाउसको सुरुवात
भएको ११२ बर्ष प्रा भएको छ। वि सं. १९६८ सालमा काठमाडौंको फर्पिङ्गमा संचालनमा आएको
५०० कि. वा. क्षमताको जलविद्युत गृह नै नेपालको पहिलो जलविद्युत गृह हो। मुलुकमा विद्युतको
उत्पादन, प्रसारण र वितरणको कार्य विस्तार हुँदै जाँदा कार्य विशिष्टिकरणका आधारमा नेपाल
विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गत निर्देशनालयहरु मध्ये उत्पादन निर्देशनालय पनि एक हो। हाल नेपाल
विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतका जलबिद्युत गृह Ta Fuel Plant बाट आ.ब. ०७९/८० को अन्त्य
सम्म बिदयुतकोकूल जडित क्षमता ९२७.०३ मेगावाट (Including large, Medium, small
isolated, Thermal and solar power plants) रहेको छ। उत्पादन निर्देशनालयले नेपाल विद्युत
प्राधिकरण अन्तर्गतका जलविद्युत गृहहरुको संचालन संभार गर्ने तथा नयाँ जलविद्युत आयोजना
निर्माण कार्यको रेखदेख र अनुगमन गर्ने कार्य गर्दै आएको छ।

२. निर्देशनालयका कार्यहरु :

क) नेपाल विद्युत प्राधिकरण स्वयंले प्रवर्धन गर्ने नयाँ जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण कार्यको
अनुगमन, व्यवस्थापन, निर्देशन लगायत तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्नको लागि कार्य
प्रगतिको समिक्षा गर्दै आयोजना संचालनमा आइपर्ने समस्याहरुको निराकरणको लागि
नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने।

ख) आयोजना संचालनमा बजेटको अभाव हुन नदिन नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय
कार्यालय, बिषयगत मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायमा समन्वय गर्ने।

T) निर्देशनालय अन्तर्गतका तापीय तथा जलविद्युत गृहहरुको नियमित रुपमा अनुगमन गर्ने।

घ) आवस्यकता अनुसार जलविद्युत गृहहरुको मर्मत संभारको व्यवस्था मिलाउने, वजेट व्यवस्थापन
गर्ने।

ङ) आफ्नो अन्तर्गतका जलविद्युत गृहहरु अधिकतम क्षमतामा संचालन गरी बढी भन्दा बढी
विद्युत उत्पादन गर्न पहल गर्ने।

च) जलविद्युत केन्द्रहरुको दक्षतापूर्वक संचालनको लागि आधुनिकीकरण गर्दै जाने।

छ) जलविद्युत केन्द्रमा रहेका सम्पत्तिहरुलाई दीर्घकाल सम्म संचालन गर्न सक्ने क्षमता बृद्धि गर्ने।

ज) उपलब्ध स्रोतको अधिकतम सदुपयोग गर्नका लागि पुराना जलविद्युत केन्द्रहरुलाई सुदृढीकरण
गर्दै लैजाने।

झ) ज.वि. केन्द्रहरुमा नबिनतम सूचना प्रविधिको उपयोग गर्दै जाने।

a) निर्देशनालय मातहत रहेका भौतिक सम्पत्तिको अभिलेखिकरण तथा संरक्षणको व्यवस्था गर्ने।

ट) निर्देशनालय मातहत रहेका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने।

12

५.३.३.निर्देशनालयको संगठनात्मक संरचना :

नेपाल विद्युत प्राधिकरण

उत्पादन निर्देशनालय

[]।।।

अनुगमन तथा
सूचना प्रबिधि शाखा

ईलेक्टो मेकानिकल वर्कसप
तथा निमार्ण आयोजना

माथिल्लो त्रिशूली ३।। चमेलिया ज वि

ए ज वि आयोजना आयोजना

प्रशासन अर्थ
महाशाखा महाशाखा
उत्पादन सं था मझौला उत्पादन संचालन तथा प्राविधिक सपोर्ट विभाग उत्पादन विकाश विभाग
ठूला उत्पादन संचालन त ., संभार विभाग

संभार विभाग
कुलेखानी तेश्रो ज वि
तिनाउ सन्दरीजल जलबिद्यत आयोजना
केन्द्र सदडिकरण आयोजना

जलबिद्यत केन्द्र पर्नस्थापना तथा

म्यादी देविघाट ज वि केन्द्र

मध्य दी ज वि केन्द्र _
ich गण्डक ज वि केन्द्र

दी ज वि केन्द्र _ -
हेटौडा डिजल केन्द्र
कुलेखानी प्रथम ज वि केन्द्र कलेखानीतेसरो .
र जवि केन्द्र

मोदी ज वि केन्द्र

सुनकोशी ज वि केन्द्र जलबिद्युत केन्द्र स्वचालन आयोजना

आधुनिकीकरण आयोजना

त्रिशुली ज वि केन्द्र
काली गण्डकी ए ज वि केन्द्र . .

दुहवी मल्टी फ्यूल केन्द्र

कुलेखानी दोश्रो ज वि केन्द
चमेलिया ज वि केन्द्र

पुवाखोला ज वि केन्द्र
माथिल्लो त्रिशुली ३ 'ए'ज वि केन्द्र

चतरा ज वि केन्द्र
सेती फेवा ज वि केन्द्र

पनौती ज वि केन्द्र

सुन्दरीजल ज वि केन्द्र

फर्पिङ ज वि केन्द्र

13

४. नेपाल बिद्युत प्राधिकरण उत्पादन निर्देशनालय अर्न्तगत रहेका जलविद्युत केन्द्र तथा आयोजनाहरुको
जडित क्षमता निम्नानुसार छ :

१

x

जडित उत्पादनक्षमता
बिद्युत केन्द्र तथा आयोजनको नाम कैफियत
(मेगावाट)

कालीगण्डकी ए ज. वि. केन्द्र

मर्स्याङदी ज. वि. केन्द्र

af a
a

४ [कुलेखानी प्रस ज विकेश। भि
माथिल्लो निशुती बज विकेश पि
«jaar
3 कुलेखानीबोधोज विकेश नो।
न [eters चिके
SP
to [ect fer कडा र
कुलेखानी तेस्रो re
र गण्डकजचिका न
र मोवीज चिके न
We [दैवीधाटन विकेश पि
ta सुनकोशी जा विकेट नि
[eves बिके। र
१ चतराज विकेट न
पल सेती फँवाज विक पि

2
v
4
प्
७

as
९
१०
११
१२
१२
१४
१
1९
१७
1G
१९
२०

पनौती ज. वि. केन्द्र

सल
सुन्दरीजल ज. वि. केन्द्र ०.९७ सुदृढीकरण गरी ९७०
Tee. aT. भएको।

५. निर्देशनालय, विभाग, महाशाखा, आयोजना तथा शाखाका जिम्मेवार अधिकारीको सम्पर्क नम्बर :-
उत्पादन निर्देशनालय र अर्न्तगतका कार्यालय प्रमुखहरुको विवरण

निर्देशनालय,विभाग, निर्देशनालय,विभाग, पद कार्यालय प्रमुखको कार्यालयको
आयोजना तथा केन्द्रको नाम। केन्द्र आयोजना/प्रमुख सम्पर्क फोन नम्बर फोन नम्बर कैफियत
उपकार्यकारी
उपकार्यकारी निर्देशक श्री मदन तिम्सिना निर्देशक। 9851198345 4153014

उत्पादन विकास विभाग विभाग। सच्चिदानन्द यादब
9851052876 4153029

प्राविधिक सपीट विभाग श्री कपिलदेव मान्जन We
9846256116 4153047

कालीगण्डकी U जलबिद्युत केन्द्र श्री पशुपतिराज गौतम कार्यालय
प्रमुख 9856018144 063-403081
मध्य मस्याङदी जलबिद्युत केन्द्र श्री पवन बस्नेत कार्यालय
प्रमुख 9856010073 066-400073

मस्याङदी जलबिद्युत केन्द्र श्री प्रसन्तमुनी नि.कार्यालय

TATA TUT। 9841600345
माथिल्लो त्रिशुली ३ए जलबिद्युत। श्री स्रेश राउत आयोजना। 9851210400/
माथिल्लो त्रिशुली ३ए जलबिद्युत। श्री स्रेश राउत कार्यालय। 9851210400/

श्री सन्तोष BAR प्रमुख
मझौला उ. सं तथा संभार विभाग। झा 9841270356 4153017
उ 9851052876 4153071

¥
4
द्

सि.न.
१
२
3
9

0
ie)

कुलेखानी प्रथम जलविद्युत केन्द्र श्री धिरेन्द्र चौधरी कार्यालय
प्रमुख 9855075030 057-419100
दुहवी मलूटीफयूल केन्द्र श्री मोहम्मद सफिद कार्यालय
प्रमुख 9852062364 021-421243
कुलेखानी दोस्रो जलबिद्युत केन्द्र, श्री प्रल्हाद राउत कार्यालय। 9855011545/984
प्रमुख 3382277 057-419470

चमेलिया जलविद्युत केन्द्र श्री पुरन सोव कार्यालय
प्रमुख 9851152658 014-153030

त्रिशुली जलबिद्युत केन्द्र श्री बाबुराजा महर्जन कार्यालय

प्रमुख 9851160992 010-561095
देवीघाट जलविद्युत केन्द्र श्री रमेश श्रेष्ठ कार्यालय

प्रमुख 9841507363 078-520782

गण्डक जलबिद्युत केन्द्र श्री शुनिल कुमार कार्यालय
चतुवेदी FH 9851167067 078-520782

११
१२
१३
१४
१४
१६
१७
टु

१

15

मोदीखोला जलबिद्युत केन्द्र श्री सुरेन्द्र कार्की कार्यालय। 9857690500/985
प्रमुख 5015003 067-410041
कार्यालय

प्रमुख 9841335015 057-621417
कुलेखानी तेस्रो जलबिद्युत श्री सुभाष मिश्र आयोजना। 9851208257/
ईलेक्टोमेकानिकल वर्कसप तथा श्री सुरज दाहाल आयोजना

जलबिद्युत केन्द्र स्वचालन आयोजना। श्री उमङ्ग कार्की आयोजना
२३ प्रमुख 9841040624
सुनकोशी जलबिद्युत केन्द्र श्री हरिष चन्द्र धिताल। कार्यालय। 9851214734/985
प्रमुख 1245580 027-520351
पुवाखोला जलबिद्युत केन्द्र श्री शिवकुमार थापा कार्यालय
प्रमुख 9852620351 025-550077

चतरा जलविद्युत केन्द्र श्री मोहम्मद सफिद कायालय
9852062364 011-410056

पनौती जलबिद्युत केन्द श्री सवीना उप्रेती कार्यालय। 9851224809/984
1695194 061-551245
सेती (फेवा जलबिब्यत केन्द्र श्री जीबन कार्की कार्यालय
9856041245 4153032
सन्दरीजल जलविद्यत केन्द्र श्री टेकनाथ पोडेल कायालय
9841913700 2113210

६. उत्पादन निर्देशनालय, विभाग, महाशाखा, आयोजना तथा शाखाका सूचना अधिकारीको नामावली :-

उत्पादन निर्देशनालय र अर्न्तगतका सूचना अधिकारीहरु

निर्देशनालय,विभाग र केन्द्र सूचना अधिकारीको नाम TE फोन नं.

उत्पादन निर्देशनालय

ठूला उत्पादन सं.तथा सं.विभाग मझौला

उत्पादन सं.तथा सं. विभाग

प्राविधिक सर्पोट विभाग श्री राम प्रसाद रिमाल ६ स.प्र.अ. ९८४५१०९६६७३
उत्पादन विकास विभाग

फर्पिङ जलविद्युत केन्द्र

मध्य Weasel जलविद्यत केन्द्र श्री प्रविन कमार चौधरी ड्न्जिनियर(इले ९८४४४१०९६४

स.प्रशासकीय
सस्याङ्गदी जलविद्यत केन्द्र श्री प्रदिप रुपाखेती अधिकत ९८४५२०२२२२०

श्री सर्वजत BAK
६ माथिल्लो त्रिशुली ३एज.वि. के. चौधरी as सहायक निर्देशक ९८४४०३९०६६

डुन्जिनियर(मेका) ९८४२०७४५१६६

स.प्रबन्धक(मेका)
5 चमेलिया जलविद्युत केन्द्र श्री पुरन साँव ९ केन्द्र षमुख ९८५११५ २६५८
स.प्रशासकीय
९ त्रिशुली जलविद्युत केन्द्र श्री राज कुमार परियार। ६ अधिकृत 354124 ४७७०
देवीधाट जलविद्युत केन्द्र श्री मुकेश रेग्मी
मोदिखोला जलविद्युत केन्द्र श्री गणेश खनाल
गण्डक जलविद्युत केन्द्र श्री मोहन पण्डीत

१४ जलविद्युत

:
न
:
;

७.उत्पादन निर्देशनालय मातहत संचालित आयोजनाहरु :
क) माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलविद्युत आयोजना हाल DLP मा संचालनमा रहेको (केन्द्रस्थापना
भैसकेको)।
ख) कुलेखानी तेश्रो जलविद्युत आयोजना TOC जारी हुन बाँकी (केन्द्र स्थापना भैसकेको) रहेको।
T) ईलेक्ट्रोेमकानिकल वर्कसप तथा निमार्ण आयोजना।
घ) जलबिद्युत केन्द्र AAA आयोजना

स. प्रसाशकीय
सुनकोशि जलविद्युत केन्द्र श्री श्यामहरि पौडेल ९ अधिकृत ९८४१२०१८७४

द.नेपाल विद्युत प्राधिकरणसंग सम्बन्धित ऐन, एवं विनियमको सूची
क) नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१
ख) विद्युत ऐन, २०४९
ग) विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४

९. अन्य प्रासंगिक ऐनहरु तथा नीतिहरु
क) जलश्रोत ऐन, २०४९
ख) सार्बजनिक खरिद ऐन,२०६३

17

ग) वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६
घ) श्रम ऐन, २०७४

ङ) जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४

च) वन ऐन, २०७६

छ) जलविद्युत विकास नीति, २०५८
ज) जलस्रोत नीति, २०७७

१०.नियमावली/विनियमावली :
क) विद्युत नियमावली, २०५०
ख) नेपाल विद्युत प्राधिकरण आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०६८ (संसोधन सहित)
रा) नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी सेवा, शर्त विनियमावली, २०७५ (संसोधन सहित)

११. अन्य प्रासंगिक नियमावली
क) जलश्रोत नियमावली, २०५०
ख) सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४
रा) वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७
घ) श्रम नियमावली, २०७५

१२. सम्पादन गरेका मृख्य मूख्य कामको विवरण :

> Kaligandaki A Hydropower Station
७ Condition Monitoring and Inspection of Power Plant.
७ Repair and Maintenance Stator Earth Fault Problem of Generator-1.

७ Repairing and maintenance of Hydraulic and Gate Structures.

> Middle Marsyangdi Hydropower Station
e Condition Monitoring and Inspection of Power Plant.
e Repair and maintenance of generator circuit Breakerand slip rings.
e Repair maintenance of oil circulation system and dewatering system.
> Marsyangdi Hydropower Station
७ Repair &amp; Maintenance of all damsite gates and hydraulic structure.
७ Repair and maintenance of GIS compressed air system.
७ Repair and maintenance/replacement of shaft seal.

> Kulekhani -1 Hydropower Station

७ Condition Monitoring and Inspection of Power Plant.

७ Repair and maintenance of nozzle, seat ring, deflector and other equipment.

७ Installation of vacuum circuit breakers.

18

७ Oil filtering of power transformer.

७ Inspection/Testing of 66kV substation and its maintenance.

७ Installation of OPGW cable from Reservoir to Powerhouse.

> Upper Trishuli 3A Hydropower Station
७ Condition Monitoring and Inspection of Power Plant.
@ Major repair works with 7 days of plant shutdown.

७ Repair/Replacement of Bearing oil coolers.
> Kulekhani -2 Hydropower Station.

७ General Inspection and Maintenance Works.

७ Repair and maintenance of MIV of Unit-1.

७ Installation of transformer and Generator Protection works.

७ Replacement of gate valves in Rapti intake.

७ Replacement of control cables in 132kV Switchyards.
> Chameliya Hydropower Station

७ Condition Monitoring and Inspection of Power Plant.
७ Repauiring of Cooling water system pipeline.
७ Repair and maintenance of GCB, 132kV switchyards.
> Trishuli Hydropower Station
७ Overhauling works.
७ Condition Monitoring and Inspection of Power Plant.
७ Repairing of Excitation system.
> Devighat Hydropower Station

७ Condition Monitoring and Inspection of Power Plant.

७ Repair and Maintenance of AVR/Governor control system.

» Modikhola Hydropower Station
७ Repairing and maintenance of Main Intake gate.
७ Desander/Regulating pond flushing works.

७ Repair and Maintenance of unit/Governor controlsystem.
> Gandak Hydropower Station

७ Repair maintenance of gates and other intake structures.

19

७ Repair maintenance of oil circulation system and water filtration system.

> Sunkoshi Hydropower Station
७ General Inspection and Maintenance Works

७ Repair and Maintenance of unit/Governor controlsystem.
> Kulekhani-3 Hydropower Station

७ General Inspection and Maintenance Works
७ Replacement of busbar and other necessary equipment in 132kV switchyard.
७ Replacement of Generator Circuit Breaker.
> Puwakhola Hydropower Station
७ Rectification works of Penstock.
७ Overhauling works, Repairing of generator air cooler.

७ Construction of store and management of scrap materials.

> Setifewa Hydropower Station
७ Overhauling works.

७ Replacement of Main Inlet Valve.

> Panauti Hydropower Station
@ Reservoir and waterways clearing works.
७ Rectification of PLC problem and operation of a unit which was close for a

year.

20

५.४. वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय :

नेपाल विद्युत प्राधिकरण, वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय आम विद्युत उपभोक्ताहरुलाई
स्तरीय विद्युत सेवा प्रवाह गर्नको लागि केन्द्रीत रहने गर्दछ। यस निर्देशनालयले ७ वटा
प्रादेशिक कार्यालय तथा २ वटा प्रदेश डिभिजन कार्यालय अन्तर्गत रहेका मुलुकभरका १२९
वितरण केन्द्रहरु तथा तिनका उप वितरण केन्द्र र फ्युज सेवाहरु माफत विद्युत वितरणको कार्य
गर्दै आएको छ। साथै २३ वटा विभिन्न आयोजनाहरु मार्फत वितरण लाइन तथा वितरण
सबस्टेशनहरु विस्तार गर्ने र स्तरोन्नतिको कार्य गर्दै आएको यस निर्देशनालयमा २ वटा विभाग
तथा ३ वटा महाशाखाहरु रहेका छन। यस निर्देशनालयमा विद्युत प्राधिकरणका कूल जनशक्तिको
करिब ६७.४३ प्रतिशत जनशक्ति कार्यरत रहेका छन। मुलुकको करिब ९४५ प्रतिशत विद्युतीकरण
कार्य गर्न सफल यस निर्देशनालयले मुलुकभर रहेका वितरण केन्द्रहरु माफत आ.व.
२०७९/०८० सम्म ने.वि.प्रा. तफका ५१,३४,०५८ र सामुदायिक विद्युत सहकारी संस्था तफका
५,१३,९८४ समेत गरी ५६,४८,०४२ ग्राहकहरुलाई विद्युत सेवा प्रवाह गर्दे आइरहेको छ। आ.व.
२०७९/०८० असार मसान्तसम्म ९,३६,४५४,०८,००० युनिट विद्युत विक्रि भएको र सो वापत
रु.९३,०९,००,००,००० महशुल संकलन भएको छ,।

Y ४.१. निर्देशनालयका कार्यहरु :

यस निर्देशनालय र अन्तर्गतका कार्यालयहरुले निम्न बमोजि मकार्य संचालन गर्दै आएको छ।

क) प्रशारण सम्बन्धि कार्य:

१) ३३ के.भी. प्रशारण लाइन निर्माण गर्न डिजाइन, लागत अनुमान, बोलपत्र फारम तयार तथा
ठेकेदार छनौट गरी निर्माण कार्यको सुपरिबेक्षण अनुगमन गर्ने साथै संचालन संभार र
मर्मत गर्ने।

२) ३३/११ के.भी. सबस्टेशन निर्माण गर्न डिजाइन, लागत अनुमान, बोलपत्र फारम तयार तथा
ठेकेदार छनौट गरी निर्माण कार्यको सुपरिबेक्षण अनुगमन गर्ने साथै संचालन, संभार र
मर्मत गर्ने।

२) 33/99 के.भी. सबस्टेशन स्तरोन्नती सम्बन्धि संपूर्ण कार्य।
४) ११ के.भी. प्रशारण लाइन निर्माण गर्न डिजाइन, लागत अनुमान, बोलपत्र फारम तयार तथा

ठेकेदार छनौट गरी निर्माण कार्यको सुपरिबेक्षण अनुगमन गर्ने साथै संचालन, संभार र
मर्मत गर्ने।

५) बितरण लाइन निर्माण गर्न डिजाइन, लागत अनुमान, बोलपत्र फारम तयार तथा ठेकेदार
छनौट गरी निर्माण कार्यको सुपरिबेक्षण अनुगमन गर्ने साथै संचालन, संभार मर्मत गर्ने।
21

६) बिभिन्न क्षमताका ट्रान्सफरमरहरु (पावर तथा बितरण) खरिद गर्न लागत अनुमान, बोलपत्र
फारम तयार तथा ठेकेदार छनौट गरी खरिद गर्ने साथै जडान, संभार र मर्मत गर्ने।

७) उपरोक्त संरचना निर्माण गर्न जग्गा आबश्यक भएमा जग्गा प्राप्ती सम्बन्धि प्रारम्भिक कार्य
गर्ने।

ख) बितरण सम्बन्धि कार्य:
१) ग्राहकहरुबाट प्राप्त बिद्युतको माग फारम लिने।
२) माग फारमको आधारमा बिद्युत जडानको लागि लागत अनुमान तयार गर्ने।
3) लागत अनुसार रकम लिइ मिटर जडान गर्ने र लाइन चालु गर्ने।

ग) महशुल संकलन:

१) स्थायी, अस्थायी तथा घुम्ती काउण्टर खडा गरी बिद्युत महशुल तथा अन्य दस्तुर संकलन
गर्ने।

२) बिभिन्न बैंकहरु मार्फत बिद्युत महशुल तथा अन्य दस्तुर संकलन गर्ने।
२) ई सेवा माफत बिद्युत महशुल तथा अन्य दस्तुर संकलन गर्ने।
घ) ग्राहक सेवा सम्बन्धि:
१) मासिक रुपमा मिटर रिडिङ गर्ने।
२) नामसारी र ठामसारी सम्बन्धित कार्य।
3) बिद्युत शक्तीको क्षमता स्वीकृत एवं परिबर्तन सम्बन्धि कार्य।
४) ग्राहकको बिबरण राख्ने तथा अध्याबधिक गर्ने कार्य।
५) ग्राहकको बर्गिकरण सम्बन्धि कार्य।

६) मिटर रिडिङ्ग गरेको ६० दिनभित्र पनि ग्राहकले महशुल भुक्तानी नगरेमा बिना सूचना
बिदयुतको लाइन काट्ने।

ङ) रिचार्जबल सम्बन्धि कार्य:

ग्राहक वा कुनै संघ संस्थाको माग अनुसार बिद्युत प्रसारण तथा बितरण सम्बन्धि कार्यहरु यस
कार्यालय माफत गर्नु परेमा लाग्ने दस्तुर लिई गरिने कार्य।

22

च) बिद्युत चोरी नियन्त्रण ऐन २०५८ र बिद्युत चोरी नियन्त्रण विनियमावली २०५९ मा तोकिए
बमोजिमका कार्यहरु:

१) कसैले अनाधिकृत रुपमा बिद्युतको उपयोग गरेमा चोरी नियन्त्रण गर्ने।
२) बिद्युत चोरी गर्ने व्यक्तिलाई कानूनी दायरामा ल्याइ कानून बमोजिम कारबाहि गर्ने।
२) बिगो र जरिवाना असुल उपर गर्ने।
४) चोरी हुनबाट जोगाउन आबश्यक व्यवस्था अबलम्बन गर्ने।
छ) क्षतिपूर्ति विनियमाबलीमा उल्लेख गरिएका कार्यहरु:
१) यस कार्यालयको कारणले बिद्युत दुर्घटना हुन रौ जनधनको क्षति हनगएमा छानबिन गर्ने।
२ छानबिनबाट क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने ठहरेमा क्षतिपूर्ति उपलव्ध गराउने वा सिफारिस गर्ने।
२) बिद्युत दुर्घटना न्यूनिकरण गर्ने र जन धनको क्षति हुनबाट बचाउने।
ज) सामुदायिक ग्रामिण बिदुतिकरण विनियमाबली, २०७१ ले तोकिए बमोजिमका कार्यहरु:
१) बितरक संस्थाबाट प्रस्ताबप्राप्त गर्ने।
२) प्रस्ताबहरु ने.बि.ष्रा.को प्रचलित मापदण्ड बमोजिम छ छैन हेर्ने।
२) डिजाइन तथा लागत अनुमान तयार गर्ने।
४) आबश्यकता अनुसार स्थलगत निरिक्षण गर्ने।
५) मापदण्ड पुरा भएका संस्थाहरुलाई नियमानुसार बिद्युत बितरण गर्न आबश्यक व्यवस्था गरी
दिने।
wh) गुनासो व्यवस्थापन कार्य:
१) संघ संस्था वा ग्राहकहरुको गुनासो वा सुझाब प्राप्त गर्ने।
२) गुनासो उपर छानबिन गर्ने।

३) छानबिनको आधारमा समस्याको समाधान गर्ने वा कारबाही गर्ने।

23

°

°

संगठनात्मक सरचना

५.४.२ वि.ग्रा.से. निर्देशनालयको।।।

Distribution and Consumer Services Directorate

7 : it। Hi ! :
BV ea fst] ay a] AY] A) BE।।। ॥ 1111
1188 at) Hy ॥ Be Mg z
yee ती! i।] 211। at।
i। Ya 5215,
Hy gu।।, a ALANA।।. Hh
de pene 1 क 1 al
i 1]। ie i 111] /। i i fi i
£:। Ele ll ele lh बि
पिछ, 4415] 141 1111। 1 1 ति) fll

Prince No. 1, Previncmt O, Lawel 19 Tech - 1.
Grutrager Corte
Revel 9 Elec - १
aor Cores
Lave! छ Elec - +
Cerere
14 Corare
Cantes
Lewal 8 Elec - 1
Sram। लिन
1 कन का Contre
Level 8 Elec - 1
[० Corte
Level 8 Siac - 1

11 1! झ
1 1 LG USE Ha eB

TH IAL!
7 ih How il Bp
1
hi 11) di
उ
mae।। (Fe
i '
1।]. Mt}।]!

ere

ae

24

५.४, ३. निर्देशनालय, प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख, वितरण केन्द्र प्रमुख र सूचना अधिकारीहरुको विवरण:

२

v

छ

क)
१

कार्यालय प्रमुखको
नाम

उपकार्यकारी निर्देशक,
वितरण तथा ग्राहक सेवा नि.। मनोज सिलवाल

निर्देशक, अच्युत बाबु
योजना तथा प्रा.सेवा विभाग। घिमिरे

कार्यालय

सामुदायिक ग्रामिण प्रमुख, विक्रम कुमार

वि.विभाग अमात्य

="
प्रशासन महाशाखा, चुडामणि आचार्य
वि.ग्रा.से.नि.
——
तोमलाल सुवेदी
अर्थ महाशाखा, वि.ग्रा.से.नि.
पा
जिन्सी व्यवस्थापन सिलवाल
महाशाखा, वि.ग्रा.से.नि.
कम्प्युटराईज्ड विलिङ्ग तथा
नेटवर्क महाशाखा, श्रेष्ठ
वि.ग्रा.से.नि.
प्रदेश नं. १, प्रादेशिक उमेश कुमार झा
रि।
बिराटनगर वितरण केन्द्र

नेपाल विद्युत प्राधिकरण

वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय

सम्पर्क नं.

मोवाइल नं.

९८२१२१२०६९२

९८२१०२४०२१

९८२१००६६२९

९८२१२३४१४७

९८२१२७३२०९

९८२१०९९४२९

९८२११२७४ २८
९८२२०७९६६९

९८२ २०२१७२२

सुचना अधिकारीको नाम/पद मोवाईल नम्जर। इमेल ठेगाना

dcs@nea.org.np
निर्देशक, अच्युत बाबु घिमिरे 5410२४९२।

planningtech@nea.org.np

कार्यालयको AAT

१४१२३१०४२

VEIARIAG

OF FS RORY /

१४३६००४७। प्र.अ. कृष्ण प्रसाद पन्त

community@nea.org.np

९८:२११९८४४२८

१४११३०१० ९८२१२३४१४७। des@nea.org.np
१४११३१४२ ९८५१२७३२०९। des.finance@nea.org.np

१४१२३१४२२। प्रवन्धक केदार राज सिलवाल ९८२१०९९ VAS। mmddcsd@gmail.com

१४११ ३१७९ ९८४५११५७१४२८। billing@nea.org.np
ORAM RROKS $6 BRORORRR biratnagar.ro@nea.org.np
ORT-A TRO' SGAG OATES biratnagar@nea.org.np

25

१०

१1

1२

१४

१४

1%

१७

qa

इटहरी वितरण केन्द्र नविन कुमार लाभ ९८४५२०८०८४१। ०२१-५८३४५९। ई. रविन्द्र कुमार दास ९८२२०२२११२

भद्रपुर वितरण केन्द्र राममणि बजगाई ९८५२६९३०६६६ ०२३-४५४५६११। ई. नरेन्द्र कुमार साह

itahari@nea.org.np

gauradaha@nea.org.np
damak@nea.org.np
inaruwa@nea.org.np
rangeli@nea.org.np
anarmani@nea.org.np
duhabi@nea.org.np
urlabari@nea.org.np
udaypur@nea.org.np
illam@nea.org.np
dhankuta@nea.org.np
dharan@nea.org.np
belbari@nea.org.np
bhojypur@nea.org.np
khadbari@nea.org.np
terathum@nea.org.np

tapleyjung@nea.org.np

No
५०)

चिथर २६८०४१७७ २४-५२००२ सरोज २ २
२० पांचथर वितरण केन्द्र राम आषिश साह ९८५२६९८४१ ०२४-५२००२३। LA. सरोज यादव ९८४२४७०७२७१। panchthar@nea.org.np

१ दिक्तेल वितरण केन्द्र विजयराज रेग्मी ९८:२५४५०१११६२६९ ०३६-४२०७४५१। व.स. श्यामनन्द चौधरी ९८४२८२१५३३२। diktel@nea.org.np

"eee AGES ERR सि.मि.रि. बाबुराम पन्थी ९८४१५२८४४४२६। okhaldhunga@nea.org.np

दिपक कुमार दाहाल AGERE OREN TH, शान्तिलाल खतिवडा ९८ ४२८२७२५३२। solukhumbu@nea.org.np
सुनिल कुमार महतो ९८४५२६६१९९९ व.स. खेम प्रसाद खतिवडा ९८४२४१२३३४। dhulabari@nea.org.np
जनकपुर केन्द्र O

VORVSY VYVORZOOO
g

२३
२४
)

q

x
:
त ४०२२६१४ ४१- छ ०८८४
जलेश्वर वितरण केन्द्र गजेन्द्र कुमार चौधरी RGA CORRZIO ०४४-४२०१६६। TY. कृशल BATE चौधरी ९८४२११४२८४।. ]
२९ jaleshwor@nea.org.np। मेश कृमार ४०६५ ७७७ छ ई कमार सिंह ४४४२०६००
राजविराज केन्द्र धुसुदन र्व्सै४ ¥ ४९१२०० ae
गि

२

[र

संजिव कमार ४८०१९५७५७ ४६- ७२ रे ०३७४ ८०८०७४
यदुकुवा केन्द्र गोपाल कमार ठाकर ४०२४ ४१-४ 5 कमार ४०२४

27

राम अयोध्या राय
सिराहा वितरण केन्द्र GYRGXRYO ० ० ई.उदय HA कर्ण ट५ २८ ४४२० -
सिराहा वितरण केन्द्र यादव लकल २२२० ARONA। RSET ५5२ x08 siraha@nea.org.np

vo

2.9

T

०९ XK AU AU AU AU

v
v

Vad ०९
९) रि

७
)
S
1

4

कञ्चनपुर वितरण केन्द्र अरुण कुमार साह ९८१२८६००६९

चन्द्रनिगाहप्र वितरण केन्द्र। धिरेन्द्र कुमार यादव

LGALOV VEL,
९८०४८४८४८१

बागमती प्रादेशिक कार्यालय,। राजन ढकाल
काठमाडौं की हरी?

कुलेश्वर वितरण केन्द्र बाबुराम सुवेदी

मौलापुर वितरण केन्द्र राम दिनेश राय यादव

०३१-५६०१५९। सु.भा. राजेन्द्र प्रसाद साह ९८४२८२२०४०

TU. श्याम कुमार यादव ९८ ४५०३२००३

०१-४१५३१५६।स.नि. अनिता सुवेदी ९८१५११८६८८०

०१-५५४५४६९६९। WU. चादनी वि.क ९८४७१०७२१४

kanchanpur@nea.org.np
bodebarsain@nea.org.np
dhanusadham@nea.org.np
barahathawa@nea.org.np
birgunj@nea.org.np
kalaiya@nea.org.np
simara@nea.org.np

gaur@nea.org.np

chandranigahapur@nea.org.n
Pp

pokharia@nea.org.np

maulapr@nea.org.np

28

simraungadh@nea.org.np
kathmandu.ro@nea.org.np

ratnapark@nea.org.np
baneshwor@nea.org.np
lagankhel@nea.org.np

kuleshwor@nea.org.np

महाराजगञ्ज वितरण केन्द्र। प्रज्वलमान श्रेष्ठ ९८११२४२६९५। ०१-४९८०५३२। LT. राहमहरि गौतम SEATTOS HR maharajgunj@nea.org.np

45
48
९० झ
दै
९२
प्रे
GY
द्न्
द्द्
१७
घ)

2
=

ds
ay

aisparet धनजित तामाङ्ग २ ४४१७

केन्द्र ७५७9 - भट्ट ४१४
नभ. -
as केन्द्र ७३७ - खिमेन्द्र बुढाथोकी,। विनोद धरी २७३७१७ - टंक अर्याल र ¥
विनोद प्रसाद चौ ९८२१२०७३७) ०१-४४१०१६४५। FU. टंक प्रसाद अर्याल ९८४१३९८४५९ transformer@nea.org.np
०६८० - ७४८७४७

29

हा सिन्धुली वितरण केन्द्र विनोद अधिकारी ९८५४०४२२५०। ०४७-१२११०१५। ई. WAST साह SGRLO BRD ४२ sindhuli@nea.org.np

६२ तन म। hetauda@nea.org.n
६९ _
न रनर न। bharatpur@nea.oremp

रत्तननगर टारडी वितरण कमार चौधरी
५9१

ना हा मात सा त

तातोपानी वितरण केन्द्र fy नेपाल SEAS OKRA सि.मि.रि. योगेन्द्रराज पौडेल ९८०४६२१०३६२
तातोपानी वितरण केन्द्र Ta प्रसाद नेपाल ९८४७६४२३२३ PAR, tatopani@nea.org.np

GR
लमजङ्ग केन्द्र मेघराज दि ०७२३२ -ए२ गरुङ ०७८१४०,
30

aw

Sl

fork)
qq

टु

गि [थि] थि ma ८0 a ७ mA) AY) " SI
SN चा G AM a «K AU A) ee) ०७ "

गोरखा वितरण केन्द्र चिज बहादुर गुरुङ्ग ९८५१९०४३१७७। ०६४-४२०४७७। स.प्र.अ. प्रदिप शर्मा रुपाखेती ९८१२०२२२२०
gorkha@nea.org.np

कावासोती वितरण केन्द्र अमित कमार कर्ण ९८४५७०४१३८८। ०७८-५४०७४४। स.प्र.अ. पदम राज हमाल ९८४७००३४१ २० -
kawasoti@nea.org.np
मनाङ वितरण केन्द्र राज् महतो ९८५९६०३४५८०४० १६-५२१०७७। लेखापाल नारायण प्रसाद शर्मा ९८४२०%९२३८१२
manang@nea.org.np

0
लुम्विनी प्रादेशिक कार्यालय,। नवराज ओझा ९८५७०४५८०५४। ०७-४३७११७। प्र.प्र.राम प्रसाद पोखरेल ९८४२०३७४२६
बुटवल butwal.ro@nea.org.np
भेरहवा वितरण केन्द्र संजय कुमार मिश्र ९८२७०१७२२ ४ ७१-४५२०६४५४। स.प्र.अ.सानुमेया महजन ९८४१३०२२२८ -
bhairahawa@nea.org.np

3 Nn _ फू - ० _
बुटवल वितरण केन्द्र कपिल राज पाण्डे ९८५७०७०५८५। ०७१-१४१००२। स.क.अ. राजेन्द्र क्षेत्री ९८२७०२९४ ३२१
butwal@nea.org.np
parasi@nea.org.np
पाल्पा वितरण केन्द्र विवेक अधिकारी ९८२७०७२५२११ ०७५-५२०५११। स.प्र.अ. भागीरथ बस्याल ९८ ४०९७२२३४
palpa@nea.org.np
गुल्मी वितरण केन्द्र अर्जुन पोखरेल ९८५७०२६२७५। ०७९-१२०२०८। ई. भरत पोखरेल ९८ ४१०३९३०७,
gulmi@nea.org.np

अर्घाखा"ची वितरण केन्द्र रमेश ASS ९८५७०१६८२४। ०७७-४२०८२४। faa. सुदिप पौडेल ९८४६१९९१०८०४
arghakhanchi@nea.org.np

तौलिहवा वितरण केन्द्र राजेश कुमार झा ९८२७०१५२११७ ०७३-५६०११७। ब.स. भूपेन्द्र खनाल ९८२७०५१४४१
छ taulihawa@nea.org.np
नयां मिल वितरण केन्द्र रितेश गुप्ता ९८२७०४२३७८ ०७१-५६००३२। स.ले.अ. प्रकाश रोका ९८२७०२४८ ३०,
nayamill@nea.org.np

डु. हंसलाल

बर्दघाट वितरण केन्द्र दिगम्बर यादव ९८५७०८१०७३। ०७८-४८०८४५५। HRA. श्यामसन्दर चौधरी ९८ ४७२०४४ ८४५
bardaghat@nea.org.np
amuwa@nea.org.np

लुम्विनी प्रदेश डिभिजन
०७ - 99
कार्यालय, नेपालगञ्ज ९८५८००७२२९९। ०८१-५२७४२१। प्र.प्र. दुर्गा बहादुर खत्री ९८६१०१० nepalgunj.ro@nea.org.np
नेपालगञ्ज वितरण केन्द्र दिवाकर प्याकरेल ९८४५८०४५११७७। ०८१-४२०२४७। स.प्र.अ. भवानी चन्द ९८ ४८७२४ ४९० -
े nepalgunj@nea.org.np

31

कोहलपुर वितरण केन्द्र सुरज रेग्मी ९८१८०४००३९। ०८१-१४०६४४५। मि.रि.सु.भा. दुर्गा सुवेदी SG ४६०६४६०३ kohalpur@nea.org.np

SEH वितरण केन्द्र (पूर्व) सुरेश प्रसाद चौधरी ९८५७८५४६२९। ०८०-४१३१४३। ई.सी. तेज प्रकाश पुन ९८०४ ४९३२१३४

१०० rukum@nea.org.np

प्युठान वितरण केन्द्र महेन्द्र कुमार दास ९८२५७८३६४५८  ०८६-४६०१५१।मि.रि.सु.भा. याम बहादुर के.सी. ९८४७८५ २२५ २० h
904 pyuthan@nea.org.np
रोल्पा केन्द्र रो 9 २४ -४ ४०२४ TA. उच्चतम बढामगर ४७० २०
रोल्पा वितरण केन्द्र अशेश्वर साह ९८४५७८८१९२४८ फो.मे. उच्चतम बु ९८ ४७०१६२२ rolpa@nea.org.np
O ४-४२८०४ ४८ ०२७८०३७
गुलरिया वितरण केन्द्र नारायण अर्याल ९८२५८०३१२६६९ मि.रि.स्.भा. मधुराज भण्डारी ९८४८०२७०३ sularia@nea.org.np

मिथिलेश कमार

२-४२ मि.रि.स्.भा.काली बहादुर
१०४

४१५४५९४
छ छ 4

सल्यान वितरण केन्द्र अशोक लोहनी ९८१७८२२९३०। ०८६-१००८०। सु.भा. मदन भण्डारी SE ४९०४ ७२। उवा an@nea.org.n
१०९ y -Org.np
११०

डोल्पा वितरण केन्द्र धर्मपति यादव ९८५८३९००८१। ०८७-५५००८१। TY. दीपक के.सी ९८४८ ३०२९१०
११२

गमगाढ वितरण केन्द्र साजन बहादुर ऐडी ९८४८३२२१३८ ०८७-४६०१३६। प्र.प्र. प्रेम प्रसाद पाण्डे ९८ ४८११७८१६९
११४ _

जाजरकोट शेकराज कलवार ०८४०३७ -४३०३७ प्रकाश खडका ४४९१७३३४।...
१११ जाजरकोट वितरण केन्द्र अभि कलवार RGAGOGORGK। ०८३-४३०३७५। WT. याम प्रकाश खड् So ४ ४%1-२२ jajarkot@nea.org.np

रुकुम वितरण केन्द्र (पश्चिम)। शिवजी प्र. साह ९८४५७८३२०३२, ०८०-५३०३६४५। LAT. होम प्रसाद नेपाली ९८५५९७०१४६२ k
११६ rukum@nea.org.np

४ _ ४ ४८ ४२३१४ .
— केन्द्र ४१४०७७२ -४६०२ मनोज कमार ४८७७४९१७।.
श्रीवास्तव _*
धरा दि ७८९७ -४२०२ v O
धनगढी . 4 - 5 कमार ठाकर v ७२२ .

पर
पर

११७
भक)
qs
११९
२०
१२२
१२३
२४
१२५
२
१२७
१२९

33

५.४.४.ने.वि.प्रा.. वितरण तथ ग्राहक सेवा निर्देशनालय अन्तर्गत संचालित आयोजनाहरुको विवरण

सि.नं.। आयोजनाको नाम आयोजनाको स्थान आयोजनाप्रमुख मोवाईल नं.
ग्रिड सोलार तथा ईनर्जि ईफिसियन्यसी आयोजना त्रिशुली लगायत देशभरका विभिन्न क्षेत्रहरु श्री अच्युत arg घिमिरे निर्देशक ९८४१०२४०२१
(संयोजक)
(क)। Development of 25 MW Grid Solar त्रिशुली श्री विकास बहादुर उप प्रवन्धक ९८४१२९१२५२
System Component रघुवंशी

श्री संगिता कार्की
पौड्याल

देशका विभिन्न क्षेत्रहरु

& 33 kV Lines-Package-9

सहायकप्रवन्धक ९८४१७४९३४९
TT)। Design, Supply, Delivery, Installation, देशका विभिन्न क्षेत्रहरु श्री गणेश शाह सहायकप्रवन्धक ९८४१०४५३३२६
Testing, Commissioning of 33/11 kV S/S
& 33 kV Lines-Package-8
Design, Supply, Delivery, Installation, देशका विभिन्न क्षेत्रहरु श्री सन्दीपश्चेष्ठ प्रवन्धक ९८४१००२३००
Testing, Commissioning of Distribution
System-Package-11

Design, Supply, Delivery, Installation, देशका विभिन्न क्षेत्रहरु श्री प्रकाश राउत स. प्रवन्धक ९८२११९६४१०२
Testing, Commissioning of Distribution
System-Package-2,3,10

(छु) Loss Reduction Masper Plan Project देशभर
श्री दामोदर पराजुली सहायकप्रवन्धक ९८४११५१९१८

सोलुखुम्ब् ओखलढुंगा ३३ के.भी. ग्रा.वि. तथा सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा
सहायकप्रवन्धक ९८४१४५९२६९८

र > २ SS)
a सवस्टेशन आयोजना
३। (क) वितरण प्रणाली स्तरोन्नती तथा विस्तार देशका विभिन्न क्षेत्रहरु श्री विजयसेन खड्का
सहायकप्रवन्धक ९८४१३८७९२७
34

१
क)
Design, Supply, Delivery, Installation,
Testing, Commissioning of 33/11 kV S/S
(TT)

आयोजना (EIB)

(ख) वितरण प्रणाली स्तरोन्नती तथा विस्तार देशका विभिन्न क्षेत्रहरु श्री केशव श्रेष्ठ

आयोजना (8113)

ay

४। वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना

३३/११ के.भि. सवस्टेशन सुदृढीकरण [आयोजना

३३/११ के.भि. लाइनविस्तार तथा सुदृढीकरण
आयोजना

Smart Metering Smart (छा तिआयोजना

सिस्टम रिलाएविलिटि एण्ड 323/99 के.भी.
आयोजना

९। GIS Smart Gridaratert

१०। चौतारा, सिन्धुपाल्चोक ३३ के.भि. vere लाईन
तथा सवस्टेशनआ.

११। मादनकुमारी Heart सिंगटी प्र.ला. तथा स.स.
आयोजना।

ट्रान्सफरमर टेष्टिङ्ग ल्याव निर्माण आयोजना
१३। खोटाङ-भोजपुर-उदयपुर-संखुवासभा २३ के. भी.
प्रशारण लाइन तथा सवस्टेशन निर्माण आयोजना
मातातिर्थ-मार्ख ३३ कें.भि. प्र.ला. आयोजना
१४। मातातिर्थ-माल्टा ३३ के.भि. प्र.ला. आयोजना (
उद्योग मन्त्रालय)

१६। काभ्रे-मकवानपुर-रामेछाप-सिन्धुली ग्रामीण
विद्युतीकरण आयोजना

कैलाली, कंचनपुर, भैरहवा, बीरगंज, जगकपुर, भरतपुर,
हेटौँडा, वर्दीया, दाङ लगायतका विभिन्न अन्य
जिल्लाहरुको 33 के.भि. लाईनहरु

घोराही, भैरहवा, कावासोती, कलैया, गौर, विरगंज,
राजविराज, जगकपुर, मिर्चैया, धरान, इर्नवा, दमक

लगायतका विभिन्न सवस्टेशनहरु

देशका विभिन्न क्षेत्रहरु

वि.ग्रा.से.नि. अन्तर्गतका सम्पूर्ण वि. के. हरु

देशका विभिन्न क्षेत्रहरु

वि.ग्रा.से.नि. अन्तर्गतका सम्पूर्ण वि.के.हरु

लामोसांघु, चौतारा, सिन्धुपाल्चोक

ANAT, मुढे, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक

विराटनगर, बुटवल, नेपालगंज

खोटाङ, भोजपुर, उदयपुर, संखुवासभा

मातातिर्थ, फाखेल, चखेल, सिस्नेरी हुदै माल्टा सम्म
३४ कि.मि. ३३ के.भि. प्र.ला. निर्माण

मातातिर्थ, चन्द्रगिरी, थानकोट हुदै नौविसे सम्म १५
कि.मि. ३३ के.भि. प्र.ला. निर्माण

काभ्रे-मकवानपुर-रामेछाप-सिन्धुली

श्री सुरज AT

श्री सन्दीपश्चेष्ठ

श्री मनोज BAR साह

श्री उत्सव कोईराला

श्री नन्दकिशोर मण्डल

श्री खिलनाथ अर्याल

ईन्जिनियर

प्रवन्धक

प्रवन्धक

उप प्रवन्धक

सहायक प्रवन्धक

ईन्जिनियर

९८२१११३३२८

९८२१००२३००

९८६०१२७९९९

९८ ०४१२७२१९१०

९८ ४१२१२९३२

९८१२२०६३३२५४

35

१७। खोकना निजगढ 33/99 के.भि. स.स. आयोजना खोकना, निजगढ

१८। रसुवा नुवाकोट fay. पुर्ननिर्माण सुधार आयोजना। रसुवा, नुवाकोट श्री प्रकाश राउत सहायक प्रवन्धक ९८४५११६४५१०२
(KFW)
खोटाङ-उदयपुर ११/०.४ SAT ग्रा.वि. आयोजना। खोटाङ, उदयपुर श्री सुरज भण्डारी सहायक प्रवन्धक ९८४७३८९१३२

२०। नवलपुर गामीण विद्युतीकरण तथा छुसाङ्ग (मुस्ताङ्ग। नवलपुर, मुस्ताङ्ग श्री विमल राज राउत ईन्जिनियर ९८४५११९८३४३
२३ के.भी. प्रशारण लाइन तथा सवस्टेशन निर्माण
आयोजना
ताप्लेजुङ्ग-पाँचथर-इलाम-झापा गामीण ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर, इलाम, झापा श्री गणेश शाह सहायक प्रवन्धक ९८४५१०४३३२६
विद्युतीकरण तथा सवस्टेशन निमाण आयोजना

x4
२२। भोजपुर-संखुवासभा ११/०.४ के.भी. ग्रामिण भोजपुर र संखुवासभा जिल्ला श्री प्रवीणढकाल ईन्जिनियर ९८२१२२६८११
विद्युतिकरण आयोजना
२३। दार्चुला-डोल्पा गामीण विद्युतीकरण आयोजना दार्चुला र डोल्पा जिल्ला श्री अनिल अधिकारी ईन्जिनियर ९८४५११५ २००४
(Package-16-17)

36

अनुसूची -१
विद्युत महशूल दर

१. ग्राहस्थ वर्ग:

१.१ सिंगल फेज तल्लो भोल्टेज (२३० भोल्ट)
१५ एम्पियर ३० एम्पियर ६० एम्पियर

मसिक। इनर्जी शुल्क। मसिक
कि.वा.घण्टा

(मासिक) शुल्क। कि.वा. घण्टा

०
छ
छ। ao ७

Y एम्पियरका ग्राहकको हकमा यदि मासिक ro किलोवाट-घण्टा यनिटभन्दा बढी खपत गरेमा १ देखि २० किलोवाट-घण्टा
युनिटसम्मको इनर्जी शुल्क रु ३०० प्रति युनिटका दरले लाग्ने छ।

१.२ थ्री फैज तल्लो भोल्टेज (WOO भोल्ट)

१० के.भि.ए. भन्दा माथि
इनर्जी शुल्क इनर्जी शुल्क
कि-वा.घण्टा मसिक (रु प्रति कि.वा. घण्टा :युनिट) मसिक (रु प्रति कि.वा. घण्टा :युनिट)
(मासिक) "ET आषाढदेखि मंसिरदेखि क आषाढदेखि
शुल्क (रु) शुल्क (रु) मंसिरदेखि जेष्ठसम्म
कार्तिकसम्म। जेष्ठसम्म कार्तिकसम्म

१.३ श्री फेज मझौला भोल्टेज (३३/११ के. भी.)

कि.वा.घण्टा मसिक न्युनतम बनी शुर्क
.वा. न्यु (रु प्रति कि.वा. घण्टा-युनिट)

[मासिक =e ofr जेठसम्म

37

तल्लो भोल्टेज (२३० भोल्ट) सिंगल फेज, ५ एम्पियरको बिलिङ्ग गर्ने तरिका

क्र.स। कि.वा.घण्टा। न्युनतम

(मासिक)

१ देखि
५१ देखि
१००
१०१ देखि
२४०

मासिक
शुल्क (रु)

O

9

as
ad

१००

{40

इनर्जी
शुल्क

(रु प्रति
fe. aT.
घण्टा)

बिलिङ्ग गर्ने तरिका

२० युनिट सम्म न्यूनतम शूल्क रु.३० लाग्ने र इनर्जी शुल्क वापतको
महशृल नलाग्ने। (उदाहरण: ५ युनिट : रु ROFYXO = जम्मा रु ३०
न्यूनतम शूल्क रु. ५० लाग्ने र१ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ३ र
२१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६५० का दरले महशुल लाग्ने।
(उदाहरण: २५ यनिट : रु YLOFROXI+YXEIMO = जम्मा रु. १४२/५०)
न्यूनतम शूल्क रु. ५० लाग्ने र १ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ३ र
२१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६५० र ३१ युनिटदेखि yo
युनिटसम्म प्रति युनिट रु. 51०० का दरले महशुल लाग्ने।

(उदाहरण: ३५ युनिट : रु ५०-4२०%(३4१०%(६।५०-%१५)(८ = जम्मा

रु. २१५।००)

न्यूनतम शूल्क रु.७५ लाग्ने र १ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ३र २१
युनिटदेखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ९६५० र ३१ युनिटदेखि yo
युनिटसम्म प्रति युनिट रु द र ५१ युनिटदेखि १०० युनिटसम्म प्रति युनिट
रु. SMO का दरले महशुल लाग्ने।

(उदाहरण: ५५ युनिट : रु ७५4-२०७(३4१०५(६.५०-१-२०)५(८-4५५(९।५० =
जम्मा रु. ४०७५०)

न्यूनतम शूल्क रु. १०० लाग्ने र १ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ३ र
२१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६५० र ३१ युनिटदेखि yo
युनिटसम्म प्रति युनिट रुद र ५१ युनिटदेखि २५० युनिटसम्म प्रति युनिट
रु.९।५० का दरले महशुल लाग्ने।

(उदाहरणः १०५ युनिट : रु १००-%२०)(३4:१०)(६।५०-4-२०%(८-!
५०-47५)५(९।५० = जम्मा रु. ९०५७५०)

न्यूनतम शूल्क रु. १५० लाग्ने र १ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ३र
२१ युनिटदेखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट Bao र ३१ युनिटदेखि ५०
युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ८ र ५१ युनिटदेखि १५० प्रति युनिट रु.९५० र
१५१ देखि २५० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. १० र २५१ देखि ४००
युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ११ का दरले महशुल लाग्ने।

(उदाहरणः २५५ युनिट : रु १५०%२०)५(३4१०५(६।५०-२२०%७(८-।
५०4१५०)७(९।४०-% AXIUIOO = जम्मा रु. २३९०।००)

३8

तल्लो भोल्टेज (२३० भोल्ट) सिंगल फेज, १४५ एम्पियरको बिलिङ्ग गर्ने तरिका

क्रस [कि.वा.घण्टा न्युनतम। इनर्जी

G

(उदाहरण: ३५ युनिट : रु CLAROXV+YOXEMOFYXS = जम्मा

रु. २६०।००)
न्यूनतम शूल्क रु. १०० लाग्ने र १ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट
रु४।०० र २१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६1५० र ३१
देखि युनिटदेखि ५० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. द र ४५१ युनिटदेखि १००
44 देखि१००। १०० SKO युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ९1१० का दरले महशुल लाग्ने।
(उदाहरण: UX युनिट : रु YOOFVOKXY +YOXKRIYOFVOXSAKXS IYO
= जम्मा रु ४५२५०)

न्यूनतम शूल्क रु. १२५ लाग्ने र १ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ४
र २१ युनिटदेखि 30 युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६1५० र ३१ युनिटदेखि

१०१ देखि २२०। १२४ ayo ५० युनिटसम्म प्रति युनिट रुव र ५१ युनिटदेखि २५० युनिटसम्म प्रति
युनिट रु. ९।५० का दरले महशुल लाग्ने।

(मासिक) मासिक शुल्क
शुल्क (रु)। (रु प्रति बिलिङ्ग गर्ने तरिका
कि.वा.
घण्टा)
२० युनिट सम्म न्यूनतम शूल्क रु.५० लाग्ने र इनर्जी शुल्क प्रति युनिट
० देखि २० 4O ४।०० गरु. ४1०० का दरले महशुल लाग्ने। (उदाहरण: ५ युनिट : रु YOFUXY
= जम्मा रु.७०।००)
न्यूनतम शूल्क रु. ७५ लाग्ने र १ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ४
र २१ युनिटदेखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६1५० का दरले महशुल
लाग्ने।
(उदाहरण: २५ युनिट : रु ७४५4 २०%४-7५)(६।५० = जम्मा रु १८७/५०)
हा

न्यूनतम शूल्क रु. ७५ लाग्ने र १ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ४
र २१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६1५० र ३१ युनिटदेखि
510० =। ४१० युनिटसम्म प्रति युनिट रु.510०० का दरले महशुल लाग्ने।

(उदाहरण: १०५ युनिट : रु १२५%२०)७(४-%१०५(६।५०%२०)७(८-
४०-47५))(९।४५० = जम्मा रु. ९४ २५०)

न्यूनतम शूल्क रु. १७५ लाग्ने र १ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ४

र २१ युनिटदेखि 30 युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६1५० र ३१ युनिटदेखि

५० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. व र ५१ युनिटदेखि १५० प्रति युनिट रु.
२४० माथि १७५ qqioo। ९५० २र १५१ देखि २५० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. १० र २५१ देखि

४०० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ११ का दरले महशुल लाग्ने।
(उदाहरण: WY युनिट : रु YWMFROKXY+IOXEYOFROXS +।
५०%१५०)/(९।५०-% ५)११।०० = जम्मा रु. २४३५।००)

यसै तरिकाले 30 र ६० एम्पियरका सिंगल फेजको बिलिङ्ग गर्ने।

39

२, अन्य उपभोक्ता

२.१ तल्लो भोल्टेज स्तर (२३०/४०० भोल्ट)

उपभोक्ता वर्ग डिमाण्ड शुल्क (रु. प्रति ईनर्जी शुल्क (रु. प्रति

के.भि.ए. प्रति महिना) कि.वा.घण्टा: युनिट)
ee
र,
४.
फासी
___ क. सामुदायिक खानेपाणी। 0।
फासी

क. सार्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग २००।०० YI
a 51९०
छ
सडक बसी —SS
क.मिटरजडानभएको छ।
छ

२.२ माथिल्लो भोल्टेज स्तर

डिमाण्ड शुल्क (रु. प्रति  ईनर्जी शुल्क (रु. प्रति

उपभोक्ता वर्ग के.भि.ए. प्रति महिना) कि.वा.घण्टा: युनिट)।
भि. का

र

औद्योगिक
१.। औद्योगिक
२
.

v

_। fears

१.
x.
4.।) सामुदायिक खानेपानी। @) अन्य खानेपानी
यातायात सल

क. सार्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग स्टेशन २३०।००
समेत)।
मभझोौला भोल्टेज (११ के.भि.)

के.भि.ए. प्रति महिना) कि.वा.घण्टा:यनिट)
काखा
__ कासामुदायिकखानेपाती। 0।
ee
क. सार्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग स्टेशन २३०।०० ५1१०। @) अन्य यातायात

३. टाइम अफ डे(टि.ओ.डी) महशुल दर
३.१. वैशाख देखि मंसिरसम्मको विद्युत महशुल दर

lg इनर्जी शुल्क (रु. प्रति कि.वा.घण्टा-युनिट)

(रु. प्रति पिक समय अफ पिक समय अन्य समय
क्र.सं उपभोक्ता वर्ग के.भि.ए. (साँझ ५:०० बजे। (राति ११:००। (बिहान ५:०० बजे

प्रति देखि राति ११:००। बजे देखि बिहान। देखि साँझ ५:००

महिना) बजेसम्म) ४५:०० बजेसम्म) बजे सम्म)
औद्योगिक (१३२ के.भी)
कस
सिँचाई

41

खानेपानी।।

a ee ee
30100

— =

चार्जिङ्ग स्टेशन समेत)। 2180

७

हराम
(११ के.भि.)

१

औद्योगिक
O

os

G

टान

२ १२२५
x
६३०। ७

x। eV।। ६३०।

a ee ee
230100

चार्जिङ्ग स्टेशन समेत)।
७
5
९

भोल्ट)

ns a

क)सार्वजनिक यातायात। २००।०० ७२५ ४।३० YI
Oss स्टेशन समेत)।
३.२. पौषदेखि चैत्र महिना सम्मको विद्युत महशुल दर :

GC

ane)।

इनर्जी शुल्क (रु. प्रति कि.वा. घण्टा-युनिट)

डिमान्ड शुल्क पिक समय अन्य समय
क्र.सं उपभोक्ता वर्ग (र en प्रति (साँझ ५:०० बजे। (राति ११:०० बजे देखि
देखि राति ११:०० भोलिपल्ट साँझ ५:००
बजेसम्म) बजेसम्म)
ee पा
औद्योगिक (१३२ के.भी.)
es es

42

१ औद्योगिक २५०।०० १०२० ४०
ee ee
a
a
ee ee

क)सार्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग 230/00 ७०० ५1५०
a
ee ee
ee ee।।
ee ee
क)सा्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग २३०।०० ७१५ ५1६०
- स्टेशन समेत)
a
(२३०/४०० भोल्ट)
ee ee
क)सार्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग २००।०० ७२५ ५।७५
खे) अन्य यातायात

३.३. डिमाण्ड शुल्क नलाग्ने टाइम अफ डे(टि. ओ.डी) यातायात उपभोक्ताको (Automatic Swap Card)
विचुत महशुल दर

१. सार्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग स्टेशन समेत)
वैशाख देखि मंसिरसम्मको विद्युत महशुल दर

43

पिक समय अफ पिक समय अन्य समय
(साँझ ५:०० बजे देखि। (राति ११:०० बजे देखि। (बिहान ५:०० बजे देखि

राति ११:०० बजेसम्म)। बिहान ५:०० बजेसम्म)। साँझ ५:०० बजे सम्म)

तल्लो भोल्टेज ८1७० ५10५ RISO
(230/800 भोल्ट)

पौष देखि चैत्रसम्मको विद्युत महशुल दर

पिक समय अन्य समय
(साँझ ५:०० बजे देखि (राति ११:०० बजे देखि भोलिपल्ट

राति ११:०० बजेसम्म) साँझ ५:०० बजेसम्म)

तल्लो भोल्टेज (२३०/४०० भोल्ट।

२) अन्य यातायात
वैशाख देखि मंसिरसम्मको fread महशुल दर
इनर्जी शुल्क (रु. प्रति प्रति किलोवाट-घण्टा-युनिट)

पिक समय अफ पिक समय अन्य समय
(साँझ ४५:०० बजे देखि। (राति ११:०० बजे (बिहान ५:०० बजे
राति ११:०० बजेसम्म), देखि बिहान ५:००।देखि साँझ ५:००

बजेसम्म) बजे सम्म)

तल्लो भोल्टेज (२३०/४०० भोल्ट)

पौष देखि चैत्र सम्म लाग्ने विद्युत महशुल दर

44

पिक समय अन्य समय
(साँझ ५:०० बजे देखि राति (राति ११:०० बजे देखि

११:०० बजेसम्म) भोलिपल्ट साँझ ५:०० बजेसम्म)

तल्लो भोल्टेज (२३०/४०० भोल्ट)
नोटः:

१. चार्जिङ्ग स्टेशन सञ्चालकले विद्युतिय सवारी साधनलाई चार्जिङ्ग सेवा दिए बापत उपरोक्त महशुल दरमा प्रति
किलोवाट-घण्टा: यूनिटमा अधिकतम २० प्रतिशतसम्म थप गरी लिन पाउने छ।

२. सार्वजनिक यातायात Ay स्टेशन समेत): प्रचलित कानून बमोजिम भाडादर निर्धारण हुने सार्वजनिक
यातायातको रुपमा ट्लिबस र सार्वजनिक सवारी साधनमा प्रयोग हुने इलेक्ट्रिक बस / मिनिबस, सफा टेम्पो
एवम् अन्य सवारी साधनको ब्याटी चार्ज गर्न विद्युत शक्ति प्रयोग गर्ने चार्जिङ्ग स्टेशनका उपभोक्ताहरु।

३. अन्य यातायात : प्रचलित कानून बमोजिम भाडादर निर्धारण हुने सार्वजनिक यातायातका साधन जस्तै :

केबलकार, रोपवे, मेट्रो आदि र अन्य विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनका लागि विद्युत शक्ति प्रयोग गर्ने
उपभोक्ताहरु।

45

४. सामुदायिक थोक उपभोक्ता :

wt। उपभोक्ता वर्ग मसिक न्युनतम शुल्क (रु) इनर्जी शुल्क (रु. प्रति
किलोवाट-घण्टा:युनिट)

मझौला भोल्टज (११ के.भि./ २३
के.भि.)

अ.
7 NX 20 युनिट सम्म (मासिक)
N X ३०

N X २०

नोट:
१) N= सम्बन्धित सामुदायिक थोक उपभोक्ता ARIA रहेका कुल उपभोक्ता संख्या।
२) यस तालिका बमोजिमको महशुल सामुदायिक थोक उपभोक्ताले ने.वि.प्रा. लाई मासिक रुपमा बुझाउनु पर्नेछ।

अनुसुचि-२
अन्य दस्तुर तथा सेवा शुल्क

दररेट (रु.)

२) रे
gq

कार्यालयले फेला पारेमा

' ग्राहस्थ
) अन्य ग्राहक
प्रयोजनको। थ्रि फेज

ग) 30 एम्पियर
घ) ९० एभ्पियर 400
४.२ अन्य ग्राहक।
क) १० के.भि.ए. सम्मको
ख) १० के.भि.ए. भन्दा माथि
ay टिऔडि मिटर
4. पोल जडान गर्नु परेमा: .
क) सिंगल फेज प्रति पोलको YOO
@) थिफेज प्रति पोलको
६. मिटरको क्षमता थपघट गर्दा:
१.१ सिंगल फेज:

क) मिटरको क्षमता बढाउँदा

ख) मिटरको क्षमता घटाउँदा। ३००
९.२ far,।

क) मिटरको क्षमता बढाउँदा

ख) मिटरको क्षमता घटाउँदा

७. विद्युत सप्लाई Brad र पुनः (सिंगल फेज/थ्रि फेज)

१००।

७0०
) थ्विफैज
) ः

१
ख
क।
400
३. खरिद बिक्री भै घरजग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण हुने अवस्थामा पत्रपत्रिकामा
सार्वजनिक सचना प्रकाशित गरी नामसारीको कारबाही गर्न पर्दाको अवस्थामा
१००।

३००
YOO
५८००। 6।
३००
५८००
२५०
Yoo
७००
५८००
Yoo
००
००

47

YY. प्रशारण निर्देशनालय:

५.५.१.प्रशारण निर्देशनालयको कार्य विवरण :

नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा निजि क्षेत्रबाट उत्पादित तथा अन्य मुलुकबाट आयातित विद्युत शक्तिलाई

गुणस्तरीय तथा भरपर्दो रुपमा नेपाल राज्य भर प्रशारण गर्नको लागि आफ् अन्तर्गतका बिभिन्न

निकायहरुलाई परिचालन गर्ने। हाल ६६ के.भी.देखि ४०० के.भी.सम्मका प्रशारण लाईन तथा

सवस्टेशनको योजना विकास सञ्चालन तथा सम्भार गर्ने जिम्मेवारी यस निर्देशनालयले वहन गर्दछ।

यस निर्देशनालय अन्तर्गत निर्माण गरिने प्रशारण लाईन तभा सवस्टेशन आयोजनाहरु निर्माणको लागि

विस्तृत संभाव्यता अध्ययन तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरि सो पश्चात आयोजनाहरु निर्माण

आरम्भ गर्नबोलपत्र आह्वान गरी ठेक्का सम्झौता, निर्माणाधिन आयोजनाहरुलाई समयमै aan

स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गरि आवश्यक निर्देशन दिने, बजेट निकासादिने तथा बजेट अपुग

भएमा थप बजेट ब्यवस्थापनको लागि प्रकृया अगाडि बढाउने लगायतका अन्य कार्यहरुमा सहजीकरण

गर्ने।

यस निर्देशनालय अन्तर्गतका देहायका विभाग र विभागस्तरका कार्यालयहरु रहेका छन्।

* ग्रिड सञ्चालन विभाग:- बिभिन्न स्तरका ग्रिड संरचनाको सञ्चालन तथा सम्हार गर्ने।

न प्रणाली सञ्चालन विभाग:- विद्युत प्रणालीलाई दक्षतापूर्वक सञ्चालन गर्न अनुगमन, सुपरीवेक्षण
तथा नियन्त्रण गर्ने।

* बृहत प्रशारण लाईन आयोजनाहरु YOO के.भी..- २२० के.भी.भन्दा माथि ४०० के.भी.सम्मका
नयाँ प्रशारण लाईन तथा सवस्टेशनको योजना निर्माण सुपरीवेक्षण तथा हस्तान्तरण गर्ने।

* बृहत प्रशारण लाईन आयोजनाहरु २२० के.भी..- १३२ के.भी.भन्दा माथि २२० के.भी.सम्मका
नयाँ प्रशारण लाईन तथा सवस्टेशनको योजना निर्माण सुपरीवेक्षण तथा हस्तान्तरण गर्ने।

* ग्रिड विकास विभाग:- ६६ के.भी.देखि १३२ के.भी.सम्मका नयाँ प्रशारण लाईन तथा सवस्टेशनको
योजना निर्माण सुपरीवेक्षण तथा हस्तान्तरण गर्ने।

विद्युत प्रशारणको लागि आवश्यकता अनुसार ६६९ के.भी.देखि ४०० के.भी.सम्मका विभिन्न प्रशारण

लाइन तथा सवस्टेसन आयोजनाहरु निर्माण विस्तार एवं स्तरोन्नतीको कार्यहरु गर्ने।

प्राविधिक अध्ययनको आधारमा Congestion भएका प्रशारण लाईनहरु तथा Over load हुने सवस्टेशन

हरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने।

48

५.५.२, प्रशारण निर्देशनालयको संगठनात्मक संरचना

CORPORATE STRUCTURE
OF
TRANSMISION DIRECTORATE

foo mS / Deputy Managing Director। (Joint Director
{ Joint Director i 221 गै Account Division।
"Administration Division Transmission Directorate। Level-10 (A)।
ए_ Level-10 (A) J। Level-12 (T)। ". a

NN रा / Information & १
— ~~ a, Monitoring Section।

५ Level-9 (T)

Director ५ / Director ५। Mai Director 4 Director \। Nepa Lindo Electricity \ 4 Director \
_ Grid Operation।। System Operation। Lins Project 400 kV Major Transmission Tranemission & Trade।। Grid Development
५ Level-11 (1) f \ Level-11 (T pa। Line Project 220 kV ;। .।। Department Level-11(T)
Mo a Se (T) _ ५ Level-11 (1) J' Level-11 (T) / \ Project Level-11 (T) JN. )
डी Kathmandu Grid -- \ { HetaudaGrd = f TL&SS a] है
Division Level-10 (1) 7 Division Level-10 (1)। I Division Level-10 (T)।
a a ~~ Load Dispatch Centre।। Substation Projects i Transmission &। f Transmission &। é Transmission & '
* — Butwal Grid \ { Duhabi Grid ५ % ४ ; Substation Projects।। Substation Projects। Division Level-10 (7)। Division Level- 9 (T)। पा a in / \ 4 / d !। Substation Projects )

a

_ Attariya Grid भ। Section Level-9 (T)

t
ही

" Dhalkebar Grid
Section Level-9 (T)।
MO y

NL a

ती ~ ™,
f Pokhara Grid छ
Section Level-9 (1)।

a

५

49

५.५.३. प्रशारण निर्देशनालय र अन्तर्गतका कार्यालय, आयोजना प्रमुखहरुको नाम
तथा सम्पर्क नम्बर:

आयोजनाको नाम

उपकार्यकारी श्री Sara कमार निर्दे ..
निर्दे के ते प्रशारण निर्देशनालय। ९८५१२१३९८२। transmission@nea.org.n
निर्दे श्री श्रीराम राज,,
शक ग्रिड सञ्चालन विभाग। ९८४००५०२१३। gridoperation@nea.org.np

क्र.सं. पद कर्मचारीको नाम कार्यालय/ सम्पर्क नं. इमेल

निर्देशक श्री सुरेश बहादुर प्रणाली संचालन विभाग। ९८४५१००९३७३ Ide@nea.org.np
भट्टराई
निर्देशक श्री श्याम कुमार नेपाल भारत विद्युत। ९८५११२०९३९। niettp400kv@nea.org.np
आयोजना प्रमुख यादव प्रसारण तथा व्यापार
आयोजना
खिम्ती-ढल्केवर २२०। ९८४५१००९०९९। khimti220kv@nea.org.np
के.भी. प्रसारण लाईन
आयोजना
निर्देशक श्री टेकनाथ तिवारी। बृहत प्रशारण लाईन grid400@nea.org.np
आयोजनाहरु ४००

२२० के.भी.
काठमाडौं उपत्यका t3b220kv@nea.org.np
प्रशारण प्रणाली विस्तार
आयोजना
के.भी. स/स आयोजना

श्री चन्दन कमार कश्मा-तल्लोमीदी १३२
प्रवन्धक __ जा ० 111111013217 org.
कमी प्रलाआ। SOSA। Mnipeseneene

श्री लक्ष्मी नारायण। कृशाहा-कटैया १३२। ९८४१४५०४५७६५९। kk132kv@nea.org.np
मुखिया

के.भी.प्र.ल.आ.,
प्रवन्धक श्री हरि प्रसाद पाण्डे। वुटवल (गोरुसिङ्गो') ९०५७०६३२७२। — butwallumbinil32kv@
१० लुम्विनी १३२ के.भी. nea.org.np
प्रसारण लाईन
आयोजना,

रक्सौल-परवानीपुर १३२
50

प्
७
<

प्रसौनी वीरगञ्ज १३२
के.भी.भूमिगत

वि.प्र.ला.आ.

बर्दघाट सर्दी १३२
के.भी. प्रसारण लाईन bs132kv@nea.or.np
आयोजना,
मैनहिया सम्पत्तिया
१३२ कें.भी. प्रसारण
लाईन आयोजना

प्रवन्धक श्री सुरज गौतम। वुटवल ग्रिड महाशाखा। ९८५७०२१४२८। — butwalgrid@nea.org.np

ms132kv@nea.or.np

प्रवन्धक श्री अशोक पण्डित। हेटौँडा ग्रिड महाशाखा। ९०९४१०६७९६१ rp 132kv@nea.org.np
उप-प्रबन्धक। श्री सतिस चन्द्र साह। का.उ.प्र.पर. विस्तारआ. . ९5४१२७३४०४
(प्याकेज ए)
प्रवन्धक श्री दीपक धिताल काठमाडौं ग्रिड ९८४१४५६१५४२। kathmandugrid@nea.org.np
महाशाखा
श्री अभित गोपाल

उप प्रवन्धक श्री दिपा श्रेष्ठ का.उ.प्र.प्र.वि. आयोजना। ९८०४१७६७७८१ kb132kv@nea.org.np
प्याकेज डी
उप-प्रवन्धक श्री सन्तोष कुमार हेटौडा-भरतपुर-वर्दघाट। ९८६९९९८१४८ hb220@nea.org.np
साह २२० के.भी.प्र.ला.आ.

१८ उप-प्रवन्धक श्री शुक्रराज हेटौडा-ढल्केवर-इनरुवा। ९८५११३१०११। hdi400kvep@nea.org.np
देवकोटा ४०० के.भी.
सबस्टेशन विस्तार
आयोजना
कोशी कोरिडोर २२० koshi220kv@nea.org.np
के.भी. पर.ला. आयोजना। KOs Gnesergay
स/स आयोजना
लमही-घोराही १३२ Igsep132kv@nea.org.np
के.भी. स/स विस्तार
आयोजना
भुमही हकोई १२३२ hakuil32kv@nea.org.np
के.भी. प्रसारण लाईन
आयोजना
पौडेल के.भी. प्र.ला.आ.

श्री रमेश प्रसाद दोर्दी कोरिडोर १३२ ९८२११२५१७९ dordil32kv@nea.org.np
पौडेल

AU

— —O —O —o 0।.। 0
© an ao ०८ A)। —O

के.भी. प्रसारण लाईन
आयोजना
कालीगण्डकी-रिडी

kgard132@nea.org.np
१३२ के.भी. प्रसारण
लाईन आयोजना

सिंगटी-लामोसाँघ्ु १३२। ९८४१२०२३०९। singatil32kv@nea.org.np
के.भी. घ.ला.

51

२३

A) A) A) A)
G Aan ad ०९

RG

उप प्रवन्धक
उप प्रवन्धक

उप प्रवन्धक

उप प्रवन्धक
उप प्रवन्धक

उप प्रवन्धक श्री रोसन अग्रवाल

श्री निरञ्जन साह
सृडी

~~

श्री जनार्दन प्रसाद
गौतम

श्री धुपेन्द्र कुमार झा

श्री सुनिल HAR
महतो

श्री अनुप गौतम

आयोजना

बलेफी कोरिडोर १३२ balefil32kv@nea.org.np
के.भी. प्र.ला. आयोजना

९८४९४८४९०३ modil32kv@nea.org.np

नयाँ मोदी-लेखनाथ
१३२ के.भी. प्रसारण
लाईन आयोजना

LAT तल्लो मोदी
नयां मोदी १३२
के.भि.प्रशारण लाइन
आयोजना

रुपनी १३२ के. भी. ९८४१४१८००५। rupanil32kv@nea.org.np
ढल्केवर लोहारपट्टी १२२ loharpattil32kv@nea.org.np
के.भी. प्र.ला. आयोजना eNO

नवलपुर १३२/३२ nawalpur132kv@nea.org.np
के.भी. स/स आयोजना

सोल् कोरिडोर १३२ ९८ ४१४४५३९८०२ solul32kv@nea.org.np

के.भी. प्रसारण लाईन
आयोजना

चन्द्रपुर सुकदेवचौर। ९८४१११५५०४६। cs132kvtlp@nea.org.np
१३२ के.भी. प्रसारण
लाईन आयोजना

थानकोट-चापागाँउ-। ९८५११२६३१६ teb132kv@nea.org.np
भक्तपुर १३२ के.भी.
प्रसारण लाईन
आयोजना
रुपनी बोदेबर्साईन १३२ rb132kV@nea.org.np
के.भी. प्रसारण लाईन
आयोजना
लहान सुखीपुर १३२ 1s132kV@nea.org.np
के.भी. प्रसारण लाईन
आयोजना
अमरप्र-ढुङ्गेसाँघु १३२। ९5४१२३१४१२ ad132kv@nea.org.np
के.भी. प्रसारण लाईन
आयोजना
Te न्यू अनारमनी godak.anarmani132kv@
१३२ के.भि nea.org.np
षर.ला. आयोजना
रामेछाप-गर्जर्याङ्ग-खिम्ती rgk132kv@nea.org.np
१३२ के.भी. प्रसारण
लाईन आयोजना

52

AJ
रि

AU

३७

AU
a

A १11 AU AYU AU AU। wu AU
S। an ao ०८ A)। —O ७

उप प्रवन्धक

उप प्रवन्धक

उप प्रवन्धक
उप प्रवन्धक

उप प्रवन्धक

सहायक
प्रवन्धक
सहायक
प्रवन्धक

सहायक
प्रवन्धक

सहायक
प्रवन्धक

सहायक
प्रवन्धक
सहायक
प्रवन्धक

गोदक स्वयाक १३२ godak.soyak132kv@nea.
के.भी. प्र.ला.आ. org.np

सी
के.भी.स/स आयोजना
श्री राघवेन्द्र कुमार। तुम्लिङ्गटार-सितलपाटी। ९८४९७८८३३४ ts220kv@nea.org.np

eT २२० के.भी.प्र.ला. आ.

धरान २२०/२३
के.भि.स/ सआयोजना
दमक केरुवन वर्जु

श्री प्रनिल पराजुली दुहवी १३२ ९८ ४१६१४०१४। pokharagrid@nea.org.np

के.भी.प्र.ला.आ.

श्री अनिल Fas पोखरा ग्रिड शाखा ९८४६०००५७७। pokharagrid@nea.org.np

लालबन्दी सलिमपु/
श्री परमाधिर सेन कूसाहा विराटनगर। ९८५११९११८८
१३२ के.भी.प्र.ला.आ.
ढल्केवर ग्रिड शाखा ९८ ४४१९०३७६७। dhalkebargrid@nea.org. np
श्री विष्णु प्रसाद पथलैया हरनिया ४००। ९८४५१३२०८३७ ph132kv@nea.org.np
देवकोटा के.भी.प्र.ला.ओजना। ९5४१९८००९८

धौबादी फलामखानी dimetlp@nea.org.np
विद्युत प्रसारण लाईन
आयोजना

बूर्तिबाङ-पौदी अमराई-। ९८५११०३६२१ gac]32kv@nea.org.np
तम्घास-सन्धिखक-
गोरुसिङ्गै १२२ के.भी.
प्रसारण लाईन
आयोजना

श्री रवि कुमार कोहलपुर सुर्खेत दैलेख। ९८४१३७८९०९। — sdkj 132kv@nea.org.np
चौधरी १३२ के.भी. प्रशारण
लाईन आयोजना
ee
सवस्टेशन आयोजना

श्री बलभद्र अधिकारी। बफिकोट खुंग्री १३२। ९८१३६७७९२३२ gkm132kv@nea.org.np
के.भी.प्र.ला.आ.
भेरी कोरिडोर ४०० bheri400kv@nea.org.np
के.भी.प्र.ला.आ.
घोराही माडीचौर १३२
- दद km132k org.

53

श्री मनोज प्रसाद
ay धरी
चौधरी

४० रातमाटे -रसुवागढी-

सहायक श्री कोमल नाथ केरुङ्ग ४०० के.भी.
~ - ९८४१३९८०१९३ mrk400kv(@nea.org.n
प्रवन्धक आत्रैय प्रसारण लाईन @ emp
आयोजना

XK
—O

AU A

का.उ.प्र.प्र.विस्तार आ.!
प्याकेज-बी)

ढल्केवर-बालगंगा १३२ balgangal32kv@nea.org.np
के.भी. प्रसारण लाईन balgangal32kv@gmail.com
आयोजना

सहायक श्री AUT श्रेष्ठ अरुण-इनरुवा-तिङ्गला-। ९८५१२१२००२। bhupesh.nea@gmail.com.
प्रवन्धक मिर्चैया ४००
के.भी.प्र.ला.आ.
सहायक श्री अनिल कुमार चमेलिया-स्याउले- ८5५११५२००५ csa132kv@nea.org.np
प्रवन्धक अधिकारी अत्तरिया १२२
के.भी.प्र.ला. आयोजना
स्याउले साँफेबगर १३२
के.भी.प्र.ला.आ.
सहायक श्री कैलाश पन्थ पोखरा विरौटा ९८४१७५००८९
प्रवन्धक १३२/११ के.भी.
प्र.ला.आ.
(प्याकेज-सी)

wY इञ्जिनियर श्री सुभारम्भ fama। चिलिमे-त्रिशुली २२०। ९८४५८०३६६६६ ch220kv@nea.org.np
शाह के.भी. प्र.ला.आ.

भक्तपुर-वानेश्वर-पाटन। ९८४१७८०१२४ bbp66kv@nea.org.np
६९ के.भी. प्र.ला.
क्षमता अ.आ.

इञ्जिनियर श्री शिवराम
ताम्राकार
सुनकोशी १२२
४६ कं.भि.स/सय a.
न्यू खिम्ती लामोसाँध्
काठमाडौं प्र.ला.क्ष.
अ.आ.
मलेख १३२ के. भी.
क . lekhul32 ore.
wana।
ईञ्जिनियर दि दि पाल्पा २२० के.भी.,
४७ उ अर्जन महर्जन . . ४९१०२०६७ 19822017 1.
co इञ्जिनियर श्री अर्जुन महर्जन सवस्टेशन आयोजना ९८ ४९१०२०६ palpa v@gmail.com

ढुञ्जिनियर नारायण 7 के . . २
सापकाटा सवस्टशन आयाजना
हेटौडा-विरगंज ६ hb66kv@nea.org.np

सहायक श्री रुपेश कुमार शाह। गल्छी रातमाटे २२०। ९८०१०८६२६७। — t3br220kv@nea.org.np
प्रवन्धक केभी. प्रला.आ. t3br220kv@gmail.com

०९
०९

के. भी. क्ष. अ आयोजना

पूर्वी चितवन १३२ ec132kv@nea.org.np

54

के.भीस/स आ

लम्की चोकने १३२
इञ्जिनियर श्री रितेश जयसवाल ९८५६०३४५११९

४१८०८०१७८/४
xo। ater facies का ता
प्याकेज-ई

55

प्रशारण निर्देशनालयदवारा आ.व.०७९/०८० को लागि संचालित प्रशारण लाईन तथा सवस्टेशन आयोजनाहरुको चाँथो त्रैमासिक प्रगति A
१३२ के.भी. तथा अन्य प्रसारण लाईन विस्तार

व.उ.शि.न. ५०१०८१०१

चौथो Santee प्रगति विवरण शुरुदेखि

यस अवधि। शुरुदेखि
सम्मको यस भारित
अवधि कूल खर्च। अवधि कैफियत भारित प्रगति ते भारित प्रगति
बजेट रु.। अवधिको खर्च लक्ष्यको प्रतिशत। सम्मको aa We) gat प्रतिशत Fae बजेट
हजारमा। रु. हजारमा। OT। (कूल प्रगति
खर्च लागतको। प्रतिशत
तुलनामा)

प्रशारण
निर्देशनालय
(१३२
के.भी)
काबेली
कोरिडोर 7

क्र.। आयोजनाको
a नाम

१। १३२ के.भी. = - on = ० आयोजना निर्माण कार्य

Y. ला,, 260 त, 260 =, 260

सम्पन्न भईसकेको।
आयोजना

सिंगटि-
लामोसाँधु

१३२ के.भी.

प्रशारण
लाईन

कोहलपुर-
महेन्द्रनगर

१३२ के.भी.

प्र. ला.
(२०८

कि.मि.)

रामेछाप -
गञ्र्याङ्ग-
खिम्ती १३२

के.भी. प्र.ला.

(YO
कि.मि.)

३४.०४

१०६.७१

92200,00

= 00

(9400.00

2G00,00

= 00

८ट ३७८७.५८

२२,६९२

१११.७२

९१.६६

१००.००

ट१.३३

ae Oe)

प्रसारणलाइन तर्फ Tower
Foundation/Design,
Errection, & Single Circuit

Conductor Stringing सम्पन्न
. १२६ मध्ये १२६ टावर
फाउण्डेशन तथा १२६
वटा टावर Steed कार्य
तथा Single circuit charge
भएको। 200 circuit
conductor stringing dt
तान्ने कार्य दोलखा जिल्लामा
अन्तिम चरणमा। 0९७४
३७.८ कि.मी तार तान्ने
कार्य सम्पन्न।

आयोजना निर्माण कार्य
सम्पन्न भईसकेको।

यस आयोजना ०६६/६७
देखी शुरु भइ २०७९/८०

सा 5६16 circuit charge
गरिएको, हाल second
circuit stringing कार्य
भईरहेको। विगतमा सम्पन्न
हुनुपर्ने कार्यहरु यस
अवधिमा भएकोले भौतिक
प्रगति बढि देखीएको।

०.९४। 6,.३२ ३४.०४

४१२,२१९.१२। -.

८,००२,९१२.४२

57

रुपनि१३२ ae चार्ज भई
के.भी. संचालनमा रहेको।

0०,0०० १५०८०,०० 0,00 0,00 ९६२६ ९८.१८ 0,00 0,00 0,00
सबस्टेशन

आयोजना
आयोजनाको रुटसर्भेक्षण
कार्य सम्पन्न भई बातावरण

1६६ अध्ययन अन्तिम

कुश्मा तल्लो चरणमा रहेको छ।
मोदि मोदि सबस्टेशनतथा प्रसारण
१३२ के.भी. - .0० २२०००.००। 400,00 ८.६४ ०.६४ ४.४६ लाइनको ठेक्कामा दुइ - .0० - .0० - Rete)
प्रशारण बोलपत्रदाता प्राबिधिक
लाईन रुपमा असक्षम देखिएकोले

२०८० असारमा पुन
बोलपत्र आह्वान गरिएको छ।

यसआव को स्वीकृत बजेट
कार्यक्रम भन्दा बडी भएको
कुसाहा- खर्च ने.बि.प्रा को श्रोत बाट
कटेया १३२ भएको
के.भी. 2nd circuit तथा LILO को
प्रसारण १००.००। ५०००.०० ४३६९९.०० 1८७३.९८। 20,20 ९२७.५७ निर्माण कार्य सम्पन्न भई।, ०.४६०। o.ygo। १००.००। ५००,०००.००
लाईन दोस्रो लाईन चार्ज भएको र सास
सर्किट मा ट्रान्सफरमर सहित ४
निर्माण सहित वटा Line Bay चार्ज भएको
छ।

58

Crate
परवानीपुर१३
२ के.भी.
प्रसारण
लाईन दोस्रो
सर्किट
निर्माण सहित

हेटोडा-
विरगंज ६६
के.भी प्रसारण

लाईन क्षमता
अभिवृद्धि
आयोजना

१००.००। २०००,०० ३४१८०७.०० १७०९.३४। 192.50 ६२.०९

यसआव को स्वीकृत बजेट
कार्यक्रम भन्दा बडी भएको
खर्च ने.बि.प्रा को श्रोत बाट
भएको।

'प्रथम सर्किटको निर्माण
कार्य सम्पन्न भई लाईन
चार्ज भएर बिधुत आयात
समेत भईरहेको छ। 2nd
circuit को निर्माण कार्य
सम्पन्न भई Bay निर्माण
कार्य 80% सम्पन्न भएको छ
र ROW क्षतिपूर्तिको काम
भईरहेको। विगतमा
सम्पन्न भएको कार्यहरुको
भुक्तानी यस अवधिमा
भएकोलेवित्तिय प्रगति बढि
देखीएको।

आयोजनाको सम्पूर्ण कार्य

विगत आ. व मा सम्पन्न
भएको।

०.६२। ०.६० १००.००। २००,०००.००। -.

59

१०

नयाँमोदी-
लेखनाथ
१३२ के.भी.
Wet (४५
कि.मि.)

२४०.४२३

४९०००.००

२३१०१३.३०

४७१.४६

१११.६०

९२५.९९

सबस्टेशन तथा प्रसारण
लाइन Sarat अन्तिम
भुक्तानी चौथो त्रैमाशिकमा
भएकोले प्रगति बढीदेखिन
आएको। दुवै ठेक्काको 5%
Retention money बाकी
रहेको। भौतिक निर्माण
कार्य सम्पूर्ण सम्पन्न भई
पोष १४,२०७९ बाट सबै
सबस्टेशन तथा प्रसारण
लाइन संचालनमा आएको।
लाहाचोक देखि लेखनाथ
२३ कि.मि खण्डको row

क्षतिपुर्ती मुल्यांकनभई
वितरण भईरहेको।
मन्त्रिपरिषदबाट वन

स्वीकृति प्राप भएको र
सम्झौता गरि वनकटान
कार्य सुरु हुने। जग्गा
उपलब्धि र क्षतिपूर्तिमा
aa ल्क््य भन्दा
बडीप्रगति हासिल भएकोले
भौतिक प्रगति बढ्न गएको। विगतमा सम्पन्न
हुनुपर्नेकार्यहरु तथा सो को
भुक्तानी समेत यस अवधिमा
भएकोले भौतिक तथा
वित्तिय प्रगतिबढि देखीएको।

4.84

३.३९

२४०.४३

११,७८००,८२१.०६

60

११

सोलुकोरिडर
१३२ के.भी.
प्र. ला. (९०

कि.मि.)

बुर्तीबाङ-
पोदी-अमराई-
तम्घास-
सन्धीखर्क-
गोरुसिंगे१३
२ केभी
प्रशारण
लाइन
आयोजना

बुटवल
(गारुशिंगे)-
लुम्बीनी

१३२ के.भी.
प्र.ला.(२२
कि.मि.)

९६.४२

टट.४३

४१८०१८.००। १४१००३६.०० ३२८.२०। 50.90 ९८.२८

&

AS

८,0०८). ८

Oo w

२१९६९८.६३। 52.80 92,80 ७७.७८

२४२००.०

आयोजनाको निर्माण कार्य
सम्पन्न भई प्रसारण लाइन
सँचालन भई रहेको।

मोतिपुर रसन्धिखर्क

१३२/३२ के.भी
सबस्टेशनको निर्माण कार्य
सम्पन्न भई

चार्जभइसकेको। मोतिपुर-
सन्धिखर्क खण्ड प्रसारण
लाइन चार्ज भईसकेको।
८४.६ सर्किट कि.मीमध्ये
७५ सर्किट कि.मी तार
तान्ने काम सम्पन्न।
तम्घास, पौदीअमराई र
बूर्तिबाग१३२/३३ के.भी
सबस्टेशन निर्माण कार्य भै
रहेको। सन्धिखर्क बुर्तिबंग
प्रसारण लाईन खण्डमापर्ने
बन क्षेत्रको रुख कटानमा
ढिलाई भईरहेको।

कार्य सम्पन्न भएको
अन्य सिभिल निर्माण

कार्यको भुक्तानी।

१.४१। 9.28 ९६,४४२ ४,०३३,२०९.२२

Z.&X। ४.९७ टद८.४३ २३,२४०,४९८.२२। -.

61

१४

कुशाहा
विराटनगर

१३२ के.भी.

Y. ला,

वलेफि-
वाह्रविसे
१३२ के.भी.

प्र.ला.
आयोजना

२३०००,.००। २४८८ ६,.०० २३८.६३ ४२.०२ ४६.२९

_ _

सवस्टेशन तर्फस्टाफ
क्वाटर कन्ट्रोल विल्डिङ
तथागार्ड हाउसको निर्माण
कार्य भईरहेको,
Electrical Equipments को
फाउण्डेशन डिजाईनहरु
Approve भइ फाउण्डेशन
कार्य भइरहेको, Major
Equipments Site Deilver
भेसकेको।। प्रसारण लाईन
तर्फजग्गा मूआब्जा निर्धारण
कार्य सम्पन्न भएको। कूल
८० मध्ये ७३ वटा
फाउण्डेशन निर्माण तथा
७२ वटा टावर जडान कार्य

सम्पन्न भएको।
Conductor, Insulator and
Hardware Fittings

Inspection कार्य सम्पन्न
भई Dispatch हुने क्रममा
रहेको। तेश्रो त्रैेमाशिकमा
गत बर्सको पेश्की wale
गरि खर्च लेखांकन गरेकोले
वित्तीय प्रगति बढी हुन
गएको।

साइटमा foundation
निर्माणको कार्य भएको at

रेकेदारबाट bill पेश
नभएकोले भुक्तानी नभएको।

१२२.२९। १०,१९१,०८७.६१

62

२०७९/१२/२३ मा
प्रसारण लाइन तथा
are चार्ज भई
संचाललमा आएको

प्रसारण लाइनको

मार्गधिकार क्षेत्रमा परेको
दोर्दी घर जग्गाको क्षतिपूर्ति तथा
कोरीडोर संस्थागत सामाजिक
१३२ के.भी उत्तरदायित्व रवातावरणीय

16। प्रसारण ९३.४४। १११००.००। ४०६७.०० ३५.३७ ८६.८३ ९९.०८।। सुधारका कार्यहरु 1-२२। १.१४। ९३.४४ १,०७४,५९०.१६

लाइन विनियोजित बजेट भन्दा
आयोजना कम खर्चमा सम्पन्न भएको

साथैअन्तिम बिल सम्झौता
हुदाको ठेक्का रकम भन्दा
करिब ३ करोड कम
खाएको कारण कार्य सम्पन्न
भएतापनि खर्च कम भएको।

स./स निर्माण कार्य सम्पन्न
पूर्वी चितवन भई हाल चालु अवस्थामा
१३२ के.भी. रहेको र ११ के.भी फिडर
सवस्टेशन - २1९९.९९ 1RG0.00 RARY 101.5४ S855 मार्फत करीब ८ war) रै - -
आयोजना विद्युत आपूर्ति भेरहेको।
ढल्केबर- प्रशारण लाईनकोटावर,
लोहारपट्टी conductor साईटमा We
१३२ के.भी Ye 30 १४२२४५०.० ३००४७.०० भएको, सवस्टेशनको Steel १२,९१०,६,३६।yezo
प्रशारण, ०, Structure, SF6 CB, LA,, " ७,०१३,२५४.८१
लाईन (२० साईटमा प्राप्त, 10४९
कि. मि. ) Foundation 95%, Tower

63

अमरपुर
ढुंगेसाँगु
१३२ के.भी.
प्रसारण
लाईन
अयोजना

कोहलपुर-
सुर्खेत-दैलेख
१३२ के.भी
प्रसारण
लाईन
अयोजना

ढल्केबर बाल
गंगा १३२
के.भी.
प्रसारण
लाईन
अयोजना

८०.२६

४०२.२८

१८.०४

७७४००.००

GY¥YOO.00

२२९९७०.२६

२९२१०९.२५। २०६.६०

१३४२२१.००

३८.६८०

१६.०६

२८,७४२

२०.,३०

२१.२३

१६.२८

Errection 35% सम्पन्न।

आयोजनाको प्रसारण लाईन
तर्फ tar सम्झौता
भईसकेको।

सुर्खेत दैलेख खण्डको Ice
स्वीकृत भई बौलपत्र
आव्हान गर्न लागत अनुमान
स्वीकृत भई दस्तावेज
स्वीकृतिको क्रममा रहेको। ४२ tower foundation
को कार्य शुरु सम्पन्न
भपको। समान उपलब्धिमा
बढी प्रगति हासिल भएकोले
भौतिक प्रगति बढी भएको।

प्रशारण लाईनको survey

तथा अध्ययन सम्पन्न र
आयोजनाको 1६६ स्वीकृत
भएको। बालगैँगा
सवस्टेशन रहने जग्गामा
Compound wall & Store
With Guard House निर्माण

सम्पन्नभएको। सवस्टेशन
निर्माण स्थलमा माटो
परिक्षणको कार्य सम्पन्न

A.। ४.६४

RAY

३.९%९

१०.१८। ४०४.२८

०.७२

८०.२६

१८.०४

४,७८९,०२७.७८

३१,३९१,७१३.१२

१,४१२ 2,009.48

64

AS
AS

लालबन्दी -
नवलपुर -
सलिमपुर
१३२ के.भी
प्रसारण
लाईन
अयोजना

पथलैया -
हरनियाँ

प्रसारण
लाईन
अयोजना

-,06 ४९०००.००

११९१६३.००

२४३.१९

६.७२

११.६२

भएको। प्रशारण लाईन
निर्माणको लागी car
सम्झोता भई conductor
आयात भएको र्
design/drawing review हुँदै
गरेको। सबस्टेशन
निर्माणको बोलपत्र आह्वान
भएको।

खरिद गरिएको जग्गामा

कम्पोउड वाल तथा स्टोर
सहित गार्ड हाउस निर्माण
कार्य सम्पन्न, Construction
license को काम सम्पन्न
भएको। प्रसारण लाईन
तथा सवस्टेशनको लागी
२०७९/१२/२७ मा ठेक्का
सम्झौता सम्पन्न भएको।

आयोजनाको नाम तथा
स्कोप परिवर्तत भई नया
नाम निजगढ हर्नेया ४००
के.भी. प्रसारण लाइन

आयोजना कायम भएको .

ae प्रतिवेदन प्राप्त
भेसकको समवस्टेशनको
जग्गा प्राप्ति भएको।

65

भुमहि
(सुनवल) -
हकुई १३२
के.भी.
प्रसारण
लाईन
अयोजना
(१६ कि.मि)

गोदक-
अनारमनि
१३२ के.भी.
प्रसारण
लाईन
अयोजना
(३५ कि.मि)

२७.१४

42.40

५१०००,००

२३११२०.००

५८ ६००,००

435,00

११४.९०

१.९२

१६९.७८

१६.२७

०.३३

सवस्टेशन निर्माण तथा
लाईन निर्माणको लागी ठेक्का
सम्झौता सम्पन्न।
लाइनको निर्माणको लागि
चेक सर्भे, माटो परिक्षण
कार्य सम्पन्न, टावर डिजाइन
कार्य सुर . सबस्टेशन
निर्माणको कम्पाउनड वाल
निर्माणसुरु विगतमा सम्पन्न
भएको कार्यहरुको भुक्तानी
यस अवधिमा भएकोले
वित्तिय प्रगति बढि देखीएको।

अनारमनि समबस्टेशनको
लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न
तथा प्रारम्भिक अधिकृत
तोक्न मिति
२०७८।११। ११ मा
लेखि पठाएको, माग भए
बमोजिम मिति
२०७८०।१२।१७ मा थप
विवरण पठाएकोमा नेपाल
सरकार उर्जा, जलस्रोत तथा
सिँचाई मन्त्रालय मार्पत
मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव दर्ता

भएको जानकारी प्राप्त
भएको तर लामो समयसम्म
निर्णय भइ नआएकोले

अपेक्षाकृत प्रगति हासिल

१.९६

१.०४

१.१२

०.१३

२७.१४

42.40

२,९१४,२८२.७१

R58, 804.00

66

वाफिकोट-
खुंग्री १३२
के.भी.
प्रसारण
लाईन
अयोजना
(Yo कि.मि)

GRAZ

५००००.००

१७६:२८.२३

RAR

2.48

गर्न नसकिएकोले भौतिक
तथा वित्तिय प्रगति कम हुन
गएको।

रोल्पाको खुंग्री देखि

रुकुमको बाफिकोट
सम्मको १३२ के.भि. !
करिब ७४ कि.मि.)
प्रशारण लाईनको डिटेल
at सम्पन्न भएको। साथै
वातावरण अध्ययनको काम
भईरहेको। साथै रोल्पा
जिल्लाको कुटिचौरमा
निर्माणहुने १३२/३३
के।भी सबस्टेशनको लागि
जग्गा अधिकरणको काम
सम्पन्न भई com pound
wall तथा सिभिल निर्माण
कार्यको समेत आगाडी
बढेको . साथै मुख्य ठेक्काको
इस्टिमेट स्वीकृत भई
बोलपत्र कागजात तयार
भईरहेको।

२.७७०

१.६९

GRAZ

२,१२६९,६२६.६२

67

सुनकोशी
१३२
के.भी.सब्सटे
शन अयोजना

सम्पतिया-
मेनहिया
१३२ के.भी.

प्रसारण
लाईन
अयोजना
(३५कि.मि)

39,048 2000/00 00,00 30,00 9.499 4,09

-।

यस आयोजना
०६६/६७देखी शुरु भइ
०७२/७१ सम्म प्रारम्भिक
ard समय व्यतित
भएको, साथै बर्हबिसेमा

२२०/१३२ के.भी
सबस्टेशनको निर्माण कार्य
समेत आर्थिक

बर्ष(०७५/७६) बाट शुरु
भएकोतर निर्माण अनुमति
पत्रको अवाभ/ प्राप्तिको
पहिचान नभएकोले निर्माण
कार्य आगाडी बढाउन
समस्या भएकोमा मिति
२०७९/०७/२३ को
कार्यकारी निर्देशक ज्यूको
अध्यक्षतामा बसेको बैठक
अनुसार निर्माण कार्य अघि
बढाएको।

लाइन निर्माणको कार्य
सम्पन्न क्षतिपूर्ति र
मुअब्जाको कार्य भइरहेको। विगतमा सम्पन्न हुनुपर्ने
कार्यहरु तथा सो को

भुक्तानी समेत यस अवधिमा
भएकोले भौतिक तथा
वित्तियप्रगति बढि देखीएको।

०,.४४। FR। ROOK। ev १०७.९६

२.११। ४.२५ २१६.१६

68

प्रारम्भिक वातावरणीय
अध्ययन कार्यको 10२
wats 1६६ स्वीकृत

गोदक-
स्वायाक भएको।
2 के.भी आयोजनाको विद्युत
188 Fa प्रसारणको अन्मतिप त्रका
२९। प्रसारण २६.७९ १३२२०.००। २६७४२,०० २०.१९ ४.१४ ७०.७५ ~ 3.99। 9.04 RES
लाईन लागि दरखास्त पेश गरी RAV, SORVG
लाईन
अयोजना प्रसारण लाइन निर्माणका
अयोजना
(१६कि मि) लागि बोलपत्र कागजात। तयार गरि स्विकृतिका लागि
पेश भएको।
_ लिम्ही घोराही ff a ee लमही र घोराही सवस्टेसन Ud!" rn ns
० सबस्टेशन 00,00 00,00 २७७७७.०० टा. ४७ 00,00 00,00 निर्माण कार्य सम्पन्न। ०.२ ०.२ 00,00
3 विस्तार १००. १४००. R99, १८. १००. १००. -२१ -२१ १००, १५०,०००.००
आयोजना

आयोजनाको 1६६ स्वीकृति
भएको \Boundary wall
निर्माणको कार्यको सम्पन्न
रुपनि भईसकेको र प्रसारण
बोदेबरसाइन लाइनको estimate स्वीकृत
१३२ के.भी. - २४०००.००। ६४७.०० २.७४ ३.0०४ ३.९२ भई Tender गर्ने चरणमा
प्रशारण रहेको। विगतमा सम्पन्न
लाइन भएको कार्यहरुको भुक्तानी
आयोजना यस अवधिमा भएकोले
वित्तिय प्रगति बढि देखीएको।

69

चन्द्रपुर देखिराजपुर सम्म
करिब ३५ कि.मि. १३२
के.भि. प्रशारण लाईन
निर्माण गरि यमुनामाई
गाउँपालिकाको सरुअठामा
१३२।३३।११ के.भि.

चन्द्रप्र

न सबस्टेशन निर्माणको
सुकदेबचौक al =
~ 2 के.भी अध्ययन कार्यसम्पन्न भइ
१३२ के.भी. २२ ; ae न
प्रशारण १६८.३८। ५३८०१.००। ६३०६४.००। 996.22। ७.२९ G&G २ जग्गामा
लाइन सिभिल निर्माण कार्य

आयोजना भईरहेको IEE report

आयोजना

स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा
रहेको प्रसारण लाइन र
सबस्टेशन निर्माणको
बोलपत्रको लागत अनुमान
र बोलपत्र कागजात तयारी
भईरहेको।
आयोजनाको 1६६ स्वीकृत
भईसकेको। Boundary
Wall निर्माणको कार्य सम्पन्न
६३.६४ २४०००.००। ४२८४.०० १७.८५ २.७७ ४.२२ भईसकेको। प्र
सारणलाइनको इस्टिमेट
स्वीकृत भएको

लहान

सुखिपूर
१३२ के.भी.
प्रशारण
लाइन
आयोजना

LDC
सुद्रिधिकरण ooo १०४००.०० oso ooo २.६६ ९९.२४

निर्माणकार्य सम्पन्न।

आयोजना
नवलपुर
१३२/३२३
के.भी.
सबस्टेशन

aac चार्ज भई
सन्चालनमा रहेको। कुल
लागतको तुलनामा कम
लागतमा ठेक्का पट्टा व्यवस्था

६०.०० ४.०० ६.६७ TOS ९६.६४

२.२२। ४.२६

१६८.३८

९,०४८,९८२.६१

१,४ २७,४४१.८६

आयोजना

भक्तपुर-
बानेश्वर-पाटन
६६ के.भी

प्रसारण
लाईन क्षमता
अभिवृद्धिआयो
जना

वित्तिय प्रगति सन्तुलन
नदेखिएको। साथै आयोजना
सम्पन्नगर्न योजनाको सम्पूर्ण
कार्यक्रम क्रियाकलाप मध्ये
केहि कार्यक्रम क्रियाकलाप
गर्नु नपरेकोले भारित प्रगति
१००५ नभएको।
सबस्टेशनको हरहिसाब
पुजिकरण हुन बाकिरहेको।

भक्तपुरबानेश्ोर पाटन तथा
पाटन स्युचाटार ६६ के.भी
(सर्किट १ तथा सर्किट २)
तथा चपलीचाबहिल ६६
के.भी प्रसारण लाइनको तर
बदलि कार्य बिगत आ.व मै
सम्पन्न भईसकेको। ठेक्का

सम्झौता अनुसारका Spare

parts(Except one drum
3.015 km ACCC

Conductor) हरु ग्रिड
कार्यालयलाई हस्तान्तरण
गरिएको। बाकि रहेको
conductor समेत निर्माता
कम्पनीबाट निर्माण भई
आयोजनाको site मा आउने
क्रममा रहेको।

i

71

३७

चमेलिया-
स्याउले-
अत्तरिया
१३२ के.भी.
दोश्रो सर्किट
आयोजना

झुरझुरै 132
के.भी.
प्रशारण
लाईन तथा
सवस्टेशन
आयोजना

सुर्खेत १३२
के।भी।
सबस्टेशन
आयोजना

पोखरा विरोटा
१३२ के। भी
प्रसारण
लाईन
आयोजना

- १५००.०० 7 - ७९.१५

१७६ २२०.०
_
_

400,00

२७.३३

करिब १२५४ कि.मि.
सम्पन्न। चमेलिया
सवस्टेसनको सम्पूर्ण
कार्यसम्पन्न भएको, स्याउले
सवस्टेसनमा सम्पूर्ण सिभिल
wre तथा टावर सम्पन्न
भएको। र अत्तरिया स.स.
मा टा,८४ा Circuit Breaker,

Lightening Arrester
उपकरण जडान कार्य
सम्पन्न भएको।

सर्भेक्षण अध्ययनको कार्य
अन्तिम अवस्थामा रहेको,
सर्वे सर्वेक्षण अनुमति पत्रको
लागि DoED पेश
गरिएको। आयोजनाको 1६६
कार्यको लागि परामर्शदाता

संग सम्झोता भई सो कार्य

प्रारम्भ भइसकेको छ।
आयोजनाको 105६ संगठेक्का
सम्झोता भई survey, layout
Approval को काम सम्पन्न
भई soil test तथा design
/drawing approval को
चरणमा रहेको छ।

Consultant Selection को

Financial Evaluation

भईरहेको

-
SRST १६,३७५,३९६.८३

72

स्याउले

साँफेबगर
४१। १३२ के.भी.। ०.०० १४२००.००। 0,00 0.00 0.00 0.00 ० 0.00 0.00 ;
प्रशारण
लाईन
काठमाण्डौं आयोजनाको विस्तृत
उपत्यका सर्भेक्षण कार्य भईरहेको
२ . २ तथा जग्गा प्राप्तिको लागि २
४२। प्रणाली a 34%000,00। 400.00 १.४३ ३.३३ 0.02 0.24 ~ ~। -.
कार्य भईरहेको।
सुदृढिकरण jan wie
आयोजना पराम' छनोट प्रक्रिया
अन्तिम चरणमा रहेको।

पोखरा आयोजनाको सम्पूर्ण कार्य

लेखनाथ सम्पन्न भई

१३२ के.भी a = ८०६१.२६ ८०६१.२६। १०५४५.७० १००.०० २०७७/) २/०२ wel हि ~ a
प्रसारण लाइन चार्ज भएको।

लाईन क्षमता

अभिवृद्धि

सवस्टेशन विस्तार कार्यका
लागि आवश्यक समानहरु
जस्तै Transformer, CB, LA,
मलेखु १३२ 05 साइटमा आइसकेको
के.भी. तथा सबस्टेशनहरुको Civil
सवस्टेशन। २४.९४। ८२५००.००। १९८४६.००। २४.०६ २५.८६ ६०.०१। Foundation कार्य अन्तिम। ३०.३९। XS। २९.९४। २०५७/७४९.२६
विस्तार चरणमा रहेको। अन्य
आयोजना बाकि रहेका Electrical
Equipments हरुको Design
Drawing Approval हुने
क्रममा रहेको।

खिम्ती लागत अनुमान तयारी कार्य
YY (लामोसाँघु। ०००। ११००.०० ०७० ००० ०.०१ ०.०१ भइरहेको। ०। ०००। ०००।

73

४६

राकाथुङ्ग
(रामेछाप)
१३२ के.भी.
प्रशारण

लाईन

सुर्खेत चौकुने
१३२ के.भी.
प्रशारण

लाईन

न्यु खिम्ती
लामोसाँघु
काठमाण्डौं

प्रशारण
लाईन क्षमता
अभिवृद्धि

न. ee ee on

६७.०३ ८७१०६.०० २४१ २३.००

०.०३

ट४.००

०,0०४

य२.१३

प्रशारण लाइनको

सर्भेक्षण/ अध्ययन
भइरहेको।

कुल ४५ कि.मी.प्रशारण
लाईन मध्ये करिब २२.५
कि.मी.प्रशारण लाईनको
तार् बदली कार्य सम्पन्न
भएको। ने.वि.प्रा.
व्यवस्थापनबाट थप ३०
करोड बजेट आन्तरिक
स्रोतबाट दिने गरि स्वीकृत
भए अनुसार आयोजनाको
स्वीकृत बजेटभन्दा खर्च
बढी देखिएको। हाल
प्रशारण लाईनको सटडाउन
उपलब्ध नभएको हुदाँ काम
रोकिएको र प्रणाली
संचालन बिभाग संगको
समन्वयमा चाडै कार्य
आरम्भ हुने अवस्था रहेको

१६.२६

न exe)

११.१०

न.,06

६७.०३

२,०३८,६२६.८१

74

प्रसौनी जग्गा अधिग्रहणा कार्य

विरगंज भइरहेको। ठेक्का सम्झौता
१३२ के.भी. भई detail design, detail
भमिगत १४३६३०.० survey कार्य भईरहेको
४टठ।. 0,00 ९६१ ६०.०० ६६.९२ 3,00 4.20 vA 0,00
विधुत ० विगतमा सम्पन्न भएको
प्रशारण कार्यहरुको भुक्तानी यस
लाईन अवधिमा भएकोले वित्तिय
प्रगति बढि देखीएको।
दक्षिण a ee ee fae सम्बन्धी oa] 0lUf"
कोरिडोर शुरू गरिएको।
४९ प्रसारण = q \900,00 on = 0,0 q 0,0 q . त
लाईन
आयोजना

सर्भेक्षण/ अध्ययन कार्य

अन्तर्गत ४ वटा
~ 00 ~,00 आयोजनाहरु छनोट गरि
ब्यबस्थापनबाट स्वीकृति

अध्ययन सम्बन्धी कार्य

घोडागाउ शुरू गरिएको।

बाफीकोट

प्रशारण ~ ~ ~ ~ 0,04 0,04

लाईन

विस्तार

आयोजना
प्रशारण लाइनको

प्रसारण

लाईन ~ 3900.00 = ~

अध्ययन

आयोजना लिनको लागि टिप्पणी पेश
भएको।

पहिलो सर्किटको निर्माण
om ९९,.०० ९९९४ कार्य सम्पन्न भई चार्ज
भइसकेको तथा दोस्रो

नरे

प्रशारण
लाईन (७५
कि.मि. )

हेटोडा-
भरतपुर २२०
के.भी. (७५
कि.मि.)

भरतपुर-
बर्दघाट
२२० के.भी.
Weil. (७५
कि.मी)

कोशी
कोरिडोर
२२० के.भी.
प्र.ला. (१२०
कि.मि.)

३८०७.२०। २३:२००.००। ६४८७०.०० २७६.०४ 45.08%

१४४६.८ २

१६९२८६.००। ११६७.४९। ९६,४९
३११०००.०

९७.७८ ० ६७४१८२.०८। २१६.७८ ९०.६६

९६.०१

९८.६१

ट८६.६२

सर्किट अन्तर्गत 75 कि.मि.
तार टाँग्ने कार्य सम्पन्न भई
२०७८-३-१६ मा चार्ज
भएको।

कुल २२६ मध्ये २२५

बटा tower foundation
aya। २२४ tower
errection सम्पन्न। 3
कि.मि तार तान्ने कार्य
सम्पन्न। Land acquisition
compensation को १००%
कामसम्पन, ROW
compensation को १००%
काम सम्पन, Forest
Cutting को 100% काम
सम्पन्न।

कुल २४६ मध्ये २४४
वटा टावरको जग निर्माण
सम्पन्न भएको, २४४ वटा
टावर जडान भएको र
१४८ सर्किट कि.मि.
Stringing सम्पन्न भएको।

प्याकेज १ -ईनरुवा -

वसन्तपुर -तुम्लिङटार
प्रसारण लाईन खण्डको
सम्पुर्ण कार्य सम्पन्न भई
२०७९।०४।१९ गते
बाट लाईन २२० के.भी
मा चार्ज भई संचालनमा
रहेको। वानेश्वर,

०.३२ १.२४। ३८७.१०। ९ १०६/२५०.००

a
०.४७। ६.८० 1४४

२०,९७८,७२ ३.४०।

76

—_O

तुम्लिङटार र ईनरुवा
सवस्टेशनहरुको सम्पूर्ण
कार्यहरु सम्पन्न भई
२०७९।०४।१९ गते
बाट सो सवस्टेशनहरु
२२० के.भी मा चार्ज भई
संचालनमा रहेको तथा
बसन्तपुर संवस्टेशनको
कार्य ९4०% सम्पन्न भई

हाल Testing &
Commissioning कार्य
भईरहेको।

प्याकेज ३ वसन्तपुर
ढुँगेसाघु २२० के.भी. Wet
तथा gata स। स निर्माण
अन्तर्गत प्रसारण लाईन
तर्फ कुल १२७ मध्ये
११८ बटा टावरको
फाउण्डेशन, १०९
वटाटावरको ईरेक्सन तथा
जम्मा ३४ कि.मि मा २6
कि.मि. तार तान्ने कार्य
सम्पन्न गरेको। ढुंगेसाँघु
सबस्टेशन तर्फ ०?€-
Commissioning & Testing

कार्य भईरहेको। विगतमा
सम्पन्न भएको कार्यहरुको
भुक्तानी यस अवधिमा
भएकोले वित्तिय प्रगति बढि
देखीएको।

77

A&

त्रिशुली ३ बी.
ह्ब
सवस्टेशन
आयोजना

१०८.०२

१०४२४७२.०
०

१६१९०४५.०४

१४४.८२

८७.०७

९२५.३२

HGIS, DG. Earthing
materials को भुक्तानी हुन

बाँकी रहेकोले भौतिक
प्रगतिको तुलनामाआर्थिक
प्रगति कम देखिएको
HGIS भन्सार आइसकेको र
Design/drawing पेश
सम्बन्धि करिव १९९
प्रतिशत कार्य सम्पन्न।
CVT, —CT,PT को
manufacturing भइरहेको र
CB, Isolator, BPI को
inspection सकिएको।
Gabion को करिब ६५००
घन मिटर र २४००० वर्ग
मि. कार्यभएको। Earthing
को कार्य ७४५ प्रतिशत
भएको माटो filling को
लागि करिब ४४५ हजार
cubic ल्याइसकेको र filling
को कार्य ९० प्रतिशत
भएको। Transformer
Installation को काम
सम्पन्न र ४५३३ वटा
equipment को foundation
कार्यसम्पन्न। Control
Building को कार्यसम्पन्न र
७ बटा SPR building को
निर्माण सकेको र २ वटा
निर्माण हुदै। Gantry

Foundation and

१०८.०२

११,२९४,८६४.९८

78

चिलिमे

त्रिशुली

२२० के. १३८७८६.६ २१३२२ २

भरी 400,00 १३२२६.३९। WARY ७२.६२ ट६.४०
. प्रसारण ०

लाइन

आयोजना

YS लेखनाथ- ९३.१२ 131 4९९.९ २४८६४.००।१४.५० ७.१८
दमौली, क,, .१ ९.६६

equipment foundation
९९ प्रतिशत र ४४ वटा

errection सम्पन्न। त्रिशूल
नदीमा र खोलामा Shear

Wall कार्य सम्पन्न।
access road / cable trench

को कार्य जारी। rcc at
करिब १०००० घन fae
Masonry Wall को करिब

६८०० घन मिटर कार्य
भएको।

Boundary Wall को ९४५%
कार्य सम्पन्न। 132 र
२२० के.भी Gantry

Pedestral Foundation
aa l CVT Foundation

& LA Foundation 59°%
सम्पन्न। 43 Tower
Foundation Ua, 28
Tower Errection सम्पन्न।
Stringing O Km
Protection कार्य जारी
रहेको। स्थानीय प्रसासन
तथा स्थानीय सरकारले
आयोजनालाई सहयोग
TH। वन कटान
सम्बन्धि प्रक्रिया सरल
हुनपर्ने।

आयोजनाको ९०5५
study सम्पन्न। दमौली

_

79

२२० के.भी. जग्गाको मुल्यांकन भई

Wet. (४४५ मुआब्जा तथा क्षतिपुर्ती
कि.मी.) वितरण
भईसकेको। Transmission
line license उर्जा

मन्त्रालयबाट प्रदान भएको। वातावरण सम्बन्धिकार्य
भईरहेको। दमौलि सास
मा पहुँच मार्ग तथा पुल
निर्माणको कार्य भईरहेको। आयोजनाको दमौलीमा
कर्मचारी आवाश निर्माण
कार्य भईरहेको।
आयोजनाको प्रसारण लाइन
Package A तथा सबस्टेशन
निर्माण Package 8 को
टेन्डर भई मुल्यांकन
भईरहेको

बजेटको सुनिश्चितता
नभएकोले सबस्टेशन
२४१२५.००, १०.७९ ५.५२ ७.,३७ निर्माणको लागि बोलपत्र। ५.११।०.२२। ४.३१ १०३,८६४.९७
आहवान हुन नसकेको।
प्रसारण लाइन तथा
सबस्टेशन निर्माणको ठेक्का
२०७९/०७/२१ बाट
१७.४० प्रभाबकारी भईसकेको तथा। १.६८ / 9.88। ९८.८१ ८५३,२२०.२४
निर्माण कार्य भईरहेको,
आयोजनाको बचत बजेट
बाट खर्च भएकोले वित्तीय

80

धरान
२२०/३३
के.भी.

सब्सटेशन

अयोजना

तुम्लिंगटार-
सीतालपाटी
२२० के.भी.
प्रसारण
लाईन

९८.८१ ट६३२.०० २.८४७०.७१ GRRE

आयोजना

६१

गल्छी _
रातमाटे

२२० wat। १०.३७। २९९००.००। १६७२.०० ५.५९ ०.६० ०.६६
प्रसारण

लाईन योजना

पाल्पा
२२०/१३२
के.भी.
सवस्टेशन

काठमाण्डौं
उपत्यका
२१०२०००,.
प्रशारण = ०० १३९१०९.२९ न. ०.२० 0,20
प्रणाली
विस्तार

ALA VYOLLT.OO। २१२७८.०० - ३.६३ २.२०

प्रगति सात प्रतिशत भन्दा
बडी देखिएको।

प्रसारण लाईनको survey

तथा अध्ययन सम्पन्न र
आयोजनाको छ को
स्वीकृतिको लागि बिधुत
बिकाश विभागमा पेश
भएको।

वातावरण अध्ययन कार्य
सम्पन्न भइरहेको र Final
1६६ कोलागि प्रक्रिया
SHI, Feasibility अध्ययन
सम्पन्न भइरहेको र Final
Feasibility Report
पठाइएको 1१७२ रोपनी

जग्गा खरिद कार्यको मुल्य
निर्धारण भइसकेको।
सवस्टेशनको GT कार्य र
माटो परिक्षणको कार्य
सम्पन्न भइरहेको। मुआब्जा
वितरण भईरेको करिव ६५
प्रतिशत सम्पन्न।

जग्गा उपलब्धी सम्बन्धि
कार्य अगाडि बढाईएको

तथा सवारी साधन खरिदमा
खर्च भएकोले वित्तीय प्रगति
बढी देखिएको।

१.३। ०.४ १०.३७

३१०,०७४.०७

_

81

६४

हेटोडा-
ढ्ल्केवार-
ड््नस्वा
४०० के.भी.
सवस्टेशन
विस्तार
आयोजना

अरुण-
ईनारुवा
तिङ्गला
मिचेया ४००

के.भी.
प्रसारण
लाईन
आयोजना

९०.९१ ११४२४०.००

४३२२१८.०६। ३७४४.७२। ९६.०९ ९२.२६

३८०७२२.२४ १२९.१९ २२.१२

२०७८ कार्तिक २। ३ गते
ईनरुवामा आएको बाढीले
खराब भएका सम्पूर्ण Gis
का सामानहरु replacement
भएको। ४०० के.भी
ढल्केबरसवस्टेशन निर्माण
सम्पन्न भई संचालनमा
रहेको। हेटौडा र इनरुवा
सबस्टेशनमा ७5 को जडान
तथा CRP, SAS को अन्तिम
cafe तथा comissioning
कार्य भईरहेको। हेटोडा र
इनरुवा सबस्टेशनको
सिभिल निर्माण कार्य ९८%
सम्पन्न भएको।

होल Detail Engineering
Design तर्फ परमशादताले
TL 1 (Arun Hub-Inaruwa)
को Survey, Tower

Spotting, Tower Pegging,
Assess Constructability
and Geotectinal

Investigation सम्पन्न गरि
Transmission Line and
Substaion Design कार्य
भईरहेको छ। TL 2
(Tingla-Dudhkoshi) को
Survey, Tower Spotting
कार्य सम्पन्न भएको TL ३
(Arun Hub-Tingla) को

Survey, Tower Spotting
कार्य सम्पन्न भएको TL 4

०.११। 6०.१०। $9.84

१,४०४ ०,०००.००

82

भेरी कोरिडोर

४०० के.भी. २ 2
- ट००,०० ६२३.१२

प्र.ला.

आयोजना

(Inaruwa-Anarmani) को

Survey, Tower Spotting,
Tower Pegging, Assess
Constructability and
Geotectinal Investigation

सम्पन्न गरि Transmission
Line and Substaion Design

कार्य भईरहेको छ।
अघिल्लो च्ैमाशिकमा बाकी
रहेको कार्यहरु यस चौथो
Aaa सम्पन्न भएको
हुदा भौतिक प्रगति बढ्न
गएको तर् बजेट अभावको
कारण परामर्शदाता बाट
सम्पन्न सम्पूर्ण कार्यहरुको
भुक्तानी गर्न नसकिएकोले
भौतिक र वित्तीय प्रगति
फरक परेको।

उत्तरगंगा संवस्टेशनको
लागी बाफिकोट गा.पा. को
भेडाखेतमा जग्गा अधिग्रहण
सम्पन्न भईसकेको। प्रशारण
लाईनको सर्भै कार्यको काम
अघि बढाईएको। सिभिल
निर्माण कार्य अन्तर्गत
कम्पाउण्ड वाल तथा स्टोर
भवन निर्माण सम्पन्न भई
सकेको।

Ss

83

६७

रातेमाटे-
रसुवागढी-
केरुङ ४००
के।भी
प्रसारण
लाईन
आयोजना

नेपाल भारत
विद्युत
प्रशारण तथा
ब्यापार
हेटौंडा (दुहवी

yoo
के।भी।
प्रशारण
लाइन

१२४.८३। 3000,00 २६२६.६४ टट.२२

०२ oO
um x0. ४२५४९८८.००। 35.39

३६.३०

४०.३४

ट८४.२६

Optimized Route को
विस्तृत सर्भे कार्य सम्पन्न
भएको। Cadastral Survey

draft report प्राप्तभएको।
Geo technical
investigation कार्य सम्पन्न
भई अन्तिम प्रतिबेदन we। EIA कार्यको लागि
परामर्शदाता द्वारा Scoping
तथा TOR प्रतिबेदन पेश
गरिएको। उर्जा मन्त्रालय र
5७८८ बिचको Power Grid

Interconnection
Cooperation Agreement

मन्त्रालय (सचिवस्तर) बाट
अद्यावधिक भई हस्ताक्षर
भएको। ने-बि.्रा. र
चिनको ५७८८ बीच चौथो

joint meeting
२०८०/०२/३० गते
Beijing, China मा सम्पन्न।

ease मध्ये जम्मा
७५2२ स्थानमा टावर
फाउण्डेशन र 729 स्थानमा
टावर ईरेक्सन कार्यसम्पन्न। हेटौँडा सवस्टेशनमा
निर्माण कार्य जारी रहेको।
ईनरुवा (दुहबी) सवस्टेशन
संचालनमा रहेको।

ROR] २.२७ १२४.८३ ३७४,४७५.५२

84

आयोजना

काठमाण्डौंमा ६ कि.मी
थानकोट (पूरै सम्पन्न), भत्तपुर
(चापागाउँ जिल्लामा २ कि.मि. सम्पन्न
(भक्तपर (४ कि.मि. मध्ये)लाईन
२ ही तान्ने काम सम्पन्न।
क भी - ७७५ ०.०० ६५९,.०० ८७.८७ २९.१० ललितपुर जिल्लामा प्रसारण - - -
प्रशारण लाईनको ROW को ९।९
लाइन मिटरदाँया बाँयाको क्षतिपूर्ति
आयोजना सतप्रतिशत माग गरीएको
कारण सम्पूर्ण लाईनको
काम बन्दहुन पुगेको।

ओषत भौतिक १७४.८। १५३.९
(भारित) प्रगति २२.०२ y ६ BRO ३१८,२४३,२३४.४८
(प्रतिशत)

औषत वित्तीय प्रगति
(प्रतिशत) (खर्च तथा ov ey
बजेटको रकमको ः
आधारमा)

89

५.६ योजना, अनुगमन तथा सूचना प्रविधि निर्देशनालय

५.६.१. पृष्ठभूमी

नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गत रहेका ९ वटा निर्देशनालयहरु मध्ये एक महत्वपूर्ण निर्देशनालय
योजना अनुगमन तथा सूचना प्रविधि निर्देशनालय हो। योजना, अनुगमन, विद्युत व्यापार, सूचना
प्रविधि, आर्थिक विश्लेषण जस्ता क्षेत्रहरु समेटिएको यो निर्देशनालय उपकार्यकारी निर्देशकको नेतृत्व
रहने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको Corporate Winget।

यस निर्देशनालय अन्तर्गत देहायका ५ वटा विभागहरु रहेका छन् :

१) प्रणाली योजना विभाग

२) संस्थागत योजना तथा अनुगमन विभाग
३) विद्युत व्यापार विभाग

४) सूचना प्रविधि विभाग

५) आर्थिक विश्लेषण विभाग

५.६.२. संगठनात्मक स्वरुप

योजना अनुगमन तथा सूचना
प्रविधि निर्देशनालय

तह-१२ (प्रा.-१)

आर्थिक विश्लेषण
विभाग

ct
प्रणाली योजना
विभाग

तह-११ (षा.-१)

CS
संस्थागत योजना
तथा अनुगमन
विभाग

तह-1१ (प्रा.-१)

विद्युत व्यापार
विभाग

तह-११ (प्रा. -१)

सूचना प्रविधि
विभाग

तह-११ (प्रा.-))

तह-११ (प्र.विविध-१)

86

५.९.३. निर्देशनालयका प्रमुख कार्यहरु

यस निर्देशनालय अन्तर्गत रहेका विभिन्न विभागहरुको प्रमुख कार्यहरु देहाय बमोजिम रहेका छन्।
१) प्रणाली योजना विभाग

० Grid Impact Study (GIS) गर्ने।
6० Load Forecast गर्ने।
© Transmission Plan Study and Energy Simulation Analysis गर्ने।
२)संस्थागत योजना तथा अनुगमन विभाग
० नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा बैदेशिक सहयोगमा संचालन हने आयोजनाहरुको
बजेट/वार्षिक विकास कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयको सफ्टवेयर LMBIS मा see गरी AM
लगाउने र बार्षिक विकास कार्यक्रम, उर्जा जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराउने।
० नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा बैदेशिक सहयोगमा संचालन हुने आयोजनाहरुबाट
प्राप्त मासिक, त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रगति विवरण अध्ययन, विश्लेषण तथा सारांश तयार गर्ने।
आर्थिक सर्वेक्षण तथा पूँजीगत खर्चहरुको विवरण मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउने।
० बजेट कार्यन्वयन कार्ययोजना तथा संशोधनको लागि श्री कार्यकारी निर्देशकज्यू समक्ष सिफारिश
गर्ने।
० संस्थागत विकास योजना((0)0शा6 Development Plan) तयार गरी कार्यकारी निर्देशकज्यू
समक्ष पेश गर्ने।
० आयोजनाहरुको स्थलगत अवलोकन, लगायत अनुगमनको कार्य गर्ने।
० नै.वि.प्रा.को वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्न आवश्यक सहयोग तथा समन्वय गर्ने।
३) विद्युतव्यापार विभाग
० विद्युत खरीदबिक्री सम्झौता (राष्ट्रिय/ अन्तराष्ट्रिय) गर्ने।
० विद्युत खरीद बिक्री सम्झौता संशोधन गर्ने।
० निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाहरुको अनुगमन तथा विश्लेषण गर्ने।
४) सूचना प्रविधि विभाग
कम्प्युटर नेटवर्किङ्ग व्यवस्थापन गरी ACT दुरुस्त राख्ने।
ने.वि.प्रा.को वेबसाइट तथा इमेल ठेगानाहरु अद्यावधिक गर्ने।
CIS Software संचालन, व्यवस्थापन तथा अद्यावधिक गर्ने।
० हाजिरी सफ्टवेयर संचालन तथा अद्यावधिक गर्ने।
५) आर्थिक विश्लेषण विभाग
० प्राधिकरणको समग्र वित्तीय,आर्थिक, व्यापारिक र बजार अध्ययन विश्लेषण गर्ने।

O ८) O

87

० विद्युत सेवाको महशुल तथा लागत अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने।
० जलविद्युत उत्पादन एवं प्रसारण लाइनको जोखिम र तुलनात्मक लाभको अध्ययन गर्ने।

निर्देशनालय र यस अन्तर्गत रहेका विभागकाजिम्मेवार अधिकारी र सम्पर्क नम्बर :

क्र.सं। निर्देशनालय/विभाग जिम्मेवार अधिकारी मोबाइल नम्बर कार्यालय नं

योजना अन्गमन तथा। उपकार्यकारी निर्देशक ८४१३५४६६४। ४१५३०६६
सूचना प्रविधि निर्देशनालय श्री प्रदीप कमार थिके

२। विद्युत व्यापार विभाग निर्देशक श्री प्रबल अधिकारी।९८४९६९९७३३। ४१५३११०

संस्थागत योजना तथा।नि.प्रमख श्री मनोज यादव ९८५१२३६७६५। ४१५३०७३
TTA विभाग

४। सूचना प्रविधि विभाग निर्देशक श्री अनिलमान श्रेष्ठ। ९८५१०४६३१९९। ४१४३०६३

९८४१३४८९१४। ४१५३०७५

88

विभागहरुले सम्पादन गरेको कामको विवरण

१) प्रणाली योजना विभाग

ने.वि.प्रा.को विभिन्न विभाग मार्फत आएको अनरोध बमोजिम २०८० साल बैशाख महिना देखि आषाढ
महिनासम्म यस प्रणाली योजना विभागले विभिन्न जलविद्युत आयोजनाहरुको प्राविधिक अध्ययन
सम्पन्न गरेको छ।

२०८० साल बैशाख महिना देखि आषाढ महिनासम्म Gis सम्पन्न भएका जलविद्युत आयोजनाहरु

CAPACITY Substation Name Voltage

S.N. INAME OF HPP
(MW) Level (Kv)

[eer [aa [reer।e
बा नम
सम मम

Beside GIS, System Planning Department has done the followings :
i. Fault Analysis of New Marshyangdi Substation, Udipur Substation, Khudi Substation.

२) संस्थागत योजना तथा अनुगमन विभाग

७ नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा वैदेशिक सहयोगमा संचालित आयोजनाहरुको
मासिक, त्रैमासिक तथा बार्षिक प्रगति विवरण तयार गरी उर्जा जलश्रोत तथा सिंचाइ
मन्त्रालयमा समयमै पेश गरेको।

७ MDAC, NDAC meeting को लागि आवश्यक विवरण तयार गरी उर्जा, जलश्रोत तथा
सिंचाइ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा पेश गरेको।

७ पुँजीगत खर्चहरुको विवरण अद्यावधिक गरी उर्जा जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयमा समयमै
पेश गरेको।

७ प॒धानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, उर्जा जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, राष्ट्रिय
योजना आयोग लगायत विभिन्न निकायहरुबाट माग भएको विवरणहरु तयार गरी समयमै
उपलब्ध गराएको।

89

७ आव २०८०/८१ को लागी आवश्यक वैदेशिक क्रण तथा सहयोग,नेपाल सरकार तथा
ने.बि.प्रा. को बजेट मस्यौदा तयार गर स्वीकृतिको लागी पेश भएकोमा आवश्यक सशोधन
सहित स्वीकृत भएको।

७ नेविप्रा.का आयोजनाहरुको आ.ब २०८०/८१ को बार्षिक कार्यक्रम माग गरी स्वीकृतिको
चरणमा रहेको।

३) विद्युत व्यापार विभाग

नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा योजना, अनुगमन तथा सूचना प्रविधि निर्देशनालय अन्तर्गत विद्युत व्यापार
विभाग रहेको छ। यस विभागको Her कार्य नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा RO (च)
बमोजिम निजी क्षेत्रका प्रवर्धकहरुले उत्पादन गर्ने उर्जा खरिद गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अधिकार
कार्यन्वयन गर्ने रहेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा २० (घ) अनुसार विदेशी
मुलुकबाट विद्युत खरिद तथा विदेशी मुलुकलाई विद्युत बिक्री कार्य गर्ने अधिकार समेत यस विभागले
कार्यन्वयन गर्दै आएको छ।

यस विभागलाई कारोवार विकास, निर्माण कार्यान्वयन, व्यापार तथा अर्थ र संसाधन व्यवस्थापन गरी
चार भागमा विभाजन गरिएको छ र सोही बमोजिम यस विभागले गर्ने मुख्य कार्यहरु निम्नानुसार
वर्गीकरण गरिएका छन:
१. कारोवार विकास:
निजी क्षेत्रका कम्पनीहरुले प्रवर्धन गर्ने विद्युत आयोजनाबाट उत्पादन गर्ने उर्जा खरिद गर्न नेपाल
विद्युत प्राधिकरण र yage कम्पनीहरुविच विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता सम्पन्न गर्ने।

२. निर्माण कार्यान्वयन:
विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता सम्पन्त भएका आयोजनाहरुबाट व्यापारिक उत्पादन सुरु नभएसम्म
निज आयोजनाहरुको लागि सम्पन्न सम्झौतामा उल्लेखित व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने/ गराउने।

३. व्यापार तथा अर्थ
व्यापारिक उत्पादन सुरु भएका आयोजनाहरुको सम्पूर्ण व्यापारिक कार्यहरु गर्ने तथा विद्युत खरिद
बिक्री सम्झौतामा उल्लेखित व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने/गराउने।

४. संसाधन व्यवस्थापन
विभागको आवश्यक प्रशासनिक कार्य।

हालको मिति सम्ममा (मिति: 2050103139) यस विभागबाट ४०२ विद्युत आयोजनाबाट उत्पादन हुने
कूल ८३४६ मे.वा. जडित क्षमताका लागि विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ। जस
मध्ये कुल २१०७.७२ Hal. जडित क्षमताका १६३ विद्युत आयोजनाहरुबाट उत्पादन भएको उर्जा
राष्ट्रिय ग्रिडमा जडान भैसकेका छन भने बाँकी कूल ६२३८.०७ मे.वा. जडित क्षमताका २२९ विद्युत
आयोजनाहरु निमार्णाधीन अवस्थामा रहेका छन।

90

IPPs' Hydro Power Projects (Operation) as of Baishak to Asar 2080

Commercial
PPA Date Operation
Date

S.
Saurya Bidhyut Grid Connected
y y Solar Project, Nawalparasi 2000 2077.12.20। 2080.01.02
Power Pvt. Ltd. -
Nawalparasi
Solar PV Project
2। Pure Energy Pvt. Ltd.। (1033), Nainapur,। Banke 10000 2078.08.12 2080.01.18
Banke, Block-2
4

Capacity

Developer Projects Location (kW)

Peoples' Hydropower। Super Dordi .

Company Pvt. Ltd. Kha! Lamjung 54000 2071.11.13 2080.02.08
Beni Hydropower। 4। Project Pvt. Ltd. Upper Solu Solukhumbu 18236 2069.09.16 2080.03.01

Maya Khola
Hydropower Co. Pvt.। Maya Khola ankhuwasabha 14900 2070.08.30 2080.03.22
Ltd.

४) सूचना प्रविधि विभाग

N.
1
5

१) सूचना प्रविधी विभागले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सम्पूर्ण गतिविधिहरुलाई विद्युतीय माध्यमबाट
digitalized गरी स्वचालित रुपमा सञ्चालन गर्न अग्रगामी-भूमिका खेल्दै आएको छ।

AJ

२१ औं शताब्दीको सूचना प्रविधि प्रणालीहरुमा रुपान्तरण गर्न NEA IT Policy (Guidelines)
अनुसार NEA IT Roadmap तयार गरिसकेको छ। जसबाट सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिने
क्षेत्रको पहिचान गरी तदनुरुपको Software, Hardware तथा Network Systeme@eat
व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ।

३) Personal Information System (PIS), Darbandi Management System (DMS) लाई पुरानो
प्रणालीबाट Software मार्फत digitize गरी स्तरबृद्धि गरिने कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ। साथै
हाल ने.वि.प्रा.मा सञ्चालनमा रहेको Vacancy Software मा Performance Appraisal Module
तथा Promotional Management Module लाई Automate गर्ने कार्य पनि अन्तिम चरणमा
रहका छ।

x

Centralized E-Attendance Softwaretle उत्पादन, प्रशारण तथा विभिन्न वितरण
#a/Project Office मा जोडिने कार्य पनि शुरु भै अन्तिम चरणमा रहेको छ। साथै Device
Integration Application (DIA) पनि जडान गर्ने कार्य शुरु भैसकेको छ।जसबाट Real time
attendance data उपलब्ध हुनेछ। Centralized E-Attendance Software लाई Centralized
Payroll System संग API को माध्यमबाट हाजिरी प्रतिवेदन लिने ब्यवस्थाको परिक्षण गरिसकेको

91

र आगामी दिनमा सोही अनुसार हुने कार्य अगाडी बढीसकेको छ। जसबाट Real time
attendance data उपलब्ध हुनेछ।

a

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको हरेक युनिट अफिस (वितरण केन्द्र तथा सो अन्तर्गतका अन्य
कार्यालयहरु), प्रादेशिक कार्यालयहरु तथा ने.वि.प्रा. का अन्य कार्यालयहरुलाई Inter connection
गर्न नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरी Network Communication अझ चुस्त दुरुस्तगर्न Service
Division WAN जस्ता कार्य पनि अगाडी बढाइएको छ।

Internal Audit प्रक्रियालाई Software माफत Digitize गरी संचालन गर्न Software निर्माणको
कार्य सम्पन्न भई Testing को क्रममा रहेको छ।

an

७) CRM (Customer Relationship Management System) मा Three Phase Application
Module थप गरी ग्राहकहरुले Online मार्फत निवेदन दर्ता गराउन मिल्ने व्यवस्था भैसकेको छ
भने Single Phase Meter ग्राहकहरुको लागि पनि कार्य शुरु गर्ने पहल भैरहेको छ। साथै
Centralized Customer Call Center -No-Light Response System, Customer Care
Center) संचालन भै हालको लागि काठमाडौंको विभिन्न वितरण केन्द्रहरुलाई उक्त Call Center
मा जोडी ग्राहकहरुको गुनासो समाधान गर्ने कार्य अघि बढिसकेको छ। साथै निकट भविष्यमा
देशव्यापि रुपमा उक्त Call Center लाई संचालनमा ल्याउने कार्यको लागि आवश्यक पहल तथा
तयारी भैरहेको छ।

डी

ग्राहकहरुको स्थान पहिचान गरी भविष्यमा कन स्थानको ग्राहक हो भन्ने यकिन गर्नको लागि यस
CRM Portal मा GIS Map Integration गर्ने कार्य को लागि आवश्यक तयारी भईरहेको छ।

रि

Security Event and Information Management (SEIM) तथा Endpoint Protection
System संचालन गरी NEAT Intranet/Internet Network लाई अझ सुरक्षित र भरपर्दो
बनाउने कार्य अगाडी बढेको छ।

१०) नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा रहेका सबै किसिमका सवारी साधनहरुको विवरण बैज्ञानिक एवं भरपर्दो
रुपमा व्यवस्थित गर्न Vehicle Management System तयार भै हाललाई देशभरीको सम्पूर्ण
सवारी साधनहरुको विवरण राख्ने कार्य भैरहेको छ, साथै CAIS संग Link गरी सम्पूर्ण
सवारीहरुको खर्चलाई पारदर्शी बनाउनको लागि कार्य सुचारु भईसकेको छ।

११) Retirement Fund Management System (रा५/5)लाई समयसापेक्ष Upgradation गरी
Centralized TH कार्यको पनि आवश्यक तयारी अगाडी बढाइएको छ।

१२) नेपाल विद्युत प्राधिकरणको Loan Service लाई centralized गरी व्यवस्थित software
बनाउनको लागि प्रारम्भिक छलफल गरी software निर्माणको कार्य अघि बढाइसकेको छ।

92

१३) ने.वि.प्रा. केन्द्रिय कार्यालय परिसरभित्र कार्य सहज गर्नका लागि Internet /Intranet
प्रयोगकर्ताहरुका लागि Access Point प्रविधि लागू गर्ने कार्य अगाडी बढाइएको छ।

१४) ने.वि.प्रा. कानून विभागको लागि मुद्दाहरुको Record Keeping गर्न Kanoon Management
System तयार पार्ने कार्य भईरहेको छ।

१५) ने.वि.प्रा. वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयको लागि टिप्पणीहरुलाई केन्द्रिकत रुपमा
टिप्पणीको Workflow Management गर्नका लागि Tippani Management 5५डला)तयार गरी
लागु गर्ने प्रकृयामा रहेको छ।

५) आर्थिक विश्लेषण विभाग

१. Capital Investment Plan- आगामी १० बर्षका लागि लगानी चाहिने मृख्य क्षेत्रहरु, उत्पादन,
प्रशारण र वितरण, तफका आयोजनाहरुको लगानीको श्रोत सम्बन्धि अध्ययन कार्यको तालिका
तयार गरी मृल्याङ्गन प्रतिवेदन तयारी भइरहेको।

2. Financial Analysis- प्राधिकरणको आर्थिक योजना एवम् वित्तिय विश्लेषण सम्वन्धी विभिन्न
निकायका विवरण अध्ययन कार्य भएको।

२. Consumption Pattern- Consumption Pattern को अध्ययन गर्न विवरण संकलन कार्य
गरिएको।
४, Regulatory Compliance - नियमन आयोग तथा उर्जा मन्त्रालयबाट माग भए बमोजिमको

आवश्यक Regulatory Compliance सम्वन्धी विवरण तयार गरिएको।

५, Cost of Service- Cost of Service को लागि उपभोक्ता वर्गिकरण अनुसार ग्राहस्थ, औद्योगिक,
व्यापारिक वर्गको विवरण संकलन तथा विश्लेषण गरि अध्ययन कार्य गरिएको।

६ विद्युत महशुल अध्ययन सम्वन्धी कार्य- विद्युत महशुलका विवरण सम्वन्धी अध्ययन कार्य
भएको।
७. आगामी ५ वर्षको लागि उर्जा क्षेत्रका विभिन्न indicator हरुको तथ्याङ्ग संकलन तथा विश्लेषण

सम्बन्धि कार्य भइरहेको।

Ss. Strategic Action Plan- नेपाल विद्युत प्राधिकरणको परिदृश्य (Mission), दिर्घकालिन
दृष्टिकोण (Vision), लक्ष्य (Goal), उद्देश्य (objective), सवल-दुर्वल पक्ष, अवसर र चुनौती
(SWOT analysis) आदि संलग्न गरि तयार गरिएको Strategic Action Plan सम्बन्धित
निकायमा पेश गरिएको।

93

५.७. आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय

५.७.१. परिचय :

नेपाल विद्युत प्राधिकरण, आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय विशेष गरि एशियाली विकाश
बैंकको क्रण तथा अनुदान सहयोगमा विभिन्न आयोजनाहरु मार्फत उत्पादन, प्रशारण लाइन
विस्तार, सवस्टेशन निर्माण तथा क्षमता अभिबृद्धि, वितरण लाइन एवं वितरण सवस्टेशन
क्षमता विस्तार गर्ने उद्देश्यले afew. संचालक समितिको ६७८ औं बैठकबाट मिति
२०७१।०३२४ मा स्थापना भएको हो। यस निर्देशनालयले आयोजनाहरुको तयारी गर्ने,
कार्यान्वयन गर्ने र आयोजना सम्पन्न भए पश्चात ने.वि.प्रा.का सम्बन्धित ग्रिड तथा वितरण
केन्द्रहरुलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्य गर्दछ।

५.७.२. निर्देशनालयको प्रमुख कार्यहरु:

क)

T)

एशियाली विकाश बैंकको क्रण सहयोगमा विभिन्न आयोजनाहरु निर्माण गर्ने एवं
तिनको अनुगमन तथा मुल्यांकनको कार्य गर्ने।

एशियाली विकाश बैंकको क्रण नं.२९८७, २८०८, ३१४२, ३१३९, २९९०, २९९१ तथा
अनुदान नं. ०३६१, ५२० अन्तर्गत उत्पादन, प्रशारण तथा वितरणतफ आवश्यक
आयोजनाहरु तर्जुमा गरी सो को कार्यानवयन गर्ने।

आयोजनाहरुको वार्षिक बजेट तयार गर्नै, कार्यक्र मतयार गरि स्वीकृत गराउने,
आबधिक लक्ष्य निर्धारण गर्ने, नियमित अनुगमन तथा मुल्यांकन गर्ने तथा आवश्यक
पृष्ठपोषण दिने।

आयोजनाहरुको उपलब्धि सम्बन्धि सम्पूर्ण कार्यहरु गर्ने।

आयोजनाहरुको मासिक, त्रैमाशिक, arate तथा वार्षिक प्रगति प्रतिबेदन तयार
गरी तालुक निकायएवं एशियाली विकाश बैंकमा पेश गर्ने।

आयोजनाहरुको लेखापरीक्षण गराई सो को प्रतिबेदनतयार गरी तालुक निकायएवं
एशियाली विकाश बैंकमा पेश गर्ने।

निर्देशनालय तथा अन्तर्गतका आयोजनाहरुको दैनिक प्रशासनिक कार्यहरु संचालन
गर्ने।

94

४.७.३. निर्देशनालयको संगठनात्मक संरचना :

PROJECT MANAGEMENT DIRECTORATE ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Deputy Managing Director (L-12 T)

Administrative Section (L 9-Adm)
Project Study and Monitoring Division (L-10 T)
Finance Section (L 9-Acc)

Distribution System Mgmt. Social Safeguards and
Dept. (Director L 11 T) Environment Mgmt. Dept
(Director L 11 A)

Environmental
Management Section
Project Office

Social Study
Section

= Safeguard Unit।_। GESI Unit। GESI Unit।
RIPP Unit। RIPP Unit।

Transmission and SS Mgmt.
Dept. (Director L 11 T)

Project Office। र Office
Project Office

Project Office Project Office

95

५.9. ४ आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय र अन्तर्गतका कार्यालय तथा आयोजनाहरुको प्रमुखहरुको

नाम तथा सम्पर्क नम्बर :

छ

नं. पद नाम कार्यालय/ आयोजनाको नाम

१ उप कार्यकारी तारा प्रसाद प्रधान आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय
निर्देशक
२ निर्देशक राजनत्रषि कंडेल सामाजिक सुरक्षण तथा वातावरण व्यवस्थापन विभाग

3 निर्देशक चन्धा न्यौपाने संस्थागत सुदृढिकरण आयोजना

वितरण प्रणाली सुदृढीकरण तथा बिस्तार आयोजाना
४ प्रबन्धक बोधराज ढकाल तनहँ विद्युतिकरण आयोजना

प्रदेश नं २ ग्रामिण विद्युतिकरण आयोजना
विद्युत वितरण विस्तार आयोजना

4 प्रबन्धक लक्ष्मीनारायण मुखिया। वोरांग झर्लांग रातमाटे नैविसे २२० के.भी. प्रशारण
लाइनआयोजना
& कोहलपुर नेपालगंज १३२ के.भी. प्रशारण लाइन आयोजना
प्रबन्धक रञ्जन राज WSF - - - -
अरुणखोला दुम्किवास १३२ के.भी. सवस्टेशन आयोजना

७ प्रबन्धक नितिश पौडेल तामाकोशी काठमाण्डौं २००/ ४०० के.भि. तथा १३२
के.भि.प्रसारण लाइनआयोजना
काठमाण्डौ उपत्यका प्रशारण क्षमता सुदृढीकरण आयोजना
S प्रबन्धक जुजुरत्न शाक्य = a निमाण WG
AMAA तथा चांगुनारायण सवस्टेशन निर्माण आयोजना
९ प्रबन्धक चन्दनकुमार घोष कालीगण्डकी प्रशारण कोरिडोर आयोजना
१० प्रबन्धक थर्कबहादुर थापा समुन्द्रटार त्रिशुली ३ वी हव १३२ के.भि. प्रशारण लाइन आयोजना
११ प्रबन्धक विरेन्द्र कुमार झा नयाँ बुटवल लमहि कोहलपुर Yoo के.भी.प्र.ला. आयोजना
प्रबन्धक रमणराज शर्मा आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय
१३ प्रबन्धक नारायण रेग्मी मर्स्याङ्दी कोरीडोर २२८ के.भी. प्रशारण लाईन आयोजना
१४ उप निर्देशक सुसान्त वास्तोला अर्थ महाशाखा
उप निर्देशक सिताराम cares प्रशासन महाशाखा

काठमाण्डौ उपत्यका सवस्टेशनअटोमेशन आयोजना
» > पोखरिया 2 के ला ~ आयोजना

१६ न अभय प्रसाद न्यौपाने हेटौँडा परवानिपुर पोखरिया १३२ के.भि.प्र.ला. आयोजना
वितरण प्रणाली / ग्रामीण विद्युतीकरण गुरु योजना आयोजना

सुपरीवेक्षण परामर्श सेवा आयोजना
१७ उप प्रबन्धक अभिषेक अधिकारी काठमाण्डौ उपत्यका मध्य तथा उत्तर वि.प्र.सुदृढीकरण आयोजना
ग्रिड जडित सौर्य विद्युत उत्पादन आयोजना

सम्पर्क नं.

९८४१३२३७०६८
९८२१२२७०६८
९८ ४१३४२१०४२२

९८४१२४८ २४०

९८ ४१२३९ ७७७

९८२४५०२५७६४५९

९८२११२२७२२

९८२११२३१४६९

९८४००५०१०६१

8549054999
९८४१२२४९३९
९८२११२२९२२
९८२१२३२९९२
९८२४५०२५७६४९

९८२१२११ २२९
९८४१४७९२९९

९८४१२९:५६३०

९८४१३२४३९०

—o re)
यि जी

AS
ie)

me) A A)
AU AS) ue)

AS
०८

x4

२६

9

AS

a E

oS
२९
३०

AU
ही E

३२
2

AU

wv
34
२९

उप प्रबन्धक

उप प्रबन्धक

उप प्रबन्धक

उप प्रबन्धक

उप प्रबन्धक

उप प्रबन्धक
उप प्रबन्धक

उप प्रबन्धक

सहायक प्रबन्धक

सहायक प्रबन्धक

सहायक प्रबन्धक

सहायक प्रबन्धक

सहायक प्रबन्धक

सहायक प्रबन्धक

सहायक प्रबन्धक
सहायक प्रबन्धक
सहायक प्रबन्धक
सहायक प्रबन्धक

ईन्जिनियर

प्रसारण तथा वितरण सुपरिवेक्षण परामर्श आयोजना
समन श्रेष्ठ
काठमाण्डौ उपत्यका पूर्व तथा दक्षिण वि.प्र.सदढीकरण आयोजना

काठमाण्डौ उपत्यका स्मार्ट मिटरिग आयोजना
रविन्द्र श्रेष्ठ
डाटा तथा नियन्त्रण केन्द्र निमाण आयोजना

\ S qd N we २०८ \
a _ c . x
काठमाण्डौं उपत्यका प्रशारण क्षमता सुदृढीकरण आयोजना (फेज
उकेश श्रेष्ठ २)

चोभार-पाटन-चापागाउँ भूमिगत १३२ के.भी. प्र.ला.आ.

खिम्ति बाह्रविसे लप्यीफेदी ४०० के.भि. सवस्टेशन आयोजना
प्रकाश पौडेल

प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढिकरण परामर्श आयोजना

विश्वरञ्जन मिश्र न्यू वुटवल-वर्दघाट २२० के.भी. प्रशारण लाइन तथा सवस्टेशन
आयोजना

राजन ढुंगेल पाङ्गताङ १२२ के.भी. सवस्टेशन आयोजना

वलभद्र अधिकारी घोराही माडीचौर १३२ के.भी. प्रशारण लाइन आयोजना
वितरण तथा ट्रान्सफर्मर खरिद आयोजना

बोधनाथ न्यौपाने

अरुणपुल तिङलन हव न्युखिम्ति तामाकोशी ३ सुनकोशी हव

रोशन अग्रवाल डाँडाखेत राहुघाट १३२ के.भी. प्रशारण लाइन आयोजना

ढल्केवर ४०० के.भि. Va. आयोजना

पियुष मालाकार काठमाण्डौ उपत्यका पश्चिम वितरण प्रणली सुदृढीकरण आयोजना
अमित भगत ग्रिड सवस्टेशन अटोमेशन आयोजना फेज २
विजयकमार श्रेष्ठ स्मार्ट मिटरिग आयोजना (फेज २ समेत)

सागरमणी ज्ञवाली Aste स्टेशन निर्माण आयोजना
मर्स्याङ्दी काठमाण्डौ २२० के.भी. प्र. ला. आयोजना

ल् SAU U फ्यान ~ ~ ~
AeA छ दुधकोशी जलविद्युत ४०० के.भी. प्र.ला. आयोजना
योगेन्द्र ठाक्र ललितपुर भक्तपुर वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना

[४

दर्शन राय यादव केरौन १२२ के.भी. सवस्टेशन आयोजना

सुमित श्रेष्ठ अमलेखगञ्ज सवस्टेशन निर्माण आयोजना
राजेन्द्र कोईराला १३२ के.भी कन्डक्टर अपग्रेड आयोजना

सदढीकरण ~ आयोजना

आनन्द सवेदी भरतपर पोखरा वितरण प्रणाली सदढीकरण आयोजना

> > we

९८४११८१६६९

९८२१११२७४ २८

९८:२१०७७१०१२

९८२११७६२

९८१११४०६२३
QB VRE ROR
९८४१२०२३०९
९८१३६७०७९ RR

९८२११२६७००

RB ४१२८१३१२
९८२४ २०२१९०४४
९८ ४१२४४१९६९०७
९८२११४०२३०

९८ ४१३३८ २०१

९८२१३४३२२७

९८२४१०७३२७३
९८ SIAR ERAS
९८२११४९२४४

९८४१९७४ CAL

नेपाल विद्युत प्राधिकरण
आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय

नेपाल सरकार तथा ने.वि.प्रा. द्वारा सञ्चालित आयोजनाहरुको आ.व. २०७९/०८० को बार्षिक प्रगति विवरण

आ.ब. २०७९/०८० को बार्षिक प्रगति

विवरण शुरुदेखि यस
अवधि
बजेट (कम। GAAS। लक्ष्यको अवधि सम्मको। शुरुदेखि यस कैफियत, बजेट शीर्षक रु. हजारमा) हजारमा) कूल खर्च अवधि ad
क्रस. आयोजनाको नाम तुलनामा

a. भारित प्रगति प्रतिशत (कूल सम्मको प्रगति
खर्च
प्रतिशत प्रतिशत लागतको प्रतिशत
जम्मा बजेट जम्मा खर्च तुलनामा)
१३२ के.भी तथा अन्य
क।भोल्टेज स्तरका प्रशारण। १०१०८१०१
लाइन विस्तार आयोजनाहरू
निर्माण कार्य सम्पन्न
समुद्गटार-त्रिशुली ३"वी"" हब सञ्चालनमा आईसकेको। EIB
१ आयोजना ९३.१२ १०२५०० ७५८१२ ७३.९६९ १०६.६८ ९९९८ नेपाल सरकारबाट खर्च गरिएकाले
आयाजना नेपाल सरकारतर्फ विनियोजित
बजेट भन्दा बढी खर्च देखिएको।

98

छु

काठमाडौं उपत्यका प्रशारण
क्षमता सदृढिकरण आयोजना

प्रशारणतथा वितरण
सुपरिवेक्षण परामर्श
आयोजना

काठमाण्डौं
सवस्टेशन
आयोजना

उपत्यका
अटोमेशन

काठमाडौं उपत्यका प्रशारण
क्षमता सुदृढिकरण
आयोजना फेज २

२७. ३४५

९७.२७

६२.२१

८०१. ७३

३५००००

११५०००

३१००००

१३२०००

१०९८४१

११०८२६

१९४६६३

JOR KRY

३१. ३८

९६.३७

६२.७९

य०.९८

२९.४३

£4.48

G3.52

4.9%

३४,४५९

YR, We

GY.G3

4.%S

चोभारमा निर्माण हुने
सवस्टेशनमा Soil
Investigation सम्पन्न
भईसकेको, फुटुङ्गमा निर्माण हुने
सवस्टेशनको Boundry Wall
तथा च्भतबष्लष्लन eal निर्माण
कार्य करिब ५०४५ सम्पन्न भएको। सवस्टेशनको जग्गा प्राप्तीको
लागी ने.वि.प्रा.को स्रोतबाट खर्च
गरिएको।

परामर्शदाताबाट परामर्श सेवा

उपलब्ध भईरहेको। GIS
Mapping कार्य सम्पन्न भएको।

आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने
सामाग्री साईटमा आईपुगी पाटन
र बनेपा सवस्टेशनमा निर्माण
कार्य सम्पन्न भएको छ। भक्तपुर
सवस्टेशनमा निर्माण कार्य
सञ्चालनमा रहेको छ। बनेपा
सवस्टेशन लाई बानेश्वरमा रहेको
MCC मा पनि Integrate गरि
हेर्ने कार्य गरिएको।

सवस्टेशनको

बालकुमारी
Estimate तथा बोलपत्र

3

कागजात तयार भै ADB बाट
स्वीकतीको चरणमा रहेको।
भक्तपुर थिमी प्र.ला. को ठेक्का
सम्झौता भई डिजाईन चरणमा
रहेको।

99

६

हेटौडा परवानीपुर पोखरीया
१३२ के.भी. प्रशारण
लाइन आयोजना

१३२के.भी. प्रशारण
कन्डक्टर अपग्रेड आयोजना

ग्रीड सब्सटेशन अटोमेशन
आयोजना फेज 2

२.१२

89.99

९७.३५

२४८०००

७००८००००

३२००००

ROLES

६०३२५६९

३०२५९३४

चय. ३७

BRIG

९२,९०

२. ३२७०

३२. २१

१४.५३

२.२१

RVR

4X44

हेटौँडा- परवानीपुर- पोखरीया
१३२ के.भी. प्रसारण लाईन
आयोजना अन्तर्गत पोखरिया
सवस्टेशन निर्माणको बोलपत्र
मुल्याङ्गनग कार्य सम्पन्न भई
Concurrence को लागि
एशियाली विकास बैङ्गमा
पठाईएको।
परवानीपुर-पोखरिया १३२ के.भी.
प्रसारण लाईन निर्माणको लागि
परामर्शदातबाट FIST सर्भे
तथा Design कार्य भईरहेको।
पथलैया-परवानीपुर १३२ के.भी.
प्रसारण लाईन अन्तर्गत HTLS
अपग्रेडीङ्गै कार्यको प्राविधिक
मुल्याङ्ग कार्य चालु।
निजगढ-पोखरिया ४०० के.भी.
प्रसारण लाईनको IEE, रमौली
तथा निजगढ सवस्टेशनको जग्गा
अधिग्रहणको कार्य भईरहेको।

चौकिटोल सवस्टेशन देखी SAM
क्षेत्र सम्मको सर्भे कार्य सम्पन्न
भएको। चौकिटोल सवस्टेशन देखी
कमाने क्षेत्र सम्मको पहिलो
सकिट तार फेर्ने कार्य सम्पन्न
भई सञ्चालनमा आईसकेको साथै

दोखो सकिट तार फेर्ने कार्य
अन्तिम चरणमा रहेको।

GET & D India Limited संग
आयोजना निर्माणको ठेक्का
सम्झौता भई सर्भ कार्य सम्पन्न,

100

काठमाडौं उपत्यका प्रशारण
लाइन तथा सब्सटेशन
आयोजना

डाडाखेत WEN १३२
के.भी. प्रसारण लाईन
आयोजना

घोराही-खुम्दी-माडीचौर
१३२ के.भी. प्रसारण
लाईन आयोजना

का,00 १२४५००

_

७३६८९१

२१४४४८

जि _00

93.48

६१. २७

का _00

४३.३०

१४,४३२

नल. _00

85.8%

१७,२५७

Design, Drawings Review
भईरहेको।

चालु आ.ब.मा आयोजनाको कुनै
लक्ष्य नरहेको।

बालकुमारी सवस्टेशनको
Estimate तथा बोलपत्र
कागजात तयार भै ADB बाट
स्वीकृतीको चरणमा रहेको।
भक्तपुर थिमी प्र.ला. को ठेक्का
सम्झौता भई डिजाईन चरणमा
रहेको।

हेटौंडा- परवानीपुर पोखरीया
१३२ के.भी. प्रसारण लाईन
आयोजना अन्तर्गत पोखरिया
सवस्टेशन निर्माणको बोलपत्र
मुल्याङ्ग्ग कार्य सम्पन्न भई

Concurrence को लागि
एशियाली विकास ST
पठाईएको। परवानीपुर-पोखरिया
१३२ के.भी. प्रसारण लाईन
निर्माणको लागि परामर्शदातबाट
क्याडस्ट्ू्ल uy तथा Design
कार्य भईरहेको। पथलैया-
परवानीपुर १३२ के.भी. प्रसारण
लाईन अन्तर्गत HTLS अपग्रेडीङ्ग
कार्यको प्राविधिक मुल्याङ्गन कार्य
चालु। निजगढ-पोखरिया ४००
के.भी. प्रसारण लाईनको IEE,
रमौली तथा निजगढ

101

पन्गताङ 132 के. भी.
सब्सटेशन आयोजना

केरौन १३२ के.भी.
सवस्टेशन आयोजना

कोहलपुर-नेपालगञ्ज 132
के.भी. प्रशारण लाइन
आयोजना

अरूणखोला-दुम्कीबास 132

के.भी.
आयोजना

सब्सटेशन

प्रशारण तथा वितरण प्रणाली
सुदृढिकरण सुपरिवेक्षण

२२.१२

१२.८१

७३. २७

48.0%

९३.२९

२९००००

५४००००

१८००००

४७१७२०

0000

४००

ही

~

_
_

०.१४

42.4%

-
S483

९.३२

३२. २०

९२८

१८.४५९

२३.०४

49.28

;

~~
"ss

सवस्टेशनको जग्गा अधिग्रहणको
कार्य भईरहेको।

चौकिटोल सवस्टेशन देखी कमाने

क्षेत्र सम्मको सर्भे कार्य सम्पन्न
भएको। चौकिटोल सवस्टेशन देखी
eat क्षेत्र सम्मको पहिलो
सकिट तार फेर्ने कार्य सम्पन्न
भई सञ्चालनमा आईसकेको साथै
दोस्रो सकिट तार फेर्ने कार्य
अन्तिम चरणमा रहेको।

कर्मचारी आवास भवन तथा गार्ड
हाउसको निर्माण कार्य सम्पन्न
भएको। सवस्टेशन निर्माणको
लागि निर्माण सामाग्री परीक्षण
कार्य सम्पन्न भएको तथा विस्तृत
ईन्जिनियरिङ डिजाईन कार्य
सम्पन्न भई स्वीकृतीको अन्तिम
चरणमा रहेको। ईक्युपमेन्ट
फाउन्डेशनको लागि सिभिल
निर्माण कार्य भईरहेको।

सवस्टेशन तथा प्रसारण लाईन

निर्माण कार्यको लागि ठेक्का

सम्झौता सम्पन्न भएको।

आयोजनाको टेक्का सम्झौता
सम्पन्न भई सिभिल निर्माण कार्य
सुरु भएको।

परामर्शदाता बाट परामर्श सेवा
उपलब्ध भईरहेको।

102

परामर्श आयोजना

मूलपानी १३२ के.भी

१७ aaa आयोजना ५०.२२ ३१५००० १३७९७७ ४३.८० ८.९३ १०. २१
ब्सटेशन आयोजना

चोभारपाटन चाँपागाउँ

१८। भुमिगत १३२ के.भी ४४,०१ १०७५०० ६८४५ ६.३७ ०.१२ ०,४७
प्रशारण लाईन आयोजना
कालीगण्डकी २२० केभी

१९ प्रशारण कोरिडर आयोजना 400,00 340000 GARG ४९ ९२२१ ९९.६४५ ९६.९१
शारण कोरिडर आयोजना

२ मर्स्याङ्दी २२० केभी

२० > ९७.०८ २०००००० १९०१४५६८ GRAS CSO 48.16

कोरिडर आयोजना

ठेक्का सम्झौता भई
मोबिलाईजेसन पेश्की भुक्तानी
भएको, आयोजनाको प्राविधिक
कार्य अन्तर्गत माटो परीक्षण,
सर्भे, डिजाईन लगायतका कार्यहरु
सम्पन्न भई डिजाईन कार्य
थालनी भएको।

पाटन सवस्टेशनको बोलपत्र
आब्हान भएको र चोभार पाटन
भुमिगत प्रसारण लाईनको
प्राविधिक बोलपत्र मुल्यांकन
घक्रियामा रहेको।

आयोजनाको प्रसारण लाईन
तफको निर्माण कार्य चालु रहेको।

उदिपुर - WATT कूल १९३
मध्ये ९० वटा टावर फाउण्डेशन,
२४ बटा टावर SIA कार्य पुरा
भएको। उदिपुर र भरतपुर
सवस्टेशनको निर्माणको लागि

करिब ९७% सामान आपूर्ति
भएको।

103

AS
AS

मर्स्याङ्दी-काठमाडौं २२०
केभी प्रशारण लाइन
आयोजना

लप्सीफेदी-चाँगुनारायण
सबस्टेशन निर्माण आयोजना

सुपरीवेक्षण परामर्श सेवा
आयोजना

न्यू बुटवल-बर्दघाट 220
के.भी प्रशारण लाइन तथा
सब्सटेशन आयोजना

९:५.९२

१००.००

424.99

९०.१४

१२३००००

१४४००००

७५ ०००

९७००००

१३५२ ७२९

१३९१०४०

२११४

.२३९००

११०. २२

९६.८८

११०. ८२

न४.०१

ठन.१४

६९. ७४५

0,30

9X, 93

८२,.००

६७.२५९

GRX,OR

प्रसारण लाईन (८२ कि.मी.)
अन्तर्गतको सम्पूर्ण निर्माण कार्य
सम्पन्न भई लाईन चार्ज भएको।
मर्स्याङ्गली र मातातीर्थमा निर्माण
भईरहेको सवस्टेशन तर्फ स्टाफ
क्वाटर, कन्ट्रोल विल्डिङ्ग
Equipment Foundation तथा
Gantry को निर्माण कार्य चालु
अवस्थामा रहेको। विगत
अवधिको भुक्तानी समेत यस
अवधिमा भएकोले वित्तीय प्रगती
बढी देखिएको।

टेक् सवस्टेशनमा PEB र GIS

जडान भई Testing कार्य
भईरहेको। चाँगुनारायण,
स्युचाटार तथा टेक् सवस्टेशनको
लागि आवश्यक Transformer
हरु आपूर्ति भएको।

फेज १ को विगत अवधिको
भुक्तानी समेत यस अवधिमा
भएको कारण वित्तीय प्रगती बढी
देखिएको।

न्यू बुटवल सवस्टेशनको निर्माण
कार्य सम्पन्न भई सञ्चालनमा

रहेको। न्यू बुटवल बर्दघाट
खण्डको टावर फाउण्डेशन तथा
प्रसारण लाईनको क्षेत्रभित्र पर्ने
रुख कटान कार्य समानान्तर
रुपमा सञ्चालनमा रहेको। न्यू
बुटवल कृश्मा संवस्टेशन

104

बोरंग-झर्लाङ-रातमाटे-नोविसे

२२० के.भी प्रसारण
आयोजना

लाईन

नयाँ बुटवल-लमही-
कोहलपूर-नयाँ अतरिया

४०० केभी प्रशारण
आयोजना

अरूणपूल तिङला न्यू
तामाकोशी ३ सुनकोशी हब

ढल्केवार Yoo

लाइन

खिम्ति

केभी

प्रशारण लाइन आयोजना

तामाकोशी-काठमाण्डौ
220/¥00

प्र.ला. आयोजना

के.भी.

49,0

41.4%

35.08

९३.२६

८५००००

४००००

८९१४५००

२९४५००००

४४ ३०००

RALOO

३४१२५६०

११८०१९२६

न२.२९

GR. ७४५

३९,६४५

£&. 89

q4q.20

9.48

२८.०२

६०.०३

49.08

१३.३९

२५.९८

६९. २९

Contract Award भई

विस्तारको लागि लागत अनुमान
स्वीकृत भई बोलपत्र तयारीको
कार्य चलिरहेको।

Advance Payment भुक्तानी
भएको।

परामर्शदाताले १३२ के.भी. सुर्खेत
सवस्टेशन र ४०० के.भी. दोधारा
सवस्टेशनको डिजाईन गरी सोको
रिपोट पेश गरेको छ यसैगरी
परामर्शदाताले नयाँ बुटवल देखि
लमही सम्मको ४०० a भि।
Fay लाईनको सर्वेक्षण तथा
विस्तृत इन्जिनियरिङ (Detail
Transmission Line Route

Survey, Transmission Line
Tower and _ Foundation
Design) का कार्यहरु गरि

रिपोटहरु आयोजनालाई पेश
गरेको।

सवस्टेशन तथा प्रसारण लाईनको
विस्तृत Design प्रतिवेदन तथा
लागत तयार।

बाह्रबिसे- काठमाण्डौं ४००
के.भी. प्रसारण लाईन निर्माण
तर्फ ११४५ वटा टावर फाउण्डेशन
तथा १०७ वटा टावर ईरेक्सन
कार्य सम्पन्त भई १४ कि.मी.

109

तार तान्ने कार्य सम्पन्न भएको
यसैगरी खिम्ती- बाह्रबिसे ४००
के.भी. प्रसारण लाईनको ९७ वटा
टावर फाउण्डेशन तथा ८२ वटा
टावर ईरेक्सन कार्य भई करिब
२३ कि.मी. तार तान्ने कार्य
सम्पन्न भएको।

सवस्टेशन निर्माणको ठेक्का
सम्झौता सम्पन्न भएको।
सवस्टेशन निर्माणको लागि

अमलेखगञ्ज सवस्टेशन " ~

निर्माण आयोजना १००.०० 340000 249000 ७४.१७ १३.३१ १९.६४ आवश्यक पर्ने ३ बिघा मध्ये २
बिघा जग्गा प्राप्ति कार्य सम्पन्न
भएको।

परामर्शदाताबाट परामर्श सेवा
EGMP सुपरिवेक्षण परामर्श उपलब्ध भईरहेको।

आयोजना Re. OY 410000 ३२७७३ २९,७९ १९.८१ २१,००
आयोजना। चालु आ.ब.मा आयोजनाको कुनै

काठमाण्डौं उपत्यका २२० लक्ष्य नरहेको।

के.भी. रिङ्गमेन आयोजना

co 92400 = om ना
अन्य ३३ के.भी. लाईन

तथा सवस्टेशन। ५०१०८१०३
आयोजनाहरु

२३ के.भी. र ११ के.भी. लाईन
वितरणप्रणाली wee निर्माण अन्तर्गत अधिकांश लाईन
ARITA सु करण निर्माण सम्पन्न भई रे
तथा आयोजना १२.४६ ४११००० २६३०० ६३४ ठ.७६ ९५,.४९। निर्माण सम्पन्न भई सवस्टेशन
तथा विस्तार आयोजना सञ्चालनमा आई चालु अवस्थामा
रहेको।

106

Ae)।
९)

x

काठमाडौं उपत्यका मध्य
तथा उत्तर वितरण प्रणाली
सृद्धिडीकरण आयोजना

७०. २७

ट८७००००

६२९२ २१

७३.१६

७३.११

७२, ८४

_हालसम्म महाराजगंज स/स
FATT बुढानिलकण्ठ, चपली,
TH, हात्तीगौंडा,
महाराजगंज लागयतका विभिन्न
स्थानमा भुमिगत कार्य हुँदै र
हालसम्म उक्त सवस्टेशन
अन्तर्गत १६५९ वटा सर्भिस
फिडर प्यानल ५४५४ वटा फिडर
प्यानल र २१ वटा RMU प्यानल
जडानको Foundation निर्माण
कार्य भएको, १४६८ वटा AHA
फिडर प्यानल, ४९७ वटा फिडर
प्यानल र २१ वटा RMU प्यानल
जडानको कार्य सम्पन्न भएको।
वितरण प्रणाली भुमिगत गर्ने तथा
सुदृढीकरण गर्ने क्रममा ४९९
कि.मि. HDPE Pipe Laying
गरेको र १५१.९ कि.मि. PLB
HDPE Pipe Laying, २९८.१
कि.मी. LT(XLPE) र १५९ कि.मी.
HT(XLPE) को Cable Laying
कार्य सम्पन्त भईसकेको छ।
१८.६ कि.मी. OFC Cable
Laying! कार्य भईसकेको छ
[हलसम्म महाराजगंज सवस्टेशन
अन्तर्गत ११ कि.मी. HT(XLPE),
१ कि.मी. LT(XLPE), १ वटा
RMU र ३२ वटा सर्भिस फिडर
प्यानल Commissioning कार्य
भईसकेको। महाराजगंज,
पानीपोखरी र गोल्फुटार,
मण्डीखाटार, बालुवाटार

107

काठमाडौं उपत्यका पुर्व तथा
दक्षिण वितरण वितरण
प्रणाली सुद्धिढिकरण
आयोजना

६९,७४५

१०५००००

WOR YE

१७.३८

७६.२२

६७. २५

आसपासका सडकमा Road
Restoration को कार्य भईरहेको,
बुढानिलकण्ड र पानीपोखरीको
सडकखण्डमा Road

Restoration भई सडक
विभागलाई तथा विभिन्न
आन्तरिक सडकहरु का.म.पा.
तथा बुढानिलकण्ठ न.पा. लाई
हस्तान्तरण भईसकेको।

रत्नपार्क बि.क. को वितरण

प्रणाली भुमिगत गर्ने तथा
सुदृढीकरण गर्ने कार्य अन्तर्गत
दोस्रो लटको XLPE, ABC Cable,
HDPE/PLB, HDPE Pipes,
Feder Pannel लगायतका
सामाग्री प्राप्त भईसकेको र
चुच्चेपाटी चावहिल र मित्रपारक
क्षेत्रमा, नयाँ बजार, लैनचौर,
लाजिम्पाट, धोबिखोला कोरिडोर,
सामाखुसी, महाकाल, टेक्_ क्षेत्रमा
भुमिगत कार्य भएको। अन्य
क्षेत्रमा सडक खन्न अनुमतिको
लागि सडक विभागसँग आवश्यक
समन्वय भईरहेको।

108

१०० कि.मी. ११ के.भी. XLPE
Cable तथा ११० कि.मी. ४००
भोल्ट XLPE Cable जडान
काठमाडौं उपत्यका पश्चिम भईसकेको छ। कालिमाटी-
कलंकी, कालिमाटी-बल्ख-चोभार,
४।वितरण प्रणाली सुद्धिढिकरण ९६.२१ १४२०००० १३७८२८६ ९७.०६ ४३.५३ 83.53। जडिबटी-पेप्सीकोला, बाग्मती
आयोजना कोरिडोर, किर्तीपुर एरिया तथा
कलंकी-थानकोटमा एकतफको
कार्य सम्पन्त भईसकेको

आयोजनाको चालु आ.ब. मा कुनै

बितरण टासफरर्मर खरीद
हर ममा। १००० oe om 0,08 मन लक्ष्य नरहेको।

आयोजना

प्रस्तावकहरुसँग ठेक्का सम्झौता

गरिएको। ५ वटा (२४ मे.वा.)
ग्रिडजडित सौर्य fram प्रस्तावकहरु सबैले ने.वि.प्रा. सँग
उत्पादन आयोजना fis विद्युत खरिद सम्झौता गरेको।
जडित सौर्य उत्पादन - ३२९००० ५३४ ०.१६ ०.०५ ०.०२ विद्युत खरिद सम्झौता गरेका २
जडित सोर्य विद्युत Ye कम्पनीको (११ मे.वा.) निर्माण
आयोजना (VG F) सम्पन्न भएको।

ग्रामिण विद्यतीकरण आयोजनाको सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न
ग्रामिण TAMU Te <3 अवधिमा सबै

चुर्ताकरण गु १००.०० qoxoo ९४९७ ९०,४४५ ९२४९ १००.००। भई यसै अवधिमा सबै भुक्तानी
योजना आयोजना भएको।

छ निर्माणका सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न
तनहुँ विदतिकरण आयोजना ९२.५४ १३५००० २६३०० १९.४८ G9, OY ९४,२४५ भई सवस्टेशन चार्ज भईसकेको।

109

९

ललितपूर भक्तपूर वितरण
प्रणाली सुद्धिढिकरण

आयोजना

पोखरा भरतप्र वितरण

प्रणाली
आयोजना

बिद्युतवितरण
आयोजना

सुद्धिढिकरण

विस्तार

ओधोगिक क्षेत्र कोरिडोर
आयोजना

९१.९२

२९.१९

९४.१७

७८५०००

१३०००००

१०२०००

२५००

४७७४५७

२१९०२४

६७३०३

६०.८२

२९.६९

६५.९८

1%. ¥&

२३.६०

९५.००

RAR

२७.६२

९८. ००

भक्तपुर, ठिमीमा yoo वटा
Feeder Pillar Foundation र
६२ वटा Feeder Pillar
Erection कार्य सम्पन्न भएको।
पाटन सवस्टेशन र मध्यमुर ठिमी

क्षेत्रमा ११ के.भी. 1९ कि.मी.

तथा LT लाईन ५ कि.मी.
भुमिगत कार्य सम्पन्न भएको।

aa Soil Investigation र
GPR Survey को काम सम्पन्न
भएको। Design र Drowing
कार्य सम्पन्न हुने चरणमा रहेको।
पेखरा कुँडहर सवस्टेशन र
ईलाका वन कार्यालयको
कम्पाउन्ड भित्र पाईप विच्छुयाउने
कार्य सम्पन्न भएको, भरतपुरमा
२३ के.भी. को पाईप तथा
PATH कार्य सम्पन्न, ११ के. भी.
तथा ४०० भोन्टेजको कार्य
चलिरहेको।

निर्माण कार्य सम्पन्न भई
सञ्चालनमा आईसकेको।

" चालु आ.ब.मा आयोजनाको कुनै
लक्ष्य नरहेको।

110

T

नेपाल भारत विद्युत प्रसारण
लाईन आयोजना

संस्थागत
आयोजना

सुदृढिकरण

fagt विकास दशक

सम्बन्धि कार्य योजना

स्मार्ट मिटरीङ् आयोजना

409059994 0,00 ०

६.९० १०९०००० १३५९११ ७.१९

RAR

९३,०४५

२.८७

१००.००

Package-1: Supply and
Installation of Enterprise
Resources Planning (ERP) को
लागत अनुमान स्वीकृतीको लागि
एशियाली विकास बैङ्गमा पठाएको।

Package -2 : Supply and
Installation of Revenue
Management System (RMS)
को 9th January 2023 मा
ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भई
Advance Payment भुक्तानी
AUST

Package-3 Project
Management Consultant
(PMC) को लागि प्राप्त
बोलपत्रहरुको सम्पूर्ण मूल्याङ्गन
सम्पन्न गरी एशियाली बिकास
बैङ्गमा बुझाईएको र न्यूनतम
कबोलदातासँग Negotiation
गर्ने प्रक्रियामा रहेको।

आयोजना सम्पन्न भई
Capitalization को प्रक्रियामा

रहेको। Completion

111

स्मार्ट fete आयोजना
(फेज 2)

का. 3¥0000 न. i = oo

डाटातथा नियन्त्रण केन्द्र

AAG
निर्माण आयोजना

७५०००० ERS GR.AR 40, 69 94.00

विद्युतिय सवारी चार्जिङ
स्टेशन पूर्वाधार तथा बिकास
आयोजना

९४.२६ ४४१७८० १८२२३२ ४१.०७ ०. ४० ९५.००

सासेक विद्युत प्रशारण तथा
वितरण प्रणाली सुद्धिढिकरण
आयोजना

२०१०८१२८

प्रदेशन॑, २ ग्रामिण
विदुतिकरण तथा वितरण
प्रणाली सुद्धिढिकरण
आयोजना

५३.०० ११७००००

६४००२३ 48,90 R45 20.4%

Certificate जारी गरिसकिएको।

को लागी एशियाली बिकास
ASAT पठाईएको।

Pre Fabricated Data Center
Building निर्माण कार्य सम्पन्न
भएको। IT Equipments को
सामाग्रीहरु डेलिभरी भईसकेको।
सिभिल कार्य अन्तर्गत केबल
टेन्चहरु, पम्प हाउस, अर्थिङ्ग तथा
ट्रान्सफर्मर जडानको कार्य
सम्पन्न भई डाटा सेन्टर चार्जिङ्ग
गरी हाल टेस्टिङ्गमा रहेको छ।

देशका विभिन्न स्थानमा गरी कूल
५१ मध्ये ४६ वटा स्थानमा
चार्जिङ्ग स्टेशन निर्माण सम्पन्न
भएको। थप ११ वटा चार्जर
अर्डर गरिएको।,32,000 PSC Pole मध्ये
42,400 थान PSC Pole गाड्ने
कार्य tat भएको १० वटा

सवस्टेशन मध्ये १० वटै
सवस्टेशनको सिभिल निर्माण कार्य
चालु रहेको।

112

न्यू खिम्ती तथा बाह्रबिसे
सबस्टेशनमा Land

Development
खिम्ती-बाहबिसे-लप्सिफेदी Counterfort Wall, २२० kV
२ ४०० केभी सबस्टेशन ५२.३२ ३०४०००० ११४६५४५ ३७.७२ २७.४९ ३६,.२४ GIS Installation,

आयोजना Transformer Foundation

लगायतका कार्य भईरहेको।

खर्च प्रतिशत

v
१५०९४०० 438038

3,082,400 २२१६०६१ ER

113

YS,
८.१.

१०.

ईन्जिनियरिङ्ग सेवा निर्देशनालय:
ईन्जिनियरिङ्ग सेवा निर्देशनालयको कार्य विवरण :
पूर्वाधार तथा जलविद्युत विकास सम्बन्धी कार्यहरु,

जलविद्युत, पानीको बहुपक्षीय उपयोग वा अन्य पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा ईन्जिनियरिङ्ग, वातावरण तथा
सामाजिक अध्ययन,वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण तथा अनुगमन सम्बन्धी कार्य,

ट्रान्सफर्मर तथा अन्य महत्वपूर्ण विद्युत सम्बन्धी यन्त्रहरुको परीक्षण र मर्मत सम्बन्धीकार्य,
गुणस्तरीय कंक्रिट पोलको उत्पादन र विकी गर्ने सम्बन्धी कार्य,

जलविद्युतसंग सम्बन्धित प्राविधिक तथा ब्यवस्थापनको क्षेत्रमा दक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्ति तयार गर्न
तालिम सञ्चालन गर्ने कार्य,

जलविद्युत ईन्जिनियरिङ्ग र ब्यवस्थापन सम्बन्धी ब्यवसायिक सेवा ब्यापारिक रुपमा प्रदान गर्ने कार्य,

प्राधिकरणको काममा बाधा नपुग्ने गरी विभिन्न उपकरण तथा भौतिक साधन/सुविधा पूर्वनिर्धारित
दरमा अन्य निकायलाई उपलब्ध गराउने कार्य,

निर्देशनालय अन्तगतका विशेषज्ञ दक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्तिलाई निर्धारित पारिश्रमिक, ओभरहेड आदि
लिई कामको विवरण र कार्यविधि तोकी सरकारी,अर्ध सरकारी तथा निजीक्षेत्रलाई आवश्यकतानुसार
उपलब्ध गराउने कार्य,

जलविद्युत विकास र सो संग सम्बन्धित काम संयुक्त रुपमा गर्ने कार्य,

निर्देशनालय अन्तगतका सम्पूर्ण कार्यालय तथा आयोजनाहरुको अध्ययन अनुगमन, निरीक्षण तथा
सूपरिवेक्षण गर्नेकार्य आदि।

114

। ईन्जिनियरिङ्ग सेवा निर्देशनालय, सांगठनिक संरचना।

आयोजना पहिचान
महाशाखा। ait महाशाखा। नम्स एण्ड दुधकोशी जलाशययुक्त ज.वि.आ

हाईड्रोलिक डिजाईन
महाशाखा

आयोजना विकास विभाग हाईड्रोसेडिमेन्टोलोजी
सहाशाखा

स्ट्रक्वरल डिजाईन
महाशाखा

कम
रुपा बेगनास

जलाशययुक्त ज.वि.आ

स्पेसिफिकेसन

चैनपुर सेती जलाशययुक्त ज.वि.आ

वातावरण तथा सामाजिक
अध्ययन विभाग

भवन तथा भौतिक संरचना निर्माण
आयोजना

माटो, ढुङ्गा तथा कंक्रिट
प्रयोगशाला

तालिम केन्द्र आधिखोला जलाशययुक्त ज.वि.आ
ईलेक्ट्रोमकानिकल डिजाईन। कंक्रिट पोल प्लाण्ट अमलेखगञ्ज। a
कंक्रिट पोल प्लाण्ट लम्की। केक्रिट पोल प्लाण्ट cla।
प्रशासन शाखा। कंक्रिट पोल प्लाण्ट By।

परम 115

महाशाखा

ईन्जिनियरिङ्ग सेवा निर्देशनालय अर्न्तगतका आयोजनाहरुको नाम :

दुधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना

भवन तथा भौतिक संरचना निर्माण आयोजना।

चैनपुरसेती जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना।

रुपा बेगनास जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना।
कूलेखानी-सिस्नेरी पम्प जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना।

KK ५४ a WO

५. ८.४, ईन्जिनियरिङ्ग सेवा निर्देशनालयअन्तर्गतका कार्यालय प्रमुखहरु :

सिं कार्यालयको नाम कार्यालय प्रमुखको नाम फोन नं मेल ठेगना
a.
श्री इन्जिनियरिङ सेवा निर्देशनालय ९८४५६०२७६०८। engineering@nea.org.np

२। श्री आयोजना विकास विभाग / रुपा ९८५११३२८७६। pdd@nea.org.np
बेगनास जलाशययुक्त जविआ शी नसिनमान Wale
श्री वातावरण तथा सामाजिक श्री अनिरुद्ध पोडेल ९८५१०८६७६४। env.social@nea.org. np
अध्ययन विभाग

४। at माटो ढुङ्गा तथा कंक्रिट श्री टिकाराम पौडेल ९८४१३९१७२०। srcl@nea.org. np
प्रयोगशाला, ने.वि.प्रा.।

4 श्री तालिम केन्द्र, खरिपाटी श्री मोतिलाल महतारा। ९८५११७९२८३। trainning@nea.org. np

श्री ईलेक्टो मेकानिकल डिजाइन electromech@nea.org. np
महाशाखा

७। श्री केन्द्रीय वकशप हेटौडा ९८४६०४१७९७। central.workshop@nea.org. np
ठ। at कंक्रिट पोल प्लान्ट, श्री शम्मी कर्ण ९८४५४०२४७०४। poleplant.amlekhganj@nea.org
अमलेखगञ्ज np
श्री कंक्रिट पोल प्लान्ट, लम्की श्री परमार धिरसेन ९८५११९११८८
आयोजना

९ g51x09K47% _। poleplant-kotre@nea.org. mp

श्री दुधकोशी जलाशययुक्त श्री बसन्तध्वज श्रेष्ठ ९८१३४४५८००१८। dkoshi@nea.org. np
जलविद्यत आयोजना

श्री भवन तथा भौतिक संरचना श्री ald कुमार साह। ९८४३२६३४५८
निर्माण आ
श्री कंक्रिट पोल प्लान्ट टंकि श्री विमल चौधरी ९८५१०४२०६५ धी

श्री चैनप्र सेती जलविद्युत at ९८५१११४७८०

2]

116

Chainpur Seti Hydroelectric Project (210MW)

Chainpur Seti Hydroelectric Project (CSHEP) is Peaking Run off River type
Hydropower project being developed in Seti River that is located in Saipal, Talkot and
Mastha Rural-Municipality in the Bajhang District of Sudurpaschim Province. The
project features includes 40 m high concrete gravity dam with four number of radial
gates, three intake gate each of width 8 m and 3.5 m high are proposed. Three
Underground desending basin each of length 130m and width 15m are proposed.
Headrace Tunnel has total length of 12468m and finished diameter is 5.4 m. A surge
shaft of 87.3 m high with 12.5m internal diameter is provided. Project has Penstock
pipe of length 1575 m of 3.5 m diameter also steel lined pressure shaft of length
161.30m and diameter 2m is proposed. A semi surface powerhouse consisting of 3
units of Pelton turbine each of rated capacity of 70 MW and tailrace structures is
proposed. The proposed headworks site is located about 150 m downstream from the
confluence of the Seti River and Ghatganga River while the proposed powerhouse site
lies near the Basti village on the right bank of Seti River. The project will generate a
capacity of 210MW utilizing a net head of 474.49m and design discharge of 50.68
m°/s. Annual energy is about 1158.02 GWh with 6 hours daily peaking during dry
period with dry peak energy generation of 219.50 GWh. The B/C Ratio is 1.53 and
IRR of Project is 17.48%. The power generated from the project shall be connected to
proposed 400/132 KV Bajhang Substation.

PROPOSED HEADWORKS AREA

117

The Project site is accessible via Attariya- Chainpur black topped road and an earthen
track road of about 16 km connecting Chainpur to the proposed powerhouse site. The road
connecting Chainpur Bazar to Taklakot is under construction with the fund of Government of
Nepal (GoN). This road passes near project headworks area.

A review of feasibility study has been completed and Preparation of Engineering
Procurement and Construction (EPC) tender document of the project is being carried out by
Chilime Engineering Services Company Limited (ChesCo) and is at completion stage. The
geotechnical investigation works like MASW, 2D-ERT, Core Drillings at proposed
headworks site were completed. The Environmental Impact Assessment (EIA) Report of
CSHEP has been approved by Ministry of Forests and Environment (MoFE). Access road to
powerhouse and camp area is under Construction. Mobilization of contractor for construction
of adit 3,5 and 6 tunnel of the project. The review of tender document of camp area is
ongoing for bidding process. Distribution of compensation for land, house, fruits, trees and
other acquired for Powerhouse and camp area is ongoing.

Building and Physical Infrastructure Construction Project

1. Introduction

The Nepal Electricity Authority, one of the largest organizations in Nepal, was formed by
merging the Electricity Department, the Nepal Electricity Corporation, and various
Development Boards in 1985. At the central level, NEA is divided into various Directorates
consisting of Departments and Divisions. The existing office space in the NEA head office
complex at Durbarmarg is not adequate to accommodate all the central offices due to
haphazard space planning and the layout of existing old buildings.

For optimum utilization of land located at prime locations, NEA established the new project
named Building and Physical Infrastructure Construction Project (BPICP) on 2074/06/09.
The main objective of this project is to construct the corporate office building at Durbarmarg
and other similar infrastructure all over Nepal.

Corporate Office Building (COB)

BPICP has revised the architectural drawing of COB in accordance with the instruction of
then Managing Director, Mr. Hitendra Dev Shakya, of Nepal Electricity Authority, to meet
the by-laws of Ministry of Urban Development (MOUD) by limiting the total height of the
building to 30 m. In this Design, The MoUD had approved the Initial Environmental
Examination (IEE) Report. BPICP had presented slide about design and drawing at the 88 1st
Board Meeting of NEA, held on 31st Bhadra 2078. The Board had instructed to resubmit the
design after an in-depth discussion with concerned bodies ie. Kathmandu Metropolitan City,
MoUD, etc.

118

New Office Buildings at Bhagwanpau and Lainchaur

NEA Board Meeting held on 31st Bhadra 2078, had decided to initiate the construction of
NEA Office buildings at Lainchaur and Bhagwanpau. BPICP published the notice of
Invitation for Bid (IFB) in the national daily Gorakhapatra on 2078/10/21. The Bid
Evaluation Committee had submitted the Evaluation report on 9 th Baishakh 2079. BPICP
had published the Notice of Price Bid Opening on National Daily Gorkhapatra of
2079/01/13. The Contract Agreement between BPICP and Contractor had been endorsed on
3rd July 2022. Due to hindrance in site clearance at Swayambhu and lainchaur, the site

mobilization is work is not yet commenced. However, BPICP is trying to clear the site before
14th Aswin 2079.

प्रगति विवरण आर्थीक वर्ष २०७९। ०८०

_१.आयोजना विकास विभागबाट सम्पादन गरीएका कामको विवरण २०७९-०८०;

१.

सुनकोशी-३, जवा तिला र् syarpu Pumped Storage Project को सर्वेक्षण लाईसेन्स
प्राप्त गर्न विद्युत विकास विभागमा निवेदन दर्ता।

. सुनकोशी-३ को परामर्शदाता नियुक्तीका लागि Eol Document तयार गर्न कार्य

सम्पन्न।

२. कर्णाली चिसापानीको Eol Document Reviewed गर्न कार्य भईरहेको।

. १५ वटा Pumped Storage Project को Identification © Ranking गर्न कार्य।

५, विभिन्न निर्देशनालयसंग सम्बन्धित survey सम्बन्धित ३०/३५ आयोजनाहरुको

Survey सम्पन्न गरीएको।

. Need Assessment of Pumped storage project सम्बन्धि कार्य।
. वि.ग्रा.से.नि., प्रशासन र अरु निर्देशनालयहरुलाई आवश्यकता अनुसार परामर्श

सेवाहरु उपलब्ध गराईएको।

. तालिम केन्द्रको कार्य विवरण: आर्थीक वर्ष २०७९।०८० मा तालिम केन्द्रले

अधिकृतस्तर ६२९ र सहायक स्तर १४५६ गरी जम्मा २०८५ जनालाई तालिम
प्रदान गरेको।

. माटो ढुंगा तथा कंक्रिट प्रयोगशालाबाट समपन्न कार्य विवरण २०७९-०८० :

119

१. अपर अरुण जलविद्युत आयोजनाको भौगर्भिक अध्ययन कार्य ८०% सम्पन्न
ड्रिलिङ कार्य तर्फ २८ वटा Hole गरि जम्मा ३३००मि.
ii)। Test Audit Tunnel को बांकी १६० मि. मध्ये ६३ मि. निर्माण भई अब
९२ मि. मात्र बाँकी रहेको।
iii) Geophysical Survey, Televiewer Scan तथा भौगर्भिक नक्साहरु
बनाउने काम सम्पन्न भएको।
२. विभिन्न Transmission Line र Substation हरुको भौगर्भिक अध्ययन कार्य qu
भएको।
धरान, बोदेबसाईन, सुखिपुर, लहान, चन्द्रपुर, He substation को अध्ययन पुरा
भएको।
३. चैनपुर सेती जलविद्युत आयोजनाको बांधस्थल (Dam), विद्युत गृह तथा सर्जटेक
क्षेत्रको भौगर्भिक अध्ययन पुरा भएको।
४. उत्तरगंगा जलविद्युत आयोजनाको भौगर्भिक अध्ययन गत बर्षनै सम्पन्न भएको।
५, निजिक्षेत्रबाट अनुरोध भए अनुसारका भौगर्भिक अध्ययन तथा प्रयोगशाला परीक्षणका
कामहरु सम्पन्न भईसकेको।
६. Lower Solu जलविद्युत आयोजनाको Drilling तथा Televiewer गरि सबै काम
समयमै सम्पन्न गरेको।
७. Kathmandu Valley प्रशारण लाईनको भौगर्भिक अध्ययनको काम सम्पन्न हुनै
लागेको

४.नेपाल विद्युत प्राधिकरण वातावरण-तथा सामाजिक अध्ययन विभागले आर्थिक बर्ष

२०७९/०८० मा सम्पन्न गरेका कार्यहरुको विवरण :
० विभागले ४८ वटा आयोजनाको अध्धयन/ अनुगमनको कार्य समपन्न गरेको छ।
० यस बाहेक दातृ निकायको लगानी रहेको मर्स्यङ्गली करिडोर २२० के.भी.
प्रसारण लाइन आयोजनाको समिष्टगत प्रभाव मूल्याङ्गन (81/,/जनजाती (IP)

120

सम्बन्धी अध्ययन र उर्जा दक्षता आयोजनाको ESMP तयार भई सम्बन्धीत
aa मार्फत clearance पनि Wet भइसकेको छ।

० यो अवधिमा एउटा आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) स्वीकृत
हुने अवस्थामा रहेको छ। दुई वटा आयोजनाको SEIA स्वीकृत भएको छ
भने एउटाको SEIA तयार हुँदैछ। सोही अवधिमा आठ वटा आयोजनाको
प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) प्रतिवेदनहरू सम्बन्धित मन्त्रालयबाट
स्वीकृत भएका GA

० दश वटा आयोजनाहरूको IEE को कार्यसूची (ToR) स्वीकृत भइसकेका छन्।

५. अन्य कार्यालयबाट सम्पादित कार्य
१. चारवटा Vat प्लाण्टबाट ८ मिटर ९ मिटर र ११ मिटरको आर्थिक वर्ष
२०७८/०७९ मा जम्मा ३५९८३ आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा जम्मा ६०६८८
पोल उत्पादन तथा बिक्रि भएको।

केन्द्रिय वर्कसप हेटौंडाको कार्य विवरणः

७ आर्थीक वर्ष २०७९। ०८० मा वितरण ट्रान्सफरमर मर्मत संभार जम्मा १५०१
थान पावर ट्रान्सफरमर मर्मत संभार जम्मा १० थान वितरण ट्रान्सफरमर टेष्टिङ्ग
जम्मा ९२४१ थान सिटी पिटी टेष्ट ११८ थान

७ केन्द्रिय वकशप हेटौडामा 631४, 220KV सम्मका पावर ट्रान्सफरमर मर्मत
संभार तथा टेष्टिङ्ग कार्यका लागि आवश्यक पर्ने मेशिन उपकरण खरीद गर्न वोलपत्र
आह्वान भई अप्रिल ५, २०२३ मा ठेक्का सम्झौता भैसकेको। हाल ठेक्का सम्झौता
अन्तर्गत ठेकेदारबाट आपूर्ति गरिने उपकरणहरु Design Drawing पेश भैरहेको।

७ CT/PT तथा HT Metering Unit Testing का लागि आवश्यक टेष्टिङ उपकरण खरीद,
जडान तथा संचालन गरिएको।

७ मर्मत संभार हुन नसक्ने भई किटान भएका २० थान पावर ट्ान्स्फरमरहरुको लिलाम
विक्री माफत रु. ५१०,७५,९९८।८७ आम्दानी गरिएको।

७ भौतिक परीक्षणबाट लिलाम विक्री गर्न ठहरिएका लिलाम योग्य स्थिर सम्पत्ति र
स्कयाप मालसामानको विक्रि माफत रु. CYS VY ४४६।५३ आम्दानी भएको।

121

६. ऐन, नियम wa विनियमहरुको सूची
ने.वि.प्रा.का प्रचलित ऐनहरु

नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१
विद्युत ऐन, २०४९

विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४
विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐन, २०५८

अन्य प्रासंगिक ऐनहरु

जलश्रोत ऐन, २०४९

सार्बजनिक खरिद ऐन, २०६३

वाताबरण संरक्षण ऐन, २०७६

श्रम ऐन, २०७४

जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४

बन ऐन, २०७६

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०४९

सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन, २०६४
सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, २०६४

नियमावली तथा विनियमावली :

७ विद्युत नियमावली, २०५०

७ विद्युत चोरी नियन्त्रण नियमावली, २०५९

७ नेपाल विद्युत प्राधिकरण आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०६८ (संसोधन सहित)
७ नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी प्रशासन विनियमावली, २०७५

७ नेवि.प्रा. विदुत वितरण विनियमावली, २०६९

७ नेवि.प्रा. विद्युत दुर्घटना क्षतिपूर्ति विनियमावली, २०६७

७ नेवि.प्रा विदुत महशुल संकलन विनियमावली, २०७८

७ ने.वि.प्रा. भ्रमण खर्च विनियमावली, २०६५
७ नेवि.प्रा. विद्युत चृहावट नियन्त्रण विनियमावली, २०५०
७ ने.वि.प्रा. सामुदायिक ग्रामिण विद्युतिकरण विनियमावली, २०७१

122

अन्य प्रासंगिक नियमावली

जलश्रोत नियमावली, २०५०

साबजनिक खरिद नियमावली, २०६४

वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७

श्रम नियमावली, २०७५

सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) नियमावली, २०६५
सूचनाको हक सम्बन्धि नियमावली, २०६५

वन नियमावली, २०७९

123

124