सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा सूचनाको हक सम्बन्धि
नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको)

नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरु (स्वत:प्रकाशन) को विवरण
(२०७९ पौष मसान्तसम्म)

नेपाल विद्युत प्राधिकरण
दरवारमार्ग काठमाडौं।

Page 1 of 109

विषय सूची:

पृष्ठभूमी रे
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको काम, कर्तव्य, एवं अधिकारहरु 3
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संगठनात्मक संरचना तथा दरबन्दी %

३.१ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संगठनात्मक संरचना
३.२ कर्मचारीको दरबन्दी विवरण र्

नेपाल विद्युत प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक, उपकार्यकारी निर्देशकहरु, प्रवक्ता,

सूचना अधिकारी र नोडल अधिकृतको नाम तथा टेलिफोन नं र
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्देशनालयहरुको कार्य विवरण ७
५.१ प्रशासन निर्देशनालय ७
५.२ अर्थ निर्देशनालय १०
५.३ उत्पादन निर्देशनालय १४
५.४ वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय २२
५.५ प्रसारण निर्देशनालय ४९
५.९ योजना, अनुगमन तथा सूचना प्रविधि निर्देशनालय ७४
५.७ आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय oq
५.८ ईन्जिनियरिङ्ग सेवा निर्देशनालय ९९
ऐन, नियम एबं विनियमको सूची १०८

Page 2 of 109

१.पृष्ठभूमि :

विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई सक्षम, भरपर्दो र सर्वसुलभ गरी विद्युत आपूर्ति गर्ने व्यवस्था
गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ बमोजिम नेपाल विद्युत प्राधिकरण २०४२ साल भाद्र १ मा
स्थापना भएको हो। हालसम्म नेपाल विद्युत प्राधिकरण उत्पादन निर्देशनालयले संचालन तथा उत्पादन
गरेको जम्मा जलविद्युत क्षमता ग्रिडमा जोडीएको ५७३.६२ मेगावाट र ग्रिडमा नजोडिएको ४.५४
मेगावाट गरी जम्मा जलविद्युत क्षमता ५७८.१६ मेगावाट, थर्मल विद्युत ५३.४१ मेगावाट, सोलार
विद्युत २१.५८ मेगावाट गरी र नेै.वि.प्रा. अन्तर्गत रहेका अन्य साना जलविद्युत केन्द्रबाट ४.९८
मेगावाट गरी जम्मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट उत्पादित विद्युत &45.93 मेगावाट छ। नेपाल विद्युत
प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरु बाट ४७८.१ मेगावाट र निजि क्षेत्रको विद्युत १,१०७.३० मेगावाट
गरी नेपालमा जम्मा २,२४३.५३ मे.वा. विद्युत उत्पादन भएको छ। मुलुकको करिब ९३ प्रतिशत
विद्युतीकरण कार्य गर्न सफल यस प्राधिकरणले मुलुकभर रहेका वितरण केन्द्रहरु माफत (२०७९ पौष
मसान्त सम्मको अभिलेख अनुसार सामुदायिक समेत) ५४,६२,९०३ ग्राहकहरुलाई विद्युत सेवा प्रवाह
गर्दै आइरहेको छ।

२. नेपाल विद्युत प्राधिकरणको काम, कर्तव्य एवं अधिकारहरु :

(क) विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी दीर्घकालीन र अल्पकालीन नीति निर्धारण गर्न नेपाल सरकारलाई
सिफारिश गर्ने।

(क१) प्रचलित कानून बमोजिम विद्युत उत्पादन, प्रशारण वा वितरण गरी विद्युत आपूर्ति गर्ने।

(ख) विद्युत उत्पादन, प्रशारण र वितरण प्रणाली तथा तत् सम्बन्धी अन्य कार्यको योजना तर्जुमा गर्ने र
तर्जुमा भएको योजनाको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक विद्युत उत्पादन केन्द्र, रुपान्तर केन्द्र।
सबस्टेशन), वितरण केन्द्र, प्रशारण र वितरण लाईन तथा तत्सम्बन्धी सुविधाहरुको निर्माण,
संचालन, संरक्षण र सम्बर्धन गर्ने।

(ग) औद्योगिक, कृषि विकास तथा जनताको सुविधाको लागि आर्थिक दृष्टिले उपयुक्त क्षेत्रमा उपयुक्त
स्तरको विद्युत उत्पादन, प्रशारण र वितरणको ब्यवस्था गर्ने।

(घ) विद्युत महशुल बाहेक ग्राहकबाट मिटर जडान मिटर ठाउँसारी नामसारी क्षमता वृद्धि लगायतका
सेवाशुल्क निर्धारण गर्ने।

(ङ) विद्युत उत्पादन, प्रशारण र वितरण सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान कार्य गर्ने, गराउने।

(च) विद्युत उत्पादन, प्रशारण र वितरण सम्बन्धमा दक्ष जनशक्ति तयार गर्न उच्च तालिम तथा
अध्ययनको प्रबन्ध गर्ने, गराउने।

(च१) विद्युत उत्पादन, प्रशारण वा वितरण कार्य सँग सम्बन्धित प्राविधिक सल्लाह र परामर्श प्रदान गर्ने।

(छ) प्राधिकरणको उद्देश्य पूर्तिको लागि आवश्यक अन्य कामहरु WA, गराउने।

Page 3 of 109

2.

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संगठनात्मक संरचना तथा दरबन्दी

३.१. नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संगठनात्मक संरचना

Nepal Electricity Authority
Organization Structure

pra ee पन

रिना ला ——- ea। Managing Director।
Ln

शा

— yomaynowwe।

Maraging Birectors Secratarat Erergy Eficency & Loss Seaueren
Daepactment

Level 71/71 i (.

BOARD OF DIRECTORS

——___,

t

:।
; Aud Cora mittee।
ee

re .

a tal Adit।]
Derartmart ;
Level 11, Acc.।

----3

i
ae। Greil 11,17। ; 7
a लाा ाा ा--ा। Engineering =।। Directorate
Level 12, (T.)

[Distribution & Consumer। & Consumer
Services Directorate 1
Level 12, (T.) __j
}। Planning Monionnn a Ty 1
== Directorate। (७। [। Trensmuee गनन] Diractorate। Informeton सिवनी।
Level 12, (1.) ;

ee 12, (1.) Directorate
नाला लाला ला -------पणण ममा]। elt।
ललल ------- — i

io
Large Generaton Operator &। 1 म
Maintenarce Sepactment Grd Onar er eoamert
Leet।। evel [70 काया]

कक LYS Ee।

Plarning & Technical ia No. 1 Provincial Office. Power Trade Departrent। eter। Departmen: BSiratnagar Levat 11. 1.)
Levert tT Level-11 iT}।
SS। 1:। informatian 1
टा & Rural Maahesh Provincial Office, ee one's Be पहरी {Se ment information Techrology। Electification Deparment Janakpur किनल tt पौ हि an ment। Departrrent
Level11(T, Lever 11 (7) : ev J। Cevel 11 (7.

Systern Operaton
Department
Levei 11{T.

System Plarning
Department
Level 11(T.)

Technical Suppo't
Department
Level 11 (1.)

Bagmati Provincial Office.
Kathmardu
Level 11 (T.)

[काला] Div:sion
Levet-10 (A,)

400 kV Transmission
L:ne Projects। srg। Planning &
Monitoring Departnent
Level 11, /T.)

1 Analysis

Generation Davelopment
Department
Level 11 ¢T.)

Bagmati Prov.ncée Divisior
Office, Hetauda
Level-10 (Ete)

Finance Drvision।] Level -10 (9८८)

220 kV Transmission

Material Management Gandak: Provincial Office, Administration Division '
Divisior Poknara Level 10(A.) Tevet es Department
Level 10 (Ele. Levele11(T.) 8! {T.} Level 11 (8.२ Misc.}

Administration Division
Level (0 (A)

Finance Division
Level 10 (Acc.}

Monrtor'ng and MIS Secticn
Leval & (Comp.}

Lumbini Provincial Office.
Butwal
Level 11 (7.]

Moritoring & MIS Section
Level 9 (Comp.)

Lumoini Province Drvision
Ofte. Nepalgurj। [eerste Elo.)
Karniati Prov ncval Office, ]
1 [__ पा) ] ==
Level -11 रा.)

Sudur Pashchim Provincial।

Finance Syision
Level 10. (Acc.)

Monrtonng and MIS
Section
LevelS (Eie.)

Office. Attaria
Level -11 (7.1

os Subsidiary
Company Monitoring
Directorate

छाडा। Caveiopment
Deputme rt
Level 11(T.)। Saige। Environmert & Social
Studies Department
Level 11 (T.)

ला boratory
Level 11 (7)

T-aning Centre
Level 11 (A.}

Electro-mechanical Design
Division
Level 10 (Ele.}

Adminisiraton Section। Level 9 (A,}
4 emer। mance Section
Level 3 (Acc.)। nny

= Explanation:

(T.) = Technical

{A.) = Administration
(Acc.) = Accuunt
(Ele.} = Electrical
(Comp }= Computer
({Misc,)= Miscellaneous

[France Dracort।। Projoct Management। र्म)। ' eee 12, (A)
Level 12, (.]। jL लाला लल
Level 12, 11.) ] 12, [1.) j J। [=।
ee। Project Managemert
Level 11 (1.)

Soca Safeguard and
Environment Menagemert

[।। Administration Directorat। Finance Directorate।
Level 12, (A)

Level 11 (A.-Misc.}। Human Resources

Levei 14

Lege! Oepariment
Level 11 (A.)
Recruitment Oeparimert
Level 11 (A)

——। ee Firance ]
Departmen: ॥
Level 1 Acc)। {Acc.}

तमा।

Accoun* Department
Level 11 {Acc.)

Page 4 of 109

३.२. कर्मचारी दरवन्दी विवरण :

नेपाल विद्युत प्राधिकरण
जनसाधन विभाग
केन्द्रीय कर्मचारी प्रशासन शाखा

२०७९ पौष मसान्त
स्वीकृत दरवन्दी

म्यादी/ करार/ ज्यालादारी
नियमित। आयोजना co स्थायी मा कार्यरत कर्मचारी

१ ० १ १। ०। १
९। ©। ७। 0०। ७
Pp।

१
जस्मा कन गथ बृ्ूणाकञ्सा २

a po Paces [ae [es

सहायक स्तर a

oO

Page 5 of 109

४. नेपाल विद्युत प्राधिकरणका, कार्यकारी निर्देशक, उपकार्यकारी निर्देशकहरु, प्रवक्ता,
सूचना अधिकारी, र नोडल अधिकृतको नाम तथा टेलिफोन नं.

टेलिफोन नं.

नाम

पद

१० सूचना अधिकारी ०१ ४११५३०२२
न

१
x
रे
%
4
%
७
at
९
O
14

Page 6 of 109

५. नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्देशनालयहरुको कार्य विवरण

५.१ प्रशासन निर्देशनालय :

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विद्यमान ९ वटा निर्देशनालयहरु मध्ये प्रशासन निर्देशनालय पनि एक हो।
यस निर्देशनालयको नेतृत्व उपकार्यकारी निर्देशक तह १२ (प्रशासन) बाट हुँदै आएको छ। नेपाल विद्युत
प्राधिकरणको समग्र कर्मचारी प्रशासन र सामान्य प्रशासन यसै निर्देशनालय अन्तर्गत संचालन र
व्यवस्थापन हुँदै आएको छ। यस निर्देशनालय अन्तर्गत जनसाधन विभाग, पदपूर्ति विभाग, सामान्य
सेवा विभाग र कानुन विभाग गरी चार वटा विभागहरु रहेका छन्। निर्देशनालय अन्तर्गत रहेको
सामान्य सेवा विभाग अन्तर्गत जनसम्पक तथा गुनासो व्यवस्थापन शाखामा यस आ.व. २०७९।०८० को
पहिलो पौष मसान्त सम्ममा जम्मा सात वटा सूचना माग गरिएकोमा पाँच वटा सूचना सम्वन्धित
सूचना मागकर्तालाई उपलब्ध गराईएको छ भने बाँकी दुई वटा सूचना उपलब्ध गराउने प्रकृयामा
रहेको छ। त्यसैगरी उक्त अवधिमा जम्मा २५,८९२ वटा गुनासाहरु प्राप्त भएकोमा २५,३२४ गुनासाहरु
फछ्र्योट भएका छन् भने ५६८ वटा गुनासाहरु फछ्यौटको प्रकृयामा रहेका छन्।

५.१.१ प्रशासन निर्देशनालयका कार्यहरु :

प्रशासन निर्देशनालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको काम कारवाहीलाई चुस्त, दुरुस्त, जनमुखी, पारदशी,
सहभागितामूलक बनाई व्यवस्थित ढंगले सम्पादन गर्न समग्र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई सहयोग गर्ने
सहयोगी निकायको रुपमा कार्यसम्पादन गर्दछ। त्यसका लागि यस निर्देशनालयले आन्तरिक तथा बाह्य
सम्पक, अन्तर निर्देशनालय समन्वय तथा संचालक समितिका निर्णयहरु कार्यन्वयन गरी प्राधिकरणलाई
सुशासनको मार्गमा डोच्याउने जमर्को गर्दछ। उपरोक्त बाहेक यस निर्देशनालयले सम्पादन गर्ने अन्य
कार्यहरु निम्नानुसार रहेका छन् :

१.पदपूर्ति सम्वन्धी कार्य: प्रत्येक वर्ष प्राधिकरणमा रिक्त हुन आएका पदहरुमा नियमानुसार प्रतिशत
निर्धारण तथा पद बाँडफाँड गरी लोकसेवा आयोगको सहमतीमा नयाँ नियुक्ति र बढुवाको विज्ञापन
प्रकाशन गर्ने, दरखास्त छानविन गर्ने, बढुवा सम्बन्धि सम्पूर्ण कार्य गर्ने, आयोगबाट लिखित परिक्षाको
परिणाम प्राप्त भएपछि मौखिक परिक्षा संचालन गर्ने र सफल उमेदवारहरुलाई नियतक्ति र बढुवाको
लागि सिफारिश गर्ने।

२. जनसाधन सम्वन्धी कार्य: सिफारिश भै आएका नयाँ कर्मचारीलाई नियुक्ति तथा पदस्थापना गर्ने,
कर्मचारीको सरुवा गर्ने, कर्मचारीहरुको हाजिरी ब्यवस्थापन, अभिलेखाङ्गन, विभागीय कारवाही तथा
पुरस्कार प्रदान गर्ने साथै कर्मचारी कल्याण सम्बन्धी कार्य (विमा, औषधीउपचार खर्च तथा wT
ब्यवस्थापन) गर्ने।

३. सामान्य सेवा सम्वन्धी कार्य: देशभर नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नाममा रहेका जग्गाहरुको
अभिलेखाङ्गन तथा संरक्षण गर्ने, प्राधिकरणका कार्यालयहरुलाई आवश्यकता अनुसार Logistic Support
उपलब्ध गराउने, सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्ने, कार्यालय ब्यवस्थापन गर्ने, सवारी साधन ब्यवस्थापन

Page 7 of 109

गर्ने, कार्यालय मालसामान खरिद सम्बन्धी कार्य गर्ने, सम्पत्ति ब्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने, माग
भएका सूचना उपलब्ध गराउने, प्रकाशन सम्बन्धी कार्य गर्ने, गुनासो सुन्ने र सो को ब्यवस्थापन
सम्बन्धी कार्य तथा आकष्मिक भैपरि आउने कार्यको ब्यवस्थापन गर्ने।

४. कानून सम्वन्धी कार्य नेपाल विद्युत प्राधिकरण विरुद्ध अदालतमा परेका मुद्दाहरु, प्राधिकरणका
तर्फबाट गर्नुपर्ने मुद्दाहरुको बहस पैरवी गर्ने, प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई कानूनी सल्लाह उपलब्ध
गराउने, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विनियमावली, निर्देशिका आदिको निर्माणमा सम्बन्धित पक्षसँग
समन्वय तथा सहकार्य गरी समग्र प्राधिकरणको कानूनी समस्या समाधान गर्न सहयोग गर्ने।

५.१.२. प्रशासन निर्देशनालय अन्तर्गतका विभागिय प्रमुखहरु र महाशाखा प्रमुखहरुका नाम
तथा सम्पर्क नं. :

सि.नं निर्देशनालय नाम मोवाइल नं. मेल ठेगना
/विभाग / महाशाखा

प्रशासन श्री Tarra गिरी ९८४११६३८२१९ [। tularamgiri1@gmail.com

निर्देशनालय

कानुन

3 जनसाधन विभाग निर्देशक श्री शिव BAR ९८४५१०४५८३६। Sadhikary361@gmail.com
अधिकारी

पदपर्ति विभाग निर्देशक श्री बेल प्रसाद शर्मा ९८४५११७७३९०७। belpdsharma@gmail.com

विभाग
महाशाखा निर्देशक सापकोटा
महाशाखा निर्देशक

[ना

९ कर्मचारी कल्याण सह श्री शोभा पौडेल, भसाल। ९८४३७६६९४४। shobhapaudel22@gmail.com
महाशाखा निर्देशक .
कानुन महाशाखा श्री रमेश कुमार घिमिरे . ९८५११९८१९८। rameshkghimire@yahoo.com
निर्देशक

नियुक्ति सिफारिस। सह श्री डोलनाथ कँडेल ९८४१३७३२४५९। dolnathkandel1@hmail.com

महाशाखा निर्देशक

११ सामान्य प्रशायन सह श्री भगवान ढकाल ९८४४३९८०६९३८०। Bhagawandhakal2031@gmail.com
महाशाखा निर्देशक

Page 8 of 109

५.१.२ संगठन संरचना:

Organisation Chart of Administration Directorate

Deputy Managing Director।
Administration Directorate।
Level 12 Adm -1।

nt

Human Resources Dept.
Level 11 Adm - 1

Personnel Welfare Div.
Level 10 Adm - 1

Human Resources
Planning & Dev Sec.
Level 9 Adm - 1

Personnel Adm Div.
Level 10 Adm - 1

Disciplinary Action
Section
Level 9 Adm - 1

Central Personne!
Adm Section
Level 9 Adm - 1

Central Personnel
Admin, Record
Level 7 Adm - 1

eran
Level 6 Adm - 1

General Services. Dept.
Level 11 Adm - 1

General Adm Div.
Level 10 Adm - 1

Public Relation & Grievance
Handling Section
Level 9 Adm - 1

Assets Management Section
Level 9 Adm - 7

Procurement Section
Level 9 Adm - 1

Legal Dept.
Level 11 Adm - 1

Legal Div.
Level 10 Legal- 1

Recruitment Department
Level 11 Adm - 1

Recuritement Division
Level 10 Adm - 1

Promation Division
Level 10 Adm - 1

Page 9 of 109

२.२

अर्थ निर्देशनालय:
५.२.१ अर्थ निर्देशनालयका कार्य :

नेपाल विद्युत प्राधिकरण अर्थ निर्देशनालयबाट संस्थाको वार्षिक वजेट तयार गरी सोको
कार्यान्वयन, अनुगमन निरीक्षण तथा नियन्त्रण, आय व्यय विवरण तयारी तथा लगानी
व्यवस्थापन सहित केन्द्रीय कोष संचालकको रुपमा कार्य सम्पादन गर्ने।

यस निर्देशनालयअन्तंगत संस्थागत वित्तीय विभाग र लेखा विभाग गरी दुई वटा विभाग
रहेका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय कोष संचालकका रुपमा रहेको
संस्थागत वित्तीय विभागबाट आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०६८ मा व्यवस्था
भएअनुसार विभिन्न उत्पादन केन्द्र, प्रसारण केन्द्र, वितरण केन्द्र, विभाग र आयोजनाको
वार्षिक वजेट तयार गरी संचालक समितिबाट स्वीकृति गराई सो अनुसार वजेट
कार्यान्वयन गर्ने गर्दछ। सो कार्यान्वयनका क्रममा स्वीकृत वजेट अनुसारको बजेट
निकासा गर्ने तथा सोको अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विभिन्न क्रियाकलापबाट संकलन हुनै सम्पूर्ण आय रकम
केन्द्रीय कोषमा जम्मा गरी सो को आवश्यकता अनुसार परिचालन गर्ने।

नेपाल सरकारबाट विकास बजेटका रुपमा प्राप्त हुने बजेट समेतको लगानी
व्यवस्थापनका साथै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरुमा हुने शेयर तथा
क्रण लगानीको पनि व्यस्थापन गर्ने।

लेखा विभागले नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट हुने सम्पूर्ण आय व्ययको विवरण तयार गरी
अर्ध-वार्षिक र बार्षिकरुपमा वित्तीय विवरण तयार गरी सोको अन्तिम लेखा परीक्षण
गराई प्रतिवेदन तयार गर्ने र सो क्रममा देखिएका बेरुजूहरु सम्वन्धित कार्यालयहरुसँग
समन्वय गरी फर्छ्यौट गर्ने गराउने कार्य गर्ने।

Page 10 of 109

४५.२.२ संगठनात्मक संरचना

नेपाल विद्युत प्राधिकरण
अर्थ निर्देशनालयको संगठन तालिका

अर्थ निर्देशनालय। लेखा विभाग। संस्थागत वित्तीय विभाग

केन्द्रीकृत पेरोल तथा

पेन्सन आयोजना

केन्द्रीय लेखा

केन्द्रीय भुक्तानी वीत्तीय लगानी

महाशाखा

छ बजेट तथा अवकाश कोष ब्य
ष खा महाशाखा
v Ferg

ट्रेजरी महाशाखा

संस्थागत

सुदृढीकरण।। केन्द्रीय भण्डार।
आयोजना।

\। I yt 1]

वस्थापन महाशाखा

अन्तिम लेखा आयोजना लेखा स्थिर सम्पत्ति अन्तर इकई कर लेखा लेखापरीक्षण बेरुजु
शाखा शाखा अनुगमन शाखा हिसाव शाखा

शाखा Peace शाखा

Page LI of 10५

५.२.३. प्रमुखको नाम :

विभागीय Waa तथा महाशाखा प्रमुखहरुको नाम तथा सम्पर्क नम्बर प्रमख तथा महाशाखा प्रमुखहरुको नाम तथा सम्पर्क नम्बर

निर्देशनालय/विभाग विभागीय मोबाइल नं. इमेल ठेगाना

षरमुख/महाशाखा खा

प्रमुखहरुको नाम
अर्थ निर्देशनालय उप कार्यकारी। लोकहरी लुईटेल ९८४५११५४०६६। Ilokhari@gmail.com
निर्देशक
२। लेखा विभाग निर्देशक श्री समिर प्रसाद ९८५११६८२१४। sameer.pokharell1@g
पोखरेल mail.com

३ संस्थागत वित्तीय प्रमुख श्री गणेश प्रसाद ९८५११२२१३०। ganeshluitel@gmail.co
विभाग लुईटेल m

४। अवकाशकोष प्रमुख श्री भरत BHR ९८४१७७९१८९
व्यवस्थापन महाशाखा पौडेल

५ वित्तिय योजना तथा। प्रमुख श्री खिमानन्द चौधरी। ९८१३१५२४५७८
लगानी महाशाखा

६ केन्द्रीय भुक्तानी प्रमुख श्री नारायण प्रसाद ९८५५०७०००७। narayandhitall।@gmai
महाशाखा धिताल l.com

७। बजेट तथा ट्रेजरी प्रमुख श्री forest न्यौपाने _ ९८४३१५०४९०
महाशाखा

श्री नवराज बस्नेत [९०%१२०२३०९।

५.२. ४, नेपाल विद्युत प्राधिकरण अर्थ निर्देशनालयबाट आ.ब. २०७९/२०८० पौष मसान्त सम्म भएका गतिविधिहरु :

कार्य विवरण क्रियाकलाप

सि.नं.
१. नेपाल सरकार खोतको। आ.ब. २०७९/०८० को लागि श्रावणदेखि २०७९ पौष मसान्तसम्म बैदेशिक तर्फ रु.
विकास बजेट प्राप्त ९ अर्ब २ करोड १२ लाख र नेपाल सरकारको शेयर वापत रु.१ अर्ब ९३ करोड ३८
लाख नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई प्राप्त भएको छ।
नेपाल सरकार खोतको। नेपाल सरकारबाट प्राप्त विकास बजेट अन्तर्गत चाल् आ.ब. २०७९/०८० को

विकास बजेट खर्च श्रावणदेखि २०७९ पौष मसान्तसम्म बिभिन्न आयोजना र ग्रामिण विद्यतिकरणका लागि

शेयर लगानी र क्रण लगानी समेत जम्मा रु.१५ अर्ब २२ करोड १४ लाख खर्च भएको

छ।

२०७९/०८० को पौष मसान्तसम्म अग्रिम आयकर वापत रु.७० करोड र नेपाल

सरकारको सांवा/व्याज भुक्तानी तफ रु २ अर्ब समेत गरी जम्मा रु. २ अर्ब ७० करोड

नेपाल सरकारलाई भक्तानी गरिएको छ,।

भारततर्फ निर्यात गरिएको। आ.ब. २०७९/०८० को श्रावण १ गतेदेखि २०७९ पौष मसान्तसम्म १ अर्ब ५ करोड

विद्युतको विवरण ८९ लाख ४३ हजार युनिट निर्यात गरी जम्मा रु. ८ अर्ब ४३ करोड ७७ लाख oy
हजार विद्युत बिक्री वापत आम्दानी गरिएको छ।

भारतबाट आयात गरिएको। आ.ब.२०७९/०८० को श्रावण १ गतेदेखि २०७९ पौष मसान्तसम्म २९ करोड 3a

विद्युतको विवरण लाख & हजार युनिट आयात भई जम्मा रु. ३ अर्ब ९० करोड ७३ लाख भुक्तानी
गरिएको छ।

नेपाल सरकारको राजस्वमा
दाखिला गरिएको रकम

Page 12 of 109

नेपालका निजी उत्पादक
बाट खरिद

५ विद्युत विक्री वापतको
आय रकम संकलन

बजेट तथा खर्च तर्फ

आय-व्यय विवरण

आ.ब. २०७९/०८० को श्रावण १ गतेदेखि २०७९ पौष मसान्तसम्म ४ अर्ब YS
करोड ५ लाख ५१ हजार युनिट खरिद गरी जम्मा रु. २२ अर्ब ok करोड १७ लाख
६४ हजार रुपैया बरावरको रकम ACHAT भएको छ।

आ.ब. २०७९/०८० को श्रावण १ गतेदेखि २०७९ पौष मसान्तसम्म विद्युत बिक्री
वापत रकम संकलन गर्न ३१३ वटा संकलन केन्द्रका लागि विभिन्न बैंकसँग सम्झौता
भई विभिन्न वितरण केन्द्रहरुको विद्युत बिक्री रकम रु. ४३ अर्ब ७८ करोड २३ लाख
८२ हजार रहेकोमा सो वापत नगद खुद संकलन रकम रु. ४१ अर्व १६ करोड ३२
लाख ४७ हजार रहेको छ।

आ.ब. २०७९/०८० को श्रावण १ गतेदेखि २०७९ पौष मसान्तसम्म संचालन संभार
खर्च तफ रकम रु. ४७ अर्ब ६५ करोड ९३ लाख ७८ हजार खर्च भएको छ।

आ.ब. २०७९/०८० को श्रावण १ गतेदेखि २०७९ पौष मसान्तसम्म व्याज तथा अन्य
आम्दानी समेत कूल आम्दानी रकम रु.श५८ अर्व ५७ करोड ५३ लाख ५६ हजार
रहेकोमा जम्मा खर्च रु.४७ अर्ब ६५ करोड ९३ लाख ७८ हजार हुन गई अप्रशोधित
नाफा (करकट्टी गनुअघि) रु.१० अर्ब ९१ करोड ५९ लाख ७७ हजार हुने अनुमान रहेको
छु।

Page 13 of 109

५.३. उत्पादन निर्देशनालय :
4.3.9 पृष्ठभूमी :

नेपाल हिमाल, पहाड र तराई सहितको भौगोलिक विविधतायुक्त जलश्रोतको धनी देश भएकोले
यहाँका नदी नालाहरुवाट प्रचूर मात्रामा जलविद्युतको उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ।
नेपालमा जलविद्युत उत्पादनको शुरुवात भएको १११ बर्ष पूरा भएको Bl वि सं. १९६८ सालमा
काठमाडौंको फर्पिङ्गमा संचालनमा आएको yoo कि वा क्षमताको जलविद्युत गृह नै नेपालको
पहिलो जलविद्युत गृह हो। मुलुकमा विद्युतको उत्पादन, प्रसारण र वितरणको कार्य विस्तार हुँदै
जाँदा कार्य विशिष्टिकरणका आधारमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गत निर्देशनालयहरुमध्ये
उत्पादन निर्देशनालय पनि एक हो। हाल यस निर्देशनालय अन्तर्गतका जलबिद्युत गृह एवं Fuel
Plant बाट आ.ब. २०७९ असोजको अन्त्य सम्म विद्युतको कूल जडित क्षमता ६२७.०३ मेगावाट
रहेको छ। उत्पादन निर्देशनालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गत जलविद्युत गृहहरुको संचालन
संभार गर्ने तथा नयां जलविद्युत आयोजना निर्माण कार्यको रेखदेख र अनुगमन गर्ने कार्य गर्दै
आएको छ।

४.३. २. निर्देशनालयका कार्यहरु :

क)

ट)

नेपाल विद्युत प्राधिकरण स्वयंले प्रबर्धन गर्ने नयाँ जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण कार्यको

अनुगमन, व्यवस्थापन, निर्देशन लगायत तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्नको लागि कार्य

प्रगतिको समिक्षा गर्दै आयोजना संचालनमा आइपर्ने समस्याहरुको निराकरणको लागि

नेतृत्वदायी भूमिका निर्बाह गर्ने।

आयोजना संचालनमा वजेटको अभाव हुन नदिन नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय

कार्यालय, बिषयगत मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायमा समन्वय गर्ने।

निर्देशनालय अन्तर्गतका तापीय तथा जलविद्युत गृहहरुको नियमित रुपमा अनुगमन गर्ने।
आवस्यकता अनुसार जलविद्युत गृहहरुको मर्मत संभारको व्यवस्था मिलाउने,वजेट

व्यवस्थापन गर्ने।

आफ्नो अन्तर्गतका जलविद्युत गृहहरु अधिकतम क्षमतामा संचालन गरी बढी भन्दा बढी

विद्युत उत्पादन गर्न पहल गर्ने।

जलविद्युत केन्द्रहरुको दक्षतापूर्वक संचालनको लागि आधुनिकीकरण गर्दै जाने।

जलविद्युत केन्द्रमा रहेका सम्पत्तिहरुलाई दीर्घकाल सम्म संचालन गर्न सक्ने क्षमता बृद्धि गर्ने।

उपलब्ध स्रोतको अधिकतम सदुपयोग गर्नका लागि पुराना जलविद्युत केन्द्रहरुलाई सुदृढीकरण

गर्दै लैजाने।

जलविद्युत केन्द्रहरुमा नबिनतम सूचना प्रविधिको उपयोग गर्दै जाने।

निर्देशनालय मातहत रहेका भौतिक सम्पत्तिको अभिलेखिकरण तथा संरक्षणको व्यवस्था गर्ने।

निर्देशनालय मातहत रहेका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने।

Page 14 of 109

५.३. ३. निर्देशनालयको संगठनात्मक संरचना :

नेपाल विद्युत प्राधिकरण

उत्पादन निर्देशनालय
J। J।।
प्रशासन महाशाखा अर्थ महाशाखा अनुगमन तथा सूचना माथिल्लो त्रिशुली ३ए ज वि चमेलिया ज वि
grata शाखा आयोजना आयोजना
U [। U

ठूला उत्पादन संचालन मझौला उत्पादन संचालन प्राविधिक सपोर्ट विभाग उत्पादन विकाश विभाग
तथा संभार विभाग तथा संभार विभाग

काली गण्डकी ए ज वि केन्द्र त्रिशुली ज वि केन्द्र तिनाउ सुन्दरीजल जलबिद्युत केन्द्र कुलेखानी तेश्रो ज वि
मर्स्याङदी ~ देविघाट ज वि केन्द्र सृदढिकरण आयोजना आयोजना
मध्य दी ज वि केन्द्र देविघाट ज वि केन्द्र tS आयोजना

गण्डक ज वि केन्द्र

मर्स्याङदी ज वि केन्द्र

x_ > डिजल केन्द्र
कुलेखानी प्रथम ज वि केन्द्र हेटौँडा डिजल केन्द्र
दहवी मल्टी फ्यल केन्द्र कुलेखानी तेस्रो ज वि केन्द्र

कुलेखानी दोश्रो ज वि केन्द मोदी ज वि केन्द्र
चमेलिया ज वि केन्द्र सुनकोशी ज वि केन्द्र

माथिल्लो त्रिशुली ३ wa वि केन्द्र पुवा खोला ज वि केन्द्र
चतरा ज वि केन्द्र
सेती फेवा ज वि केन्द्र

पनौती ज वि केन्द्र

सुन्दरीजल ज वि केन्द्र

फर्पिङ ज वि केन्द्र

Page 15 of 109

५. ३.४. नेपाल बिद्युत प्राधिकरण उत्पादन निर्देशनालय अर्न्तगत रहेका जलविद्युत केन्द्र तथा

आयोजनाहरुको जडित क्षमता निम्नानुसार छ।

कह

१
x
2

बिद्युत केन्द्र तथा आयोजनको नाम

काली गण्डकी ए जलविद्युत केन्द्र

मध्य मर्स्याङदी जलविद्युत केन्द्र

मर्स्याङदी जलविद्यत केन्द्र

कलेखानी प्रथम जलविद्यत केन्द्र

जडित उत्पादन क्षमता

कैफियत
(मेगावाट)
]
सा

प्
७

q

९

1२
1२
१४

1%

मम cl सा

दुहवी मल्टीफ्यूल केन्द्र
कुलेखानी दोश्रो जलविद्युत केन्द
चमेलिया जलविद्युत केन्द्र
त्रिशूली जलविद्युत केन्द्र

हेटौंडा डिजेल केन्द्र

कुलेखानी Ta जलविद्युत . केन्द्र
Wer जलविद्युत केन्द्र

मोदी जलविद्युत केन्द्र

देवघाट जलविद्युत केन्द्र
सुनकोशी जलविद्युत केन्द्र
पुवा खोला जलविद्युत केन्द

चतरा जलविद्यत केन्द्र

छ

स्न्दरीजल जलविद्यत केन्द्र

०.९७ सृदढीकरण गरी ९७० कि.वा
भएको।

Page 16 of 109

५. ३.५. निर्देशनालय, विभाग, महाशाखा, आयोजना तथा शाखाका जिम्मेवार अधिकारीको सम्पर्क नम्बर
उत्पादन निर्देशनालय र अर्न्तगतका कार्यालय प्रमुखहरुको विवरण

निर्देशनालय,विभाग, निर्देशनालय, विभाग, कार्यालय प्रमुखको कार्यालयको
आयोजना तथा केन्द्रको नाम। केन्द्र आयोजना/प्रमुख सम्पर्क फोन नम्बर फोन नम्बर कैफियत
श्री सन्तोष कुमार निमित्त प्रमुख
उत्पादन निर्देशनालय भा 9841270356 4153014

पद
उत्पादन विकास विभाग विभाग। सच्चिदानन्द यादब म्
9851052876 4153029

qT
प्रमुख
प्रावधिक सपीट विभाग श्री कपिलदेव मान्जन प्रमुख
9846256116 4153047
कालीगण्डकी ए जलबिद्युत केन्द्र श्री पशुपतिराज गौतम कार्यालय
प्रमुख 9856018144 063-403081
प्रमुख

मध्य मस्याङदी जलबिद्युत केन्द्र श्री पवन बस्नेत कार्यालय
9856010073 066-400073

मस्याङदी जलबिद्युत केन्द्र श्री बद्रि प्रसाद कार्यालय
rar FUT। 9841415433 065-540088

प्रमुख -
दुहवी मलूटीफयूल केन्द्र श्री मोहम्मद सफिद कार्यालय
प्रमुख 9852062364 021-421243
कुलेखानी दोस्रो जलबिद्युत केन्द्र, श्री प्रल्हाद राउत कार्यालय। 9855011545/984
प्रमुख 3382277 057-419470
चमेलिया जलविद्युत केन्द्र श्री पुरन सोव कार्यालय
प्रमुख 9851152658 014-153030
प्रमुख

माथिल्लो त्रिशुली ३ए जलबिद्युत। श्री स्रेश राउत कार्यालय। 9851210400/
केन्द्र 01-6227801
केन्द्र न। 9०851115178
कुलेखानी प्रथम जलविद्युत केन्द्र श्री घिरेन्द्र चौधरी कार्यालय
9855075030 057-419100

त्रिशुली जलबिद्युत केन्द्र श्री बाबुराजा महर्जन कायालय
9851160992 010-561095

देवीघाट जलविद्युत केन्द्र श्री रमेश श्रेष्ठ कायालय
प्रमुख 9841507363 078-520782

गण्डक जलबिद्युत केन्द्र श्री शुनिल कुमार
चर्तुवेदी 9851167067 078-520782

Page 17 of 109

माथिल्लो त्रिशुली ३ए जलबिद्युत =। a सुरेश राउत आयोजना =। 9851210400/
@ आयोजना त। 9851115178 01-6227801
)

मोदीखोला जलबिद्युत केन्द्र श्री सुरेन्द्र काकी कार्यालय। 9857690500/985

१९ प्रमुख 5015003 067-410041
हेटौंडा डिजेल केन्द्र श्री विनोद AR कार्यालय
कुलेखानी तेस्रो जलबिद्युत केन्द्र श्री प्रदिप सिंह oa133s01s

२१ 9841335015 057-621417

कुलेखानी तेस्रो जलबिद्युत

आयोजना 010-560803

प्रमुख
श्री सुभाष मिश्र आयोजना। 9851208257/
9846256116
श्री सुरज दाहाल आयोजना
प्रमुख 9841040624
प्रमुख

इलेक्ट्रोमकानिकल वर्कसप तथा
निमार्ण आयोजना

AJ
AS

सुनकोशी जलबिद्युत केन्द्र श्री हरिष चन्द्र धिताल कायालय। 9851214734/985
प्र 1245580 027-520351
पुवाखोला जलबिद्युत केन्द्र श्री शिवकुमार थापा कार्यालय
२ प्रमुख 9852620351 025-550077
चतरा जलविद्युत केन्द्र श्री मोहम्मद सफिद कार्यालय
२७ प्रमुख 9852062364 011-410056
पनौती जलबिद्युत केन्द श्री सवीना उप्रेती कार्यालय। 9851224809/984
25 Ata। 1695194 061-551245
सेती (फेवा जलबिद्युत केन्द्र श्री जीबन काकी कार्यालय
२९ प्रमुख 9856041245 4153032
तिनाउ सुन्दरीजल जलविद्युत केन्द्र। श्री विकास रघुवंशी आयोजना। 9847371562/
३० सुदुढीकरण आयोजना TES। 9856026406।4800608
सुन्दरीजल जलविद्युत केन्द्र श्री टंकनाथ पौडेल कार्यालय
२१ प्रमुख 9841913700 2113210

५. ३.९. उत्पादन निर्देशनालय, विभाग, महाशाखा, आयोजना तथा शाखाका सूचना अधिकारीको
नामावली

२३
२४
२५
२६

उत्पादन निर्देशनालय र अर्न्तगतका सूचना अधिकारीहरु

निर्देशनालय,विभाग र केन्द्र सूचना अधिकारीको नाम TAS फोन नं.

उत्पादन निर्देशनालय

ठूला उत्पादन सं.तथा सं.विभाग

मझौला उत्पादन सं.तथा सं. श्री राम प्रसाद

विभाग रिमाल र् स.प्र.अ. ९८५१०९६६७३
प्राविधिक सर्पोट विभाग

उत्पादन विकास विभाग

फर्पिङ जलविद्युत केन्द्र

Page 18 of 109

श्री ज्ञानेन्द्र सुवेदी प्रशासकीय
कालिगण्डकी ए जलविद्युत केन्द्र खत्री ७ अधिकृत ९७४८ RIV SYS

श्री प्रविन BAR
मध्य मर्स्याङ्दी जलविद्युत केन्द्र। चौधरी ७ इन्जिनियर(ईले)। ९८४४४१०९६४

स.प्रशासकीय
श्री जिवनाथ रेग्मी। ६ अधिकृत ९८४५२०२९३७७

श्री विनोद काफले इन्जिनियर(/ईले)। ९८६७०१५४५२

श्री सर्वजत BAR
चौधरी सहायक निर्देशक। ९८४४०३९०६६

श्री सन्तोष HAR
चौधरी इन्जिनियर(मेका)। ९८५२०७५६६६

५9
om
५9
स.प्रबन्धक(मेका)
श्री पुरन साँव ९ केन्द्र प्रमुख ९८५११४५२६५८
५9
व्य
५9

मर्स्याङ्गली जलविद्युत केन्द्र

कुलेखानी प्रथम जलविद्युत केन्द्र
६ माथिल्लो त्रिशुली ३एज.वि. के.

७ कुलेखानी दोश्रो जलविद्युत केन्द्र

ट चमेलिया जलविद्युत केन्द्र

त्रिशुली जलविद्युत केन्द्र

9 देवीधाट जलविद्युत केन्द्र

स.प्रशासकीय
श्री राजन प्याक्रेल। ६ अधिकृत ९८४१७००७७०
श्री मुकेश रेग्मी ७। इन्जिनियर(मेका)। ९८६०१८४४५६०

श्री प्रदिप सापकोटा। ५

१ मोदिखोला जलविद्युत केन्द्र

श्री भूपराज पाण्डेय। ९८४७५२९४५८२
स.प्रबन्धक!
श्री प्रदिप सिंह मेका)केन्द्र प्रमुख। ९८५५०१२४१७

सुनकोशि जलविद्युत केन्द्र श्री सुजन खड्का इन्जिनियर(ईले)। ९८४१०६१४८२

स.इन्जिनियर (
१ पुवाखोला जलविद्युत केन्द्र श्री अशोक दाश ९ मेका) ९८६२१६१९२९

श्री गुणाखर
१८ सेतिफेवा जलविद्युत केन्द्र लामीछाने मि.रि.सु.भा. ९८४१९३७२८७
a. ईन्जिनियर!
१९ सुन्दरीजल जलविद्युत केन्द्र श्री टंक नाथ पौडेल। ६ मेका) ९८५६०२६४०६

५. २.७. उत्पादन निर्देशनालय मातहत संचालित आयोजनाहरु :
क) माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलविद्युत आयोजना हाल DLP मा संचालनमा रहेको (केन्द्रस्थापना

AS

०९

गण्डक जलविद्युत केन्द्र

१३ कुलेखानी तेश्रो जलविद्युत केन्द्र

भैसकेको)।
ख) कुलेखानी तेश्रो जलविद्युत आयोजना TOC जारी हुन बाँकी (केन्द्रस्थापना भैसकेको) रहेको।

Page 19 of 109

र) तिनाउ सुन्दरीजल जलविद्युत केन्द्र सुदुढीकरण आयोजना।
घ) ईलेक्ट्रोमकानिकल वकसप तथा निमार्ण आयोजना।
ङ) जलबिद्युत केन्द्र स्वचचालन आयोजना

भे. २.८. सम्पादन गरेका मृख्य मृख्य कामहरुको विवरण :
ईंलेक्टरोमकानीकल वकसप निमार्ण आयोजना
७ इईलेक्टोमकानीकल वकशप निमार्ण आयोजना Pre—engineered metal Bulding
structure (PEB) को लागत अनुमान, स्पेसिफीकेसन, Design तथा Structural Analysis
लगाएतका कार्यहरु सम्पन्न भएको।
७ इईलेक्टोमकानीकल वकसप निमार्ण आयोजनाको वकशपमा चाहिने Mechine,
Equipments, Systems लगाएतका स्पेसिफिकेसन तयार भएको।
७ ईलेक्टोमकानीकल वकसप निमार्ण आयोजनाको PEB र Mechine, Equipments, Systems
हरु खरिदका लागि बोलपत्र तयार मेन काम भई सम्मन्न हुने चरणमा रहेको।
Kaligandaki A Hydropower Station

७ Repair & Maintenance of Under-sluice and De-sander Flushing Gates
७ Replacement of Main Bus Bar PT

७ Repair and Maintenance of AVR and Generator Circuit Breaker.
Middle Marsyangdi Hydropower Station

७ Repair & Maintenance of Under-sluice and Diversion Flushing Gates
७ Inspection of Runner for Condition Monitoring.

७ Replacement of Excitation Transformer.
Marsyangdi Hydropower Station

७ Repair & Maintenance of Intake Structures.

७ Repairing of Generator Slip Ring of Unit No. 2
Kulekhani -1 Hydropower Station

७ Condition Monitoring and Inspection of Power Plant.
Upper Trishuli 3A Hydropower Station

७ Condition Monitoring and Inspection of Power Plant
Kulekhani -2 Hydropower Station

७ General Inspection and Maintenance Works
Chameliya Hydropower Station

Page 20 of 109

७ Replacement of Inflatable Shaft-seal of both the units.

७ Repairing of By-pass Valve of Unit No. 1
@ Leakage Control Works from Spillway Radial Gates

७ Replacement of 11/132KV SF6 Breaker
Trishuli Hydropower Station

७ Overhauling Works of Unit No. 5

७ By-pass cannel completion Works
Devighat Hydropower Station

७ Overhauling of Unit No. 1
Modikhola Hydropower Station

७ Repairing of Spillway Structures

७ Repair and Maintenance of AVR/Unit control Pannel
Gandak Hydropower Station

७ Overhauling of Unit No. 2

७ Repair maintenance of cooling System
Sunkoshi Hydropower Station

७ General Inspection and Maintenance Works
Kulekhani-3 Hydropower Station

७ Installation of Air Condition on Control Room

७ Head Pond and Drainage protection Works.
Puwakhola Hydropower Station

७ Rectification works of Penstock.

Page 21 of 109

५.४, बितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय

नेपाल विद्युत प्राधिकरण, वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय आम विद्युत उपभोक्ताहरु लाई
स्तरीय विद्युत सेवा प्रवाह गर्नको लागि केन्द्रीत रहने गर्दछ। यस निर्देशनालयले ७ वटा
प्रादेशिक कार्यालय तथा २ वटा प्रदेश डिभिजन कार्यालय अन्तर्गत रहेका मुलुकभरका १२९
वितरण केन्द्रहरु तथा तिनका उप वितरण केन्द्र र फ्युज सेवाहरु माफत विद्युत वितरणको कार्य
गर्दै आएको छ। साथै १९ वटा विभिन्न आयोजनाहरु मार्फत वितरण लाइन तथा वितरण
सबस्टेशनहरु विस्तार गर्ने र स्तरोन्नतिको कार्य गर्दै आएको यस निर्देशनालयमा २ वटा विभाग
तथा ३ वटा महाशाखाहरु रहेका छन। यस निर्देशनालयमा विद्युत प्राधिकरणका कूल जनशक्तिको
करिब ६६.२१ प्रतिशत जनशक्ति कार्यरत रहेका छन। मुलुकको करिब ९३ प्रतिशत विद्युतीकरण
कार्य गर्न सफल यस निर्देशनालयले मुलुकभर रहेका वितरण केन्द्रहरु (सामुदायिक समेत)
मार्फत आ.व. २०७९/०८० पौष मसान्तसम्म ५४,६२,९०३ ग्राहकहरुलाई विद्युत सेवा प्रवाह गर्दै
आइरहेको छ। आ.व. २०७९/०८० पौष मसान्तसम्म ४,५३,६८,९६,००० युनिट विद्युत विक्रि
भएको र सो वापत रु. ४१,१६,३२,४७,००० महशुल संकलन भएको छ।

५. ४.१. निर्देशनालयका कार्यहरु :

यस निर्देशनालय र अन्तर्गतका कार्यालयहरुले निम्न बमोजिम कार्य संचालन गर्दै आएको छ।
क) प्रशारण सम्बन्धि कार्य

१) ३३ के.भी. प्रशारण लाइन निर्माण गर्न डिजाइन, लागत अनुमान, बोलपत्र फारम तयार तथा
ठेकेदार छनौट गरी निर्माण कार्यको सुपरिबेक्षण अनुगमन गर्ने साथै संचालन संभार र
मर्मत गर्ने।

२) ३३/११ के.भी. सबस्टेशन निर्माण गर्न डिजाइन, लागत अनुमान, बोलपत्रफारम तयार तथा
ठेकेदार छनौट गरी निर्माण कार्यको सुपरिबेक्षण अनुगमन गर्ने साथै संचालन, संभार र
मर्मत गर्ने।

3) ३३/११ के.भी. सबस्टेशन स्तरोन्नती सम्बन्धि संपूर्ण कार्य।
४) ११ के.भी. प्रशारण लाइन निर्माण गर्न डिजाइन, लागत अनुमान, बोलपत्र फारम तयार तथा

ठेकेदार छनौट गरी निर्माण कार्यको quae अनुगमन गर्ने साथै संचालन, संभार र
मर्मत गर्ने।
५) बितरण लाइन निर्माण गर्न डिजाइन, लागत अनुमान, बोलपत्र फारम तयार तथा ठेकेदार

छनौट गरी निर्माणकार्यको सुपरिबेक्षण अनुगमन गर्ने साथै संचालन, संभार मर्मत गर्ने।

६) बिभिन्न क्षमताका ट्रान्सफरमरहरु (पावर तथा बितरण ) खरिद गर्न लागत अनुमान, बोलपत्र
फारम तयार तथा ठेकेदार छनौट गरी खरिद गर्ने साथै जडान, संभार र मर्मत गर्ने।
Page 22 of 109

७) उपरोक्त संरचना निर्माण गर्न जग्गा आबश्यक भएमा जग्गा प्राप्ती सम्बन्धि प्रारम्भिक कार्य
गर्ने।

ख) बितरण सम्बन्धि कार्य
१) ग्राहकहरुबाट प्राप्त बिदयुतको माग फारम लिने।
२) माग फारमको आधारमा बिद्युत जडानको लागि लागत अनुमान तयार गर्ने।
३) लागत अनुसार रकम लिइ मिटर जडान गर्ने र लाइन चालु गर्ने।

ग) महशुल संकलन

१) स्थायी, अस्थायी तथा घुम्ती काउण्टर खडा गरी बिद्युत महशुल तथा अन्य दस्तुर संकलन
गर्ने।

२) बिभिन्न बैंकहरु मार्फत बिद्युत महशुल तथा अन्य दस्तुर संकलन गर्ने।
3) ई सेवा माफत बिद्युत महशुल तथा अन्य दस्तुर संकलन गर्ने।
घ) ग्राहक सेवा सम्बन्धि
१) मासिक रुपमा मिटर रिडिङ गर्ने।
२) नामसारी र ठामसारी सम्बन्धित कार्य।
3) बिद्युतराक्तिको क्षमता स्वीकृत एवं परिबर्तन सम्बन्धि कार्य।
४) ग्राहकको बिबरण राख्ने तथा अध्याबधिक गर्ने कार्य।
५) ग्राहकको बर्गिकरण सम्बन्धि कार्य।

६) मिटर रिडिङ्ग गरेको ६० दिनभित्र पनि ग्राहकले महशुल भुक्तानी नगरेमा बिना सूचना
बिदुतको लाइन काटने।

ङ) रिचार्जबल सम्बन्धि कार्य।

ग्राहक वा कुनै संघ संस्थाको माग अनुसार बिद्युत प्रसारण तथा बितरण सम्बन्धि कार्यहरु यस
कार्यालय माफत गर्नु परेमा लाग्ने दस्तुर लिई गरिने कार्य।

च) विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐन, २०५८ र विद्युत चोरी नियन्त्रण नियमावली, २०५९ मा तोकिए
बमोजिमका कार्यहरु :

१) कसैले अनाधिकृत रुपमा विद्युतको उपयोग गरेमा चोरी नियन्त्रण गर्ने।

Page 23 of 109

२) बिद्युत चोरी गर्ने व्यक्तिलाइ कानूनी दायरामा ल्याइ कानून बमोजिम कारबाहि गर्ने।
3) बिगो र जरिवाना असुल उपर गर्ने।
४) चोरी हुनबाट जोगाउन आबश्यक व्यवस्था अबलम्बन गर्ने।
छ) क्षतिपूर्ति विनियमावलीमा उल्लेख गरिएका कार्यहरु :
१) यस कार्यालयको कारणले विद्युत दुर्घटना हुन रौ जनधनको क्षति हुन गएमा छानबिन गर्ने।
२ छानबिनबाट क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने ठहरेमा क्षतिपूर्ति उपलव्ध गराउने वा सिफारिस गर्ने।
२) विद्युत दुर्घटना न्यूनिकरण गर्ने र जन धनको क्षति हुनबाट बचाउने।
ज) सामुदायिक ग्रामिण विदयुतिकरण विनियमावली, २०७१ ले तोकिए बमोजिमका कार्यहरु :
१) बितरक संस्थाबाट प्रस्ताब प्राप्त गर्ने।
२) प्रस्ताबहरु ने.बि.प्रा.को प्रचलित मापडण्ड बमोजिम छ छैन हेर्ने।
3) डिजाइन तथा लागतअनुमान तयार गर्ने।
४) आबश्यकता अनुसार स्थलगत निरिक्षण गर्ने।
५) मापदण्ड पुरा भएका संस्थाहरुलाई नियमानुसार बिद्युत बितरण गर्न आबश्यक व्यवस्था गरी
दिने।
झ) गुनासो व्यवस्थापन कार्य
१) संघ संस्था वा ग्राहकहरुको गुनासो वा सुझाब प्राप्त गर्ने।
२) गुनासो उपर छानबिन गर्ने।

३) छानबिनको आधारमा समस्याको समाधान गर्ने वा कारबाही गर्ने।

Page 24 of 109

[2

°

संगठनात्मक सरचना

५.४.२ वि.ग्रा.से. निर्देशनालयको

= a

8
§
दु

Ohengedi 0070.
evel 9 Ele -
Level 8 Tech-1
Level 8 Tech-1
Level § Elec -1

2220
Cortre. Level 8 Elec - 1
Bepse (कि दी

Centre, Level 8 Elec - 1

Carare, bi
पण
[2

He 5155 ! q
131 [। छ। 5) 5। 1
11 बारा
if lal। 5 Hal a] 5;
18 88 810
j Hl। Has 7। 57।। ct] de-[lec lt last]:
ae।
1। 1
वारा दाता। 0 li fi fi li

$s
B§।
HY

ibution
-1

5

West Dietri
एक्ला 8
Junie Distribation Centre

Level 8 Tech - 1
Level 8 Elec - 1

Redo
Cartre,

186 Etec - 3
71

9 Etec

Nepalgun) Levet 10

Contre Level 9 Elec - 1
[0
ove 8 Elec

Rukum टा Oistrbut

Contre, Level 6 Elec

Rolpa Distrtbution Centre,
6 Elec -1
Level
(लर, Level 9 Elec - 1
Corte, Level 8 Elec - 1

Gandald Provincial Office,। [Lumbini Provincial छ,। [Kamali Provincial Office,
Pokhara Levet 11 Tech: Sutwal Level 13 Tech - 4 Surkhet Level 11 Tech-1

PA 0
iW 1101]। Ui

छ
Li
2
é
§
2

Ratreperk Distribution
Centre Level 9 Elec 1
Banewaor Distribution
Contre Level 9 Elec - 1
Laganichet Disirouton
Contre Level 9 Elec - 1
Kuleewor Corte,
kevel 9 Elec - 1

Meheraigun) उ कामुक
Contre Level 9 Elec - 1
Bhaktapur Diebtbution H
Level 9 Elec - 1
Puc,
Contre, Level Elec -1
Contr: Level 9 Elec - 1

i

i 11 1 ॥ ea al ay
ELE SG TE AEA ATE।। 111
i 1 1111
215: Ha ea Waa (lea es Has (es les। 5. ई. -{ 27] [8c] [¥e र।। बि पि। छ। AHL fi।
ij। नि
hi $ ॥
ो hi।। oi।
i
hi H
if Be त.

34

fi

Gilling &
Onision

Planning & Tech Services Communtly & RE
Dept Levat 11 Tech «1
Level 11 Tech -1

we

Page 25 of 109

क्र.स. कार्यालय

२

Vv

छ

क)

x

¥.8.3. निर्देशनालय, प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख, वितरण केन्द्र प्रमुख र सूचना अधिकारीहरुको विवरण:

नेपाल विद्युत प्राधिकरण
वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय

सम्पर्क नं.
कार्यालय प्रमुखको सुचना अधिकारीको नाम/पद मोवाईल नम्जर

मोवाइल नं. कार्यालयको AAT

उपकार्यकारी निर्देशक,

वितरण तथा ग्राहक सेवा नि.। मनोज सिलवाल ९८४५१२१२०९२
निर्देशक, अच्युत बाबु

योजना तथा प्रा.सेवा विभाग। घिमिरे ९८२१०२४०२१

१४१२३१०४२

९८२१०२४०२१

निर्देशक, अच्युत बाबु घिमिरे
१४१२३११५८

०१४९१०६६२,/

सामुदायिक ग्रामिण प्रमुख, विक्रम कुमार

९८२१००६९२६९ १४३६००४७। प्र.अ. कृष्ण प्रसाद पन्त

वि.विभाग अमात्य

oe
प्रशासन महाशाखा, चुडामणि आचार्य ९८२१२२३४१४७
वि.ग्रा.से.नि.
तोमलाल सुवेदी ९८४१२७३२०९
अर्थ महाशाखा, वि.ग्रा.से.नि.
जिन्सी व्यवस्थापन सिलवाल ९८११०९९ VAR
महाशाखा, वि.ग्रा.से.नि.
कम्प्युटराईज्ड विलिङ्ग तथा
नेटवर्क महाशाखा, श्रेष्ठ ९८२११४७४ २८
वि.ग्रा.से.नि.
प्रदेश नं. १, प्रादेशिक उमेश कुमार झा ९८४५२०७९६६६
Sie eee जिका
इटहरी वितरण केन्द्र ९८५२०८०८४१

९८:५११९८२४१८

इमेल ठेगाना

dcs@nea.org.np

planningtech@nea.org.np

community@nea.org.np

dcs@nea.org.np

dcs.finance@nea.org.np

mmddcsd@gmail.com

billing@nea.org.np

biratnagar.ro@nea.org.np
biratnagar@nea.org.np

itahari@nea.org.np

Page 26 of 109

१०

19

१२

१३

१४

१४

1%

१७

qs

18

र

भद्रपुर वितरण केन्द्र
गौरादह वितरण केन्द्र
दमक वितरण केन्द्र
इनरुवा वितरण केन्द्र
रंगेली वितरण केन्द्र
अनारमणी वितरण केन्द्र
दुहवी वितरण केन्द्र
उर्लाबारी वितरण केन्द्र
उदयपुर वितरण केन्द्र
इलाम वितरण केन्द्र
धनकृटा वितरण केन्द्र
धरान वितरण केन्द्र
बेलबारी वितरण केन्द्र
भोजपुर वितरण केन्द्र
खांदबारी वितरण केन्द्र
तेह्रथुम वितरण केन्द्र
ताप्लेजुङ्ग वितरण केन्द्र

पांचथर वितरण केन्द्र

राममणि बजगाई ९८५२६३०६६६९ ०२३-४१५५६११। ई. नरेन्द्र कुमार साह ९८१२९३००६६

धिरेन्द्र बजगाई ९८५२६८४२४५००। ०२३-४८०३४७। TI. भुमि प्रसाद तिवारी ९८ ४२६३७९७९

1

bhadrapur@nea.org.np
gauradaha@nea.org.np
damak@nea.org.np
inaruwa@nea.org.np
rangeli@nea.org.np
anarmani@nea.org.np
duhabi@nea.org.np
urlabari@nea.org.np
udaypur@nea.org.np
illam@nea.org.np
dhankuta@nea.org.np
dharan@nea.org.np
belbari@nea.org.np
bhojpur@nea.org.np
khadbari@nea.org.np
terathum@nea.org.np

taplejung@nea.org.np

panchthar@nea.org.np

Page 27 of 109

aa

A)
०९

Aw AU AU १ ay aw AU A) A) AS A) AS a AS A)
AM ac सि AU A) त्री छि यि 2। ०७ An ae VS AU A)

दिक्तेल वितरण केन्द्र

ओखलढुङ्गा वितरण केन्द्र
सोलुखुम्बु वितरण केन्द्र

धुलावारी वितरण केन्द्र

मधेश प्रादेशिक कार्यालय,
जनकपुर

जनकपुर वितरण केन्द्र
जलेश्वर वितरण केन्द्र
मलंगवा वितरण केन्द्र
राजविराज वितरण केन्द्र

लाहान वितरण केन्द्र
सिराहा वितरण केन्द्र

सखुवा वितरण केन्द्र
मिर्चैया वितरण केन्द्र
गौशाला वितरण केन्द्र
लालबन्दि वितरण केन्द्र
Gee वितरण केन्द्र

कञ्चनपुर वितरण केन्द्र

विजयराज रेग्मी ९८४५५४०११६२९

ईश्वर कुमार श्रेष्ठ ९८१५२८४२२६८

९८१५२८२१४१९
हिमांशु कुमार यादव

गाउँ
राम अयोध्या राय ०३
यादव

अरुण HAL साह ९८४२८६००६९

6०३६-४२०७४१। व.स. श्यामनन्द चौधरी

०३८-५२०२२६। VY. शान्तिलाल खतिवडा

०२३-४५६०१२१। व.स. खेम प्रसाद खतिवडा

०४१-४२४०७८। प्र.अ. रविन्द्र PA आलै

०४४-४२०१६६। TU. BMT HA चौधरी

०४६-५२०३३६। स.ई. रामानन्द कुमार सिंह
०३१-५२०४५९। ई. विमल प्रसाद साह

०३३-५४२०११५। ई.उदय BAR कर्ण

०४१-५४०४६१ राकेश साह
०३३-५५०५०९। TU. हरिओम BAR मानन्धर

र

९८४ २८४ ४४२६

९८ ४२८२७२५३२

९८४२४१२३३२

९८४०२६०००९

९८४१०८८ ४६१

९८४२१६४ २८४

९८४४४२०६००

९८ ४९१२००९६

९८०४११३०८ ४७

९८२ २८४४ २०३

९८६०००६४७५

९८४२८०८४ ३३९

९८ ४४२९७३२१०

९८०३७४००७४

९८२४०२४३३३

९२८ ४२८ २२८० ४०

okhaldhunga@nea.org.np
solukhumbu@nea.org.np

dhulabari@nea.org.np

janakpur.ro@nea.org.np

janakpur@nea.org.np
jaleshwor@nea.org.np
malangawa@nea.org.np
rajbiraj@nea.org.np

lahan@nea.org.np

siraha@nea.org.np

sakhuwa@nea.org.np
mirchaiya@nea.org.np
gaushala@nea.org.np
lalbandi@nea.org.np
yadukuha@nea.org.np

kanchanpur@nea.org.np

Page 28 of 109

बोदेबर्साईन ce वितरण केन्द्र पा कमार २ २ 4 कनाल धरी Ww ८
बोदेबर्साईन वितरण केन्द्र रुपेश कमार यादव ९८४१२८२३४४९ प्र.प्. कुनाल चौ ९८ ४४१०९८२७१ bodebarsain@nea.org.np

धनषाधाम वितरण केन्द्र रोशन कमार सिंह ९८१ ४०२३०४५६ ०४१-४१४०७३। BAT. भवेश मिश्र ९८ ४३०१७३२४

dhanusadham@nea.org.np

—
a
हर
a

REALOV VEL
मौलाप्र वितरण केन्द्र राम दिनेश राय यादव VU. श्याम कमार यादव ट४२०३३०८०३
९८०४८४८४८१

४९
सिम्रौनगढ केन्द्र जे अन्सारी Ow _ छ शंकर नो vo रे 2346

बागमती प्रादेशिक कार्यालय
र)। काठमाडौं राजन कुमार ढकाल ९८४१२७३७१० ०१-४१५३१५६।स.नि. अनिता सुवेदी ९्ठशवददद०। 00010070५ ro@nea.org.np

Page 29 of 109

maulapr@nea.org.np

केन्द्र २७३७१४ - ४१७४१२२७
भक्तपुर वितरण केन्द्र राम दुलार यादव ९८२१२७३५७१ ०१-६६११०९८। OF. सुदा दाहाल ९८ ४१७४१२२ bhaktapur@nea.org.np

ध शर्मा ७७३५ ४३०४ ७
पुल्चोक वितरण केन्द्र सुवोध शर्मा ९८२१२७३७०१२ 6१-१५२३०१६। WF. यमुना शमा ैठ ४३०४८ २९ pulchowk@nea.org.np

:
:
:
२०

७३७१७ ४ v v
ट्रान्सफर्मर वकशप शाखा विनोद प्रसाद चौधरी PSA ०१-४४१०१६५। FU. टंक प्रसाद अयाल ९८४१३९८ OLS transformer@nea.org.np

Page 30 of 109

AN
WAN

VO
4

े
)

js

७9
७9
ङ्
Ov
७७
७
५9५9
७८

GO

AU AS ली "»

सिन्धली केन्द्र विनोद अधिकारी ४०४२२५० -४ २ ई.। ४३८४
Tet वितरण केन्द्र विनोद अधिकारी Roy 4 ०४७-५२११०५। ई. WAG साह ९८६५०४३८ VY sindhuli@nea.org.np

हेटौडा वितरण केन्द्र नरेन्द्र वीर श्रेष्ठ ९८६५४०९१५२। ०५७-१२५७६८। AVA. राम ae लोप्चन ९८४१९८८१६९

hetauda@nea.org.np

भरतपुर वितरण केन्द्र रामु AS ९८१५०८२३८०। ०५६-५२१३८०। स.प्र.अ. अच्युत राज विष्ट ९८ ४२३२९२५२९
~ bharatpur@nea.org.np
टाँडी केन्द्र राजेन्द्र कमार ay धरी O _ Wor कमार खरेल 6 २ २
पालुङ्ग वितरण केन्द्र बिरमान रास्कोटी ९८०२५३३१०६। ०५७-४००००२९। व.स. कमल न्यौपाने ९८ ४९११७२ ७४
palung@nea.org.np
चनौली वितरण केन्द्र शिशिर लम्साल ९८०२८३०९७२। ०५६-१९१८९०। HALA. मोति प्रसाद शर्मा ९८४५०५३१३०,
~ chanauli@nea.org.np

गण्डकी O O - OYOWS
we प्रादेशिक कार्यालय,। eat चन्द्र जोशी ९८५६०६१५०१। ०६१-४६१५००। SLA. प्रेमराज पौडेल ७5 १६०२ pokhara.ro@nea.org.np
पोखरा वितरण केन्द्र राजिव कमार सिंह ९८११६०२४ ४३५ ०६१-१२०४७२। स.प्र.अ. हरिमाया के.सी. ९८ ४६३१८४१५
हि pokhara@nea.org.np
आरुघाट हेमराज ई २ ४-४१००७ ४६० \9
आरुघाट वितरण केन्द्र हेमराज चापागाई ९८२१1१९१९२६ ब.स. हरि बहादुर गोदार ९८४६०वदवववठ aarughat@nea.org.np
स्याङ्गजा वितरण केन्द्र प्रताप बराल ९८५६०५४८११। ०६३-४२३८११। स.प्र.अ. देशवन्धु श्रेष्ठ ९८४६०४४३३३
~ syangja@nea.org.np
बाग्लुङ्ग केन्द्र ७६६६४४४ -५ २०८२ ले ४१२
नुङ्ग वितरण केन्द्र दिलिप मरासिनी ९८२७९९९ ०६८-१२०८२०। स.ले.अ. राम प्रसाद HSA ९८०४१२९६९ ६१ baglung@nea.org.np
म्याग्दी वितरण केन्द्र प्रशान्त कुमार झा ९८५७६५४४०३। ०६९-५२०४०३। GAT. रविन्द्र भण्डारी ९८ ४६१००२९७
> ~ myagdi@nea.org.np
तनहु वितरण केन्द्र मेखराज जोशी ९८१५६०२७३३३। ०६५-१६०२४२। स.प्र.अ. विष्णुराज लोहनी ९८४६०२२३२९
~ tanahu@nea.org.np
q केन्द्र अमत धकारी ०१०० - २ अर्जन CROP IY
लेखनाथ वितरण केन्द्र [त बानु af ९८५१६०१००३२ ०६१-४६००३२। स.प्र.अ. अर्जुन प्रसाद तिवारी ९८ ४१०९७%९४२ lekhnath@nea.org.np
पर्वत वितरण केन्द्र प्रितम राज विष्ट ९८२७९४०१७७ ०६७-४२११३१। व.स. शम्भ् प्रसाद सापकोटा ९८२७९४५२२२
~ parbat@nea.org.np

ae केन्द . ९८२११८०२५२२ योगेन्द्रराज पौडे
तातोपानी वितरण केन्द्र ९८४७६४२३३३ सि.मि.रि. योगेन्द्रराज पौडेल ९८ ४१९२१०३६२ tatopani@nea.org.np

लमजुङ्ग वितरण केन्द्र मेघराज भट्टराई ९८४५६०७२३२१ ०६३६-५२१०७७। BAL आनन्द गुरुङ ९८४५६०७८१४० .
~ ~ lamjung@nea.org.np

Page 31 of 109

गो केन्द्र चिज बहादर Wes ८०४३१७७ -४२ शर्मा २०२२२२०
गोरखा वितरण केन्द्र चिज बहादुर गु ९८५६०४३१ ०६४-४२०४७७। स.प्र.अ. प्रदिप शर्मा रुपाखेती ९८२२०२२२२ gorkha@nea.org.np

कावासोती वितरण केन्द्र अमित कुमार कर्ण ९८२७०४प३ठव। ०७८-१४०७४४। ATA पदम राज हमाल ९८४७०३४१२०

kawasoti@nea.org.np

मनाङ केन्द्र ०३४ ८०४० ७
राज महतो ९८४५६०३५ ०६६-५२१०७७। लेखापाल नारायण प्रसाद शर्मा ९८२७०६९३२८१३ manang@nea.org.np

लुम्विनी प्रादेशिक कार्यालय

बुटवल

नवराज ओझा ९ठ१७०४८००१५२५। ०७-४३७११७ 5४२०३७४ २६ butwal.ro@nea.org.np

केन्द्र ७८०१७४५४५४ ४१३०
ns भैरहवा वितरण केन्द्र अवधेश कुमार दुवै ९८५७०१७५५ ०७१-१२०६१५४। स.प्र.अ.सानुमैया महर्जन AS ४१३०र२२२८। (8808५/86)089.09.00
७०७० - २।स.क GOREY
_ बटवल वितरण केन्द्र कपिल राज पाण्डे Rad ATX ०७१-५४१००२। स.क.अ. राजेन्द्र क्षेत्री ९८२०७०२६४ ३२१ butwal@nea.org.np

:

लुम्विनी प्रदेश डिभिजन
कार्यालय, नेपालगञ्ज हरि प्रसाद पाण्डे ९८१५१८०७२२९९। ०८१-४५२७४२१। प्र.अ. गोपाल प्रसाद ओझा ९८४८०५७७७३
लि ७७ ४८७२४४

Page 32 of 109

nepalgunj.ro@nea.org.np

कोहलपर केन्द्र रेग्मी ०४०० - T ४२०९४१६०
पुर वितरण केन्द्र सुरज रेग्मी ९्८श५्ठ ३९। ०८१-१४०६४५। मि.रि.सु.भा. दुर्गा सुवेदी ९८ ४६०६४६०३ kohalpur@nea.org.np

रुकुम वितरण केन्द्र (पूर्व) सुरेश प्रसाद चौधरी ९८५७८५४६२९। ०८०-४१३१४३। ई.सी. तेज प्रकाश पुन ९८४ ४९३२१३२

rukum@nea.org.np

प्युठान वितरण केन्द्र महेन्द्र कमार दास SAIGIQVAS OG&-¥%O मि.रि.सु.भा. बहादुर के.सी. ८४७८ ०

१०१ — =e eee। pyutnant@nes.oraip
रोल्पा वितरण केन्द्र 1 ट५७१७८८९२४८ ०८६-४ ४०२४ TH. उच्चतम बढामगर ट ४७८ २०
रोल्पा वितरण केन्द्र अशैश्वर साह Rad ९२ ok २४८। HLA. उच्चतम बुढामगर ९ १६४२ roloa@nea.org.np
गलरिया वितरण केन्द्र नारायण अर्या ट५८०३१२ ०८४-४२०४ ROU. मधराज भण्डारी ट ४८ ०२७८०३७,
T वितरण केन्द्र नारायण अर्याल ९८२८०३१२९९ ८४-४२०४८९। HAA मधुराज भण्डारी gularia@nea.org.np

मिथिलेश कमार
Rey ५9 रे R - R ch ४५७ w
घोराही वितरण केन्द्र सोहिवार ९८२५७८६१२०१ ०८२-१६१२०१। मि.रि.सु.भा. डण्डपाणी वि.क. ९८ ४७८ ३९०४८ ghorahi@nea.org.np

र TH fe. a, AT. brett
७८२६७५० २-५२ छ ७
ज्ञान बहादुर फर्साल ९८५७८२९७४५ ०८२-५२१७१० बुढाथोकी SERRG AURA। isinur@nea.org.np
केन्द्र जगन्नाथ लामिछाने ७८४ २- पार्थिव राज न्यौपाने ४०२४
जगन्नाथ लामिछाने ९८४५७८४१११८ मि.रि.स्.भा. पार्थिव राज न्यौपाने। ९८ ४८०२४८६१ lamahi@nea.org.np
८०८) रे - र् बब बहादर ay धरी O ७८

हि - शैलेन्द्र प्याक्रेल २२३२ ~ >
हेल्दुङ्ग वितरण केन्द्र उपाध्याय. ९८४११५४२२३२। ०८७-६८००४६। LA. राजु कुमार बोहोरा ९८६३८०७९११६
1१२
केन्द्र साजन बहादर ऐडी रे रे _ पे a v \9

Page 33 of 109

नी
[।
[।

O

ले
AS

ve)
९)
AU

तुलसीपुर वितरण केन्द्र

ae) me) -o ae)
० ७ 9७ ०
G Aan a ०९

heldung@nea.org.np

कालिकोट केन्द्र २२७० - 2 ४८ ३०१४५४
११४ कालिकोट वितरण केन्द्र विमल प्रसाद साह ९८४५८२ 4] 0०८७-४४०२३६। प्र.प्र. पुष्पा सुनार ९८४८ ३०१४४५ kalikot@nea.org.np

जाजरकोट = a ee : प्रकाश खड्का ४४९१७३३४
११५ जाजरकोट वितरण केन्द्र अभि कलवार ९८ठ२८०८०३७२ 9९८३-४३०२३७५। WT. याम प्रकाश Te RGF ४९१७३३ jajarkot@nea.org.np

रुकम केन्द्र Tait \9 O _ भा हो नेपाली ७८१४
ae। वितरण केन्द्र (पश्चिम)। शिवजी प्र. साह ९८४७८३२०३२। ०८०-१५३०३६५। सु.भा. होम प्रसाद नेपाली SGRRSOTERS। ता&ि0868.09.00
WAT --- केन्द्र ~ रावल ere) _ 2 C nN w २ २ २
sae। 7 वितरण केन्द्र नरेशदत्त रावल ९८५८३९१५ 9०८७-१२००१४। WE. हेमन्त साहु $5 ४%९३२२९२२२ jumla@nea.org.np

श्रीवास्तव
a
:
:
:
7

Page 34 of 109

11%
११७
qs
११९
१२१
१२२
१२३
१२५
१२६
१२७
१२९

५.४.४.ने.वि.प्रा.., वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय अन्तर्गत संचालित आयोजनाहरुको विवरण

सि.नं.। आयोजनाको नाम आयोजनाको स्थान आयोजना प्रमुख मोवाईल नं

:
सयाजक क)
क
System Component रघवंशी

Design, Supply, Delivery, Installation देशका विभिन्न क्षेत्रहरु श्री संगिता कार्की सहायक प्रवन्धक। ९८४१७४९३४९२
Testing, Commissioning of 33/11 kV S/S पौड्याल लक समा
& 33 kV Lines-Package-9

(7)। Design, Supply, Delivery, Installation, देशका विभिन्न क्षेत्रहरु श्री गणेश शाह सहायक प्रवन्धक। ९८४५१०५३३२६
& 33 kV Lines-Package-8

(घ)। Design, Supply, Delivery, Installation, देशका विभिन्न क्षेत्रहरु श्री सन्दीप श्रेष्ठ प्रवन्धक ९८२५१००२३००
Testing, Commissioning of Distribution ति
System-Package-11

(ङ्)। Loss Reduction, Package - 4 देशका विभिन्न क्षेत्रहरु ९८२१२२६८११
Design, Supply, Delivery, Installation, देशका विभिन्न क्षेत्रहरु श्री प्रकाश राउत स. प्रवन्धक ९८२१११२११०२
Testing, Commissioning of Distribution
System-Package-2,3,10
छु) Rural Electrification Project (Package-16- श्री अनिल अधिकारी ९८४५११५४ २००५
17)
ज)। Loss Reduction Masper Plan Project देशभर श्री दामोदर पराजुली सहायक प्रवन्धक ९८४११४१९१८४
सोलुखुम्ब् ओखलढुंगा २३ के.भी. ग्रा.वि. तथा सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा
सवस्टेशन आयोजना
३। (क) वितरण प्रणाली स्तरोन्नती तथा विस्तार देशका विभिन्न क्षेत्रहरु श्री विजयसेन खड्का सहायक प्रवन्धक। ९८४१५९२६९८
आयोजना (713)
(ख) वितरण प्रणाली स्तरोन्नती तथा विस्तार देशका विभिन्न क्षेत्रहरु श्री केशव श्रेष्ठ सहायक प्रवन्धक। ९८४१३८७९२७
आयोजना (1133)

४। वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना कैलाली, कंचनपुर, भैरहवा, बीरगंज, जगकपुर, भरतपुर,
हेटौडा, वर्दीया, दाङ लगायतका विभिन्नअन्य
जिल्लाहरुको ३३ के.भि. लाईनहरु इन्जिनियर
४। 33/99 के.भि. सवस्टेशन सुदृढीकरण आयोजना घोराही, भैरहवा, कावासोती, कलैया, गौर, विरगंज, ने? ईन्जिनियर SOT ARRAS
राजविराज, जगकपुर, मिर्चैया, धरान, SAAT, दमक
लगायतका विभिन्न सवस्टेशनहरु

&। ३३/११ के.भि. लाइन विस्तार तथा सुदृढीकरण देशका विभिन्न क्षेत्रहरु
आयोजना श्री सन्दीप श्रेष्ठ प्रवन्धक

Fy

al

=>

Et

Page 35 of 109

७। Smart Metering Smart Grid आयोजना। वि.ग्रा.से.नि. अन्तर्गतका सम्पूर्ण वि.के.हरु ९८४१००२३००

८ सिस्टम रिलाएविलिटि एण्ड ३३/११ के. भी. देशका विभिन्न क्षेत्रहरु श्री मनोज BAR साह प्रवन्धक ९८६०१४५७९६६
आयोजना

GIS Smart Grid आयोजना वि.ग्रा.से.नि. अन्तर्गतका सम्पूर्ण वि.के.हरु श्री उत्सव कोईराला ९८४१२७५९१०

९
सवस्टेशनआ
मादनकमारी Hea सिंगटी प्र.ला. तथा स.स. AHA, As, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक
आयोजना। श्री नन्द किशोर मण्डल। सहायक प्रवन्धक। ९८ ४१५१३६३२
खोटाङ-भोजपुर-उदयपुर-संखुवासभा ३३ के.भी खोटाङ, भोजपुर, उदयपुर, संखुवासभा

प्रशारण लाइन तथा सवस्टेशन निमाण आयोजना

मातातिर्थ, फाखेल, चखेल, सिस्नेरी हदै माल्टा सम्म
३४ कि.मि. २३ के.भि. प्र.ला. निर्माण
मातातिर्थ, चन्द्रगिरी, थानकोट at नौविसे सम्म १५
उद्योग मन्त्रालय) कि.मि. ३३ के.भि. प्र.ला. निर्माण श्री खिलनाथ अर्याल ईन्जिनियर ९८५२८०६३३४४
विद्यतीकरण आयोजना

खोकना निजगढ ३३/११ के.भि. aa. आयोजना खोकना, निजगढ

रसुवा नुवाकोट वि.प्र. पुर्ननिर्माण सुधार आयोजना। रसुवा, नुवाकोट श्री प्रकाश राउत सहायक प्रवन्धक। ९८४११६५१०२
(KFW)

20। ३३/११ के.भि. लाईन तथा सम्भाव्यता अध्ययन श्री नारायण कुमार प्रसाई। प्रवन्धक ९८४१३४८९१४
आयोजना

नवलपुर गामीण विद्युतीकरण तथा Bas (मुस्ताङ्ग,। नवलपुर, मुस्ताङ्ग श्री विमल राज राउत ईन्जिनियर ९८४११९८३४३
३३ के.भी. प्रशारण लाइन तथा सवस्टेशन निर्माण
आयोजना

ताप्लेजुङ्ग-पाँचथर-इलाम-झापा गामीण ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर, इलाम, झापा श्री गणेश शाह सहायक प्रवन्धक। ९८४११०५३३२६
विद्युतीकरण तथा सवस्टेशन निमाण आयोजना

A) AS। A
AU AS। Oo ५)

Page 36 of 109

अनुसूची-१
विद्युत महशुल दर

१. ग्राहस्थ वर्ग:

१.१ सिंगल फेज तल्लो भोल्टेज (२३० भोल्ट)
५ एम्पियर १५ एम्पियर ३० एम्पियर ६० एम्पियर

इनर्जी शुल्क। मसिक
(रु प्रति। न्युनतम
शुल्क। कि.वा. घण्टा

कि.वा.घण्टा
(मासिक)

०

नोट : ५ एम्पियरका ग्राहकको हकमा यदि मासिक २० किलोवाट-घण्टा युनिटभन्दा बढी खपत गरेमा १ देखि ro किलोवाट-घण्टा: युनिट
सम्म को इनर्जी शुल्क रु ३०० प्रति युनिटका दरले लाग्ने छ।

१.२ श्री फेज तल्लो भोल्टेज (४०० भोल्ट)
१० के.भि.ए. सम्म १० के.भि.ए. भन्दा माथि

(मासिक) (रु प्रति कि.वा. घण्टा :युनिट) (रु प्रति कि.वा. घण्टा :युनिट)
आषाढदेखि मंसिरदेखि आषाढदेखि मंसिरदेखि

१.३ थ्री फेज मझौला भोल्टेज (३३/११ के.भी.)

कि.वा. घण्टा मसिक न्युनतम इनर्जी "
.वा. a! (रु प्रति कि.वा. घण्टा:युनिट)

[मासिक =e sie oe

Page 37 of 109

तल्लो भोल्टेज (२३० भोल्ट) सिंगल फेज, ५ एम्पियरको बिलिङ्ग गर्ने तरिका

क्र.स। कि.वा.घण्टा
(मासिक)

न्युनतम
मासिक
शुल्क (रु)

इनर्जी

शुल्क
(रु प्रति

fe. aT.

घण्टा)

बिलिङ्ग गर्ने तरिका

२० युनिट सम्म न्यूनतम शूल्क रु.३० लाग्ने र इनर्जी शुल्क वापतको
महशुल नलाग्ने। (उदाहरण: ५ युनिट : रु ३०4४५)%० = जम्मा रु ३०)
न्यूनतम शूल्क रु. YO लाग्ने र१ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ३र
२१ युनिटदेखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६1५० का दरले महशुल लाग्ने।
(उदाहरण: २४५ युनिट : रु ५०-4२०)%(३-4-५)(६।५० = जम्मा रु. १४२/५०)
न्यूनतम शूल्क रु. YO लाग्ने र१ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ३ र
२१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६1५० र ३१ युनिटदेखि yo
युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ८1०० का दरले महशुल लाग्ने।

(उदाहरण: ३५ युनिट : रु HOFROXI+GOXEMOFYXS = जम्मा

रु. २१५।००)

न्यूनतम शूल्क रु.७५ लाग्ने र १ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ३र २१
युनिटदेखि 30 युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ९६५० र ३१ युनिटदेखि yo
युनिटसम्म प्रति युनिट रु द र ५१ युनिटदेखि १०० युनिटसम्म प्रति युनिट
रु. SO का दरले महशुल लाग्ने।

(उदाहरण: ५५ युनिट : रु ७५ 4२०)(३4१०)५(६.५०-%२०%(८-4-५%(९।५० =
जम्मा रु. ४०७५०)

न्यूनतम शूल्क रु. १०० लाग्ने र १ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ३र
२१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६1५० र ३१ युनिटदेखि yo
युनिटसम्म प्रति युनिट 5 र ५१ युनिटदेखि २५० युनिटसम्म प्रति युनिट
रु.९।५० का दरले महशुल लाग्ने।

(उदाहरण: YOU युनिट : रु YOOFROXR+YOXEIOFROXS+ (५०क५)
2९५० = जम्मा रु.९०७१५०)

न्यूनतम शूल्क रु. १५० लाग्ने र १ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ३ र
२१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु.६।५० र २१ युनिटदेखि yo

युनिटसम्म प्रति युनिट रु. व र ५१ युनिटदेखि १५० प्रति युनिट रु.९।५० र
१५१ देखि २५० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. १० र २५१ देखि ४००
युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ११ का दरले महशुल लाग्ने।

(उदाहरण: २५५ युनिट : रु YHOFROXS+IOXEMOFRVOXSGH (५०-4१५०)
X ९।५०१- AXIWIOO = जम्मा रु. २२९०।००)

Page 38 of 109

तल्लो भोल्टेज (२३० भोल्ट) सिंगल फेज, १५ एम्पियरको बिलिङ्ग गर्ने तरिका

क्रस [कि.वा.घण्टा न्युनतम। इनर्जी
(मासिक) मासिक शुल्क

शुल्क (रु)। (रु प्रति बिलिङ्ग गर्ने तरिका
कि.वा.
घण्टा)
२० युनिट सम्म न्यूनतम शूल्क रु.५० लाग्ने र इनर्जी शुल्क प्रति युनिट
6० देखि २० ० ४।०० रु ४०० का दरले महशुल लाग्ने। (उदाहरण: ५ युनिट : रु YORYXY
= जम्मा रु.७०।००)
न्यूनतम शूल्क रु. ७५ लाग्ने र१ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ४
र २१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६1५० का दरले महशुल
लाग्ने।
(उदाहरण: २५ युनिट : रु ७५4 २०%(४-५)%(६।५० = जम्मा रु १८७/५०)

6

G as
ad as

(उदाहरण: ३५ युनिट : रु GUAROXY+GIOXEIOFYXS = जम्मा

रु. २६०।००)
न्यूनतम शूल्क रु. १०० लाग्ने र१ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट
रु.४।०० र २१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६1५० र ३१
देखि युनिटदेखि ५० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. द र ५१ युनिटदेखि yoo
44 देखि१०० १०० ४6 युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ९1१० का दरले महशुल लाग्ने।
(उदाहरण: ५५ युनिट : रु YOOFROKV+FOXEMOFROXS FUXRIKO
= जम्मा रु ४५२५०)
न्यूनतम शूल्क रु. १२४५ लाग्ने र१ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ४
र २१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६1५० र ३१ युनिटदेखि
देखि २ २ ५० युनिटसम्म प्रति युनिट Oo र ५१ युनिटदेखि २५० युनिटसम्म Yl
१०१ देखि RO। १२१ SKO। afte रु. ९५० का दरले महशुल लाग्ने।

(उदाहरण: १०५ युनिट : रु FRAFROXW+YOXEWOFROXS +
५०-१4४५)/७(९।१० = जम्मा रु.९५ २५०)
न्यूनतम शूल्क रु. १७५ लाग्ने र १ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ४
र २१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६1५० र ३१ युनिटदेखि
५० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ८ र ५१ युनिटदेखि १५० प्रति युनिट रु.

२५० माथि १७५ qqioo। ९५० र १५१ देखि २५० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. १० र २५१ देखि
४०० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ११ का दरले महशुल लाग्ने।
(उदाहरण: WY युनिट : रु YMAROXY+YOXEYOFVOXS + (YO
१५०)»(१९।५०१ २५९११।०० = जम्मा रु. २४३५।००)

यसै तरिकाले 30 र ४० एम्पियरका सिंगल फेजको बिलिङ्ग गर्ने।

न्यूनतम शूल्क रु. ७५ लाग्ने र१ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ४
र २१ युनिटदेखि 30 युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६1५० र ३१ युनिटदेखि
८5०० =। १० युनिटसम्म प्रति युनिट रु.10०० का दरले महशुल लाग्नै।

Page 39 of 109

२. अन्य उपभोक्ता
२.१ तल्लो भोल्टेज स्तर (२३०/४०० भोल्ट)

उपभोक्ता वर्ग डिमाण्ड शुल्क (रु. प्रति ईनर्जी शुल्क (रु. प्रति

के.भि.ए. प्रति महिना) कि.वा.घण्टा: युनिट)
ee
es। 60।

कुशल
स्टेशन समेत)
धार्मिक

पक तथा आध्यात्मिक स्थल

मनोरञ्जन व्यवसाय

२.२ माथिल्लो भोल्टेज स्तर

. डिमाण्ड शुल्क (रु. प्रति  ईनर्जी शुल्क (रु. प्रति

Pa उपभोक्ता वर्ग के.भि.ए. प्रति महिना) कि.वा.घण्टा: युनिट)।।

२
oT
ee
ee

Page 40 of 109

ख) अन्य खानेपानी

का

क. सार्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग स्टेशन २३०।०० 1९०।

'Sie पत पमा। किसन बानी
के.भि.ए. प्रति महिना) कि.वा.घण्टा-यनिट)
पा

यातायात पाखो। क. सार्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग स्टेशन ५६०

~

)
मनोरञ्जन व्यवसाय

Page 41 of 109

३. टाइम अफ डे (टि.ओ.डी) महशुल दर

हि इनर्जी शुल्क (रु. प्रति कि.वा.घण्टा:युनिट)
(रु. प्रति पिक समय अफ पिक समय अन्य समय
क्रस। उपभोक्ता वर्ग के.भि.ए.। (साँझ yoo बजे। (राति ११:००। (बिहान ५:०० बजे
प्रति देखि राति ११:००। बजे देखि बिहान। देखि साँझ ५:००
महिना) बजेसम्म) ५:०० बजेसम्म) बजे सम्म)
औद्योगिक (१३२ के.भी) डा
पा
व्यापारिक
पापा।।
छै पापा
रे 3 O।OO

क) सार्वजनिक यातायात। ७०० 3180 YIYO
चार्जिङ्ग स्टेशन समेत)
या

७०

(११ के.भि.)
१२२५
पाल

कश।।
a ee ee
क. सार्वजनिक यातायात। २३०।०० ७१५ ४।२० ५1९०
=
a

Page 42 of 109

तल्लो भोल्टेज (२३०/४००
भोल्ट)

ु

क) सार्वजनिक यातायात। २००।०० RY ४।३० YI
चार्जिङ्ग स्टेशन समेत)। खा) अन्य यातायात २२०००

३.२. पौषदेखि चैत्र महिना सम्मको विद्युत महशुल दर

इनर्जी शुल्क (रु. प्रति कि.वा.घण्टा-युनिट)
डिमान्ड शुल्क

पिक समय अन्य समय
Ha उपभोक्ता वर्ग (र मति क म प्रति (साँझ ५२:०० बजे. (राति ११:०० बजे देखि
देखि राति ११:०० भोलिपल्ट साँझ ५:००
बजेसम्म) बजेसम्म)
ee ee
ee
ee ee। mae।।
ee ee
- क) सार्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग ७०० ५५०
स्टेशन समेत)। @ अन्य यातायात
ee ee
ee ee।।

__]

Page 43 of 109

स्टेशन समेत)
a

(230/¥00 भोल्ट)
ee ee।

क) सार्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग 200।00 RY 41:
स्टेशन समेत)

ख) अन्य यातायात

३.३. डिमाण्ड शुल्क नलाग्ने टाइम अफ डे (टि. ओ.डी) यातायात उपभोक्ताको (Automatic Swap Card) विद्युत
महशुल दर

१. सार्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग स्टेशन समेत)
वैशाख देखि मंसिरसम्मको विद्युत महशुल दर
इनर्जी शुल्क (रु. प्रति किलोवाट-घण्टा-युनिट)

पिक समय अफ पिक समय अन्य समय
(साँझ ५:०० बजे देखि (राति ११:०० बजे देखि (बिहान ५:०० बजे देखि
राति ११:०० बजेसम्म) बिहान ५:०० बजेसम्म)। साँझ ४५:०० बजे सम्म)

११ केभी.

तल्लो भोल्टेज ८७० ५।०५ RISO
(230/800 भोल्ट)

Page 44 of 109

पौष देखि चैत्रसम्मको विद्युत महशुल दर

पिक समय अन्य समय
(साँझ ५:०० बजे देखि राति। (राति ११:०० बजे देखि भोलिपल्ट साँझ

११:०० बजेसम्म) ५:०० बजेसम्म)

तल्लो भोल्टेज (२३०/४०० भोल्ट
२) अन्य यातायात
वैशाख देखि मंसिरसम्मको विद्युत महशुल दर

इनर्जी शुल्क (रु. प्रति प्रति किलोवाट-घण्टा-युनिट)

पिक समय अफ पिक समय अन्य समय
(साँझ ४५:०० बजे देखि (राति ११:०० बजे देखि। (बिहान ५:०० बजे
राति ११:०० बजेसम्म) बिहान ५:०० बजेसम्म)। देखि साँझ ५:०० बजे

सम्म)

पौष देखि चैत्र सम्म लाग्ने विद्युत महशुल दर

पिक समय अन्य समय
(साँझ ५:०० बजे देखि राति ११:००। (राति ११:०० बजे देखि भोलिपल्ट

बजेसम्म) साँझ ४५:०० बजेसम्म)

११ के.भी.
नोट: १. चार्जिङ्ग स्टेशन सञ्चालकले विद्युतिय सवारी साधनलाई चार्जिङ्ग सेवा दिएबापत उपरोक्त महशुल दरमा प्रति
किलोवाट-घण्टा: यूनिटमा अधिकतम २० प्रतिशतसम्म थप गरी लिन पाउने छ।
२. सार्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग स्टेशन समेत): प्रचलित कानूनबमोजिम भाडादर निर्धारण हुने सार्वजनिक
यातायातको रुपमा ट्लिबस र सार्वजनिक सवारी साधनमा प्रयोग हुने इलेक्ट्रिक बस / मिनिबस, सफा टेम्पो
एवम् अन्य सवारी साधनको ब्याटी चार्ज गर्न विद्युत शक्ति प्रयोग गर्ने चार्जिङ्ग स्टेशनका उपभोक्ताहरु।

Page 45 of 109

३. अन्य यातायात : प्रचलित कानूनबमोजिम भाडादर निर्धारण हुने सार्वजनिक यातायातका साधन जस्तै :
केबलकार, रोपवे, मेट्रो आदि र अन्य विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनका लागि विद्युत शक्ति प्रयोग गर्ने
उपभोक्ताहरु।

४. सामुदायिक थोक उपभोक्ता :

क्र.सं उपभोक्ता वर्ग मसिक न्युनतम शुल्क (२) इनर्जी शुल्क (रु. प्रति
किलोवाट-घण्टा-युनिट)

N X २० यनिट सम्म (मासिक
14 X ३०

९।

1५2१ २० युनिट सम्म (मासिक)

Nxse meses पछ
नोटः

१) N= सम्बन्धित सामुदायिक थोक उपभोक्ता अर्न्तगत रहेका कुल उपभोक्ता संख्या।

२) यस तालिका बमोजिमको महशुल सामुदायिक थोक उपभोक्ताले ने.वि.प्रा. लाई मासिक रुपमा बुझाउनु पर्नेछ।

Page 46 of 109

अनुसुचि-२
अन्य दस्तुर तथा सेवा शुल्क

दररेट (रु.)

१००
२००
२००
400
४००

) १०००
१०००
दररेट (रु.)
३००
400
१०००
१०००
११००
११००
400
१०००
0०।
३००
९.२ fae,

)
६.२ शिफेज:
0
१००

Page 47 of 109

—O —_—
os fe) 3S
७ ७

३. खरिद बिक्री भै घरजग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण हुने अवस्थामा पत्रपत्रिकामा

सार्वजनिक सचना प्रकाशित गरी नामसारीको कारबाही गर्न पर्दाको अवस्थामा

Page 48 of 109

YY. प्रशारण निर्देशनालय:

५.५.१.प्रशारण निर्देशनालयको कार्य विवरण :

नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा निजि क्षेत्रबाट उत्पादित तथा अन्य मुलुकबाट आयातित विद्युत शक्तिलाई

गुणस्तरीय तथा भरपर्दो रुपमा नेपाल राज्य भर प्रशारण गर्नको लागि आफू अन्तर्गतका बिभिन्न

निकायहरुलाई परिचालन गर्ने। हाल ६६ के.भी.देखि ४०० के.भी.सम्मका प्रशारण लाईन तथा

सवस्टेशनको योजना विकास सञ्चालन तथा सम्भार गर्ने जिम्मेवारी यस निर्देशनालयले वहन गर्दछ।

यस निर्देशनालय अन्तर्गत निर्माण गरिने प्रशारण लाईन तभा सवस्टेशन आयोजनाहरु निर्माणको लागि

विस्तृत संभाव्यता अध्ययन तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरि सो पश्चात आयोजनाहरु निर्माण

आरम्भ गर्नबोलपत्र आह्वान गरी ठेक्का सम्झौता, निर्माणाधिन आयोजनाहरुलाई समयमै सम्पन्नगर्न

स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गरि आवश्यक निर्देशन दिने, बजेट निकासादिने तथा बजेट अपुग

भएमा थप बजेट ब्यवस्थापनको लागि प्रकृया अगाडि बढाउने लगायतका अन्यकार्यहरुमा सहजीकरण

गर्ने।

यस निर्देशनालय अन्तर्गतका देहायका विभाग र विभागस्तरका कार्यालयहरु रहेका छन्।

* ग्रिड सञ्चालन विभाग:- बिभिन्न स्तरका ग्रिड संरचनाको सञ्चालन तथा सम्हार गर्ने।

कै प्रणाली सञ्चालन विभाग:- विद्युत प्रणालीलाई दक्षतापूर्वक सञ्चालन गर्न अनुगमन, सुपरीवेक्षण
तथा नियन्त्रण गर्ने।

* बृहत प्रशारण लाईन आयोजनाहरु ४०० के.भी..- २२० SMART माथि ४०० के.भी.सम्मका
नयाँ प्रशारण लाईन तथा सवस्टेशनको योजना निर्माण सुपरीवेक्षण तथा हस्तान्तरण गर्ने।

न बृहत प्रशारण लाईन आयोजनाहरु २२० के.भी..- १३२ के.भी.भन्दा माथि २२० के.भी.सम्मका
नयाँ प्रशारण लाईन तथा सवस्टेशनको योजना निर्माण सुपरीवेक्षण तथा हस्तान्तरण गर्ने।

न ग्रिड विकास विभाग:- ६९ के.भी.देखि १३२ के.भी.सम्मका नयाँ प्रशारण लाईन तथा सवस्टेशनको
योजना निर्माण सुपरीवेक्षण तथा हस्तान्तरण गर्ने।

विद्युत प्रशारणको लागि आवश्यकता अनुसार ६६ के.भी.देखि ४०० के.भी.सम्मका विभिन्न प्रशारण

लाइन तथा सवस्टेसन आयोजनाहरु निर्माण विस्तार एवं स्तरोन्नतीको कार्यहरु गर्ने।

प्राविधिक अध्ययनको आधारमा Congestion भएका प्रशारण लाईनहरु तथा Over load हुने सवस्टेशन

हरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने।

Page 49 of 109

4.4%.

TTT नाााललालिललालाल-ा----य-ा लाला...

पाडा
Director
Grid Operation

Level-11 (7)
Kathmandu Grid
Division Level-10 {T}

Butwal Grid
Division Level-10 (T)

Hetauda Gria
Division Level-10 (1)

Duhabi Grid
Division Leve!-9 [1)

=——__---

Dhalkebar Gria
Section Level-9 (T)

Attariya Grid
Section Level-9 (T)}

Pokhara Grid
Section Level-9 (T)

Joint Director
Administration Divisios
Level-10 (4)

प्रशारण निर्देशनालयको संगठनात्मक संरचना

CORPORATE STRUCTURE
OF
TRANSMISSION DIRECTORATE

Joint Director
Account Sivision
Levei-i0 {A)

Deputy Managing Director
Transmission Directorate
Level-i2 (1)

information &
Monitor:ng Section
Level-9 (7)

Director
Nepal indo Electricity
Transmission & Trade
Project Level-11 (T)

Director
Grid Development
Department Level-11 (1)

TL & ५५ Construction
Division Level-10 (7)

Transmssion &
Substation Projects

Director
Major Transmission
Line Project 220 kV
Level-11 (T)

Transmission &
Substation Projects

Director
Major Transmission
Line Project 400 kV
Level-11 (1)

Director
System Operation
Level-11 (7)

Transmission &
Substation Projects

Transmission &
Substation Projects

Load Dispatch Center

Page 50 of 109

५.५.३. प्रशारण निर्देशनालय र अन्तर्गतका कार्यालय, आयोजना प्रमुखहरुको नाम
तथा सम्पर्क नम्बर:

कार्यालय /

क्र.सं. पद कर्मचारीको नाम आयोजनाको नाम

सम्पर्क नं. इमेल

उपकार्यकारी श्री Sara कमार es
~~ > प्रशारण शनालय ९८४१२१३९८२ transmission@nea.org.n

श्री सुरेश बहादुर प्रणाली संचालन विभाग। ९८११००९३७३ [त८(20९8.0्.1)
भट्टराई

निर्देशक
आयोजना प्रमुख

4

श्री श्याम BHR नेपाल भारत विद्युत। थ८%५११२०९३९। _— niettp400kv@nea.org.np
यादव प्रसारण तथा व्यापार
आयोजना
खिम्ती-ढल्केवर २२०। ९८४५१००९०९९। khimti220kv@nea.org.np
के.भी. प्रसारण लाईन
आयोजना
% निर्देशक श्री टेकनाथ तिवारी। बृहत प्रशारण लाईन grid400@nea.org.np
आयोजनाहरु ४००

७ प्रमुख श्री थक बहादुर थापा। बृहत प्रशारण लाईन ९८०४१२२४९३९ grid220@nea.org.np
आयोजनाहरु २२०
के.भी.
t3b220kv@nea.org.np
के.भी. स/स आयोजना
काठमाडौं उपत्यका
प्रशारण प्रणाली विस्तार
आयोजना

श्री चन्दन कुमार। कृश्मा-तल्लोमोदी १३२
प्रवन्धक उ 2 ०
प्रवन्धक केभी प्रलाआ ९८४५१०८५१११। kimtlp132kv@nea.org.np

प्रवन्धक श्री लक्ष्मी नारायण। कुशाहा-कटैया १३२ ९८5१५०५७६१९। kk132kv@nea.org.np
मृखिया
९

के.भी.प्र.ल.आ.,
प्रवन्धक श्री हरि प्रसाद पाण्डे। वृुटवल(गोरुसिंङ्गे'- ९८५७०६३२७२। — butwallumbinil32kv@
१० लुम्विनी १३२ के. भी nea.org.np
प्रसारण लाईन

रक्सौल-परवानीपुर १३२
Page 51 of 109

५५
[र

के.भी. प्र.ल.आ.,
Tart वीरगञ्ज १३२
के.भी. भूमिगत
वि.प्र.ला.आ.

—O
ee)

लडो
AS

AS —O pare) pare) pare) ली —O —O
० यि 1 G AN a xX AU

A)
—O

AJ
AJ

प्रवन्धक

महाशाखा प्रमुख
(उपप्रवन्धक)

प्रवन्धक

उपन-्प्रबन्धक

उपन-्प्रवन्धक

उप प्रवन्धक

उप प्रवन्धक

उपन-्प्रवन्धक

उपन-्प्रवन्धक

उपन- प्रवन्धक

उपन-्प्रवन्धक

उप प्रवन्धक

आयोजना,
बर्दघाट सर्दी १२२

के.भी. प्रसारण लाईन bs132kv@nea.or.np
आयोजना,
मैनहिया सम्पत्तिया
१३२ के.भी. प्रसारण ms132kv@nea.or.np

लाईन आयोजना

श्री उमेश कुमार झा। वुटवल ग्रिड महाशाखा,। ९८ ४१३७४१३४५ butwalgrid@nea.org.np
वटवल
श्री अशोक पण्डित हेटौँडा ग्रिड महाशाखा लि rp132kv@nea.org.np
श्री नितिश पौडेल का.उ.प्र.प्र.वि.आ. ९८५११८०३९८। butwalgrid@nea.org.np
प्या.डी
श्री सतिस चन्द्र साह। का.उ.प्र.प्र. विस्तारआ.। ९८5४१२७३५०४
(प्याकेज ए)
गोपाल
श्री विनोद लोहनी काठमाडौं ग्रिड ९८४५१०३९४१४५। kathmandugrid@nea.org.np
महाशाखा
श्री दिपा श्रेष्ठ कृशाहा-विराटनगर ९८४१७६७७८१ kb132kv@nea.org.np
१३२ के.भी. प्रसारण
लाईन आयोजना
श्री सन्तोष कुमार हेटौडा-भरतपुर-वर्दघाट। ९८६९९९८१४८ hb220@nea.org.np
ale 220 के.भी.प्र.ला.आ.

श्री शुक्रराज हेटौडा-ढल्केवर-इनरुवा। ९८५११३१०११। hdi400kvep@nea.org.np
देवकोटा ४०० के.भी.
सबस्टेशन विस्तार
आयोजना
कोशी कोरिडोर २२० koshi220kv@nea.org.np
के.भी. प्र.ला. आयोजना

श्री दिपक गौतम सुनवल १३२ HAT.। ९८४११४१३३४। sunwall32kv@nea.org.np
स/स आयोजना

लमही-घोराही १३२ Igsep132kv@nea.org.np
के.भी. स/स विस्तार
आयोजना
भुमही हकोई १३२ hakuil32kv@nea.org.np

के.भी. प्रसारण लाईन
आयोजना
पौडेल के.भी. प्र.ला.आ.
श्री रमेश प्रसाद ९८५११५७१७६। dordil32kv@nea.org.np
पौडेल के.भी. प्रसारण लाईन

Page 52 of 109

२३ उप प्रवन्धक श्री राजन ढुङ्गेल

उप प्रवन्धक श्री रोसन अग्रवाल
२५ उप प्रवन्धक श्री निरञ्जन साह
asl

२९ उप प्रवन्धक श्री जनार्दन प्रसाद
गौतम
उप प्रवन्धक श्री धपेन्द्र कुमार झा

२७
२८ «। उप प्रवन्धक श्री सुनिल कुमार थानकोट-चापागाँउ-। ९८५११२६३१६
महतो भक्तपुर १३२ के.भी.
प्रसारण लाईन
आयोजना
रुपनी बोदेबर्साईन १३२
के.भी. प्रसारण लाईन
आयोजना
के.भी. प्रसारण लाईन

आयोजना
कालीगण्डकी-रिडी
१३२ के.भी. प्रसारण
लाईन आयोजना

सिंगटी-लामोसाँघ् १३२। ९८५१२०२३०९
केभी. प्र.ला.
आयोजना

बलेफी कोरिडोर १३२
के.भी. प्र.ला. आयोजना

९८ ४९४८४९०३
नयाँ मोदी-लेखनाथ
१३२ के.भी. प्रसारण
लाईन आयोजना
कृ्श्मा तल्लो मोदी
नयां मोदी १३२
के.भि प्रशारण लाइन
आयोजना
रुपनी १३२ के. भी. ९८४१४१८००१५
सबस्टेशन आयोजना
ढल्केवर लोहारपट्टी १३२
के.भी. प्र.ला. आयोजना
नवलपुर १३२/ ३२
के.भी. स/स आयोजना

सोलु कोरिडोर ११२। ९८४१४४५३९०२
के.भी. प्रसारण लाईन
आयोजना
चन्द्रपुर सुकदेवचौर। ९८५१११५०४६
१३२ के.भी. प्रसारण
लाईन आयोजना

kgard132@nea.org.np

singatil 32kv@nea.org.np

balefil32kv@nea.org.np

modil32kv@nea.org.np

rupanil32kv@nea.org.np
loharpatti132kv@nea.org.np
nawalpur132kv@nea.org.np

solul32kv@nea.org.np

cs132kvtlp@nea.org.np

tcb132kv@nea.org.np

rb132kV@nea.org.np

Page 53 of 109

आयोजना

२९। उप प्रवन्धक श्री अनुप गौतम। अमरपुर-ढुङ्गेसाँघच १३२। ९८०४१२३१४१२ ad132kv@nea.org.np
के.भी. प्रसारण लाईन
आयोजना
गोदक न्य अनारमनी godak.anarmani132kv@
१३२ के भि. nea.org.np
प्र.ला. आयोजना
रामेछाप-गर्ज्याङ्ग-खिम्ती
१३२ के.भी. प्रसारण
लाईन आयोजना
के.भी. प्र.ला.आ. org.np

30 उप प्रवन्धक। eae BAe। तृम्लिङ्गटाररसितलपाटी। ९८४९७८८२३४ ts220kv@nea.org.np
भ्का २२० के.भी.प्र.ला. आ.
धरान २२०/३३
के.भि. स/ सआयोजना
श्री माधव प्रसाद ~ .
पोखरा ग्रिड शाखा 8543000499। pokharagrid@nea.org.np
सहायकप्रवन्धक। श्री मनोज साह ढल्केवर ग्रिड शाखा ९८०४४५९०३७६७। dhalkebargrid@nea.org. np

सहायक श्री विष्णु प्रसाद पथलैया हरनिया १३२। ९८११३२०८२७ ph132kv@nea.org.np
33 प्रवन्धक देवकोटा के.भी. प्रसारण लाईन। 8589855585
ओजना
धौबादी फलामखानी
विद्युत प्रसारण लाईन
आयोजना
३४ सहायक श्री मनोज प्रसाद बुर्तिबाङ-पौदी अमराई-। ९८५११०३६२१ gac]32kv@nea.org.np
प्रवन्धक चौधरी तम्घास-सन्धिखर्क-
Teas १३२ के.भी.
प्रसारण लाईन
आयोजना
सहायक श्री रवि कुमार कोहलपुर सुर्खेत दैलेख। ९८४१३७८९०९। — sdkj 132kv@nea.org.np
३५ प्रवन्धक चौधरी १३२ के.भी. प्रशारण
लाईन आयोजना
सवस्टेशन आयोजना

सहायक sot रेग्मी —
प्रवन्धक श्री राजेश रेग्मी दहवी ग्रिड शाखा ९८५२०४०४१६। duhabigrid@nea.org.np
in wee त्री रेवत कुमार अत्तरिया ग्रिड शाखा। ९८४८७२४३७७। — attariagrid@nea.org.n
प्रवन्धक चौधरी g -org.np

सहायक श्री बलभद्र अधिकारी। बफिकोट खुंग्री १३२। ९८०१३६७७९२३ gkm132kv@nea.org.np
३८ प्रवन्धक के.भी.प्रसारण लाईन
आयोजना,

Page 54 of 109

dimetlp@nea.org.np

AU
७

AJ नी ९)

x

An «KX AU

ae

४७

सहायक
प्रवन्धक

सहायक
प्रवन्धक

सहायक
प्रवन्धक

सहायक
प्रवन्धक

सहायक
प्रवन्धक
सहायक
प्रवन्धक
ड्ञ्जिनियर

श्री कोमल नाथ

FATAL

श्री SUT BA शाह

~ is श्रेष्ठ

श्री भपेश श्रेष्ठ

~

श्री अनिल कुमार
अधिकारी

श्री कैलाश पन्थ

श्री राजमणी बजगाई

श्री सुभारम्भ विक्रम
शाह

श्री शिवराम
ताम्राकार

के.भी.प्रसारण लाईन
आयोजना

घोराही माडीचौर १२३२
के.भि.प्र.ला. आयोजना

रातमाटे -रसुवागढी-
केरुङ्ग ४०० के.भी.
नर ९८४१३९०१९३
प्रसारण लाईन
आयोजना

के.भी. प्र.ला.आ.
का.उ.प्र.प्र.विस्तार आ.!
प्याकेज-बी)
ढल्केवर-बालगंगा १२२
के.भी. प्रसारण लाईन
आयोजना

अरुण-इनरुवा-तिङ्गला-
मिर्चैया
४०० HAT. FIM
लाईन आयोजना

९८२१२१२००२

चमेलिया-स्याउले-। ९८४११४५ २००४
अत्तरिया १२२
के.भी.प्रसारण लाईन
आयोजना
स्याउले साँफेबगर १३२
के.भी.प.ला.आ.
पोखरा विरौटा ९८४१७५००८९
१३२/११ के.भी.
प्र.ला.आ.
(प्याकेज-सी)
लालवन्दी-सलिमपुर
१३२ के.भि. प्रसारण। ९८६००३८३८२
लाईन आयोजना
चिलिमे-त्रिशुली २२०। ९८१८००३६६६६
के.भी. प्र.ला.आ.

भक्तपुर-वानेश्वर-पाटन। ९८5४१७८०१२४
६६ के.भी. प्र.ला.

क्षमता अ.आ.

सुनकोशी १३२
कं.भि.स/स आ.

bheri400kv@nea.org.np

rrk400kv@nea.org.np

gkm132kv@nea.org.np

t3br220kv@nea.org.np
t3br220kv@gmail.com

balgangal32kv@nea.org.np
balgangal32kv@gmail.com

bhupesh.nea@gmail.com.

csa132kv@nea.org.np

Is132kv@nea.org.np

ch220kv@nea.org.np

bbp66kv@nea.org.np

Page 55 of 109

न्यू खिम्ती लामोसाँधु
काठमाडौँ प्र.ला.क्षमता
अभिबृद्धि आयोजना
सस 40 malekhul32@nea.org.np
हेटौडा-विरगंज ६६ hb66kv@nea.org.np
पूर्वी चितवन १३२ ec132kv@nea.org.np
के.भी.प्र.ला.आ.

ईञ्जिनियर अर्जन महर्जन पाल्पा २२० के.भी. २,
छः . ४९१८०२०१६७ lpa220k 1.
इञ्जिनियर नारायण प्रसाद औराह १३२ के.भी. २
> ~ ~ टु v
के.भी. क्षमता अभिवृद्धि
आयोजना
के.भी. सबस्टेशन
आयोजना
ईञ्जिनियर as का.उ.प्र.प्रविस्तार आ
> ~ im ZO rom
ईञ्जिनियर ~ PSY. ४१८००१६७८४
(प्याकेज-ई)

Page 56 of 109

प्रशारण निर्देशनालयबाट आ.व.०७९/०८० को लागि संचालित प्रशारण लाईन तथा सवस्टेशन आयोजनाहरुको दोश्रो त्रैमासिक प्रगति सारश

१३२ के. भि. तथा अन्य प्रशारण लाइन विस्तार
व. उ. शि. नं. ५०१०८१०१

दोश्रो चैमासिक प्रगति विवरण शुरुदेखि यस शुरुदेखि यस अवधि कैफियत
अवधिसम्मको कूल। सम्मको प्रगति
" आयोजनाको नाम भारित प्रगति। बजेट रु.। अवधिको खर्च अवधि लक्ष्यको खर्च प्रतिशत (कूल प्रतिशत
प्रतिशत हजारमा रु. हजारमा। तुलनामा खर्च लागतको तुलनामा)
प्रतिशत

प्रशारण निर्देशनालय (१३२ के.भी)

काबेली कोरिडोर LN IN पजिगत T आंशिक हस्तान्तरण ण भईसकेको
काबेली कोरिडोर १३२ केभी. पुजिगत खर्च आंशिक रुपमा हस्तान्तरण भईसकेको र
पर. ला. आयोजना (९० कि.मी) २००.०० आयोजना सम्पन्न कार्यको लागि कमिटि गठन हुन
क क ० क
टिप्पणिपेश गरिएको।
१२६ मध्ये १२६ टावर फाउण्डेशन तथा १२६ वटा
सिंगटि (लामोसाध टावर ड्रेक्सन कार्य तथा Single circuit charge
सिंगटि (लामोसाघ् १३२ के.भी.
2. ; दन ८०.२९ १५५००,०० ३६४००.०० २३४.८४ ९१.१० ८२.४४ भएको। 2nd circuit conductor stringing तार तान्ने
प्रशारण लाईन आयोजना
8 कार्य दोलखा जिल्लामा अन्तिम चरणमा।OPGW
३७.८ कि.मी तार तान्ने कार्य सम्पन्न।

Page 57 of 109

कोहलपुर-महेन्द्रनगर १३२ के.भी. पर.

ला. आ. (२०८ कि.मि.)

रामेछाप - गर्ज्याङ - खिम्ती १३२

eT Tatar. (५० कि.मि.)

रुपनी १3२ HA. सबस्टेशन

आयोजना

कूसाहा-कटैया १३२ के.भी. प्रसारण

लाईन दोस्रो सर्किट निर्माण सहित

रक्सौल-परवानीप्र १३२ के.भी.

प्रसारण लाईन दोस्रो alee निर्माण
सहित

हेदौडा-विरगंज ६६ के.भी प्रसारण

लाईन क्षमता अभिवृद्धि आयोजना

200,00

200,00

Y¥S000 00

2400 00

200,00

८६.६७

१३००.०० ८०,००

९८.१८

८७.५६

९२.५१

आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भै ग्रिड लाई
हस्तान्तरण समेत भएको तथा आयोजनको लागि
स्वीकृत बजेट ठेकेदार लाई Retention भुक्तानी को
लागि रहेको

यस आयोजना ०६६/६७ देखी शुरु भइ २०७९/८० मा
single circuit charge गरिएको, हाल second circuit
charge गर्न द्रुतगतिमा कार्य भएको।

सवस्टेशन चार्ज भई संचालनमा रहेको।

2nd circuit तथा LILO को निर्माण कार्य सम्पन्न
भई लाईन चार्ज भएको र सास मा ट्रान्सफरमर
सहित ४ वटा Line Bay चार्ज भएको छ। ROW
क्षतिपूर्तिको काम भईसकेको छ।

प्रथम सर्किटको निर्माण कार्य सम्पन्न भई लाईन
चार्ज भएर बिधुत आयात समेत भई रहेको छ। 200
circuit को निर्माण कार्य सम्पन्न भई Bay निर्माण
कार्य 80% सम्पन्न भएको छ र ROW क्षतिपूर्तिको
काम भईरहेको।

आयोजनाको सम्पूर्ण कार्य विगत आ. व मा
सम्पन्न भएको।

Page 58 of 109

नयां मोदी-लेखनाथ १३२ के. भी.

प्र.ला.आ. (YS कि.मि.)

सोलू कोरिडर १२२ के.भी. प्र.
ला.आ. (९० कि.मि.)

बुर्तीबाङ-पौदी-अमराई-तम्घास-
सन्धीखर्क-गोरुसिंगे १३२ केभी
प्रशारण लाइन आयोजना

बुटवल (गोरुसिंगे) लुम्बीनी १३२
के.भी. प्र.ला.(२२ कि.मि.)

20,00

98 .¥3

GELS

६०.६२

200000, 00

४४७१६,००

१३३४००.००

५००००.००

१४२४९.९०

१६३७०.००

२३४५०३.८७

४६६९९.००

१४,२५७

३६.६१

१७५.७९

९३.४०

१००.३०

७८.५०

६४.७६

९७.५०

९४.७९

९५.६८

६5,११

९९.२२

लाहाचोक र मोदी सासमा सिभिल निर्माण कार्यहरु
पुरा सम्पन्न भएको, स-स मा सबै सामानहरु
आयात भएको। सवस्टेशनमा ५% retention
money को कारण खर्च बाँकी देखिएकोले पुरा प्रगति
नदेखिएको। १३८ वटा टावर फाउण्डेशन सम्पन्न,
१३८ वटा टावर खडा गरिएको, ४२.४ कि.मि लाईन
तान्ने कार्य सम्पन्न भएको . प्रसारण लाईनको
सामाग्री लगभग ९९ प्रतिशत आयात भएको
लाहाचोक स्टाफ क्वाटर सम्पन्न भएको र मोदि
क्वाटरको पनि निर्माण कार्य सम्पन्न भईसकेको,
वातावरणमा समाजिक दायित्वका कार्यहरु लगभग
सकिसकेको। प्रशारण लाईनको भौतिक कार्य
सम्पन्न भएता पनि ठेकेदार मार्फत बील पेश
नभएको कारण आर्थिक प्रगति कम देखिएको।

आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भई प्रसारण
लाइन सँचालन भई रहेको।

मोतिपुर र सन्धिखर्क 932/33 के.भी सबस्टेशनको
निर्माण कार्य सम्पन्न भई चार्ज भइसकेको। ७५
सकिट कि.मी तार तान्ने काम सम्पन्न। तम्घास,

पौदीअमराई र बुर्तिबाग १३२/३३ के.भी सबस्टेशन
निर्माण कार्य भै रहेको।

जग्गा क्षतिपर्ति कार्य भईरहेको र अन्य कार्य
सम्पन्न भएको।

Page 59 of 109

१३,

१5,

कृशाहा विराटनगर 1२२ के.भी. प्र.

१९.५८ ९००००.०० २०८९२,०० २३.२१ २४.६३ ४६.४१
ला. आ.
वलेफि-बाहविसे १३२ के.भी.

८६.४० ४५०००.०० ४२५००.०० ९४.४४ 5५६.३२ ३२.३४
Ta. आयोजना
दोर्दी कोरीडोर १3२ के.भी. प्रसारण

९५८७ १३०००.०० १०३९५.०० ७९.९६ ८७.०७ ९६.३१
लाइन आयोजना
पूर्वी चितवन १३२ के.भी. सवस्टेशन
~ 3€00,00 ८९११.०० २१.३४ 208 Yo ९३.८७

आयोजना

सवस्टेशन तर्फ स्टाफ क्वाटर, कन्ट्रोल विल्डिङ तथा
गार्ड हाउसको निर्माण कार्य भईरहेको, Electrical
Equipment को फाउण्डेशन डिजाईनहरु Approve
भइ फाउण्डेशन कार्य भइ रहेको, Major Equipment
Site 0९/४९ भैसकेको। प्रसारण लाईन तर्फ जग्गा
मूआब्जा निर्धारण कार्य सम्पन्न भएको। कूल ८०
मध्ये ७३ वटा फाउण्डेशन निर्माण तथा ७२ वटा
टावर जडान कार्य सम्पन्न भएको। Conductor,
Insulator and Hardware Fittings Inspection कार्य
सम्पन्न भई Dispatch हुने क्रममा रहेको

Tower Foundation निर्माण कार्य भएको तथा Land
Acquisition को कार्य भएको।

३७ थान मध्य ३७ टावर फाउण्डेशन, ३७ वटा

र १९.४ सर्किट कि.मि तार तान्ने कार्य
भएको। दोर्दी खोलामा आएको बाढीले
लाईनको चार वटा टावर क्षति भएकोले

प्रसारण लाइनको केही भाग पुन निर्माण भएको
उक्त कार्यको लागि बील भुक्तानी गर्न बाकी

कारण भौतिक प्रगतिको तुलनामा वित्तिय प्रगति
देखिएको।

स.स- निर्माण कार्य सम्पन्न भई हाल चालु
अवस्थामा रहेको र ११ के.भी फिडर मार्फत करीब ८
मे.वा. विद्युत आपूर्ति भैरहेको।

Page 60 of 109

ढल्केबर-लोहारपट्टी १३२ के.भी

७.
प्रशारण लाईन (२० कि. मि.)

१८ अमरपुर ETAT १३२ के. भी.
प्रसारण लाईन आयोजना

१९ कोहलपुर-सुर्खेत-दैलेख १३२ के.भी.
प्रसारण लाईन आयोजना

२० ढल्केबर बाल गंगा १३२ के.भी.

प्रसारण लाईन आयोजना

६९,०५७

८९.९३

९०.०४

C0400 00

42000, 00

34000 00

४९४४९.००

२३७७२,.००

४४५२६६,००

६१.४३

४६.६१

८२.३०

२५,२५७

४.5२

१०.७०

30.29

प्रशारण लाईनको टावर साईटमा प्राप्त भएको,
सवस्टेशनको Steel Structure साईटमा प्राप्त,
प्रशारण लाईनको टावरको जग निर्माण, Indoor र

Outdoor Cable Trench को काम भएको तथा
Control Room, Staff Quarter, Store cum Guard
House को Finishing को काम भएको।

आयोजनाको प्रसारण लाईन तर्फ ठेक्का सम्झौता
भईसकेको तर मोबिलईजेसन पेश्की दिन बाँकि
रहेकोले आर्थिक प्रगति कम देखिएको।

सुर्खेत दैलेख खण्डको 1६६ स्वीकृत भई बोलपत्र
आव्हान गर्न लागत अनुमान स्वीकृत भई दस्तावेज
स्वीकृतिको क्रममा रहेको।
४५ tower foundation को कार्य शुरु सम्पन्न
भपको।

प्रशारण लाईनको survey तथा अध्ययन सम्पन्न र
आयोजनाको 1६६ स्वीकृत भएको। बालगैँगा
सवस्टेशन रहने जग्गामा Compound wall & Store
With Guard House निर्माण सम्पन्न भई अन्तिम
भुक्तानी बाँकी रहेको। सवस्टेशन निर्माण स्थलमा
माटो परिक्षणको कार्य सम्पन्न भई अन्तिम
भुक्तानी बाँकी रहेको। प्रशारण लाईन निर्माणको
लागी ठेक्का सम्झौता भई design/drawing review

हुँदै।

ब्रो

Page 61 of 109

२१,

२४.

लालबन्दी-नतवलपुर-सलिमपुर १

32

के.भी प्रसारण लाईन आयोजना

पथलैया-हरनिया १3२ के.भी. प्रसारण

लाईन आयोजना

भुमहि (सुनवल)-हाक्की १३२ के. भी.

प्रसारण लाईन आयोजना (१६
कि.मि)

गोदाक-अनारमनि १3२ के. भी.

प्रसारण लाईन आयोजना
कि.मि)

(39

200,00

83.88

34000, 00

30420 00

202400, 00

४२००.००

८७८.००

९२८५३.००

2.38

८५.५८

छ.०७

०.६१

१४.७१

१०,३८

५००

84.90

0,33

खरिद गरिएको जग्गामा कम्पोउड वाल तथा स्टोर
सहित गार्ड हाउस निर्माण कार्य सम्पन्न,
Construction license को काम सम्पन्न भएको।
प्रसारण लाईन तथा सवस्टेशनको लागी बोलपत्रको
प्राविधिक प्रस्ताव मिति २०७९।०९।१९ मा स्वीकृत
भएको र आर्थिक प्रस्ताव मिति २०७९।१०॥१२ मा
खोल्ने भनी गोरखापत्रमा सुचना प्रकाशन गरीएको।

सर्भेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त भैसकेको, सवस्टेशनको
जग्गा प्राप्ति भएको।

सवस्टेशन निर्माणको लागी ठेक्का सम्झौता
सम्पन्न। लाईनको ठेक्का सम्झौता प्रकृयामा
रहेको।

अनारमनि सबस्टेशनको लागि जग्गा अधिग्रहण
गर्न तथा प्रारम्भिक अधिकृत तोक्न मिति

२०७८।११।११ मा लेखि पठाएको, माग भएबमोजिम
मिति २०७८।१२।१७ मा थप विवरण पठाएकोमा
नेपाल सरकार उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय
मार्पत मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव दर्ता भएको जानकारी
प्राप्त भएको तर लामो समयसम्म निर्णय भइ
नआएकोले अपेक्षाकृत प्रगति हासिल गर्न
नसकिएकोले भौतिक तथा वित्तिय प्रगति कम हुन
गएको।

Page 62 of 109

२५,

वाफिकोट-खुंग्री १३२ के.भी. प्रसारण

लाईन आयोजना (५० कि.मि)

सूनकोशी १३२ के.भी. सबस्टेशन

आयोजना

सम्पत्तिया-मैनहिया १३२ के. भी.

प्रसारण लाईन आयोजना (२५
कि.मि)

गोदाक-स्वायाक १3२ के.भी. प्रसारण

लाईन आयोजना (१९ कि.मि)

लम्ही घोराही सबस्टेशन विस्तार
आयोजना

११०.७३

५३.७६

५००००.००

2000, 00

So0000 00

2200 00

2400 00

८६९.९७

६५5०,.००

१९३.४०

रि .9४

२३.२१

१२.८९

१.५०

G¢,00

3.¢2

९५.०४

3.38

रोल्पाको wat देखि रुकुमको बाफिकोट सम्मको
१३२ के.भि. ( करिब ७५ कि.मि.) प्रशारण लाईनको
डिटेल सर्भे सम्पन्न भएको। साथै वातावरण
अध्ययनको प्रारम्भिक कार्य भईरहेको। साथै रोल्पा
जिल्लाको कुटिचौरमा निर्माणहुने १३२/३३ के-भी
सबस्टेशनको लागि जग्गा अधिकरणको काम
सम्पन्न भई compound wall तथा सिभिल निर्माण
कार्यको NCB - Tender आह्वान गरिएको।

लामोसाँघु बाह्रविषे प्रशारण लाईन हालै मात्रै
सम्पन्न हुन लागेको साथै बाह्रविषेमा २२०/१३२
के.भी सबस्टेशनको निर्माण कार्य समेत आर्थिक
बर्ष (०७५/७६)बाट शुरु भएको तर निर्माण
अनुमतिपत्रको अभाव/ प्राप्तिको पहिचान नभएकोले
निर्माण कार्य आगाडी बढाउन समस्या भएको छ।

लाइन निर्माणको कार्य सम्पन्न, क्षतिपुर्ति र
मुअब्जाको कार्य भइरहेको।

प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन कार्यको 10२
स्वीकृत भई 1६६ स्वीकृत भएको। आयोजनाको
विद्युत प्रसारणको अनुमतिपत्रका लागि दरखास्त
पेश गरी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि बोलपत्र
कागजात तयार गरि स्विकृतिका लागि पेश भएको।

लमही सवस्टेसन, घोराही सवस्टेसनमा मुख्य
निर्माण कार्य सम्पन्न।

Page 63 of 109

आयोजनाको बिस्तृत सभेक्षिण/सम्भाव्यता अध्ययन
रुपनी बोदेवरसाइन १३२ केभी. कार्य सम्पन्न। EE स्वीकृति भएको। Boundary
39, दन ८५.९३ १६०००.०० १५८९१.०० ९९.३२ 2.63 3.€19 wall निर्माणको कार्यको करिब 95% सम्पन्न
TTT नाइन आनामा भईसकेको र प्रसारण लाइनको estimate स्वीकृत
भई Tender गर्ने चरणमा रहेको।

चन्द्रपुर देखि राजपुर सम्म करिब ३५ कि.मि. १३२
के.भि.प्रशारण लाईन निर्माण गरि यमुनामाई
गाउँपालिकाको सरुअठामा १३२।३३।११९ के.भि.
सकदेवचौक सबस्टेशन निर्माणको विस्तृत सर्वेक्षण अध्ययन

चन्द्रपुर सकदेबचौक १३२ के.भी. ©
न ने २९८३२.०० ९२३३.५६ ३०.९५ ४.५६ ४.५४ कार्य सम्पन्न भइसकेको। वातावरण अध्ययन
मारा लाइन ATATSTT कार्य भइरहेको। स.स.को लागि जग्गा प्राप्ती
अधिग्रहणको मुआब्जा रकम ७ करोड ४३ लाख ३९
हजार निर्धारण भएको र वितरण हुने क्रममा रहेको।

२ बे आयोजनाको IEE स्वीकृत भईसकेको। Boundary
लहान सखिपर १३२ के.भी. प्रशारण ८
32, oe ६०.५५ १६०००,.०० ८३८६,०० ५२.४१ १.९४ 3.२४ Wall निर्माणको कार्य करिब 35% सम्पन्न
लाइन आयोजना
. भईसकेको।

सवस्टेसन चार्ज भई सन्चालनमा Wall कुल
FTAA AAT १३२/३३ के.भी. लागतको तलनामा कम लागतमा ठेक्का पटटा
दि _ २२८ रर ६५.०० १३.८५ ८०.५९ ९६.६४ त् 2 त् <
सबस्टेशन आयोजना व्यवस्था भएकोले भौतिक प्रगति तथा वित्तिय
प्रगति सन्तुलन नदेखिएको।
a Pope]। भी

भक्तपुर-बानेश्वर-पाटन ९६ के. भी
प्रसारण लाईन क्षमता अभिवृद्धि
आयोजना

Page 64 of 109

दोश्रो सर्किट जडान कार्य करिब १२५ कि.मि.
सम्पन्न। चमेलिया सवस्टेसनको सम्पूर्ण कार्य
चमेलिया . सम्पन्न भएको, स्याउले सवस्टेसनमा सम्पूर्ण
-स्याउले-अत्तरिया १३२ *
३६. २९.९३ १०००.०० ३५१०.०० ३५१.०० ७८.६५ ९७.०५ सिभिल कार्य तथा टावर सम्पन्न भएको र
के.भी. दोश्रो सकिट आयोजना अत्तरिया स.स. मा टा,त्भा Circuit Breaker,
Lightening Arrester उपकरण जडान कार्य सम्पन्न

भएको।

सर्भेक्षण अध्ययनको कार्य अन्तिम अवस्थामा रहेको,
सर्वे सर्वेक्षण अनुमति पत्रको लागि 0०६० पेश
२०००.०० गरिएको। आयोजनाको 1६६ कार्यको लागि
परामर्शदाता संग सम्झोता भई सो कार्य प्रारम्भ
भइसकेको छ।
आयोजनाको NHE संग ठेक्का सम्झौता भई survey,
layout Approval
Consultant Selection का लागी REP तयार गरी जारी
गर्ने चरणमा रहेको। IEE प्रतिवेदन तयार भई Ball
30,28 34000,00 ९३४९.०६,, है ति, तयार भई
मन्त्रालयमा पेश भएको। ICA संग loan Agreement
सम्पन्न भएको।

को काम सम्पन्न भई soil test तथा design
आयोजनाको विस्तृत User कार्यको लागि लागत

१००००.०० अनुमान स्वीकृत भैसकेको जग्गा प्राप्तिको लागि
कार्य भईरहेको।

Page 65 of 109

SRS 832 के.भी. प्रशारण

लाईन तथा सवस्टेशन आयोजना

सुर्खेत १३२ के.भी. सबस्टेशन
आयोजना

/drawing approval को चरणमा रहेको Bl

पोखरा विरोटा १३२ के.भी
प्रसारण लाईन आयोजना

स्याउले सांफीबगार १3२ के. भी.
प्रशारण लाईन

काठमाडौं उपत्यका प्रणाली
सूदृढिकरण आयोजना

४२,

8S.

पोखरा लेखनाथ १३२ के.भी प्रसारण लेखनाथ पोखरा लाईनको shut down नभएको कारण
on ६०००.०० oo a 98.93 ८६.८७

लाईन क्षमता अभिवृद्धि आयोजना conductor stringing हुन TOCA।

सवस्टेशन विस्तार कार्यको लागी आवश्यक समानहरु
जस्तै Transformer FAT गरी भन्सार छुटको लागी
भन्सार कार्यालय, भैरहवा आई पुगेको। अन्य
Electrical Equipments हरुको Design Drawing
Approval भईरहेको। मलेखु १३२ के.भी. सवस्टेशनमा
Civil Foundation कार्य आरम्भ भएको। ट्रान्सफरमर
साईटमा आएपछि सो को भुक्तानी पश्चात वित्तिय

मलेख् १३२ के.भी. सवस्टेशन
विस्तार आयोजना

१७५००.००

प्रगति बढ्ने।

HAT तल्लो मोदी १२२ के.भी.
प्रशारण लाईन

IEE को TOR रिपोर्ट स्वीकृतिको लागि 00६0 पेश
गरिएको।

८०००.००

खिम्ती (लामोसांघु) राकाथृङङ्ग !
रामेछाप) १३२ के.भी. प्रशारण लाईन

४०००. ००

पा t —

कुल ४५ कि.मि प्रशारण लाईन मध्ये करिब २०

कि.मि प्रशारण लाईनको तार बदली कार्य सम्पन्न

भएको। ने.वि.प्रा व्यवस्थापनबाट थप ३० करोड
२१९००.००। ३७००००.०० १६८९.५० ८०.०० ७९.२०

बजेट आन्तरिक श्रोतबाट दिने गरी स्वीकृत

भएअनुसार आयोजनाको स्वीकृत बजेटभन्दा खर्च

बढी देखिएको।

wart विरगंज १३२ के.भी. भुमिगत
q रै ~ 3.lol9 १९१००.०० ६००.०० ३.१४ ३.७४ जग्गा अधिग्रहण कार्य भइरहेको।
विद्युत प्रशारण लाईन
ला। ला
2000, 00

आयोजना
Page 66 of 109

सुर्खेत चौक्ने १३२ के.भी. प्रशारण
लाईन

न्यु खिम्ती लामोसांघु काडमाडौं

; ९५.६७
प्रशारण लाईन क्षमता अभिवृद्धि

So,

५१,

SR,

$3,

५४.

लमही घोडागाउ बाफीकोट प्रशारण
लाईन विस्तार आयोजना

प्रसारण लाईन अध्ययन आयोजना

खिम्ती-ढल्केबर २२० के.भी. प्रशारण
लाईन (OX कि. मि.)

हेटौँडा-भरतपुर २२० के.भी. (७४५
कि.मि.)

भरतपुर-बर्दघाट २२० के.भी. प्र.ला.
(७५ कि.मी)

24900, 00

3200 00

2200.00

C~£&000 00

3Yo000 00

प्रशारण लाइनको सर्भेक्षिण/अध्ययन कार्य अन्तर्गत
४ वटा आयोजनाहरु छनोट गरि ब्यबस्थापनबाट
स्वीकृति लिनको लागि टिप्पणी पेश भएको।

पहिलो सर्किटको निर्माण कार्य सम्पन्न भई चार्ज
भइसकेको तथा दोस्रो Bie अन्तर्गत 75 कि.मि.
तार टाँग्ने कार्य सम्पन्न भई २०७८-३-१६ मा चार्ज
भएको।

२२६ मध्ये २२४ वटा tower foundation सम्पन्न। २२३
tower errection सम्पन्न। ६० कि.मि तार तान्ने कार्य
सम्पन्न। Land acquisition compensation को 99%
काम सम्पन्न, ROW compensation को 98% काम
सम्पन्न,Forest Cutting को 100% काम सम्पन्न।

कुल २४६ मध्ये २४४ वटा टावरको जग निर्माण
सम्पन्न भएको, २४४ वटा टावर जडान भएको र
१४८ सकिट कि.मि. Stringing सम्पन्न भएको।

Page 67 of 109

५६.

५७.

कोशी कोरिडोर २२०८ के.भी. VAT.

(RO कि.मि.)

त्रिशुली 3 बी. हब सवस्टेशन
आयोजना

चिलिमे त्रिशुली २२० के. भी.
प्रसारण लाइन आयोजना

७८.२१

६४.३८

११८.६८

७२०००,.००

8€3340,00

१८४९७०.००

२३४४४१.००

३३१५२,००

२९३९२२.२१

३२५.६१

२०,३०

१५८.९०

८३.९०

६४.८२

६४.४७

८१.७१

83.93

C8 SY

ईनरुवा वसन्तपुर तुमम्लिङटार प्रसारण लाईन खण्डको
सम्पुर्ण कार्य सम्पन्न भई २०७९।०४।१९ गते बाट लाईन
२२० के.भी मा चार्ज भई संचालनमा रहेको। वानेश्वर,
तुम्लिङटार र ईनरुवा सवस्टेशनहरुको सम्पूर्ण कार्यहरु
सम्पन्न भई २०७९।०४।१९ गते बाट सो सवस्टेशनहरु
२२० Hal मा चार्ज भई संचालनमा आएको तथा
वसन्तपुर सवस्टेशनको करिब कार्य 80% सम्पन्न
भएको। प्याकेज ३ वसन्तपुर टुँगेसाँघु प्र.ला तथा सास
निर्माण अन्तर्गत प्रसारण लाईन तर्फ विस्तृत सर्भे तथा
डिजाईन सम्बन्धि कार्य सम्पन्न गरी हाल सम्म १३०
मा १०७ वटा टावरको फाउण्डेशन, १०४ वटा टावरको
ईरेक्सन तथा जम्मा ३४ कि.मि मा १४ कि.मि. तार
तान्ने कार्य सम्पन्न गरेको। सवस्टेशन तर्फ
ईलेक्ट्रिकक उपकरणहरुको फाउण्डेशन कार्य सम्पन्न
गरी ईरेक्सन तथा टेस्टिग कार्य भईरहेको हालसम्म
करीब 80% कार्य सम्पन्न भएको।

उपकरणहरु (AIS Equipment) को उत्पादन सकेको तर
कोभिड १९ को महामारीको कारणले Dispatch मा
ढिलाई हँदा भुक्तानी नभएको साथै पूर्व निर्धारीत
क्षतिपूर्ती (Liquidated Damage) को कारण कुनै पनि
बिलको भुक्तानी नभएकोले समग्र भौतिक प्रगतिको
तुलनामा वित्तिय प्रगति कम देखिएको।

Boundary wall 95% work completion, 132/220 kv
gantry pedestrial foundation, ground floor control
room building casting, Concreting of 132/220 kv
power transformer complete. Tower Foundation
43 complete, 13 partially complete, tower
errection 28, stringing 0 ckm, protection work on
going

Page 68 of 109

५८.

५९,

६०.

लेखनाथ-दमौली २२० के.भी. प्र.ला.

(४५ कि.मी.)

धरान २२८०/३३ के.भी. सबस्टेशन
आयोजना

तुम्लिङटार-सीतलपाटी २२० के.भी.
प्रसारण लाईन आयोजना

$0.83

92.83

६०.२९

222000, 00

830% 0,00

१९१७७०.,००

३७२८०.००

६२१४.९४

१९५३९७.५६

3०.८१

४५.००

१०१.८९

5.०६

छ,४०

७.४८

5.१८

१२,४२

विस्तृत सर्भे तथा रि सर्भे सम्पन्न। EE report स्वीकृत
भएको। आयोजनाको Feasibility study सम्पन्न।
दमौलि aia को जग्गा परिवर्तन भएकोले थप २.५
कि.मि. सर्भे गरिएको। दमौलि जग्गाको मुल्याँकन भई
मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ती वितरण भईसकेको।
Transmission line license उर्जा मन्त्रालयबाट प्रदान
भएको। वातावरण सम्बन्धि कार्य भईरहेको। दमौलि
सास मा पहुँच मार्ग तथा पुल निर्माणको कार्य भईरहेको। आयोजनाके Design Report तयार भएको।
आयोजनाको प्रशारण लाईन तथा सवस्टेशनको बोलपत्र
आहृवान भई Technical Evaluation भईरहेको।

लागत अनुमान भन्दा ठेक्का सम्झौताको रकम कम
भएको हुँदा मोविलाईजेसन रकम कम उपलब्ध
गराउनुपर्ने भएकोले वित्तिय प्रगति कम देखिएको।
सवस्टेशन निर्माणको लागी जग्गा अधिग्रहण कार्य
सम्पन्न भएको ॥६६ प्रतिवेदन मन्त्रालयबाट स्वीकृत
भएको। सवस्टेशनको जग्गामा कर्मचारी आवास भवन
निर्माण कार्यका लागी ठेक्का सम्झौता भई निर्माण कार्य
शुरु भएको।

संखुवासभा जिल्लामा सवस्टेशन निर्माणको लागी
जग्गा अधिग्रहण कार्य सम्पन्न। आयोजनाको
विस्तृत wat कार्य सम्पन्न। 1६६ प्रतिवेदन स्वीकृत। सितलपाटि सास मा सिभिल निर्माण कार्य

अन्तर्गत कर्मचारी आवास तथा कम्पाउण्ड वाल
निर्माण कार्य सम्पन्न। प्रशारण लाईन तथा
सवस्टेशन निर्माणको लागी २०७९।०४।१८ मा ठेक्का
सम्झौता सम्पन्न भई २०७९।०७।२१ मा ठेक्का
प्रभावकारी भईसकेको।

Page 69 of 109

६१.

६४.

गल्छी - रातमाटे २२० के.भी

प्रसारण लाईन योजना

पाल्पा २२०/१३२ के.भी. सवस्टेशन

कठमाडौं उपत्यका प्रशारण प्रणाली
विस्तार

हेटौंडा-ढल्केवर-इनरुवा Yoo के.भी.

सवस्टेशन विस्तार आयोजना

३5.७१

200,00

३3.१८

3200 00

33898,00

२८८०५०.,००

१११७.००

Yoooo 00

3EYOE 00

३६,०३3

१२०.५९

१२,६७

०.६०

१.६२

८६.९८

०.४८

८६.९६

प्रसारण लाईनको survey तथा अध्ययन सम्पन्न र
आयोजनाको IEE को TOR स्वीकृत भएको।

वातावरण अध्ययन सम्पन्न र TOR को लागी निवेदन
दिईएको। Feasibility अध्ययन सम्पन्न भईरहेको र
Draft Feasibility Report पठाईएको। १७२ रोपनी
जग्गा खरिद कार्यको मुल्य निर्धारण भईसकेको।
सवस्टेसनको सर्भे कार्य भईरहेको। मुआब्जा वितरण
करिब 50% सम्पन्न।

जग्गा उपलब्धी सम्बन्धि कार्य अगाडि बढाईएको।

२०७८ कार्तिक 23 गते ईनरुवामा आएको बाढीले तथा
हेटौडा र ईनरुवामा ढुवानीको समयमा GIS materials
हरु damage भएको कारणले सो उपकरणहरुको पुनः:
manufacture गर्नुपरेको हुँदा लक्ष्य बमोजिम GIS
Install समयमै हुन नसकेको हुँदा यो त्रैमासिकमा खर्च
कम भएको र तेश्रो वैमासिकमा सोको खर्च हुने। ४००
के.भी ढल्केबर सवस्टेशन निर्माण सम्पन्न भई
संचालनमा रहेको। yoo के.भी हेटौडा र ईनरुवा
सवस्टेशनको Engineering design कार्य 100% सम्पन्न
भएको। सिभिल निर्माण तर्फ हेटौडामा 80% तथा
ईनरुवामा 95% निर्माण सम्पन्न। सामान सप्लाई
अन्तर्गत हेटौडा र ईनरुवा सवस्टेशनको सम्पुर्ण सामान
सप्लाई भईसकेको र जडान तथा testing कार्य भईरहेको।

Page 70 of 109

अरुण-ईनरुवा तिङ्ला मिर्चैया ४००

६५. oo
के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना
६६ भेरी कोरिडोर YOO के.भी. प्र.ला.। आयोजना
रातेमाटे- रसुवागढी- केरुङ ४००
६७.

के.भी प्रसारण लाईन आयोजना

३४.०८

१२,०७

२०.५९

Q3400,00

3000 00

2000, 00

३5४६३.७९

११२.३३

७०६.००

38,00

3.08

34,30

88.83

२९.६२

४५.०४

९.५६

३०.८८

हाल परामर्शदाताबाट सम्भाव्यता अध्ययन रुट सर्भे,
design & engineering साथै बोलपत्र कागजात तयार

पार्ने कार्यहरु AW Inception report को स्वीकृती, Desk

Study (TL 1 Arun hub - Inaruwa 400 kv T.L, 113
Arunhub - Tingla 400 kv T.L, TL 4 Inaruwa -

Anarmani 400 kv TL ) को कार्य सम्पन्न तथा TL 1 /
TL 3 को Tower spotting कार्य, आयोजना अन्तर्गत
सवै सवस्टेशनको detail survey, geo technical
investigation २ TL 1 को Geotechnical investigation,
Geological/Electrical Resistivity Test को कार्य
लगायत अरुण हव SAAT प्रसारण लाईनको टावर
पेगिंङको कार्य सम्पन्न भईसकेको।

उत्तरगंगा सवस्टेशनको लागी बाफिकोट गा.पा. को
भेडाखेतमा जग्गा अधिग्रहण सम्पन्न भईसकेको।
प्रशारण लाईनको सर्भे कार्यको काम अघि बढाईएको। सिभिल निर्माण कार्य अन्तर्गत कम्पाउण्ड वाल
तथा स्टोर भवन निर्माण सम्पन्न भई सकेको।

Optimized Route को विस्तृत सर्भे कार्य सम्पन्न

भएको।६/ कार्यको लागी परामर्शदाता द्वारा Scoping
तथा TOR कार्य प्रारम्भ ICadastral Survey कार्यको
लागी मिति २०७९।०८।१२ मा ठेक्का सम्झौता भई
मोविलाईजेसन प्रदान गरिएको। उर्जा मन्त्रालय र
५७८८ बिचको Power Grid Interconnection
Cooperation Agreement मन्त्रालय(सचिवस्तर) बाट
अद्यावधिक भई हस्ताक्षर भएको।

Page 71 of 109

कुल ७९२२ मध्ये जम्मा ७१२ स्थानमा टावर

नेपाल भारत विद्युत प्रशारण फाउण्डेशन र ६९३ स्थानमा टावर ईरेक्सन कार्य

तथा ब्यापार हेटौंडा-दुहवी ४०० ७२.७८ ६४२३५०.००। ४७५७२९.०० ७४.०६ ७८.३८ ८०.७९ सम्पन्न। हैटौँडा सवस्टेशनमा निर्माण कार्य जारी

के.भी. प्रशारण लाइन आयोजना रहेको। ईनरुवा (दुहबी) सवस्टेशन संचालनमा
रहेको।

काठमाण्डौंमा ६ कि.मी (पुरै सम्पन्न), TAT
जिल्लामा २ कि.मि. सम्पन्न (४ कि.मि. मध्ये) लाईन
तान्ने काम सम्पन्न। ललितपुर जिल्लामा प्रसारण
लाईनको ROW को ९।९ मिटर दाँया बाँयाको क्षतिपूर्ति
सतप्रतिशत माग गरीएको कारण सम्पूर्ण लाईनको
काम बन्द हुन पुगेको।

थानकोट-चापागाउँ-भक्तपुर १३२

५००.०० ४८४.०० ९६.८० २९.०६
के.भी. प्रशारण लाइन आयोजना

इलेक्ट्रिकल कार्य अन्तर्गत 63.5 MVA*2 को
६७९.९१ १००००.०० ८९९७६.०० ८९९.७६ ९५.२२ ९३.३० Transformers चार्ज गरी विदयुत सप्लाई कार्य सुरु
गरिएको।

सुनवल १३२ / ३३ के.भी
सबस्टेशन आयोजना

प्रसारण लाइन निमार्ण को टावर ६६ को foundation
चुरा ६० वटा टावर जडान Bay extension को कार्य
अन्तिम चरणमा २२० के.भी. लाइन प्रयोग गरी लाइन
चालु गरिएको।

वर्दघट-सरदी १३२ के.भी. प्रसारण
लाईन आयोजना।(होङशी-शिभम् 3१.२१ ११०००.०० १९४.०० १.७६ ९८.१५ ९८.७८

Page 72 of 109

प्रसारण लाईनको सर्भे, वातावरण अध्ययनको कार्य
सम्पन्न भएको। प्रसारण लाईन निर्माण कार्यको
ठेक्का सम्झौता भएको, RS सवस्टेशनमा store cum
staff quarter र compound wall निर्माणको ठेक्का
सम्झौता भई निर्माण कार्य भैरहेको। रिडी १३२ केभी
. सवस्टेशन निर्माणको लागि बोलपत्र मुल्याङ्कन भई
७२. कलिगण्डकी रिडी mn al ८८.४४ ४६५००.०० ३५४६९.०० ७६.२८ १०.५० १४.७५ बोलपत्र स्वीकृतीको लागि पेश गरिएको। प्रसारण
क न लाईनको ठेक्का सम्झौता भई माटो परिक्षण कार्य
सम्पन्न गरी प्रतिवेदन प्राप्त भएको,टावर र ROW मा
पर्ने जग्गा एकिन गर्ने कार्य र अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया
शुरु भएको 1800 बमोजिम कार्य सम्पन्न हुन नसकेको
कारण बजेट खर्च हुन सकेकी भौतिक प्रगतिको
तुलनामा वित्तिय प्रगति कम देखिएको।

फिल्ड सभेक्षिण सम्पन्न भइ प्रतिवेदन लेखन कार्य
भईरहेको।

धौबादी फलामखानी बिद्युत प्रशार०
लाईन निर्माण

3.33 $2000,00 ४१८,.०० ३.४८ 0,03 Y,00

लम्की — चौकुने १३२ के.भी.
प्रसारण लाईन आयोजना

औषत भौतिक (भारित) प्रगति -प्रतिशत)

प्रशारण लाइनको सर्भेक्षण/अध्ययन भइरहेको।

९०-३३

औषत वित्तीय प्रगति (प्रतिशत) (खर्च

तथा बजेटको रकमको आधारमा)

Page 73 of 109

५.९ योजना, अनुगमन तथा सुचना प्रविधि निर्देशनालय

पृष्ठभूमी

नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गत रहेका ९ वटा निर्देशनालयहरु मध्ये एक महत्वपूर्ण निर्देशनालय योजना
अनुगमन तथा सूचना प्रविधि निर्देशनालय हो। योजना, अनुगमन, विद्युत व्यापार, सूचना प्रविधि, आर्थिक
विश्लेषण जस्ता क्षेत्रहरु समेटिएको यो निर्देशनालय उपकार्यकारी निर्देशकको नेतृत्व रहने नेपाल विद्युत
प्राधिकरणको Corporate Wing हो।

यस निर्देशनालय अन्तर्गत देहायका ५ वटा विभागहरु रहेका छन् :

१) प्रणाली योजना विभाग

२) संस्थागत योजना तथा अनुगमन विभाग
3) विद्युत व्यापार विभाग

४) सूचना प्रविधि विभाग

५) आर्थिक विश्लेषण विभाग

संगठनात्मक स्वरुप

योजना अनुगमन तथा सूचना
प्रविधि निर्देशनालय

तह-१२ (प्रा.-१)

.
प्रणाली योजना
विभाग

तह-११ (घा.-१)

संस्थागत योजना व्यापार सचना प्रविधि आर्थिक
विद्युत व्यापार [चना प्रविधि आर्थिक विश्लेषण

तथा अनुगमन विभाग विभाग
विभाग विभाग

तह-११ (प्रा.-१) तह-११ (प्रा.-१) तह-११ (प्र.विविध-१ )

तह-1१ (UT. -4)

Page 74 of 109

4.&.2.

निर्देशनालयका प्रमुख कार्यहरु

यस निर्देशनालय अन्तर्गत रहेका विभिन्न विभागहरुको प्रमुख कार्यहरु देहाय बमोजिम रहेका छन्।

१) प्रणाली योजना विभाग

८० Grid Impact Study (GIS) गर्ने।
O Load Forecast गर्ने।

९)

Transmission Plan Study and Energy Simulation Analysis गर्ने।

२) संस्थागत योजना तथा अनुगमन विभाग

O

[७

नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा बैदेशिक सहयोगमा संचालन हुने आयोजनाहरुको
बजेट/वार्षिक विकास कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयको सफ्टवेयर LMBIS मा see गरी टुंगो
लगाउने र बार्षिक विकास कार्यक्रम, उर्जा जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयबाट स्वीकृत
गराउने।

नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा बैदेशिक सहयोगमा संचालन हुने आयोजनाहरुबाट
प्राप्त मासिक, चौमासिक तथा वार्षिक प्रगति विवरण अध्ययन, विश्लेषण तथा सारांश तयार
गर्ने।

आर्थिक सर्वेक्षण तथा पूँजीगत खर्चहरुको विवरण मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउने।

बजेट कार्यन्वयन कार्य योजना तथा संशोधनको लागि श्री कार्यकारी निर्देशकज्य् समक्ष
सिफारिश गर्ने।

संस्थागत विकास योजना (Corporate Development Plan) तयार गरी कार्यकारी निर्देशकज्यू
समक्ष पेश गर्ने।

आयोजनाहरुको स्थलगत अवलोकन, लगायत अनुगमनको कार्य गर्ने।

ने.वि.प्रा.को वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्न आवश्यक सहयोग तथा समन्वय गर्ने।

३) विद्युत व्यापार विभाग

९)
O
९)

विद्युत खरीद बिक्री सम्झौता (राष्ट्रिय/ अन्तराष्ट्रिय) गर्ने।
विद्युत खरीद बिक्री सम्झौता संशोधन गर्ने।
निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाहरुको अनुगमन तथा विश्लेषण गर्ने।

४) सुचना प्रविधि विभाग

९0) ८) ८) 0)

कम्प्युटर नेटवरकिङ्ग व्यवस्थापन गरी ACT दुरुस्त राख्ने।
ने.वि.प्रा.को वेबसाइट तथा इमेल ठेगानाहरु अद्यावधिक गर्ने।
CIS Software संचालन, व्यवस्थापन तथा अद्यावधिक गर्ने।
हाजिरी सफ्टवेयर संचालन तथा अद्यावधिक गर्ने।

Page 75 of 109

५) आर्थिक विश्लेषण विभाग

० प्राधिकरणको समग्र वित्तीय आर्थिक, व्यापारिक र बजार अध्ययन विश्लेषण अध्ययन गर्ने।
oO विद्युत सेवाको महशुल तथा लागत अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने।
८० जलविद्युत उत्पादन एवं प्रसारण लाइनको जोखिम र तुलनात्मक लाभको अध्ययन गर्ने।

निर्देशनालय र यस अन्तर्गत रहेका विभागका जिम्मेवार अधिकारी र सम्पर्क नम्बर :

क्र.सं। निर्देशनालय/विभाग जिम्मेवार अधिकारी मोबाइल नम्बर कार्यालय नं

योजना ATTA तथा सूचना। उपकार्यकारी निर्देशक ९८४१३५४६६४। ४१५३०६६
प्रविधि निर्देशनालय श्री प्रदीप कमार थिके

२ निर्देशक श्री प्रबल अधिकारी ९८४९६९९७३३_। ४१५३११०

३।संस्थागत योजना तथा। निर्देशक श्री स्रेन्द्र प्रसाद ९८४५८०७२३९९। ४१५३०७३
अनुगमन विभाग अग्रहरी
९८५१०४६१९९। ०१४५३०६३

९०४१२४२६५५। ४१५३२०१
९ठ४प१्३४८९१४। ४१४५३०७५

विभागहरुले सम्पादन गरेको कामको विवरण

१) प्रणाली योजना विभाग
ने.वि.प्रा.को विभिन्न विभाग मार्फत आएको अनुरोध बमोजिम २०७९ पौष मसान्तसम्म प्रणाली योजना

विभागले विभिन्न जलविद्युत तथा Bulk Load Consumers को प्राविधिक अध्ययन सम्पन्न गरेको छ।

२०७९ कातिक देखि WT मसान्तसम्म GIS AAT Hydropower Projects हरु कार्तिक देखि पौष मसान्तसम्म GIS सम्पन्न Hydropower Projects हरु

NAME OF HPP CAPACITY (MW) Substation Name Voltage Level (Kv)

Upper Ruru Banchu 2025/26

Upper Arun 2030/31

7

Sabha B Khola 2025/26

a

Page 76 of 109

२०७९ कार्तिक देखि पौष मसान्तसम्म GIS सम्पन्न Bulk Load Consumer हरु

Name of Load Capacity MVA

i का

२) संस्थागत योजना तथा अनुगमन विभाग

नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा बैदेशिक सहयोगमा संचालित आयोजनाहरुको
मासिक, त्रैमासिक प्रगति विवरण तयार गरि उर्जा जलश्रोत तथा सिंचाँइ मन्त्रालयमा समयमै
पेश गरेको।

MDAC, NDAC meeting को लागि आवश्यक विवरण तयार गरि उर्जा, जलश्रोत तथा
सिंचाइ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा पेश गरेको।

बजेट बक्तव्यमा उल्लेखित नीति तथा कार्यक्रमको प्रगति विवरण तयार गरेको।

पूँजीगत खर्चहरुको विवरण तयार गरि उर्जा जलश्रोत तथा सिंचाँइ मन्त्रालयमा समयमै पेश
गरेको।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग लगायत विभिन्न
निकायहरुबाट माग भएको विवरणहरु तयार गरी समायमै उपलब्ध गराएको।

३) विद्युत व्यापार विभाग

नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा योजना, अनुगमन तथा Aaa fata निर्देशनालय अन्तर्गत विद्युत व्यापार विभाग
रहेको छ। यस विभागको मुख्य कार्य नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा २० (च) बमोजिम निजी
क्षेत्रका प्रवर्धकहरुले उत्पादन गर्ने उर्जा खरिद गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अधिकार कार्यन्वयन गर्ने रहेको
छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा २० (घ) अनुसार विदेशी मुलुकबाट विद्युत खरिद तथा
विदेशी मुलुकलाई विद्युत बिक्री कार्य गर्ने अधिकार समेत यस विभागले कार्यन्वयन गर्दै आएको छ।

यस विभागलाई कारोवार विकास, निर्माण कार्यान्वयन, व्यापार तथा अर्थ र संसाधन व्यवस्थापन गरी चार
भागमा विभाजन गरिएको छ र सोही बमोजिम यस विभागले गर्ने मुख्य कार्यहरु निम्नानुसार वर्गीकरण
गरिएका छन्:

१. कारोवार विकास:
निजी क्षेत्रका कम्पनीहरुले प्रवर्धन गर्ने विद्युत आयोजनाबाट उत्पादन गर्ने उर्जा खरिद गर्न नेपाल विद्युत
प्राधिकरण र प्रवरद्धक कम्पनीहरुविच विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता सम्पन्न गर्ने।

Page 77 of 109

२. निर्माण कार्यान्वयन:
विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता सम्पन्न भएका आयोजनाहरुबाट व्यापारिक उत्पादन सुरु नभएसम्म निज
आयोजनाहरुको लागि सम्पन्न सम्झौतामा उल्लेखित व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने/गराउने।

२. व्यापार तथा अर्थ
व्यापारिक उत्पादन सुरु भएका आयोजनाहरुको सम्पूर्ण व्यापारिक कार्यहरु गर्ने तथा विद्युत खरिद बिक्री
सम्झौतामा उल्लेखित व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने/गराउने।

४. संसाधन व्यवस्थापन
विभागको आवश्यक प्रशासनिक कार्य।

हालको मिति सम्ममा (मिति: २०७९।०९।३०) यस विभागबाट ३७० विद्युत आयोजनाबाट उत्पादन हुने कुल
६,८१९.७४१ मे.वा. जडित क्षमताका लागि विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ। जस मध्ये
कूल १,७०९.०५७ मे.वा. जडित क्षमताका १४५ विद्युत आयोजनाहरुबाट उत्पादन भएको उर्जा राष्ट्रिय ग्रिडमा
जडान भैसकेका छन् भने बाँकी कुल ५११०.६८४ मे.वा. जडित क्षमताका २२३ विद्युत आयोजनाहरु
निमाणाधीन अवस्थामा रहेका छन्।

NEPAL ELECTRICITY AUTHORITY

POWER TRADE DEPARTMENT

IPPs' Hydro Power Projects (Operation)
IPPs' Hydro Power Projects (Operation from 2079-07-01 to 2079-09-30)

oe . Capacit Commercial
त Developer Projects Location y (kW) PPA Date Operation Date
Saidi Power Co. (Pvt.) Ltd. Saiti Khola Kaski। 999। 2077.06.13 2079.07.01
Radhakrish।
2। Nepal Solar Farm Pvt. Ltd. Som Radhakrishna Solar। (०50 4000। 2076.11.23 2079.07.14
Farm Project (VGF)

३। Swet-Ganga Hydropower and। [08 पता Ramechhap 28100। 2073.09.14 2079.07.19
Construction Ltd.
Balephi Hydropower Limited

4 (Prv. Huaning Development Upper Balephi A Sindhupalchowk 36000 2072.08.29 2079.08.06
Pvt. Ltd.)

People's Power Limited Puwa - 2 4960 2074.05.05 2079.08.12। 6। Liberty Hydropower Pvt. Ltd.। Upper Dordi A 25000। 2069.06.02 2079.08.17

7 ee Modi Hydropower Middle Modi Parbat 15100। 2069.08.21 2079.09.08
Mid Solu Hydropower Mid Solu Khola Solukhumbu 9500। 2075.04.21 2079.09.15
Company Pvt. Ltd

TOTAL

Page 78 of 109

४) सूचना प्रविधि विभाग

१

—

—

~~

x

—

—

—

सूचना प्रविधी विभागले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सम्पूर्ण गतिविधिहरुलाई विद्युतीय माध्यमबाट
digitalized गरी स्वचालित रुपमा सञ्चालन गर्न अग्र-भूमिका खेल्दै आएको छ।

२१ औं शताब्दीको सूचना प्रविधि प्रणालीहरुमा रुपान्तरण गर्न NEA IT Policy (Guidelines)
अनुसार NEA IT Roadmap तयार गरिसकेको छ। जसबाट सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिने
क्षेत्रको पहिचान गरी तदनुरुपको Software, Hardware तथा Network System हरुको व्यवस्थापन
गर्न सहज हुन्छ।

Personal Information System (PIS), Darbandi Management System (DMS) लाई पुरानो
प्रणालीबाट Software मार्फत digitize गरी स्तरबृद्धि गरिने कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ। साथै
हाल ने.वि.प्रा.मा सञ्चालनमा रहेको Vacancy Software मा Performance Appraisal Module
तथा Promotional Management Module लाई Automate WH कार्य पनि अन्तिम चरणमा रहेको
छ।

Centralized E-Attendance Software लाई उत्पादन, प्रशारण तथा विभिन्न वितरण केन्द्र/170]९0
Office मा जोडिने कार्य पनि शुरु भै अन्तिम चरणमा रहेको छ। साथै Device Integration
Application (DIA) पनि जडान गर्ने कार्य शुरु भैसकेको छ। जसबाट real time attendance data
उपलब्ध हुनेछ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको हरेक युनिट अफिस (वितरण केन्द्र तथा सो अन्तर्गतका अन्य
कार्यालयहरु), प्रादेशिक कार्यालयहरु तथा ने.वि.प्रा. का अन्य कार्यालयहरुलाई Interconnection गर्न
नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरी Network Communication कार्य पनि अगाडी बढाइएको छ।

Internal Audit प्रक्रियालाई Software माफत Digitize गरी संचालन गर्न software निर्माणको
कार्य सम्पन्त भई Testing को क्रममा रहेको छ।

CRM (Customer Relationship Management System) मा Three Phase Application Module
थप गरी ग्राहकहरुले Online मार्फत निवेदन दर्ता गराउन मिल्ने व्यवस्था भैसकेको छ AA Single
Phase टाटा ग्राहकहरुको लागि पनि कार्य शुरु गर्ने पहल भैरहेको छ। साथै Centralized
Customer Call Center -No-Light Response System, Customer Care Center) संचालन भै
हालको लागि काठमाडौंको विभिन्न वितरण केन्द्रहरुलाई उक्त Call Center मा जोडी ग्राहकहरुको
गुनासो समाधान गर्ने कार्य अघि बढिसकेको छ। साथै निकट भविष्यमा देशव्यापि रुपमा उक्त Call
Center लाई संचालनमा ल्याउने कार्यको लागि आवश्यक पहल तथा तयारी भैरहेको छ।

Page 79 of 109

ट) Security Event and Information Management (SIEM) तथा Endpoint Protection System
संचालन गरी NEA को Intranet/Internet Network लाई अभझ सुरक्षित र भरपर्दो बनाउने कार्य
अगाडी बढेको छ।

९) नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा रहेका सबै किसिमका सवारी साधनहरुको विवरण बैज्ञानिक एवं भरपर्दो
रुपमा व्यवस्थित गर्न Vehicle Management System तयार भै हाललाई देशभरीको सम्पूर्ण सवारी
साधनहरुको विवरण राख्ने कार्य भैरहेको छ, साथै निकट भविष्ययमा उक्त System लाई CAIS संग
Link गरी सम्पूर्ण सवारीहरुको खर्चलाई पारदर्शी बनाउनको लागि कार्य सूचारु भईसकेको छ।

१०) Retirement Fund Management System (RFMS) लाई समयसापेक्ष Upgradation गरी
Centralized गर्ने कार्यको पनि आवश्यक तयारी अगाडी बढाइएको छ।

११) नेपाल विद्युत प्राधिकरणको Loan Service लाई centralized गरी व्यवस्थित software बनाउनको
लागि प्रारम्भिक छलफल अघि बढाइसकेको छ।

१२) ने.वि.प्रा केन्द्रिय कार्यालय परिसरभित्र कार्य सहज गर्नका लागि Internet /Intranet
प्रयोगकर्ताहरुका लागि Access Point प्रविधि लागू गर्ने कार्य अगाडी बढाइएको छ।

१३) कानून विभागबाट माग भए बमोजिम दैनिक/साप्ताहिक मुद्दा पेशी सम्बन्धी जानकारी तथा अन्य
विषयका लागि आवश्यक software तयारीको काम अगाडी बढाइएको छ।

५) आर्थिक विश्लेषण विभाग

१. नै.वि.प्रावाट गठित कमिटिवाट आगामी बर्षका लागि आवश्यक Capital Investment Plan र
Demand Stimulation Action Plan सम्वन्धी अध्ययन कार्य भै रहेको।

२. Consumption Pattern- प्राधिकरणका ग्राहकको Consumption Pattern को विवरण तयारी र
यस्को अध्ययन कार्य भै रहेको।

3. Financial Analysis- प्राधिकरणको आर्थिक योजना एवम् वित्तिय विश्लेषण सम्वन्धी विभिन्न
निकायका विवरण अध्ययन कार्य भएको।

४. प्राधिकरणको लागत सम्वन्धी Cost of Service को अध्ययन कार्य गरिएको।

4. Regulatory Compliance - नियमन आयोगलाई आवश्यक (Regulatory Compliance) सम्वन्धी
विवरण तयार गरिएको।

६. विद्युत महशुल अध्ययन सम्वन्धी कार्य - नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विद्युत महशुल
अध्ययन सम्वन्धी कार्य भैरहेको।

Page 80 of 109

५.७. आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय
५.७.१. परिचय :

नेपाल विद्युत प्राधिकरण, आयोजना व्यस्थापन निर्देशनालय मुख्यतया एशियाली विकाश बैंकको
क्रण तथा अनुदान सहयोगमा विभिन्न आयोजनाहरु माफत उत्पादन, प्रशारण लाइन विस्तार,
सबस्टेशन निर्माण तथा क्षमता अभिबृद्धि, वितरण लाइन एवं वितरण सबस्टेशन क्षमता विस्तार
गर्ने उदेश्यले ने.वि.प्रा. संचालक समितिको ६७८ औं बैठकबाट मिति २०७१।०३२४ मा
स्थापना भएको हो। यस निर्देशनालयले आयोजनाहरुको तयारी गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र
आयोजना सम्पन्न भए पश्चात ने.वि.प्रा.का सम्बन्धित ग्रिड तथा वितरण केन्द्रहरुलाई
हस्तान्तरण गर्ने कार्य गर्दछ।

५.७.२ निर्देशनालयको प्रमुख कार्यहरु :

क) एशियाली विकाश बैंकको क्रण सहयोगमा विभिन्न आयोजनाहरु निर्माण गर्ने एवं तिनको
अनुगमन तथा मुल्यांकनको कार्य गर्ने।

ख) एशियाली विकाश बैंकको क्रण नं. २५८७, २८०८, २५४२, ३१३९, २९९०, २९९१ त्था
अनुदान नं. ०३६१, ५२० अन्तर्गत उत्पादन, प्रशारण तथा वितरण तफ आबश्यक
आयोजनाहरु तर्जुमा गरी सो को कार्यानवयन गर्ने।

T) आयोजनाहरुको वार्षिक बजेट तयार गर्नै, कार्यक्रम तयार गरि स्वीकृत गराउने, आबधिक
लक्ष निर्धारण गर्ननियमित अनुगमन तथा मुल्यांकन गर्ने तथा आबश्यक पृष्ठपोषण दिने।

घ) आयोजनाहरुको उपलब्धि सम्बन्धि सम्पूर्ण कार्यहरु गर्ने।

ड.) आयोजनाहरुको मासिक, त्रैमाशिक, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक प्रगति प्रतिबेदन तयार गरी
तालुक निकाय एवं एशियाली विकाश बैंकमा पेश गर्ने।

च) आयोजनाहरुको लेखापरिक्षण गराई सो को प्रतिबेदन तयार गरी तालुक निकाय एवं
एशियाली विकाश बैंकमा पेश गर्ने।

छ) निर्देशनालय तथा अन्तर्गतका आयोजनाहरुको दैनिक प्रशासनिक कार्यहरु संचालन गर्ने।

Page 81 of 109

४.५७.३. निर्देशनालयको संगठनात्मक संरचना :

PROJECT MANAGEMENT DIRECTORATE
ORGANIZATION STRUCTURE

Deputy Managing Director (L-12 T)

Project Study and Monitoring Division (L-
101)

Administration Section (L 9-Adm)
Finance section (L 9-Acc)

Transmission and SS Mgmt. Dept.
(Director L 11 T)

Distribution System Mgmt. Dept.
(Director L 11 T)

Social Safeguards and Environment
Megmt.Dept (Director L 11 A)

Environmental Management
Section

Project office Proiect office
Project office ; ;
Project office

Social Studv Section

— Safeguard Unit।

GESI Unit

RIPP Unit

Project office Project office

Page 82 of 109

४. ७.४ आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय अन्तर्गतका आयोजनाहरुको विवरण :

आयोजनाको नाम आयोजना YAS सम्पर्क नं.

स्के TUT
maser त्रिशुली ३ वी हव १३२ के.भि. प्रशारण लाइन
प्रबन्धक श्री बोधराज ढकाल ९८४७२३९७७७
प्रवन्धक श्री चन्दनकुमार घोष ४०५१०८४१११
निर्देशक श्री लक्ष्मण Hale ९८४१३३८२०१
उप प्रबन्धक श्री प्रकाश पौडेल ९८५११७६५७१

तामाकोशी (न्य खिम्ति) काठमाण्डौं ROG Yoo के.भि. ८
था के Ny आयोजना प्रबन्धक रमणराज शर्मा ९८:२११२३१४६
तथा १३२ के.भि.प्रसारण लाइन प्रबन्धक श्री रमणराज शर्मा

मर्स्याङ्दी कोरीडोर २२० के.भी. प्रशारण लाईन आयोजना। प्रवन्धक, श्री नारायण रेग्मी ९८५११४७४५४

नयां बटवललमही कोहलप्र अत्तरिया ४०० के.भि.प्रशारण

aaa ~ ~ ow «४३९०
लाइनआयोजना स.प्रवन्धक श्री अभिषेक अधिकारी 5४1३२४३?

ग्रिड जडित सौर्य विद्यत उत्पादन आयोजना स.प्रवन्धक श्री अभिषेक अधिकारी 35४1 ३२४३७०

—O
AJ

Ey
काठमाण्डौ उपत्यका मध्य तथा उत्तर
V। दृक्षिणवि.प.सुदृढीकरण आयोजना स.प्रवन्धक श्री अभिषेक अधिकारी SHEASR ESO

_ था योजना प्रबन्धक श्री OAT शाक्य। ९८४००४५०१०६
ग्रीड शन सदढीकरण तथा क्षमता विस्तार आयोजना। संयोजक)
प्रसारण तथा वितरण सपरिवैक्षण परामर्श आयोजना उप प्रबन्धक श्री समन श्रेष्ठ ९८२११०१६६६
काठमाण्डौ उपत्यका प्रशारण क्षमता सृदृढीकरण आयोजना। प्रबन्धक श्री जजुरत्न शाक्य $5४००४०१०६

काठमाण्डौ zy उपत्यका [रण सदढदीकरण U आयोजना

काठमाण्डौं उपत्यका प्रशारण क्षमता सुदृ T आयोजना core थो जजरता wa ९८४००५०१०६
(फेज २ ) न्धक श्री जुजुरत्न १

काठमाण्डौ उपत्यका स्मार्ट मिटरिग आयोजना प्रबन्धक (कम्प्यटर)श्री रविन्द्र श्रे ९८५११५७४२८
काठमाण्डौ उपत्यका स्मार्ट मिटरिग आयोजना उप प्रबन्धक। श्री रविन्द्र श्रेष्ठ

सहायक प्रबन्धक (कम्प्युटर)श्री। स्मार्ट मिटरिंग आयोजना (फेज २ समेत विजयकमार श्रेष्ठ

सपरीनेक्षाण vera) सेवा आयोजना स.प्रबन्धक श्री अभिषेक अधिकारी ९८४१३२४३९०

1। वितरण तथा ट्रान्सफर्मर खरिद आयोजना स. प्रबन्धक श्री बोधनाथ न्यौपाने 35:11 २६७००
काठमाण्डौ उपत्यका पूर्व तथा दक्षिण वि.प.सुदृढीकरण ९८५११८१६६६
आयोजना उप प्रबन्धक श्री सुमन श्रेष्ठ

=

२ )

लप्सीफेदी तथा चांगनारायण सवस्टेशन निर्माण आयोजना। प्रबन्धक श्री जजुरत्न शाक्य <GYOOKO FOR

१९ काठमाण्डौ उपत्यका पश्चिम वितरण प्रणली सुदृढीकरण ९८४१२८४३१२
आयोजना स. प्रबन्धक, श्री पियुष मालाकार

A) A)। A) ले 2 ye) —O। _o
AS) ९) 51 AN os ८। wy

Page 83 of 109

न्यू वुटवल-वर्दघाट २२० के.भी. प्रशारण लाइन तथा
सवस्टेशन आयोजना

प्रअन्धक, खो aware न्यौपाने ९८२११२६७००
a. ) श्री बोधनाथ न्यौपाने

ललितपुर भक्तपुर वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना र ९८५११२२९३२

Wage पोखरा वितरण प्रणाली सदढीकरण आयोजना प्रवन्धक श्री वीरेन्द्र कमार झा
२०। हेटौंडा परवानिपुर पोखरिया १३२ के.भि.प्र.ला. आयोजना उप प्रबन्धक श्री अभयप्रसाद न्यौपाने 35४१२%९२६३०
वितरण प्रणाली / ग्रामीण विद्यतीकरण गरु योजना आयोजना। उप प्रबन्धक श्री अभयप्रसाद न्यौपाने SGV IRSAERO

२९
२७ .
RG -
२९ प्रवन्धक

२४। अरुणखोला दुम्किवास १३२ के.भी. सवस्टेशन आयोजना प्रबन्धक रञ्जन Ut WSF ९८५११५४५७५२

ग्रिड सवस्टेशन अटोमेशन आयोजना HoT २ स.प्रवन्धक श्री अमित भगत ९८५२०५९०४४
सर्खेत १३२ के.भि. सबस्टेशन आयोजना उप प्रबन्धक श्री अभिषेक अधिकारी ९८४१३२४३९०

वोरांगझरलांग रातमाटे नैविसे २२० के.भी. प्रशारण १७५४ 0906 9 ९
लाइनआयोजना न्धक लक्ष्मीनारायण मुखिया
घोराही माडीचौर १३२ के.भी. प्रशारण लाइन आयोजना उप प्रवन्धक वलभद्र अधिकारी 351 २६०७-७०% २२

प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढिकरण सुपरिवेक्षण।
परामर्श आयोजना
तनहुँ वि्यतिकरण आयोजना
१३२ के.भी कन्डक्टर अपग्रेड आयोजना

डर

Page 84 of 109

नेपाल विद्युत प्राधिकरण
आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय

नेपाल सरकार तथा ने.वि.प्रा. द्वारा सञ्चालित आयोजनाहरुको आ.व. २०७९/०८० को दोस्रो त्रैमासिक प्रगति विवरण

त्रैमासिक प्रगति विवरण शुरुदेखि यस
अवधिसम्मको . शुरुदेखि

अवधि। कूल खर्च यस अवधि, बजेट
Pe.। आयोजनाको नाम शीर्षक नं बजेट रु. अवधिको खर्च लक्ष्यको। प्रतिशत। सम्मको कैफियत
. तुलनामा (कूल प्रगति
हजारमा रु. हजारमा खर्च Eq
q लागतको प्रतिशत

प्रतिशत। तुलनामा)

१३२ के.भी तथा
अन्य भोल्टेजस्तरका
२०१०८१०१
प्रशारण लाइन
विस्तार आयोजनाहरू
समुद्वटार-त्रिशुली २ निर्माण, ;
"वी" हव १३२ केभी सक। sco yoo.00। qaszoo। न। कछ ९९९७ ाइसकको mem
प्रशारण लाइन ae लि
आयोजना
फुटुङ्ग ठिमी र चोभारमा निर्माण हुने
सवस्टेशन अन्तर्गत SLD, Layout Approval र
काठमाडौं उपत्यका Survey and Soil। nvestigation को कार्य
प्रशारण क्षमता - ०० १.९४५ २६.६४ ३४.४६। IT भएको। ERAT निर्माण हुने

७३,०००.००। ४,०७३.०० सवस्टेशनको Pile Foundation कार्य सम्पन्न

सदृुढिकरण

भएको TA ~ था निर्माण LN x
आयोजना भएको तथा ठिमीमा निर्माण हुने सवस्टेशनमा

Transformer foundation निर्माणको चरणमा
रहेको।

Page 85 of 109

प्रशारण तथा वितरण
सुपरिवेक्षण परामर्श
आयोजना

काठमाडौं उपत्यका
aa, अटोमेशन
आयोजना

काठमाडौं उपत्यका
प्रशारण क्षमता
सदृढिकरण

आयोजना फेज २

हेटोडा

परवानीपुर
पोखरीया १३२

के.भी. प्रशारण
लाइन आयोजना

AGRVA

a

२४२३.)

~

४४.६९

४२.३२

परामर्शदाताबाट परामर्श सेवा उपलब्ध भईरहेको। GIS Mapping कार्य सम्पन्न भएको।

आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने सामाग्री
साईटमा आईपुगी काम चालु अवस्थामा रहेको
तर भुक्तानी नभैसकेको हुँदा वित्तिय प्रगती
नदेखिएको।

थिमी बालकुमारी खण्डको IEE को TOR पास
भई सम्पन्न हुने चरणमा रहेको साथै सर्भे
अध्ययनको कार्य सम्पन्न भई भुक्तानीको
चरणमा रहेकोले भौतिक प्रगतिको तुलनामा
वित्तिय प्रगति कम देखिएको।

परवानीपुर-पोखरीया १३२ के.भी. प्रसारण लाईन
निर्माणको लागि बोलपत्र आब्हान भएको।
पोखरियामा जग्गा प्राप्ती भएको, १३२ के.भी.
परवानीपुर पोखरिया लाईनको सर्भ, IEE कार्य
सम्पन्न भएको, Yoo Al. निजगढ पोखरिया
प्रसारण लाईनको सर्भ सम्पन्न भएको,
क्याडस्ट्ूल सर कार्य शुरु भएको, IEE को कार्य
शुरु भएको। निजगढ ४००/१३२ के.भी.
क्षमताको सवस्टेशन निर्माणको लागि जग्गा
घाप्ती सम्बन्धि कार्य भइरहेको।

Page 86 of 109

१३२ के.भी. प्रशारण Conductor तथा Fitings को FAT कार्य सम्पन्न

0,00 000,00 १: O 4 ७9 भई £ आयातको चरणमा रहेकोले EN भौतिक _
७।कन्डक्टट अपग्रेड भै, १४३८ १.१ ठ.४६ ९.८७ भई आयातको चरणमा रहेकोले भौतिक प्रगति
कम देखिएको
आयोजना कम देखिएको।
a ae। प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताब मुल्याङ्गन कार्य
ग्रीड सब्सटेशन २ सम्पन्न भई GET & 0 India Limited संग

८। अटोमेशन आयोजना आयोजनाको निर्माण कार्य गर्न ठेक्का सम्झौता
फेज २ भएको।

काठमाडौं उपत्यका चाल आ.ब.मा आयोजनाको कुनै लक्ष्य नरहेको
TUT था a ४५०० a oe क ~ ~

प्रर लाइन त'।

सब्सटेशन आयोजना

सवस्टेशन र प्रसारण लाईन कार्य अन्तर्गतको
ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भई सवस्टेशनको
Geology Test कार्य भईरहेको, सिभिल निर्माण
कार्य अन्तर्गत Control Building तथा
Switchyard को Foundation कार्य भईरहेको।
प्रसारण लाईन अन्तर्गत मुआब्जा निर्धारणको
कार्य सुरु भई हाल १ बटा टावरको

डाडाखेत राहुघाट
1३२ के.भी.
प्रसारण लाईन

२/११,९००० २,४२,३२)९ ११६. २६ ३१.००

आयोजना

70७1५81101 कार्य सुरु गरिएको। तथा प्रसारण
लाईन अन्तर्गत टावरका केही पार्टसहरु आयात
भईसकेको।

प्रसारण लाईन अन्तर्गत AH Detail Study
घोराही-खुम्दी- सम्पन्न भएको, जग्गा प्राप्तीको काम सम्पन्न
माडीचौर १३२ ३४.७१ ९०६५ १,००० १.१० ५,५१५ 6७३। भएको IEE कार्य स्थगत गरी पुन EIA कार्य सुरु
के.भी. प्रसारण गराएको तथा वातावरण विभागबाट 10२
लाईन आयोजना स्वीकृत भई EIA को प्रारम्भिक मस्यौदा प्रतिवेदन

उपर सार्वजनिक सुनुवाई कार्य सम्पन्न

Page 87 of 109

पाङ्गताङ १३२
के.भी.सवस्टेशन
आयोजना

केरोन १३२ के.भी.
सवस्टेशन आयोजना

कोहलपुर-नेपालगञ्ज
१३२ के.भी. प्रशारण
लाइन आयोजना

११. ६७ 44,400 a 00 ९.३२

9,832,400 २,२२९ ४. २३ २२,६९०
ही _ ;

40.84

भईसकेको। सिभिल निर्माण अन्तर्गतको सम्पूर्ण
कार्य सम्पन्न भईसकेको। सवस्टेशन निर्माणको
लागि कम रकम कबुल गर्ने बोलपत्रदाता M/S
Jackson/HGPT J/V ले ठेक्का सम्झौता
गर्न नआएको कारणले Bid Security जफत
गरी पुन: बोलपत्र आह्वान भएकोमा प्राप्त
बोलपत्रदाता मध्ये कम रकम कबोल गर्ने (६८
International Ltd., India संग Contract
Agreement गरिएको।

Contract Award भई Mobilization पेश्की

भुक्तानी भएको।

कर्मचारी आवास भवन तथा गार्ड हाउसको
निर्माण कार्य सम्पन्न भएको। सवस्टेशन
निर्माणको लागि निर्माण सामाग्री परीक्षण कार्य
सम्पन्न भएको तथा विस्तृत ईन्जिनियरिङ्ग
डिजाईन कार्य सम्पन्न भई स्वीकृतीको अन्तिम
चरणमा रहेको। ईक्युपमेन्ट फाउन्डेशनको लागि
सिभिल निर्माण कार्य भईरहेको।

सवस्टेशन तथा प्रसारण लाईन निर्माण कार्यको
बोलपत्र मुल्याङ्गनको कार्य भईरहेको। IEE को
सम्पूर्ण कार्य पुरा भई Final 1६६ प्रतिवेदन प्राप्त
भएको। नेपालगंज- नानपारा प्रशारण लाईनको
निर्माण कार्य अन्गर्तत Survey को कार्य सुरु
भएको।

Page 88 of 109

सवस्टेशन निर्माणको लागि करिब ४ बिगाह

अरूणखोला- छ भएको। wae
जग्गा अधिग्रहण सम्पन्न भएको। सवस्टेशन
१४ दुम्कीबास १३२ १५.९३। १,०१,५०० ५,५१२ १.०९ S45। TERS। निर्माण कार्यको ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भई
के.भी. सब्सटेशन गण कार्यत का सम्झौता सम्पन्न भई

छलणका कार्य भएका Te

आयोजना साईटमा माटो परिक्षणको कार्य सुरु भएको।
aerate बाट परामर्श सेवा उपलब्ध
प्रशारण तथा वितरण भईरहेको। यस जैमासिकको अन्तिममा
— भएको र सोको
१६ प्रणाली सुदृढिकरण ठठ.१५७ १२००० ११३ ०९४। १०.९०। १६२२ परामर्शदाता। nvoice पेश भएको र सोको
सुपरिवेक्षण परामर्श भुक्तानी भने भगामी त्रैमासिक अवधिमा मात्र
आयोजना हुने हुँदा यस त्रैमासिकमा भौतिक प्रगतिको

तुलनामा वित्तिय प्रगती कम देखिएको।

मोबिलाईजेशन बापतको पेश्की एकमुष्ट भुक्तानी
ट.६२ . भएको कारण यस अवधिको लक्ष्यको तुलनामा
प्रगती बढी देखिएको।

मूलपानी १३२ के.भी १३३.३१ ६४००० १३९२१० २
चोभार पाटन चोभार-पाटन खण्डको 1६६ को स्वीकृत हुने
चापागाउँ भुमिगत ४९.३३ १७०० ६७८ 2@ co 0.49 . अन्तिम चरणमा रहेको पाटन सबस्टेशनको
१३२ के.भी प्रशारण बोलपत्र आब्हान, र वातावरण अध्ययन कार्य
लाईन आयोजना अन्तिम चरणमा रहेको।

कालीगण्डकी २२० १८४० १४४००० १४४०००।qoo.00। ८०:६१ आयोजनाको प्रसारण लाईन तर्फको निर्माण
केभी प्रशारण " ' '
कोरिडर आयोजना

कार्य चालु अवस्थामा रहेको।

Page 89 of 109

२०

२१

२२

मर्स्याङ्गदी २२० केभी
कोरिडर आयोजना

मर्स्यङ्गदी-काठमाडौं
220 केभी प्रशारण
लाइन आयोजना

लप्सीफेदी-
चाँगुनारायण
सबस्टेशन निर्माण
आयोजना

सुपरीवेक्षण परामर्श
सेवा आयोजना

९६.१८ ३९६००० २८९४०६ 93.99 83.50
९६.८ठ १९९४९० १२६३४१ ७९, टन ७८. २८
२.९९ ३३४००० AVLOGR {PRG 49,95

40,%8

BRAS

Yo.oV

१.६२

उदिपुर - भरतपुरको कुल १९३ मध्ये ५६ वटा
टावर फाउण्डेशन, 1G वटा टावर SRI कार्य
भई stringing कार्य ६ कि.मी. पुरा भएको।
उदिपुर र भरतपुर सवस्टेशनको निर्माणको लागि
करिब ९५% सामान आपूर्ति भएको।

प्रसारण लाईन (८२ कि.मी.) अन्तर्गतको सम्पूर्ण

निर्माण कार्य सम्पन्न भई लाईन चार्ज भएको।
मर्स्याङ्गी र मातातीर्थमा निर्माण भईरहेको
सवस्टेशन तफ स्टाफ क्वाटर, कन्ट्रोल विल्डिङ्ग
Equipment Foundation तथा Gantry को
निर्माण कार्य ATA अवस्थामा रहेको।

चाँगुनारायण सबस्टेशनमा Boundry
Wall,Approach Road, Retaining Wall तथा
Control Room Building, GIS Hall हरुको
निर्माण कार्य सम्पन्न भएको, FFPH Building,
FFPH Water Tank, Gantry Tower को
फाउण्डेशन निर्माण भएको।चाँगुनारायण-
स्युचाटार तथा टेक् स/स मा Survey/Soil
Investigation सम्पन्न भएको। निर्माणाधिन
सवस्टेशनका लागि आवश्यक Transformer
हरुआपूर्ति भएको। यसैगरी टेक् सवस्टेशनमा
PEB र ७15 Erection हुँदै।

सुपरिबेक्षण परामर्श सेवा आयोजना सम्पन्न भई
सोही आयोजनाको Bat २ लाई पनि यसै
आयोजनामा समाबेश गरीएको कारण सुरुदेखि
यस अवधि सम्मको वित्तिय र भौतिक प्रगती

Page 90 of 109

कम देखीएको। साथै, विगत अवधिको भुक्तानी
समेत यस अवधिमा भएको कारण वित्तीय प्रगती
बढी देखिएको।

न्यू बुटवल बर्दघाट खण्डको टावर फाउण्डेशन
कार्य भईरहेको तथा प्रसारण लाईनको क्षेत्रभित्र
पर्ने रुख कटान छपानको कार्य स्वीकृतीको

चरणमा रहेको।
२२० के.भी प्रसारण

0.३४ २९४००० ४४९७ ३.९२ ५.५१ ८.०४ Contract Award भई Advance Payment
Release हुने प्रक्रियामा रहेको।
लाईन आयोजना
परामर्शदाताले १३२ के.भी. सुर्खेत सवस्टेशन र
४०० के.भी. दोधारा सवस्टेशनको डिजाईन गरी
सोको रिपोट पेश गरेको। 114 अन्तर्गत Detail
नयाँ बुटवल-लमही- Transmission Line Design, Cost Estimate,
कोहलपूर-नयाँ ३९५ Bidding Document, Detail Topographical

न्यूबुटवल-बर्दघाट

२२० के.भी प्रशारण १६.८२ ९००००० 420000 93.33 &2,00 ७६.६९
लाइन तथा

सब्सटेशन आयोजना

२४

बोरग-झर्लाङ-

रातमाटे-नोविसे

अतरिया yoo केभी रेन Survey लगायतका रिपोर्टहरु आयोजनामा पेश
प्रशारण लाइन गरेको।लमहीमा बन्ने सवस्टेशनको जग्गाको
आयोजना अधिग्रहण भई गृह मन्त्रालयबाट पुनराबलोकन
गरी मुल्याङ्गन समितिद्वारा निर्धारित मूल्य ठिक

रहेको निर्णय भएको।

ey me प्रथम त्रैमासिक तथा तेस्रो त्रैमासिक अवधिमा
त सनकोशी स्व २४३.९४ 22000 २४.४२, ae गर्ने लक्ष्य रहेका केही कार्यहरु यसै

© त्रेमासिक अवधिमा सम्पन्न भई सोको भुक्तानी
ar "ee समेत भईसकेको हुँदा लक्ष्यको तुलनामा धेरै

Page 91 of 109

रट

आयोजना खर्च भएको।

बाह्रबिसे- काठमाण्डौँ ४०० के.भी.र लप्सीफेदी
दुवाकोट १३२ के.भी. प्रसारण लाईन निर्माण
तफ १०९ वटा टावर फाउण्डेशन तथा १०२

तामाकोशी- वटा टावर ईरेक्सन कार्य सम्पन्न भई ७२८
काठमाण्डौ ७०. ४२ ६७६२५० ४०१६७१ ५९,४० ५२.१९ ५०.९६ कि.मी. तार तान्ने कार्य सम्पन्न भएको।
२२०/४०० के.भी. बाह्रबिसे -लप्यीफेदी ४०० के.भी. प्रसारण
प्र.ला. आयोजना लाईनको ९० वटा टावर फाउण्डेशन तथा ६६

वटा टावर Seda कार्य भई करिब १५.१८
कि.मी. तार तान्ने कार्य सम्पन्न भएको।

सवस्टेशन निर्माणको लागि बोलपत्र आब्हान
भएकोमा हाल मुल्याङ्गनको प्रक्रियामा रहेको

०० २५०० २४७ १० ०.०४१ 7 तथा जग्गा प्राप्ती सम्बन्धी कार्य अन्तर्गत
जि.प्र.का. बाट मुल्याङ्गन कार्या सम्पन्न भई ३५
दिने सुचना जारि गरिसकेको।

अमलेखगञ्ज
सवस्टेशन निर्माण
आयोजना

परामर्शदाताबाट परामर्श सेवा उपलब्ध भईरहेको।

EGMP सुपरिवेक्षण १६.३१ २२६०० ४१०७ १८ १.८४५० ¥
परामर्श आयोजना

काठमाडौं उपत्यका
२२० के.भी. रिंग
मेन आयोजना
अन्य २२ के.भी.
लाईन तथा
सवस्टेशन
आयोजनाहरु

चालु आ.ब.मा आयोजनाको कुनै लक्ष्य नरहेको।

न . 26 ४५०0 a 0,000

40907408

Page 92 of 109

वितरण
सुदृढिकरण

प्रणाली
तथा

विस्तार आयोजना

काठमाडौं उपत्यका

मध्य तथा
वितरण
सुदृढीकरण
आयोजना

उत्तर
प्रणाली

९९.०४

३९. २९

१००००

२४९०००

११७२ ७२

९८ २६९९

84.84

२९. ४९

टदट, ४७

६९.२२

९४.०१

२५.टार४ड

३३ के.भी. र ११ के.भी. लाईन निर्माण अन्तर्गत
अधिकांश लाईन निर्माण सम्पन्न भई सवस्टेशन
सञ्चालनमा आएको।

हालसम्म महाराजगंज स/स COT
बुढानिलकण्ठ, चपली, गोल्फुटार, हात्तीगौंडा,
महाराजगंज लागयतका विभिन्न स्थानमा
भुमिगत कार्य हँदै र हालसम्म उक्त सवस्टेशन
अन्तर्गत १९५९ वटा सर्भिस फिडर प्यानल
५४५४ वटा फिडर प्यानल र २१ वटा RMU
प्यानल जडानको Foundation निर्माण कार्य
भएको, १४६८ वटा सर्भिस फिडर प्यानल, ४९७
वटा फिडर प्यानल र २१ वटा RMU प्यानल
जडानको कार्य सम्पन्न भएको। वितरण
प्रणाली भुमिगत गर्ने तथा सुदृढीकरण गर्ने
क्रममा ४९९ कि.मि. HDPE Pipe Laying गरेको
र १५१.९ किमि. PLB HDPE Pipe Laying,
225.9 कि.मी. 11002068 र १५९ कि.मी.
HT(XLPE) को Cable Laying कार्य सम्पन्न
भईसकेको छ। १.६ कि.मी. OFC Cable
1[910षको कार्य भइसकेको छ।हलसम्म
महाराजगंज सवस्टेशन अन्तर्गत ११ कि.मी.
HT(XLPE), १ कि.मी. LT(XLPE), १ वटा RMU र
३ वटा सर्भिस फिडर प्यानल Commissioning
कार्य भईसकेको। महाराजगंज, पानीपोखरी र
गोल्फुटार, मण्डीखाटार, बालुवाटार आसपासका
सडकमा Road Restoration को कार्य
भईरहेको, बुढानिलकण्ड र पानीपोखरीको

Page 93 of 109

काठमाडौं उपत्यका
पुर्व तथा दक्षिण
वितरण वितरण

प्रणाली सुदृढिकरण
आयोजना

सडकखण्डमा Road Restoration भई सडक
विभागलाई तथा विभिन्न आन्तरिक सडकहरु
का.म.पा. तथा बृढानिलकण्ठ न.पा. लाई
हस्तान्तरण भईसकेको।

रत्नपार्क बि.क. को वितरण प्रणाली भुमिगत
गर्ने तथा सुदृढीकरण गर्ने कार्य अन्तर्गत दोस्रो
लटको XLPE, ABC Cable, HDPE/PLB, HDPE
Pipes, Feder Pannel लगायतका सामाग्री प्राप्त
भईसकेको र चुच्चेपाटी चावहिल र मित्रपाक,
लैनचौर, लाजिम्पाट,धोबिखोला कोरिडोर क्षेत्रमा

भुमिगत गर्ने कार्य सम्पन्त भएको। सामाखुशी,
महांकाल, टेक् क्षेत्रमा भूमिगत कार्य चालु
अवस्थामा रहेको। अन्य क्षेत्रमा सडक खन्न
अनुमतिको लागि सडक विभागसँग आवश्यक
समन्वय भईरहेको।

Page 94 of 109

काठमाडौं उपत्यका
पश्चिम वितरण
प्रणाली सुदृढिकरण
आयोजना

१४५ २.११ २१३४१०० ३०६११४ १४३.३८ २६. ९१

बितरण ट्रासफरर्मर
खरीद आयोजना

ग्रिड जडित सौर्य
विद्युत उत्पादन
आयोजना ग्रिड
जडित सौर्य विद्युत
उत्पादन आयोजना
(४७7)

; 00 १४८००

१९७ 6. ३०

ग्रामिण विद्युतीकरण

गुरु योजना १२००० ८४५२ ७८०. ४३ ८६. २०

आयोजना

तनहुँ विद्युतिकरण

९३.१९ २७००० {OVS ३९.९० ८९.११

आयोजना

१००.००

विगत त्रैमासिक अवधिको भुक्तानी समेत यस
अवधिमा भएको कारण वित्तिय प्रगती बढी

२९.३२ देखिएको RET - ~ ~
देखिएको पुर तथा वानेश्वर क्षेत्रमा Sad
सम्बन्धि कार्य भईरहेको।

a 00। आयोजनाको चालु आ.ब. मा कुनै लक्ष्य नरहेको

प्रस्तावकहरुसँग ठेक्का सम्झौता गरिएको। ५
वटा (२४ मे.वा.) प्रस्तावकहरु मध्ये ४ वटा (१९
मे.वा.) ले ने.वि.प्रा. सँग विद्युत खरिद सम्झौता
गरेको। विद्युत खरिद सम्झौता गरेका ४ वटा
कम्पनी मध्ये ३ कम्पनीको (११ मे.वा.) निर्माण
सम्पन्न हुने चरणमा रहेको। PPA गरेका दुई
वटा कम्पनीले हस्तान्तरण गरिसकेको। हाल

अनुगमन कार्य सुरु नभएकोले वित्तिय खर्च
नगरिएको।

आयोजनाको सम्पूर्ण काम सम्पन्न भई चालु
आ.ब. मा भुक्तानीको प्रक्रिया मा रहेको।

निर्माणका सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न भई सवस्टेशन

९१.०० ८
चार्ज भएको।

Page 95 of 109

ललितपूर भक्तपूर भक्तपुरमा ४० बटा Feeder Pillar Foundation

निर्माण कार्य सम्पन्न भएको। भक्तपूर र लगतखेल
२ वितरण प्रणाली ४०. ४९२ ३३४३१२ ९४५८९ RSLS 43.8% २०. RY सवस्टेशनमा ११८४ लाईन ०८७ किमी भमिगत
सुदृढिकरण। vet Ochs tea उ
काय सम्पन्न भएका।
आयोजना
HT तथा (1 लाईन निर्माण कार्यको लागि aH
भरतपर कार्य सम्पन्न भएको। सिभिल कार्य अन्तर्गत
पोखरा पूर न परिक्षणको काम भएको
. माटो परि काम सम्पन्न भएको। Design
वितरण प्रणाली ७४.२८ ३४१३१२ २११८१ ६.२१ ९.२१ २०.७२। तथा Drawi भई निर्माण कार्य सूचारु
- ० . . . . rawing Approve HQ निमाण काय सु
सुदृढिकरण हने अवस्थामा रहेको। पोखरा अन्तराष्ट्रिय
आयोजना विमानस्थलको प्रबेशद्धारमा करिब १०२ मिटर

प्रणाली भुमिगत कार्य सम्पन्न भएको।

यस आ. व. को भुक्तानी तेश्रो त्रैमासिकमा

बिद्युत वितरण,, गरिने भएकोले यस अवधिमा कुनै प्रगति
विस्तार आयोजना नदेखिएको

औधोगिक क्षेत्र चालु आ.ब.मा आयोजनाको कुनै लक्ष्य नरहेको
कोरिडोर आयोजना

विद्युत विकास दशक
सम्बन्धि कार्य योजना

मिटरिङ् आयोजना सम्पन्न भई Capitalization को
स्मार्ट। ष्रक्रियामा रहेको। Com pletion Certificate जारी
आयोजना गरिसकिएको।

स्मार्ट मिटरिङ्ग Radio Frequency उपलब्ध भई बोलपत्र
प्रकाशनको चरणमा रहेको।

आयोजना (फेज २)

Page 96 of 109

आयोजना स्थलमा रहेको पुरानो स्टोर विल्डिङ्ग
तथा बाँकी संरचना हटाई नयाँ स्टोर भवन
निर्माण भईसकेको। सिभिल निर्माण कार्य
अन्तर्गत पानी ट्याङ्गी तथा DCC Foundation

तथा नियन्त्रण पु उ ig ~ ~N
डाटा तथा नियन्त्रण लगायतका सरचनाहरु त्यार भइसकका। Pre

केन्द्र २३०.१७ १३७५०० २८द9११। २०९.९७। २०.२७। ७०.०० निर्माण
x निर्माण Fabricated Data Center Building निर्माण
आयोजना कार्य सम्पन्न भएको। IT Equipments को
सामाग्रीहरु डेलिभरी भईसकेको। विगत

अवधिको भुक्तानी समेत यस अवधिमा भएकोले

खर्च प्रतिशत बढी देखीएको।। वटा चार्जर मध्ये भरतपुर, खुर्कोट, सिन्धुली,

विद्युतिय सवारी रत्नपार्क, महेन्द्र पुलिस क्लब, मुग्लीङ्ग र

स्टे! शन बर्दिबास लगायतका — स्थानमा ~ चाजर _ जाडान
चार्जिङ स्टे? ३२०२ १५०००० १२०००० ८०००। 20.00। ७०:०० बर्दिबास लगायतका 32 स्थानमा चार्जर जाडान

गरी परीक्षण सम्बन्धि कार्य भईरहेको तथा अन्य
स्थानहरुमा चार्जिङ्ग स्टेशन सम्बन्धि कार्य चालु
अवस्थामा रहेको।

पूर्वाधार तथा बिकास
आयोजना

सासेक विद्युत प्रशारण
तथा वितरण प्रणाली। १०१०८१२८
सुदृढीकरण आयोजना
प्रदेश नं. २ ग्रामिण,२००० थान PSC Pole गाड्ने कार्य सम्पन्न
७६.३२ २१४००० १६२६८१ ७६.०२ १८,४५५ १८.७८ भएको। १० वटा सवस्टेशन मध्ये ७ वटा

विदुतिकरण तथा
वितरण प्रणाली
सुदृढीकरण

आयोजना

सवस्टेशनको सिभिल निर्माण कार्य चालु रहेको।

Page 97 of 109

न्यू खिम्ती सबस्टेशनमा सिभिल निर्माण कार्य
खिम्ती-बाहबिसे- भईरहेको, ट्रान्सफर्मर तथा सिभिल निर्माण कार्य

अन्तर्गत Design Drawings Approval कार्य
२ लप्सिफदी ४०० ९१.४१ ८०८१५० 29.2932 २६. २५ १२२०। २४.४१।e. छ बाह्रबिसे nee PP -
केभी सबस्टेशन भइरहका। बाह्रबिसे सबस्टरानमा CSR अन्तगत
आयोजना Road Upgradation को ठेक्का सम्झौता कार्य
आयाजना

सम्पन्न भएको।

Page 98 of 109

Yio. ईन्जिनियरिङ्ग सेवा निर्देशनालय:
५.८.१. ईन्जिनियरिङ्ग सेवा निर्देशनालयको कार्य विवरण :

वै.

x.

१७.

पूर्वाधार तथा जलविद्युत विकास सम्बन्धी कार्यहरु,

जलविद्युत पानीको बहुपक्षीय उपयोग वा अन्य पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा
ईन्जिनियरिङ्ग, वातावरण तथा सामाजिक अध्ययन,वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण तथा
अनुगमन सम्बन्धी कार्य,

ट्रान्सफर्मर तथा अन्य महत्वपूर्ण विद्युत सम्बन्धी यन्त्रहरुको परीक्षण र मर्मत
सम्बन्धीकार्य,

गुणस्तरीय कंक्रिट पोलको उत्पादन र विकी गर्ने सम्बन्धी कार्य,

जलविद्युतसंग सम्बन्धित प्राविधिक तथा ब्यवस्थापनको क्षेत्रमा दक्ष तथा अधदक्ष
जनशक्ति तयार गर्न तालिम सञ्चालन गर्ने कार्य,

जलविद्युत इन्जिनियरिङ्ग र ब्यवस्थापन सम्बन्धी ब्यवसायिक सेवा ब्यापारिक रुपमा
प्रदान गर्ने कार्य,

प्राधिकरणको काममा बाधा नपुग्ने गरी विभिन्न उपकरण तथा भौतिक साधन / सुविधा
पूर्व निर्धारित दरमा अन्य निकायलाई उपलब्ध गराउने कार्य,

निर्देशनालय अन्तगतका विशेषज्ञ दक्ष तथा अधदक्ष जनशक्तिलाई निर्धारित पारिश्रमिक,
ओभरहेड आदि लिई कामको विवरण र कार्यविधि तोकी सरकारी,अर्ध सरकारी तथा
निजी क्षेत्रलाई आवश्यकतानुसार उपलब्ध गराउने कार्य,

जलविद्युत विकास र सोसंग सम्बन्धित काम संयुक्त रुपमा गर्ने कार्य,

निर्देशनालय अन्तगतका सम्पूर्ण कार्यालय तथा आयोजनाहरुको अध्ययन अनुगमन,
निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने कार्य आदि।

Page 99 of 109

४५.८.२ ईन्जिनियरिङ्ग सेवा निर्देशनालय. सांगठनिक संरचना

आयोजना विकास विभाग हाईड्रोसेडिमेन्टोलोजी आयोजना पहिचान स्ट्रक्चरल डिजाईन हाईड्रोलिक डिजाईन
अद्राशारवा सटाधाण्ता सटाशभारवा अत्राशारवा

रुपा बेगनास सर्भे महाशाखा नम्स एण्ड स्पेसिफिकेसन

जलाशययुक्त ae डि नि दुधकोशी FARTATD ज.वि.आ

ज.वि.आ

चेनपुर सेती जलाशययुक्त
ज.वि.आ

वातावरण तथा सामाजिक अध्ययन
विभाग

माटो, ढुङ्गा तथा कंक्रिट प्रयोगशाला
भवन तथा भौतिक संरचना निर्माण

आयोजना
तालिम केन्द्र
— कंक्रिट पोल प्लाण्ट अमलेखगञ्ज। आधिखोला जलाशययुक्त ज.वि.आ
कंक्रिट पोल cave dle सिन्वारी
कंक्रिट पोल प्लाण्ट लम्की आयोजना

कंक्रिट पोल प्लाण्ट Bry पोखरा

केन्द्रिय वर्कशप हेटोडा

ईलेक्ट्रोमकानिकल डिजाईन महाशाखा

प्रशासन शाखा
लेखा शाखा

५.८. २३. ईन्जिनियरिङ्ग सेवा निर्देशनालय अर्न्तगतका आयोजनाहरुको नाम :

FIR जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना।

भवन तथा भौतिक संरचना निर्माण आयोजना।

आँधीखोला जलाशययक्त जलविद्युत आयोजना।

चैनपुरसेती जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना।

रुपा बेगनास जलाशययक्त जलविद्यत आयोजना।
कलेखानी-सिस्नेरी पम्प जलाशययक्त जलविद्यत आयोजना।

५. ८.४. ईन्जिनियरिङ्ग सेवा निर्देशनालयअन्तर्गतका कार्यालय प्रमुखहरु :

SV MS K पछ A) पी

कार्यालयको नाम कार्यालय प्रमखको नाम फोन नं मेल ठेगना

१ श्री इन्जिनियरिङ सेवा निर्देशनालय ९८५६०२७६३०८। engineering@nea.org.np

२। at आयोजना विकास विभाग / रुपा ९८४५११३२८७६। pdd@nea.org.np
बेगनास जलाशययुक्त जविआ श्री नसिवमान प्रधान
श्री वातावरण तथा सामाजिक श्री अनिरुद्र पोडेल env.social@nea.org. np
अध्ययन विभाग
श्री माटो ढुङ्गा तथा कंक्रिट श्री टिकाराम पौडेल ९८४१३९१७२०। srcl@nea.org. np
प्रयोगशाला,ने.वि.प्रा.।

श्री तालिम केन्द्र, खरिपाटी श्री मोतिलाल महतारा ९८५११७९२८३। trainning@nea.org. np

श्री इलेक्ट्रो मेकानिकल डिजाइन electromech@nea.org. np
महाशाखा

श्री केन्द्रीय वर्कशप हेटौडा श्री बद्धिनाथ झा central.workshop@nea.org. np
S। a कंक्रिट पोल प्लान्ट, श्री भिमराज कडरिया ९८५५०२४७०४। poleplant.amlekhganj@nea.org. np
अमलेखगञ्ज
श्री कंक्रिट पोल प्लान्ट, लम्की श्री परमार धिरसेन ९८५११९११८८
आयोजना

2514004443। poleplantkotre@nea.org. np

श्री दधकोशी जलाशययक्त श्री बसन्तध्वज श्रेष्ठ ९८१३४५८०१८। dkoshi@nea.org. np

Walaa आयोजना
११। श्री भवन तथा भौतिक संरचना श्री सुवोध कुमार साह ९८०४३२६३४४८
निर्माण आ

लर।
९०%पप१४७ठ

Page 101 of 109

Chainpur Seti Hydroelectric Project (210MW)

Chainpur Seti Hydroelectric Project (CSHEP) is Peaking Run off River type Hydropower
project being developed in Seti River that is located in Satpal, Talkot and Mastha Rural-
Municipality in the Bajhang District of Sudurpaschim Province. The project features includes
40 m high concrete gravity dam with four number of radial gates, three intake gate each of
width 8 m and 3.5 m high are proposed. Three Underground desending basin each of length
130m and width 15m are proposed. Headrace Tunnel has total length of 12468m and finished
diameter is 5.4 m. A surge shaft of 87.3 m high with 12.5m internal diameter is provided.
Project has Penstock pipe of length 1575 m of 3.5 m diameter also steel lined pressure shaft of
length 161.30m and diameter 2m is proposed. A semi surface powerhouse consisting of 3 units
of Pelton turbine each of rated capacity of 70 MW and tailrace structures is proposed. The
proposed headworks site is located about 150 m downstream from the confluence of the Seti
River and Ghatganga River while the proposed powerhouse site lies near the Basti village on
the right bank of Seti River. The project will generate a capacity of 210MW utilizing a net
head of 474.49m and design discharge of 50.68 m°/s. Annual energy is about 1158.02 GWh
with 6 hours daily peaking during dry period with dry peak energy generation of 219.50 GWh.
The B/C Ratio is 1.53 and IRR of Project is 17.48%. The power generated from the project
shall be connected to proposed 400/132 KV Bajhang Substation.

PROPOSED HEADWORKS AREA

Page 102 of 109

The Project site is accessible via Attariya- Chainpur black topped road and an earthen track
road of about 16 km connecting Chainpur to the proposed powerhouse site. The road
connecting Chainpur Bazar to Taklakot 15 under construction with the fund of Government of
Nepal (GoN). This road passes near project headworks area.

A review of feasibility study has been completed and Preparation of Engineering Procurement
and Construction (EPC) tender document of the project is being carried out by Chilime
Engineering Services Company Limited (ChesCo) and is at completion stage. The geotechnical
investigation works like MASW, 2D-ERT, Core Drillings at proposed headworks site were
completed. The Environmental Impact Assessment (EIA) Report of CSHEP has been approved
by Ministry of Forests and Environment (MoFE). Access road to powerhouse and camp area is
under Construction. Mobilization of contractor for construction of adit 3,5 and 6 tunnel of the
project. The review of tender document of camp area is ongoing for bidding process.
Distribution of compensation for land, house, fruits, trees and other acquired for Powerhouse
and camp area is ongoing.

दुधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना
प्रगति विवरण

> Updated Feasibility Study र Detailed Design

@ Final Updated Feasibility Study Report तयार भएको।

७ परामर्शदाताले LIDAR Survey र AMT Survey को Field Survey कार्य सम्पन्न गरेको र
Hydro fracturing Test अन्तर्गत Drilling कार्य सम्पन्न गरी Hydro fracturing Test गर्ने
तयारी गरिरहेको।

७ दुधकोशी River Basin को Glaciological र Geo-Hazard Study सम्पन्न भएको र Dam
Safety Study भइरहेको।

७ Detailed Design Report मा Panel of Expert (PoE), एसियाली विकास वैंक र ने.वि.पो.
बाट प्राप्त राय सुझावहरु समावेश गरी Detailed Design Report Finalize गर्ने क्रममा
रहका।

» वातावरणीय तथा सामाजिक अध्ययन
७ Hydro Power तर्फको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) प्रतिवेदन स्वीकृतिको निम्ति
विद्युत विकास विभागमा पेश गरिएको।
७ प्रशारण लाईनको प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण (IEE) को कार्यसूची प्रतिवेदनमा विद्युत
विकास विभागबाट प्राप्त राय/सुझावहरु समाविष्ट गरी स्वीकृतिको निम्ति विद्युत विकास
विभागमा पुन: पेश गरिएको।

Page 103 of 109

७ प्रशारण लाईनको प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्य भइरहेको।
७ दुधकोशी, अरुण, तमोर र कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षसम्म Aquatic Biodiversity Study

सम्पन्न भएको र सुनकोशी Basin को Cumulative Impact Assessment कार्य भइरहेको।

> Geo-Technical Investigation
७ Core Drilling - 1२०० TH. Vertical Core Drilling र २०० मि. Inclined Core Drilling

सम्पन्न भएको।

७ Test Adit निर्माण कार्य - ७५० मि. Test Adit निर्माण कार्य सम्पन्न भएको।

> जग्गा अधिग्रहण
७ खोटाङ ओखलढुंगा र सोलुखुम्बु जिल्लामा आवश्यक जग्गाको नापी कार्यालयबाट उतार

गर्ने कार्य र मालपोत कार्यालयबाट जग्गाको श्रेस्ता उतार गर्ने कार्य सम्पन्न भएको।

७ खोटाङ जिल्ला carat गाउँपालिका र ऐँसेलुखर्क गाउँपालिका अन्तर्गत आयोजनाको

जलाशयबाट डुवानमा पर्ने ४८२६ कित्ता जग्गा प्राप्त गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङ
मार्फत गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गरिएको र जग्गाको मुआव्जा निर्धारण कार्य अन्तर्गत
जग्गाको प्रारम्भिक मूल्यांकन गर्न गठित उप-समितिद्वारा प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्य
भइरहेको।

खोटाङ जिल्ला रावावेशी गाउँपालिका वडा न. ३ र हलेसी तुवाचुङ्ग नगरपालिका वडा नं. ५
र ८ अन्तर्गत आयोजनाको Dam, Spillway, Camp Site, Powerhouse SAAT पर्ने ४९९
कित्ता जग्गा प्राप्त गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङ मार्फत गोरखापत्रमा सूचना
प्रकाशन गरिएको र ओखलढुंगा जिल्ला चिसंखुगढी गाउँपालिका वडा नं. १, 23, 8 र ८
अन्तर्गत आयोजनाको जलाशयबाट डुवानमा पर्ने २४०९ कित्ता जग्गा प्राप्त गर्न जिल्ला
प्रशासन कार्यालय ओखलढुंगा मार्फत गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गरिएको र मृुआव्जा
निर्धारण समितिद्वारा जग्गाको प्रारम्भिक मूल्यांकन गर्न गठित उप-समितिद्वारा प्रतिवेदन
तयार गर्ने कार्य भइरहेको।

आयोजना र एसियाली विकास वैंकका प्रतिनिधिद्वारा आयोजना प्रभावित जिल्लाहरुको प्रमुख
जिल्ला अधिकारी, स्थानीय निकायका प्रतिनिधि र स्थानीय Stakeholder हरुसँग जग्गा
अधिग्रहण तथा सो सम्वन्धमा एसियाली विकास वैंकको नीति सम्वन्धी संयुक्त रुपमा
परामर्श गरिएको।

> पहुँच मार्ग निर्माण

धितुङ्गदेखि मुख्य विद्युत गृहसम्म करिव २ कि.मि. Track खोल्ने कार्य सम्पन्न भएको।

मृख्य विद्युत गृहदेखि Tailrace सम्मको सडकको सर्भे र डिजाईन कार्य सम्पन्त भएको र
हलेसी तुवाचुङ्ग नगरपालिका मार्फत सो सडक निर्माण गर्न Memorandum of
Understanding (MoU) भएको।

मुख्य विद्युत गृहको निम्ति करिव ५.५ कि.मि. वैकल्पिक wea मार्गको at र डिजाईन
कार्य सम्पन्न भएको।

वाँध स्थल क्षेत्रको सडक स्तरोन्नतिको निम्ति स्थानीय निकायहरुसँग समन्वय भइरहेको।

Page 104 of 109

> आयोजना निर्माणको निम्ति वित्तीय व्यवस्थापन

x

रे

al

एसियाली विकास वैंक (ADB) को अगुवाइमा यूरोपियन ईन्भेष्टमेन्ट वैंक (ElB), एसियन
इन्फ्रास्ट्क्चवर वैंक (ANB) र कोरियन एक्जिम वैंकबाट संयुक्त रुपमा आयोजनामा लगानी
गर्नेत्फ छलफल भएको र आयोजनामा लगानी गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट पत्राचार गरिएको।
एसियाली विकास वैंक (ADB) को प्रारम्भिक Reconnaissance Mission Meeting मा
Project Financing को Modality मा ने.वि.प्रा.. उर्जा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको
प्रतिनिधिसँग छलफल भएको र Reconnaissance Mission Meeting को Aid Memorie
मय अर्थ मन्त्रालयबाट यस आयोजनामा लगानीको लागि १२०० मिलियन युएस डलर
सहलियत क्रणको Confirmation पठाएको छ।

एसियाली विकास वैंकले Country Operation Business Plan (2021 to 2023) मा
दुधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको निम्ति ५५० मिलियन युएस डलर WT र
२० मिलियन युएस डलर अनुदान Allocate गरेको छ।

आयोजना निर्माणको निम्ति अर्थ मन्त्रालय मार्फत अनुरोध गरिएकोमय EIB बाट Letter of
Interest प्राप्त भएको र युरोपियन ईन्भेष्टमेन्ट बैंक (EB) को प्रतिनिधिहरुसँग छलफल
भएको।

आयोजना निर्माणको निम्ति आन्तरिक रुपमा आवश्यक पर्ने व्यवसायिक क्रणको निम्ति
कर्मचारी संचयकोष, नागरिक लगानी कोष, हाइड्रोइलेक्ट्सिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड
डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडलाई पत्राचार गरिएको र छलफल जारी रहेको।

माटो, ढुंगा तथा Hale प्रयोगशाला
आयोजनाहरूको प्रगति विवरण
पुष, २०७९
आयोजनाको नाम प्रगति विवरण
अपर अरुण जलविद्युत ड्रिलिङ कार्य - २२८० मिटर।
आयोजना हेडवर्क्स र विद्युतगृहको ईआरटी सर्भे - ६६४५ मिटर।
हेडवर्क्स र विद्युत गृहको जियोलोजिकल म्यापिङ -
४०० हेक्टर।

Phase-III को सम्पूर्ण कार्यहरू सम्पन्न गरी मस्यौदा
प्रतिवेदन बुझाइएको।

चैनपुर सेती जलविद्युत। २
आयोजना

उत्तरगंगा जलविद्युत ०" 1856-1 को सम्पूर्ण कार्यहरू सम्पन्न गरी अन्तिम
आयोजना प्रतिवेदन बझाइएव

चन्द्रपुर सुखदेवचोक सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न भई अन्तिम प्रतिवेदन बुझाइएको
सबस्टेशन।

ढल्केवर बालगंगा = सम्पूर्ण कार्य सम्पच्न भई अन्तिम प्रतिवेदन बुझ

Page 105 of 109

सबस्टेशन
&।लाहान सुखीपुर सबस्टेशन। ० सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न भई अन्तिम प्रतिवेदन बुझाइएको

रूपनी बोदेबर्साइन - सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न भई अन्तिम प्रतिवेदन बुझाइएको
सबस्टेशन।

Building and Physical Infrastructure Construction Project

1. Introduction

The Nepal Electricity Authority, one of the largest organizations in Nepal, was formed by
merging the Electricity Department, the Nepal Electricity Corporation, and various
Development Boards in 1985. At the central level, NEA is divided into various
Directorates consisting of Departments and Divisions. The existing office space in the
NEA head office complex at Durbarmarg is not adequate to accommodate all the central
offices due to haphazard space planning and the layout of existing old buildings.

For optimum utilization of land located at prime locations, NEA established the new
project named Building and Physical Infrastructure Construction Project (BPICP) on
2074/06/09. The main objective of this project is to construct the corporate office
building at Durbarmarg and other similar infrastructure all over Nepal.

Corporate Office Building (COB)

BPICP has revised the architectural drawing of COB in accordance with the instruction
of then Managing Director, Mr. Hitendra Dev Shakya, of Nepal Electricity Authority, to
meet the by-laws of Ministry of Urban Development (MOUD) by limiting the total height
of the building to 30 m. In this Design, The MoUD had approved the Initial
Environmental Examination (IEE) Report. BPICP had presented slide about design and
drawing at the 8815 Board Meeting of NEA, held on 31st Bhadra 2078. The Board had
instructed to resubmit the design after an in-depth discussion with concerned bodies te.
Kathmandu Metropolitan City, MoUD, etc.

New Office Buildings at Bhagwanpau and Lainchaur

NEA Board Meeting held on 31st Bhadra 2078, had decided to initiate the construction of
NEA Office buildings at Lainchaur and Bhagwanpau. BPICP published the notice of
Invitation for Bid (IFB) in the national daily Gorakhapatra on 2078/10/21. The Bid
Evaluation Committee had submitted the Evaluation report on 9 th Baishakh 2079.

Page 106 of 109

BPICP had published the Notice of Price Bid Opening on National Daily Gorkhapatra of
2079/01/13. The Contract Agreement between BPICP and Contractor had been endorsed
on 3rd July 2022. Due to hindrance in site clearance at Swayambhu and lainchaur, the
site mobilizationis work is not yet commenced. However, BPICP is trying to clear the site
before 14th Aswin 2079.

2. Work done in FY 2078/79

Following activities were carried out in FY 2078/79 Q4

a.

6 €-€ छ

Signing of Contract Agreement for Construction of NEA Office Building at
Lainchaur and Bhagwanpaau between NEA and Contractor MS. KC-EG Infra-
Hanuman JV on 3" July 2022.

Reminder on Building Permit from Kathmandu Metropolitan City (KMC)

Data collection for Calculation of Revenue on properties of NEA for KMC.
Reminder for Site clearance at Swayambhu and Bhagwanpaau.

Request for Revision of IEE of COB.

3 Future Plan
BPICP has planned to carryout following activities for FY 2079/80 . The detailed
schedule is sown in Gantt chart.

a.
b.

Revise Facade and Structural Design of COB as per instruction of NEA Board.
Make approval of Drawings of COB, lainchaur and Bhagwanpau from Kathmandu
Metropolitan City.

. Conduct Tendering process of COB.

Identify the land owned by NEA located at prime location.

Page 107 of 109

६. ऐन, नियम एबं विनियमहरुको सूची

ने.वि.प्रा.का प्रचलित ऐनहरु

नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१
विद्युत ऐन, २०४९

७ विदयुत नियमन आयोग ऐन, २०७४
७ विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐन, २०५८

अन्य प्रासंगिक ऐनहरु

जलश्रोत ऐन, २०४९

सार्बजनिक खरिद ऐन, २०६३

वाताबरण संरक्षण ऐन, २०५३

श्रम ऐन, २०७४

जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४

बन ऐन, २०४५

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०४९

सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन, २०६४
सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४

नियमावली तथा विनियमावली :

७ विद्युत नियमावली, २०५०

७ विद्युत चोरी नियन्त्रण नियमावली, २०५९

७ नेपाल विद्युत प्राधिकरण आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०६८(संसोधन सहित)
७ नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी प्रशासन विनियमावली, २०७५

७ नेवि.प्रा विदुत वितरण विनियमावली, २०६९

७ नेवि.प्रा. विद्युत दुर्घटना क्षतिपुर्ति विनियमावली, २०६७

७ ने.वि.प्रा. विदुत महशुल संकलन विनियमावली, २०७७

७ ने.वि.प्रा. भ्रमण खर्च विनियमावली, २०६५

७ नेवि.प्रा. विद्युत चृहावट नियन्त्रण विनियमावली, २०५०

७ iam. सामुदायिक ग्रामिण विदयृतिकरण विनियमावली, २०७१

Page 108 of 109

अन्य प्रासंगिक नियमावली

७ जलश्रोत नियमावली, २०५०

७ सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४

७ वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४

७ प्रम नियमावली, २०७५

७ सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) नियमावली, २०६५
७ सूचनाको हक सम्बन्धि नियमावली, २०६५

e वन नियमावली, २०७९

Page 109 of 109