सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा सूचनाको हक सम्बन्धी
नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको

नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरु (स्वत:प्रकाशन) को विवरण
(२०८१ माघ देखि चैत मसान्त सम्म)

नेपाल विद्युत प्राधिकरण
दरवारमार्ग, काठमाडौं।

द्.

विषय सूची

पृष्ठभूमी

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको काम, कर्तव्य, एवं अधिकारहरु

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संगठनात्मक संरचना तथा दरबन्दी

३.१ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संगठनात्मक संरचना
३.२ कर्मचारीको दरबन्दी विवरण

नेपाल विद्युत प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक, उपकार्यकारी निर्देशकहरु, प्रवक्ता,

सूचना अधिकारी र नोडल अधिकृतको नाम तथा टेलिफोन नं.

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्देशनालयहरुको कार्य विवरण :

4.4
4.X
4.3
4.8
4.4
4.%
4.9

1.5

प्रशासन निर्देशनालय

अर्थ निर्देशनालय

उत्पादन निर्देशनालय

वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय

प्रसारण निर्देशनालय

योजना, अनुगमन तथा सूचना प्रविधि निर्देशनालय
आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय

ईन्जिनियरिङ्ग सेवा निर्देशनालय

५.९ व्यवसाय विकास निर्देशनालय

ऐन, नियम एवं विनियमको सूची

YO
Ge
<4
११९
१३१

१४२

१.पृष्ठभूमि :

विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई सक्षम, भरपर्दो र सर्वसुलभ गरी विद्युत आपूर्ति गर्ने व्यवस्था
गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ बमोजिम नेपाल विद्युत प्राधिकरण २०४२ साल भाद्र १ मा
स्थापना भएको हो। हालसम्म नेपाल विद्युत प्राधिकरण उत्पादन निर्देशनालयले संचालन तथा उत्पादन
गरेको जम्मा जलविद्युत क्षमता ग्रिडमा जोडीएको ५७८.६२ मेगावाट र ग्रिडमा नजोडिएको ४.५ ४
मेगावाट गरी जम्मा जलविद्युत क्षमता ५८३.१६ मेगावाट, थर्मल विद्युत ५३. ४१ मेगावाट, सोलार विद्युत
२५ मेगावाट गरी जम्मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट उत्पादित विद्युत ६६१.५७ मेगावाट छ। नेपाल
विद्युत प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरुबाट ६०३.९ मेगावाट र निजि क्षेत्रको जलविद्युत २१४८.७
मेगावाट, निजि क्षेत्रको सोलार विद्युत ९१.९४ मेगावाट र बगासबाट उत्पादित ६ मेगावाट गरी
नेपालमा जम्मा ३५१२.११ मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको छ। विद्युत पहुँच भएका पालिकाको
आधारमा VOY प्रतिशत र वडाहरुको आधारमा ९५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएकोमा प्राधिकरणको
विद्युत प्रणाली, निजी क्षेत्र तथा वैकल्पिक उर्जा समेत गरी मुलुकभर आ.व. २०८१/०८२ चैत्र
मसान्तसम्ममा करिब ९९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ। प्राधिकरणले मुलुकभर रहेका वितरण
केन्द्रहरु माफत आ.व. २०८१/०८२ चैत मसान्तसम्म ने.वि.प्रा. तर्फका ५६,२०,३०२ र सामुदायिक
विद्युत सहकारी संस्था तफका ४,७५,५३९ समेत गरी जम्मा ६०,९५,८४१ ग्राहकहरुलाई विद्युत सेवा
प्रवाह गर्दै आइरहेको छ।

२. नेपाल विद्युत प्राधिकरणको काम, कर्तव्य एवं अधिकारहरु :

(क) विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी दीर्घकालीन र अल्पकालीन नीति निर्धारण गर्न नेपाल सरकारलाई
सिफारिस गर्ने।

(क१) प्रचलित कानून बमोजिम विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गरी विद्युत आपूर्ति गर्ने।

(ख) विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणाली तथा तत्सम्बन्धी अन्य कार्यको योजना तर्जुमा गर्ने र
तर्जुमा भएको योजनाको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक विद्युत उत्पादन केन्द्र, रुपान्तर केन्द्र
(सबस्टेशन), वितरण केन्द्र, प्रसारण र वितरण लाइन तथा तत्सम्बन्धी सुविधाहरुको निर्माण,
संचालन, संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने।

(ग) औद्योगिक, कृषि विकास तथा जनताको सुविधाको लागि आर्थिक दृष्टिले उपयुक्त क्षेत्रमा उपयुक्त
स्तरको विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणको व्यवस्था गर्ने।

(घ) विद्युत महशुल बाहेक ग्राहकबाट मिटर जडान, मिटर ठाउँसारी, नामसारी, क्षमता वृद्धि लगायतका
सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने।

(ङ) विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान कार्य गर्ने, गराउने।

(च) विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण सम्बन्धमा दक्ष जनशक्ति तयार गर्न उच्च तालिम तथा
अध्ययनको प्रबन्ध गर्ने, गराउने।

(च१) विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण कार्यसँग सम्बन्धित प्राविधिक सल्लाह र परामर्श प्रदान गर्ने।

(छ) प्राधिकरणको उद्देश्य पूर्तिको लागि आवश्यक अन्य कामहरु गर्ने, गराउने।

३. नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संगठनात्मक संरचना तथा दरबन्दी :

३.१. नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संगठनात्मक संरचना :

Planning. Monitoring & Information

Technology Directorate
Level $2, (1)

Corporate Pianning &
Monitoring Department
Level 14.

Power System Management
Department
Level 11 (T)

Information Technology
Department
Level 11,

Administration Section
Level 6 (A)

Level 12. (T)

Power Trade, De

Interna! Audit Department
Level 11. (Acc.}

Business Development

Energy Efficiency & Loss
Reduction Department
Leve? 11 (1)

Company Menegement
Level 10 (Ele,)

pees

Business Promotion Div.
Level 10 (Ele.}

Administration Section
Level 9 (A)

Nepal Electri
Organization Structure

ity Authority। BOARD OF DIRECTORS

Audit Committee

Corporate Function

LE।

Administration Directorate
Level 12. (A.)

Human Resources

Corpor rate Finance Maintenance Depastment
Department partment Levet 11 (1)
Level 11 (A) Levelt 11 (Acc.)
General Services Department Medium Generation Operation
Level 11 (A) Account Department & venernwee

Legal Department
Level 11 (A)
- Recruitment Department
Level 11 (A)

Managing Director's Secretariat

Level 11, (T)

Finance Directorate
Leve! 12. (A)

Level 11 (Acc.)

Regulatory Compliance
oa Deparment
Level 11 (A/Misc.)

Ss

पाला
Level 11 (1)

Retirement Fund
Management Division
Level 10 (Acc.)

Explanation:

शा) = Technical
{A) = Administration
{Acc.) = Account
{Ele.)} = Electrical

(A/Misc.) = Administration - Miscetlaneous
High Voltage: 220 kV and Above

Medium Voltage: below 220४
Distribution Line: Below 66 kV

Large Generation: 30 MW and Above
Medium Generation: Below 30 MW। Managing Director।

Generation Directorate
Level 12. (T}

Large Genaration Operation &

Administration Division
Level 10 {A)
Finance Division
Level 10 2०८)

Transmission Directorate
Level 12, (T}

LT
High Voltage Grid Development

nt
Level 11 (1)

Medium Voltage Grid
Development Oepastrnent
Level 11 (1)

Power Syatam Operation
Department
Level 14 i=
Grid Operation Department
Level 11
Clvil Division
Level 10, (Civil)।

Transmission Line & Sub
Station Design Division

=

Business Function

Distribution & Consumer
Services Directorate
Level 12, (T)

Engineering Services Directorate
Level 12, (T)

Planning & Technical Services
Department
Level 11 (1)

Project Development
Department
Level 11 (1)

Smart Metering and

1
Automation Department Environment & Social Studies

Deparment

Level 11, (1) Level 14
Community & Rural
Electrification Department Geologice! investigation
Level 14 Level 11 (1)
Koshi Fyoyincial Office. Trasning Management
nagar
Level फिल) Department

Level 11 (A)

Physical Infrastructure Division

Level 10 (Ele.
Administration Division
Level 10 (A)

Level 10 (Civil)

Madhesh Brovincial Office,
Jana Put
Level 11 (T)

Bagmatr Provincial Office,
Kathmandu

॥ न त
Level 41 (1) Electromechanical Design and

Construction Division
Level 10 (Ele)

Administration Section
Level 9 (A)

Finance Section
Level 9 (Acc.}

Bagmati Province Division
Office, Hetauda
Level 10 (Ele.

Gandaki Provincial Office,
Pokhara

Level 11 (T)

Lumbini Provincial Office,
Butwa!

Level 11 (1)

Lumbini Province Division
Office. Nepaigun)
Level 10 (Ele

Kamali Frovinciat Office,
Level 11 (1)

Sudur Pashchim Provincial
Office. Attaria
Level 11 (1)
Procurement Management
Division eae!
Level 10 (Ele )
Agministration Division
Level 10 (A)
Finance Division
Level 10 (Acc.}

Project Management
Directorate
Level 12, (T)

Transmission Line &

Substation Department
Level 11 (T)

Distribution Line and Substation

Department
Level 11 (T.)

Social Safeguard and
Environment Management
Department
Level 11 (A/Misc.)

Administration Section
Level 9 (A)

Finance Section
Level 9 (Acc )

३.२. कर्मचारी दरबन्दी विवरण :

नेपाल विद्युत प्राधिकरण
प्रशासन निर्देशनालय
जनसाधन विभाग
केन्द्रीय कर्मचारी प्रशासन शाखा

२०८१ चैत मसान्त
स्वीकृत दरबन्दी मौजुदा कर्मचारी

पद सेवा म्यादी/ करार/
ज्यालादारीमा
नियमित स्थायी कार्यरत कर्मचारी ना
सा
अधिकृत स्तर
सम्म)

सहायक स्तर
जना] जना निक पा

४. नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, उपकार्यकारी निर्देशकहरु, प्रवक्ता, सूचना अधिकारी,
र नोडल अधिकृतको नाम तथा टेलिफोन नं.

सि.नं नाम टेलिफोन नं.,,

५. नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्देशनालयहरुको कार्य विवरण :

५.१. प्रशासन निर्देशनालय :

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विद्यमान ९ वटा निर्देशनालयहरु मध्ये प्रशासन निर्देशनालय पनि एक हो।
यस निर्देशनालयको नेतृत्व उपकार्यकारी निर्देशक तह १२ (प्रशासन) बाट हुँदै आएको छ। नेपाल विद्युत
प्राधिकरणको समग्र कर्मचारी प्रशासन र सामान्य प्रशासन यसै निर्देशनालय अन्तर्गत संचालन र
व्यवस्थापन हुँदै आएको छ। यस निर्देशनालय अन्तर्गत जनसाधन विभाग, पदपूर्ति विभाग, सामान्य
सेवा विभाग र कानून विभाग गरी चार वटा विभागहरु रहेका छन्। निर्देशनालय अन्तर्गत रहेको
सामान्य सेवा विभाग अन्तर्गत जनसम्पर्क तथा गुनासो व्यवस्थापन शाखामा यस आ.व. को तेश्रो
त्रैमासिकमा छ वटा सूचना माग गरिएकोमा तीन वटा सम्बन्धित सूचना मागकर्तालाई उपलब्ध
गराइएको छ भने तीन वटा सूचना उपलब्ध गराउने प्रक्रियामा रहेका छन्। त्यसैगरी उक्त अवधिमा
जम्मा १०,६९५ वटा गुनासाहरु प्राप्त भएकोमा ९,४६० गुनासाहरु फछ्र्यौट भएका छन् भने १२३५ वटा
गुनासाहरु फछ्यौंको प्रकृयामा रहेका छन्।

५.१.१. प्रशासन निर्देशनालयका कार्यहरु :

प्रशासन निर्देशनालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको काम कारवाहीलाई चुस्त, दुरुस्त, जनमुखी, पारदर्शी,
सहभागितामूलक बनाई व्यवस्थित ढंगले सम्पादन गर्न समग्र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई सहयोग गर्ने
सहयोगी निकायको रुपमा कार्यसम्पादन गर्दछ। त्यसका लागि यस निर्देशनालयले आन्तरिक तथा बाह्य
सम्पक, अन्तर निर्देशनालय समन्वय तथासंचालक समितिका निर्णयहरु कार्यान्वयन गरी प्राधिकरणलाई
सुशासनको मार्गमा डोच्याउने जमर्को गर्दछ। उपरोक्त बाहेक यस निर्देशनालयले सम्पादन गर्ने अन्य
कार्यहरु निम्नानुसार रहेका छन् :

१.पदपूर्ति सम्बन्धी कार्य: प्रत्येक वर्ष प्राधिकरणमा रिक्त हुन आएका पदहरुमा नियमानुसार प्रतिशत
निर्धारण तथा पद बाँडफाँड गरी लोकसेवा आयोगको सहमतीमा नयाँ नियुक्ति र बढुवाको विज्ञापन
प्रकाशन गर्ने, दरखास्त छानविन गर्ने, बढुवा सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्ने, आयोगबाट लिखित परिक्षाको
परिणाम प्राप्त भएपछि मौखिक परिक्षा संचालन गर्ने र सफल उमेदवारहरुलाई नियुक्ति र बढुवाको
लागि सिफारिस गर्ने।

२. जनसाधन सम्बन्धी कार्य: सिफारिस भै आएका नयाँ कर्मचारीलाई नियुक्ति तथा पदस्थापना गर्ने,
कर्मचारीको सरुवा गर्ने, कर्मचारीहरुको हाजिरी व्यवस्थापन, अभिलेखाङ्गन, विभागीय कारवाही तथा
पुरस्कार प्रदान गर्ने साथै कर्मचारी कल्याण सम्बन्धी कार्य (विमा, औषधी उपचार खर्च तथा wT
व्यवस्थापन) गर्ने।

३. सामान्य सेवा सम्बन्धी कार्य: देशभर नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नाममा रहेका जग्गाहरुको
अभिलेखाङ्गन तथा संरक्षण WA, प्राधिकरणका कार्यालयहरुलाई आवश्यकता अनुसार Logistic Support
6

उपलब्ध गराउने, सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्ने, कार्यालय व्यवस्थापन गर्ने, सवारी साधन व्यवस्थापन
गर्ने, कार्यालय माल सामान खरिद सम्बन्धी कार्य गर्ने, सम्पत्ति ब्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने, माग
भएका सूचना उपलब्ध गराउने, प्रकाशन सम्बन्धी कार्य गर्ने, गुनासो AA र सो को व्यवस्थापन
सम्बन्धी कार्य तथा आकष्मिक भैपरि आउने कार्यको व्यवस्थापन गर्ने।

४. कानून सम्बन्धी कार्य: नेपाल विद्युत प्राधिकरण विरुद्ध अदालतमा परेका मुद्दाहरु, प्राधिकरणका
तर्फबाट गर्नुपर्ने मुहाहरुको बहस पैरवी गर्ने, प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई कानूनी सल्लाह उपलब्ध
गराउने, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विनियमावली, निर्देशिका आदिको निर्माणमा सम्बन्धित पक्षसँग
समन्वय तथा सहकार्य गरी समग्र प्राधिकरणको कानूनी समस्या समाधान गर्न सहयोग गर्ने।

५.१.२. प्रशासन निर्देशनालय अन्तर्गतका विभागीय प्रमुखहरु र महाशाखा प्रमुखहरुका नाम

तथा सम्पर्क नं. :
सि.नं निर्देशनालय पद नाम मोवाइल नं. मेल ठेगाना
/विभाग/ महाशाखा

१ प्रशासन निर्देशनालय उप-कार्यकारी श्री तुलाराम गिरी ९८४११६८२१९। tularamgiril @gmail.com
निर्देशक
२ कानून विभाग निर्देशक श्री वलराम सिलवाल ९८५११३५१३८। legal@nea.org.np
जनसाधन विभाग निर्देशक श्री शिव कुमार अधिकारी। ९८५१०४५८३६। sadhikary361@gmail.com
४। पदपूर्ति विभाग निर्देशक श्री बेल प्रसाद शर्मा 2749908208। belpdsharma@gmail.com
सामान्य सेवा विभाग निर्देशक श्री शिव प्रसाद आचार्य ९८४१३२६७४०। Spacharya77@gmail.com
.। कर्मचारी प्रशासन सह निर्देशक श्री तुलसी प्रसाद सापकोटा। ९८४१६४९५३३। tulsisapkota2030@gmail.com
महाशाखा
७ कानून महाशाखा सह निर्देशक श्री रमेश कमार घिमिरे ९८४११९८५९८। rameshkghimire@yahoo.com
८। पदपूर्ति महाशाखा सह निर्देशक श्री शोभा पौडेल भुसाल ९८४३७६६९ ४४। shobhapaudel22@gmail.com
९ कर्मचारी कल्याण सह निर्देशक .। श्री गोपाल प्रसाद पाठक ९८४५११५८३३६। gopalpathak7@gmail.com
महाशाखा
१०। सामान्य प्रशासन सह निर्देशक श्री जमुना कुमारी खड्का। ९८४१६६४९१८। khadkajamuna2077@gmail.com
महाशाखा
११। सृशासन व्यवस्थापन षरमुख श्री रामप्रसाद पौडेल ९८४९७४५७३९४। rampsdpaudel@gmail.com
महाशाखा

Y 9.3 संगठन संरचना:

Organization Structure of Administration Directorate

Administration Directorate

Level 12, (A.)।।।

Human Resources Dept. Legal Dept. General Services Dept. Recruitment Dept.
Level 11, (A) Level 11, (A) Level 11, (A) Level 11, (A)

Personnel Daministration General Services Division Recruitment Div
ve Level 10, (A हु
Level 10, (A) » (A) Level 10, (A)

]
I ee
Good Governance : Human Resource Planning & Legal Div.
Management Division aber eer rh Div. Development Sect. Level 10, (A, Legal)
Level 10, (A) evel 10, (A) Level9, (A)

Central Personnel Record
Section
Level 8 (A)

Public Relation & Grievance
Handling Section
Level 9, (A)

Central Personnel
Administration Sect.
Level 9, (A)।
Recruitment Sect. Promotion Sect.
Level 8, (A) Level 8, (A)

Assets Management Sect.
Level 9, (A)

Procurement Management Sect.
Level 9, (A)

Explanation:
Dept. = Department
Div. = Division

(A} = Administration
Comp. = Computer
Sect. = Section

५.२. अर्थ निर्देशनालय:

५. २.१. अर्थ निर्देशनालयका कार्यहरु :

१. नेपाल विद्युत प्राधिकरण अर्थ निर्देशनालयबाट संस्थाको वार्षिक वजेट तयार गरी सोको
कार्यान्वयन, अनुगमन निरीक्षण तथा नियन्त्रण आय व्यय विवरण तयारी तथा लगानी
व्यवस्थापन सहित केन्द्रीय कोष संचालकको रुपमा कार्य सम्पादन गर्ने।

२. यस निर्देशनालय अन्तगत संस्थागत वित्तीय विभाग, लेखा विभाग र नियमन अनुपालन
विभाग गरी तीन वटा विभाग रहेका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय कोष संचालकका
रुपमा रहेको संस्थागत वित्तीय विभागबाट आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०६८ मा व्यवस्था
भएअनुसार विभिन्न उत्पादन केन्द्र, प्रसारण केन्द्र, वितरण केन्द्र, विभाग र आयोजनाको वार्षिक
वजेट तयार गरी संचालक समितिबाट स्वीकृति गराई सो अनुसार वजेट कार्यान्वयन गर्ने गर्दछ।
सो कार्यान्वयनका क्रममा स्वीकृत वजेट अनुसारको वजेट निकासा गर्ने तथा सोको अनुगमन र
नियन्त्रण TA

३. लेखा विभागले नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट हुने सम्पूर्ण आय व्ययको विवरण तयार गरी
अर्ध-्वार्षिक र बार्षिकरुपमा वित्तीय विवरण तयार गरी सोको अन्तिम लेखा परीक्षण गराई
प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रमाणिकरण गराउने र सो क्रममा देखिएका बेरुजुहरु सम्वन्धित
कार्यालयहरुसँग समन्वय गरी Haale गर्ने गराउने कार्य गर्ने।

४. नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख रुपमा विद्युत बिक्री र अन्य क्रियाकलापबाट संकलन हुने
सम्पूर्ण आय रकम केन्द्रीय कोषमा जम्मा गरी सो को आवश्यकता अनुसार परिचालन गर्ने।

५. नेपाल सरकारवाट विकास बजेटका रुपमा प्राप्त हुने शेयर, क्रण, बैदेशिक क्रण/अनुदान
बजेट समेतको लगानी व्यवस्थापनका साथै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरुमा हुने
शेयर तथा क्रण लगानीको पनि व्यस्थापन गर्ने।

४५.२.२ संगठनात्मक संरचना

Organization Structure of Finance Directorate

Finance Directorate

Level 12, (Acc.)

Corporate Finance Dept. Account Dept. R ८। Gratuity Fund Management Div.
egularoy Compliance Dept y g
Level 11, (Acc.) Level 11, (Acc.) छ Level 11 (Misc) ९ Level 10. (Acc.)
Investment Analysis Div. Central Account Div.
Levei 10, (Acc.) Level 10, (Acc.)
. Project Account Div.
Budget & Treasury Div. Level 10, (Acc.)
Level 10, (Acc.) :

Central Payment Div.
Treasury Section
Level 8, (Acc.)

Level 10, (Acc.
Budget Section.
Level 8, (Acc.)

Explanation:
Dept. = Department

Acc.) = Account
Power Purchase Payment ( )
Section
Level 8, (Acc.)

Central Payment Section
Level 8, (Acc.)
Irregularity Clearence Section
Level 8, (Acc.)
Store Section
Level 7, (Acc.)

Misc. = Micellaneous
Div. = Division
Sect. = Section

५.२.३. प्रमुखको नाम :

विभागीय प्रमुख तथा महाशाखा प्रमुखहरुको नाम तथा सम्पर्क नम्बर :
निर्देशनालय/विभाग विभागीय प्रमुखको नाम ड्मेल ठेगाना, पद मोबाइल नं.
अर्थ निर्देशनालय उप कार्यकारी। नि. प्रमुख राजन क्रषि। ९८४१३४४५४२३
निर्देशक कडेल
लेखा विभाग समिर प्रसाद पोखरेल। ९८५११६८२१४। sameer.pokharell 1@gmail
com

संस्थागत वित्तिय विभाग गणेश प्रसाद लुईटेल। ९८५११२२१३०।।
नियमन अन्पालन विभाग राजन BT कडेल दठ४१े३४१४२३।।

संस्थागत सदढिकरण निर्देशक
आयोजना

केन्द्रिय भुक्तानी महाशाखा सह निर्देशक सुशान्त बास्तोला ९८५१२१५२५९। bastolasushant.sb@gmail.
com

बजेट तथा टेजरी महाशाखा तिर्थराज न्यौपाने ९८४३१५०४९०
केन्द्रिय लेखा महाशाखा नवराज बस्नेत ९८४५१२०२३८९। bnawaraj@gmail.com

अवकाश कोष व्यवस्थापन। सह निर्देशक नारायण धिताल ९८५४५०७०००७
महाशाखा
ले प्रमख
केन्द्रिकृत लेखाप्रणाली प्रमुख लोकेन्द्र बहादुर साउद। ९८५१०९९१३३
आयोजना

11

५.२. ४, नेपाल विद्युत प्राधिकरण अर्थ निर्देशनालयबाट आ.व. २०८१/२०८२ चैत्र मसान्त सम्म भएका गतिविधिहरु

१.

द्

७७

मार्फत

नेपाल सरकार

विकास बजेट प्राप्त

बैदेशिक श्रोत तर्फको
नेपाल सरकारबाट क्रण/
अनुदान विकास बजेट
Wt

नेपाल सरकार र वैदेशिक
मार्फत विकास बजेट खर्च

भारततफ निर्यात गरिएको
विद्युतको विवरण

भारतबाट आयात गरिएको
विद्युतको विवरण

नेपालका
खरिद

उत्पादकबाट

विद्युत विक्री वापतको
आय रकम संकलन

बजेट तथा खर्च तफ

आय-व्यय विवरण

आ.व.२०८१।८२ को विनियोजित बजेट S¥ अर्व ३० करोड 32 लाख मध्ये २०८१
श्रावण देखि २०८१ चैत्र मसान्तसम्म बैदेशिक तर्फ रु.१ अर्व ४५ करोड ४५ लाख
नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई प्राप्त भएको छ।

आ.व.२०८१।८२ को बिनियोजित बजेट रु४१ अर्व Yo करोड YX लाख मध्ये २०८१
श्रावण देखि २०८१ चैत्र मसान्तसम्मको कार्य प्रगतिको आधारमा बैदेशिक सोझै
भुक्तानी क्रण/अनुदान तफ रु.१७ अर्व २२ करोड Vo लाख नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई
प्राप्त भएको छ।

नेपाल सरकार र वैदेशिक श्रोतबाट प्राप्त विकास बजेट अन्तर्गत चालू आ.व. २०८१।८२
को २०८१ श्रावण देखि २०८१ चैत्र मसान्तसम्म विभिन्न आयोजना र विद्युतिकरण
कार्यको लागि ने.वि.प्रा.को तर्फवाट रु.१६ अर्व ९५ करोड ०३ लाख तथा वैदेशिक ah
भुत्तानी तफ रु.१७ अर्व २२ करोड Vo लाख गरेर जम्मा रु. ३४. अर्व १७ करोड ८१
लाख खर्च भएको छ।

आ.ब. २०८१/०८२ को २०८१ श्रावण देखि २०८१ चैत्र मसान्तसम्म १ अर्व VO करोड
4q लाख युनिट विद्युत निर्यात गरी जम्मा रु.१३ अर्ब १५ करोड १९ लाख विद्युत बिक्री
वापत आम्दानी गरिएको छ।

आ.व.२०८१/०८२ को २०८१ श्रावण देखि २०८१ चैत्र मसान्तसम्म भारतवाट ९१
करोड ९१ लाख युनिट विद्युत आयात गरी जम्मा रु.९ अर्ब ४२ करोड ९२ लाख विद्युत
आयात गरिएको छ।

आ.व. २०८१/०८२ को २०८१ श्रावण देखि २०८१ चैत्र मसान्तसम्म ने.वि.प्रा.को
सहायक तथा सम्वद्ध कम्पनीहरुवाट १ अर्व YO करोड 5२ लाख र अन्य निजी उत्पादक
कम्पनीहरुवाट ६ अर्व १६ करोड ६७ लाख गरी जम्मा ७ अर्ब ६७ करोड ४९ लाख
युनिट खरिद गरी जम्मा रु. ४६ अर्ब ३० करोड VY लाख रुपैया बरावरको रकम भुक्तानी
भएको छ।

आ.व. २०८१/०८२ को २०८० श्रावण देखि २०८१ चैत्र मसान्तसम्म विद्युत बिक्री
वापत रकम संकलन गर्न विभिन्न संकलन केन्द्रहरुका लागि विभिन्न बैंकसँग सम्झौता
भई विभिन्न वितरण केन्द्रहरुको विद्युत बिक्री रकम रु.७८ अर्ब ७३ करोड १४ लाख
५३२ हजार रहेकोमा सो वापत खुद नगद संकलन रकम रु.७६ अर्ब ६ करोड २९ लाख
रहेको छ।

आ.व. २०८१/०८२ को २०८१ श्रावण देखि २०८१ चैत्र मसान्तसम्म संचालन संभार

खर्च तफ रकम रु. ८९ अर्ब ७५ करोड ८९ लाख खर्च भएको छ।

आ.व. २०८१/०८२ को २०८१ श्रावण देखि २०८१ चैत्र मसान्तसम्म व्याज तथा अन्य
आम्दानी समेत कुल आम्दानी रकम रु.९८ अर्व ९५ करोड ६६ लाख रहेकोमा जम्मा
खर्च रु.ठ९ अर्ब ७५ करोड ८९ लाख हुन गई अप्रशोधित नाफा (करकट्टी गर्नुअघि) रु.९
अर्ब १९ करोड ८० लाख हुने अनुमान रहेको छ।

12

५.३. उत्पादन निर्देशनालय

५.३.१. पृष्ठभूमी :

नेपाल हिमाल, पहाड र तराई सहितको भौगोलिक विविधता युक्त जलश्रोतको धनी देश भएकोले
यहाँका नदी नालाहरुवाट प्रच्र मात्रामा जलविद्युतको उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ।
नेपालमा जलविद्युत उत्पादनको सुरुवात वि.स. १९६८ जेठ ९ गते फर्पिङ हाउसबाट भएको र सो
सुरुवात भएको ११३ वर्ष पूरा भएको छ। वि सं. १९६८ सालमा काठमाडौंको फर्पिङ्गमा संचालनमा
आएको Yoo कि. वा. क्षमताको जलविद्युत गृह नै नेपालको पहिलो जलविद्युत गृह हो। मुलुकमा
विद्युतको उत्पादन, प्रसारण र वितरणको कार्य विस्तार हुँदै जाँदा कार्य विशिष्टिकरणका आधारमा
नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गत निर्देशनालयहरु मध्ये उत्पादन निर्देशनालय पनि एक हो। हाल नेपाल
विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतका जलविद्युत गृह, सौर्य र तापीय विद्युत उत्पादन केन्द्रबाट बाट आ.व.
०८०/८१ को अन्त्य सम्म विद्युतको ea जडित क्षमता ६६१.५७ मेगावाट (Including large,
Medium, small isolated, Thermal and solar power plants) रहेको छ। उत्पादन निर्देशनालयले
नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतका (वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयले आफैले हेर्ने बाहेक)
विद्युत गृहहरुको संचालन संभार गर्ने कार्य गर्दै आएको छ।

५.३.२. निर्देशनालयका कार्यहरु :

क) नेपाल विद्युत प्राधिकरण स्वयंले निर्माण गरी संचालन गरीरहेका २१ वटा विद्युत गृहहरुको
उत्पादन र संचालन संभार सम्बन्धी कार्यको अनुगमन, व्यवस्थापन, निर्देशन लगायत
तोकिएको लक्ष अनुसार उर्जा उत्पादन गर्नको लागि विद्युत केन्द्र संचालनमा आइपर्ने
समस्याहरुको निराकरणको लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने।

ख) विद्युत केन्द्र उत्पादन तथा सुदृढीकरण आयोजना संचालनमा बजेटको अभाव हुन नदिन
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय, बिषयगत मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायमा
समन्वय गर्ने।

र) निर्देशनालय अन्तर्गतका तापीय तथा जलविद्युत गृहहरुको नियमित रुपमा अनुगमन र
व्यवस्थापन गर्ने।

घ) आवश्यकता अनुसार जलविद्युत गृहहरुको सद्ढीकरण र मर्मत संभारको व्यवस्था मिलाउने,
बजेट व्यवस्थापन गर्ने।

ङ) आफ्नो अन्तर्गतका जलविद्युत गृहहरु अधिकतम क्षमतामा संचालन गरी बढी भन्दा बढी
विद्युत उत्पादन गर्न पहल गर्ने।

च) जलविद्युत केन्द्रहरुको दक्षतापूर्वक संचालनको लागि आधुनिकीकरण गर्दै जाने।

छ) जलविद्युत केन्द्रमा रहेका सम्पत्तिहरुलाई दीर्घकाल सम्म संचालन गर्न सक्ने क्षमता बृद्धि गर्ने।

ज) उपलब्ध स्रोतको अधिकतम सदुपयोग गर्नका लागि पुराना जलविद्युत केन्द्रहरुलाई सुदृढीकरण
गर्दै लैजाने।

oF) ज.वि.केन्द्रहरुमा लगायतका नविनतम सूचना प्रविधिको जडान र उपयोग गर्दै जाने।

a) निर्देशनालय मातहत रहेका भौतिक सम्पत्तिको अभिलेखिकरण तथा संरक्षणको व्यवस्था गर्ने।

ट) निर्देशनालय मातहत रहेका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने।

13

५.३. ३. निर्देशनालयको संगठनात्मक संरचना :

Organization Structure of Generation Directorate

Generation Directorate
Level 12, (T)

Large Generation Operation € Medium Generation Operation & Generation Development &
Maintenance Dept. Maintenance Dept. Support Dept.
Level 11, (T) Level 11, (T} T

Finance Division
Level 10, (Acc)

Administration Division
Level 10, (A)

Kaligandaki A Hydropower Plant
Level 10, (Mech.}

Construction Support Div.
Level 10, (Civil)

Trisuli Hydropower Plant
Level 9, (Mech.)

Gandak Hydropower Plant
Level 9, (Mech.)

Middle-Marsyangdi Ht yopower Plant

Level 10 Mechanical Support Div.

Level 10 (Mech.)

Marsyangdi Hydropower Plant
Level 10, (Mech.}

Modikhola Hydropower Plant

Level 9, (Mech) Electrical Support Div.

Level 10 (Ele.)

Kulekhani-। Hydropower Plant
Level 10, (Mech.)

Kulekhani Ill Hydropower Plant
Level 9, (Mech.)

Explanation:

Dept. = Department
sc. =

= Administration

Acc.) = Account
Ele.) = Electrical

Upper Trishuli 3A Hydropower
Plant
Level 10, (Mech.)

Hetauda Diesel Plant

Devighat Hydropower Plant
Level 9, (Mech.)

Kulekhani-Il Hydropower Plant
Level 9, (Mech.)

iv. = Division
Mech. = Mechanical
Large Generation= 30 MW and Above
Medium Generation= Below 30 MW

Sunkoshi Hydropower Plant
Level 9, (Mech.)

Chameliya Hydropower Plant
Level 9, (Mech.)

Puwa Hydropower Plant
Level 8, (Mech.)

Setiphewa Hydropower Plant
Level 8, (Mech.)

Chatara Hydropower Plant tif
Level 7, (Mech ) Multifuel Power Plant

Panauti Hydropower Plant
Level 7, (Mech.)।।।

Sundanjal Hydropower Plant
Level 7, (Mech.)

Pharping Hydropower Plant
Level 5, (Mech.)

५.३. ४. नेपाल विद्युत प्राधिकरण उत्पादन निर्देशनालय अर्न्तगत रहेका जलविद्युत केन्द्र तथा
आयोजनाहरुको जडित क्षमता निम्नानुसार छ :

कह जडित उत्पादन क्षमता
क.सं. विद्युत केन्द्र तथा आयोजनको नाम (मेगावाट कैफियत
)

]
छ
छ
का
—
—
सा।।
—
—
—
—
—

१९ पनौती ज. वि. केन्द्र

२० सुन्दरीजल ज. वि. केन्द्र सुदृढीकरण गरी ९७० कि.वा
भएको।

५.३.४५. निर्देशनालय, विभाग, महाशाखा, आयोजना तथा शाखाका जिम्मेवार अधिकारीको सम्पर्क नम्बर

निर्देशनालय, विभाग, निर्देशनालय, पद कार्यालय प्रम : कैफियत
आयोजना तथा केन्द्रको नाम विभाग, सम्पर्क फोन
केन्द्र / आयोजना
प्रमुख

01-4153014

उपकार्यकारी निर्देशक, उत्पादन। श्री मदन उपकार्यकारी
निर्देशनालय तिम्सिना निर्देशक। 9851198345
ठूला उ. सं तथा संभार विभाग। श्री राम कुमार निर्देशक
यादव 9855039519
श्री केशवराज सह-निर्देशक
प्रशासन महाशाखा प्रमुख वली 9851161727

01-4153071

01-4153170
% 01-4153172

01-4153017

१
२
2
छ

01-4153029
5

q
Ala उ. सं तथा संभार श्री कपिलदेव प्रमुख
विभाग मान्जन 9846256116
उत्पादन विकास तथा सहायता। श्री अनिरुद्र निर्देशक
विभाग पौडेल 9851083764
कालीगण्डकी ए जलबिद्युत श्री बाबुराजा कार्यालय प्रमुख
हिन 9856003144
आयोजना
प्रमुख

063-403081

a
sal

066-400073

065-540088

मध्य मस्याङदी जलबिद्युत श्री पवन बस्नेत। कार्यालय प्रमुख
मस्याङदी जलबिद्युत केन्द्र श्री पशुपतिराज। कार्यालय प्रमुख

01-6227801

+
sal

057-419100

माथिल्लो त्रिशुली ३ ए श्री स्रेश राउत आयोजना

जलविद्युत आयोजना त्र 9851210400
माथिल्लो त्रिशूली ३ ए श्री धिरेन्द्र कार्यालय प्रमख

जलविद्युत केन्द्र HAR चौधरी 9651115176
कुलेखानी प्रथम जलविद्युत श्री तारादत्त भट्ट। कार्यालय प्रमुख

os 9855075030

021-421243

कुलेखानी दोस्रो जलविद्युत श्री प्रल्हाद कार्यालय प्रमुख 00550]11545/
5 डत 9843382277

५७७
८
९
१०
११
१२
१३
wv

१ 057-419470

चमेलिया जलविद्युत केन्द्र श्री विकिशोर। कार्यालय प्रमुख

१५ ad 9851152658। 014-153030

चमेलिया जलविद्युत आयोजना। श्री राम BAR निर्देशक
१६ जान 9855039519। 01-4153030

गण्डक जलविद्युत केन्द्र श्री पिताम्बर कार्यालय प्रमख
et 9841068916। 078-520782
मोदीखोला जलविद्युत केन्द्र श्री सुरेन्द्र कार्की। कार्यालय प्रमुख 9857690500/9
२० 855015003 067-410041

eta तेस्रो जलविद्युत श्री casa। कार्यालय प्रमुख
२९। PF तामा नार 9855011417। 057-621417

कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत श्री सुभाष मिश्र निर्देशक। 9851208257/ =
-
2 Seer TT aso।
23 तथा निमार्ण आयोजना त्रमुख 9851109474

जलविद्युत केन्द्र ATT श्री उमङ्ग कार्की आयोजना।

सुनकोशी जलविद्युत केन्द्र श्री हरिष चन्द्र कार्यालय प्रमुख 9851214734/9
अन्ध oe

पुवाखोला जलविद्युत केन्द्र श्री शिवकुमार कार्यालय प्रमुख
ee ET canst mss।

चतरा जलविद्युत केन्द्र 9852062364। 025-550077

सना अति।
२८ तिमल्सीना 841777882। 011-410056
सेतीफैवा जलविद्युत केन्द्र श्री चिरन्जीवी कार्यालय प्रमुख
eT as asses।
ne oso [rs
मण्डल 9842810846। 01-4801394

17

५.३.९. उत्पादन निर्देशनालय, विभाग, महाशाखा, आयोजना तथा शाखाका सूचना अधिकारीको
नामावली :-

उत्पादन निर्देशनालय र अर्न्तगतका सूचना अधिकारीहरु

सूचना अधिकारीको -
निर्देशनालय,विभाग र केन्द्र तह पद TAG फोन नं.

उत्पादन निर्देशनालय
ठूला उत्पादन सं.तथा सं.विभाग

मझौला उत्पादन सं.तथा सं. विभाग। श्री गंगा भण्डारी ऐर सहायक क.अधिकृत। ९८४१४१००३७
उत्पादन विकास तथा सहायता
विभाग फर्पिङ जलविद्युत केन्द्र

२ कालिगण्डकी ए जलविद्यत केन्द्र श्री ज्ञानेन्द्र सवेदी खत्री ७ ९७५४८२११४१४

श्री प्रविन कमार
सध्य मर्स्याङ्गली जलविद्यत केन्द्र चौधरी इन्जिनियर(इले ९८४४४१०९६४

गौरीशंकर प्रसाद
माथिल्लो त्रिशली ३ए ज.वि.के चौरसिया ७ प्रशासकीय अधिकृत।९८४९७१९४३८

श्री सन्तोष कमार
कलेखानी दोश्रो जलविद्यत केन्द्र चौधरी इन्जिनियर(मेका ९८४५ ROW EEE

९८२१३१ ४७७०
eee
[tae [Rr।
:

सेतिफेवा जलविद्युत केन्द्र श्री प्रदिप सापकोटा

श्री रविन्द्र कमार
Gata Walaa केन्द्र मण्डल स.ईन्जिनियर (मेका)। ९८४२८१०८४६

उत्पादन निर्देशनालय मातहत संचालित आयोजनाहरु :

माथिल्लो त्रिशुली ३ए जलविद्युत आयोजनाहाल DLP मा संचालनमा रहेको (केन्द स्थापना
भैसकेको)।

कुलेखानी तेश्रो जलविद्युत आयोजना TOC जारी हुन बाँकी (केन्द्र स्थापना भैसकेको) रहेको।

रा) ईलेक्ट्रोमकानिकल वकसप तथा निर्माण आयोजना।
घ) जलविद्युत केन्द्र स्वचालन आयोजना

५. २.८. सम्पादन गरेका मृख्य मूख्य कामको विवरण :

1.

Kaligandaki A Hydropower Station

VY Repair, Maintenance & Replacement of Air Compressor and Dewatering Pumps.
४ Repair & Maintenance of dam site gates & diversion gate roller buckets.

४ Repair and Maintenance of Excitation Panel Converter & PT fuse of Unit No-1

Middle Marsyangdi Hydropower Station

४ Seal Replacement, Sill beam repair of all three spillway radial gate along with
complete overhaul of Desander। which includes replacement of sediment flushing
system and repair of under sluice gate.

४ Rehabilitation work on Spillway 1 which include repair of damaged roller bucket,
piers and spillway surface

४ Up gradation of Hydro Turbine governor were performed for optimize performance

Marsyangdi Hydropower Station

४ Overhauling of Unit No-2 (Replacement of runner, wearing rings and facing plates)
Y Cleaning of all generator air cooler, bearing oil coolers.

४ Transformer cleaning, oil filtration, generator cleaning & meggering work.

Trishuli -3 A Hydropower Station

४ Repair & Maintenance of 4 Nos. Diversion Spillway Radial Gates and hydraulic
structure

४ Repair & Maintenance of Desander Flushing Gates, Governor OPU gear pump

४ Repair and Maintenance of damaged stilling basin, Apron of radial Gate 4 of Dam by
application of High grade Concrete at Headworks

४ Dismantling of 132/11kV distribution transformer for Repair & Maintenance

Kulekhani First Hydropower Station

४ Penstock Anchor block-5 saddle bearing alignment work along with painting of
penstock

Valve housing drainage maintenance with alternative passage of leakage water
Repair of Jet brake pipelines and VT pumps

Vibration monitoring of both units

Replacement of 5 MVA transformer with 22.5 MVA transformer

Installation of new VCB for Mandu feeder

LN NNN

19

v

Upgradation of LT line of control room and powerhouse gate area.

6. Kulekhani-Second Hydropower Station

v

v

v
v

Replacement of faulty winding temperature indicator (WTI) of 37.8 MVA, Main
Transformer

Maintenance of Programmable Operation Display (POD) of Unit no.1 Governor
Panel

Maintenance of carbon seal filter and seat ring filter

Maintenance of check wall & replacing top layer filter material at Mandu intake

7. Chameliya Hydropower Station

v
v
v
v

v

Replacement of VCB and Spare parts

Repair of Runner, Guide vane, head cover of Unit No- 2

Supply of VT & submersible Pump

Right Bank Protection work of balach-bitule road section and bride repair nad
maintenance of karkale

Construction of store building at powerhouse premise.

8. Trishuli Hydropower Station

शी

Repair and Maintenance of Under sluice Gate Structure at Dam Site (on going work)
Rotor Shaft Machining Work of Unit no 1 (on Progress)

Installation, testing commissioning of 6.6kV Switchgear Breaker, Control &
Protection Panel, 1SMVA Transformer under the Rehab project

Regular repair work like shaft seal replacement, thrust bearing replacement, intake
Trash rack cleaning.

Repair and Maintenance of Trash rack at dam Site

9. Devighat Hydropower Station

v
v
v

Installation of 11 KV station supply VCB Breaker and cables.
Repair & Maintenance of Power Pack and high Pressure compressor
Construction of Fencing and boundary wall at powerhouse area.

10. Kulekhani —III Hydropower Station

शी

शी

शी

Clearances of debris, landslides materials completely burying Adit 4 entrance gate
and gabion protection works near Adit 4

Replacement of submersible pump of Hetauda Diesel Station for pumping boring
water

Construction of rigid pavement RCC road from main gate to office and staff
quarters

11. Modikhola Hydropower Station

v
v

Alignment adjustment of tilted power transformer of Unit No-2.
Replacement & adjustment of Jacking & Braking System (Brake Jack) of unit no-2
generator

20

४ Overhauling works of Unit-2
४ Repair and Maintenance of Intake gates along with replacement of seal and base plate
of flushing gates

12. Gandak Hydropower Station

13.

४ Installation of flat seals & J seals at powerhouse stop log gates.
४ Repair & Maintenance of TRCM log jaw at headwork.
Y Routine Maintenance and checking of gears, ropes oil cooler & generator air cooler.

Sunkoshi Hydropower Station

VY River Training Works at Powerhouse areas

४ Installation of Motorable Hoist at Damsites ( 2 pcs of 5T at stoplog gates & 2 pcs of
3T at intake and bypass gates) and 2 pcs of 3T at penstock gates.

४ Testing and Commissioning works of dry type transformer at Powerhouse

४ Changing of shaft seal housing and shaft seal at Unit 1, Unit 2

14. Ilam Puwa Khola Hydropower Station

Y Unit No.2 Generator Stator Coil repairing works
४ Penstock Rectification Works between Anchor Block No. #3 to 5A
४ Diversion Weir Flushing gate's chute repairing works

15. Chatara Hydropower Station

16.

¥ 33 KV line maintenance work at patnali
¥ 11 KV colony feeder restoration.
Y Installation of new SOKVA Diesel generator at Powerhouse

Setifewa Hydropower Station

४ Repair and Maintenance of 11K V VCB spring charger breaker.

४ Repair & Maintenance of governor along with gas filling on accumulator, changing
solenoid valve and AVR panel & thyristor

४ Repair and Maintenance of Desander basin gate, spindle and gearbox bush

VY Replacement of 11K V lighting arrestor and CT.

४ Repair and Maintenance of 50 KVA Transformer and Installation for Station Service
at Fewa HPS

४ Installation of 11 KV Link switch and Repair of 11 KV line with changing Lightning
Arrester/ Disc/ Pin at at Fewa HPS

17. Panauti Hydropower Station

18.

४ Cleaning of Power house and governor Unit No-1
४ Charging of 110V battery (2*55 v cells)

४ Slope protection work is in progress

४ Tailrace side river bed lowering work

Sundarijal Hydropower Station
४ Changing of Switchayard Incomer cable along with other switchyard repair work.
21

४ Repair and Maintenance of Oil Pressure Unit(OPU)
४ Reservoir cleaning work

19. Pharping Hydropower Station
४ Normal check, repair and maintenance activities of Power house equipment's

22

५.४, वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय

नेपाल विद्युत प्राधिकरण, वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय आम विद्युत उपभोक्ताहरुलाई
स्तरीय विद्युत सेवा प्रवाह गर्नको लागि केन्द्रीत रहने गर्दछ। यस निर्देशनालयले ७ वटा
प्रादेशिक कार्यालय तथा २ वटा प्रदेश डिभिजन कार्यालय अन्तर्गत रहेका मुलुकभरका १२९
वितरण केन्द्रहरु तथा तिनका उप वितरण केन्द्र र फ्युज सेवाहरु माफत विद्युत वितरणको कार्य
गर्दै आएको छ। साथै २६९ वटा विभिन्न आयोजनाहरु मार्फत वितरण लाइन तथा वितरण
सबस्टेशनहरु विस्तार गर्ने र स्तरोन्नतिको कार्य गर्दै आएको यस निर्देशनालयमा ३ वटा विभाग
तथा २ वटा महाशाखाहरु रहेका छन। यस निर्देशनालयलमा विद्युत प्राधिकरणका कूल
जनशक्तिको करिब ६५.३८ प्रतिशत जनशक्ति कार्यरत रहेका ST। यस निर्देशनालयले विद्युत
पहुँच भएका पालिकाको आधारमा ९७.५ र विद्युत पहुँच भएका वडाहरुको आधारमा ९५
प्रतिशत विद्युतीकरण कार्य गर्न सफल भएको छ भने प्राधिकरणको विद्युत प्रणाली, निजी क्षेत्र
तथा वैकल्पिक उर्जा समेत गरी मुलुकभर आ.व. २०८१/०८२ चैत्र मसान्तसम्ममा करिब ९९
प्रतिशत विद्युतीकरण भएको Bl आ.व. २०८१/०८२ चैत्र मसान्तसम्म ने.वि.प्रा. तर्फका
५९,२०,३०२ र सामुदायिक विद्युत सहकारी संस्था तफका ४,७५,५२९ समेत गरी ६०,९५,८४१
ग्राहकहरुलाई विद्युत सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेको छ। आ.व. २०८१/०८२ चैत्र मसान्तसम्म
८,0०७,३५,१८,००० युनिट विद्युत विक्री भई जम्मा विद्युत विक्री बिल रकम
रु.७८,७३,१४,५ ३,००० रहेकोमा रु.७६,०६,२९,७३,००० महशुल संकलन भएको छ।

५.४.१. निर्देशनालयका कार्यहरु :

यस निर्देशनालय र अन्तर्गतका कार्यालयहरुबाट निम्न बमोजिम कार्यहरु संचालन हँदै आएको छ।

क) प्रसारण सम्बन्धी कार्य

१) ३३ के.भी. प्रसारणलाइन निर्माण गर्न डिजाइन, लागत अनुमान, बोलपत्र फारम तयार तथा
ठेकेदार छनौट गरी निर्माण कार्यको सुपरिवेक्षण अनुगमन गर्ने साथै संचालन संभार र मर्मत
गर्ने।

२) ३३/११ के.भी. सबस्टेशन निर्माण गर्न डिजाइन, लागत अनुमान, बोलपत्र फारम तयार तथा
ठेकेदार छनौट गरी निर्माण कार्यको सुपरिबेक्षण अनुगमन गर्ने साथै संचालन, संभार र मर्मत
गर्ने।

3) २३/११ के.भी. सबस्टेशन स्तरोन्नती सम्बन्धी संपूर्ण कार्य।

४) ११ SA. प्रसारणलाइन निर्माण गर्न डिजाइन, लागत अनुमान, बोलपत्र फारम तयार तथा
ठेकेदार छनौट गरी निर्माण कार्यको सुपरिबेक्षण अनुगमन गर्ने साथै संचालन, संभार र
मर्मत गर्ने।

23

५) वितरण लाइन निर्माण गर्न डिजाइन, लागत अनुमान, बोलपत्र फारम तयार तथा ठेकेदार
छनौट गरी निर्माण कार्यको सुपरिबेक्षण अनुगमन गर्ने साथै संचालन, संभार मर्मत गर्ने।

६) बिभिन्न क्षमताका ट्रान्सफर्मरहरु (पावर तथा बितरण) खरिद गर्न लागत अनुमान, बोलपत्र
फारम तयार तथा ठेकेदार छनौट गरी खरिद गर्ने साथै जडान, संभार र मर्मत गर्ने।

७) उपरोक्त संरचना निर्माण गर्न जग्गा आबश्यक भएमा जग्गा प्राप्ती सम्बन्धी प्रारम्भिक कार्य
गर्ने।

ख) वितरण सम्बन्धी कार्य
१) ग्राहकहरुबाट प्राप्त विद्युतको माग फारम लिने।

२) माग फारमको आधारमा विद्युत जडानको लागि लागत अनुमान तयार गर्ने।
3) लागत अनुसार रकम लिइ मिटर जडान गर्ने र लाइन चालु गर्ने।

ग) महशुल संकलन
१) स्थायी, अस्थायी तथा घुम्ती काउण्टर खडा गरी बिद्युत महशुल तथा अन्य दस्तुर संकलन
गर्ने।

२) विभिन्न बैंकहरु मार्फत विद्युत महशुल तथा अन्य दस्तुर संकलन गर्ने।
२) ई सेवा माफत विद्युत महशुल तथा अन्य दस्तुर संकलन गर्ने।

घ) ग्राहक सेवा सम्बन्धी
१) मासिक रुपमा मिटर रिडिङ गर्ने।

२) नामसारी र ठाउँसारी सम्बन्धित कार्य।

२) विद्युत शक्तीको क्षमता स्वीकृत एवं परिबर्तन सम्बन्धिक।र्य।
४) ग्राहकको विवरण राख्ने तथा अध्यावधिक गर्ने कार्य।

५) ग्राहकको बर्गिकरण सम्बन्धी कार्य।

६) मिटर Riss गरेको ६० दिन भित्र पनि ग्राहकले महशुल भुक्तानी नगरेमा बिना सूचना
विद्युतको लाइन काट्ने।
ङ) रिचार्जबल सम्बन्धी कार्य
ग्राहक वा कुनै संघ संस्थाको माग अनुसार विद्युत प्रसारण तथा बितरण सम्बन्धी कार्यहरु यस
कार्यालय माफत गर्नु परेमा लाग्ने दस्तुर लिई गरिने कार्य।

24

च) विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐन २०५८ र विद्युत चोरी नियन्त्रण विनियमावली २०५९ मा तोकिए
बमोजिमका कार्यहरु

१) कसैले अनाधिकृत रुपमा विद्युतको उपयोग गरेमा चोरी नियन्त्रण गर्ने।

२) विद्युत चोरी गर्ने व्यक्तिलाई कानूनी दायरामा ल्याइ कानून बमोजिम कारबाहि गर्ने।
२) बिगो र जरिवाना असुल उपर गर्ने।

४) चोरी हुनबाट जोगाउन आवश्यक व्यवस्था अबलम्बन गर्ने।

छ) विद्युत दुर्घटना क्षतिपूर्ति विनियमावली, २०६७ मा उल्लेख गरिएका कार्यहरु
१) यस कार्यालयको कारणले विद्युत दुर्घटना हुन रौ जनधनको क्षति हुन गएमा छानबिन गर्ने।

२ छानबिन बाट क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने ठहरेमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने वा सिफारिस गर्ने।
२) विद्युत दुर्घटना न्यूनिकरण गर्ने र जन धनको क्षति हुन बाट बचाउने।

ज) सामुदायिक ग्रामिण विदयुतिकरण विनियमावली, २०७१ ले तोकिए बमोजिमका कार्यहरु
१) वितरक संस्थाबाट प्रस्ताव प्राप्त गर्ने।

२) प्रस्तावहरु ने.बि.प्रा.को प्रचलित मापदण्ड बमोजिम By छैन हेर्ने।
२) डिजाइन तथा लागत अनुमान तयार गर्ने।
४) आवश्यकता अनुसार स्थलगत निरिक्षण गर्ने।

५) मापदण्ड पुरा भएका संस्थाहरुलाई नियमानुसार विद्युत वितरण गर्न आबश्यक व्यवस्था गरी
दिने।

झ) गुनासो व्यवस्थापन कार्य
१) संघ संस्था वा ग्राहकहरुको गुनासो वा सुझाव प्राप्त गर्ने।
२) गुनासो उपर छानबिन गर्ने।

३) छानबिनको आधारमा समस्याको समाधान गर्ने वा कारबाही गर्ने।

29

°

°

संगठनात्मक सरचना

५.४.२. वि.ग्रा.से. निर्देशनालयको

Organization Structure of Distribution and Consumer Services Directorate

Distribution and Consumer Services Directorate
Level 12 (T)

Lewet 9. (Acc)

Revenue Secton

Lavel 10, (Ele )

Tectnical Support Div

Commurity & Rural
Bhectrfication Dept
evel 11.

Level 41.

Level 11 (1)

Office, Anerial

5५१७ Pashchim Provincial

EOE। E IE
; 11।'।। We : i ae

Karnali Provincial Office.
Suckhet
Level 14, (1)
arts test
Corera
'Satyan [२
Level 8. (Em)
Doipe Distntadion ७04७
Levet 7. (Ele)
Gamged Destrbution Centre
Levet 7, (Eia.) o
Katicos Crsinibution Cenwre
Level 7, (Be.)
Juma Corte
Level 7. Ele.)
Juarkot Centre
Level 7, (Ele)
Level 8. (Ete.)
Level 9, (Els)

AE TEE E

Bagmati Province Division
a Sindhuli Distnouton Cenwe
Level छ (Ele)
७०७1 9 (Eie
'Chaneut Distributon Cantre
Tena
कछ d
कपका
tet site) 9
Paking Distr@adion
7 (Ele.

rit न
rao
Level 6, नी
ave।
Levert: he
—
Level dite,
071 2
सकन:
Le
Birgu
Level

i

: i Je ites We Weleda.
=L। gel gel। Fs] ge fs {।। §।। H i i f i if Hy : } f i ; i i ! i F 3}

tahert

aa eR ER an aaa
४1,081 01/31/2///010010]

Koshi Provincial Office.
Siratneger
Level 11, (7)
Taplegun) Distraxtion Centre
Lovet 7, (Ele)
Panctinar Centre
Harn Oistribubon Centre
Level 9, (Ele)
हट Centre
Level 8, (Em)

26

५.४, ३. निर्देशनालय, प्रादेशिक/डिभिजन कार्यालय प्रमुख, वितरण केन्द्र प्रमुख र सूचना अधिकारीहरुको विवरण:
नेपाल विद्युत प्राधिकरण

वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय

कार्यालय प्रमुखको सम्पर्क नं.

नाम
मोवाइल नं. कार्यालयको नंवर

उपकार्यकारी निर्देशक,
वितरण तथा ग्राहक सेवा नि.। दीर्घायु कुमार श्रेष्ठ ९८२१२१ २०९२ 1४१२३१४२
i a निर्देशक, अच्युत बाबु घिमिरे
शक, अच्युत बाबु
२ योजना तथा प्रा.सेवा विभाग ९८२१०२४० २१ ६8,814 4
२
स्मार्ट मिटरिङ्ग तथा निर्देशक, श्रीराम
अटोमेशन विभाग पोखरेल QS ४१२६३६४१ निर्देशक, श्रीराम पोखरेल SG VIRERE SY। Smaad@nea.org.np
2

OF VR RORRY/
सामदायिक ग्रामिण २ जंग बहादर चन्द
वि.विभाग प्रमख, जंग बहादर ९८ ४११००२६८ १४३९००५७। प्रमुख, जंग बहादुर चन्द
चन्द
4

९८ ४१५००२६८
सह निर्देशक डीलनाथ
4। विग्रा.सेनि.
सह निर्देशक, साधव
ston ne
&। अर्थ महाशाखा, वि. ग्रा.से.नि.

उप प्रवन्धक प्रज्वल
जिन्सी व्यवस्थापन खड्का ९८ ERIS ERA १४१२१२१४२। उप प्रवन्धक प्रज्वल खड्का ९८ ४३१९ ERAT। mmddcsd@gmail.com
७। महाशाखा, वि.ग्रा.से.नि
कम्प्युटराईज्ड विलिङ्गतथा। प्रवन्धक रविन्द्र श्रेष्ठ ९८५११५७४ २८ १४१५३१७६। प्रवन्धक रविन्द्र श्रेष्ठ ९८४५११५७४ २८। billing@nea.org.np
ट। नेटवर्क महाशाखा,
27

सुचना अधिकारीको नाम/पद मोवाईल नम्जर इमेल ठेगाना

९८२१०२४०२१

planningtech@nea.org.np

क्र.स. कार्यालय

community@nea.org.np

वि.ग्रा.से.नि.

क) कोशी प्रदेश प्रादेशिक मुनिन्द्र ठाकुर ९८४५२०७९६६६ ०२१-४३६०५७। सहा.निर्देशक नगेन्द्र कुमार श्रेष्ठ ९८ ४२०२७२२३
कार्यालय, विराटनगर

छ भद्रपुर वितरण केन्द्र राजमणि बजगाई श्री भूमि प्रसाद तिवारी SEY RRR। adrapur@nea.org.np
—
a
१
१९
१७

biratnagar.ro@nea.org.np

— कमार सिह ७४
Bel वितरण केन्द्र रोशन HAL सिंह ९८५२०७००९१ ०२६-४२००९१। AT बिक्रम ठाकुर ०६७४ ६१९४ dhankuta@nea.org.np
धरान केन्द्र कमार छ is v
धरान वितरण केन्द्र प्रदिप कमार शर्मा ९८५२०६२४२१ ०२१-५२०४२१। श्री दीपक गुरुङ ९८४२०४५०४९८ dharan@nea.org.np

बेलबारी केन्द्र कमार रे _ R n कमार ~ १: ति. ५9
ही बेलबारी वितरण केन्द्र पवन HA साह ९८४५२०४६०८६। ?२-४३४३२५। श्री राजेश कुमार पाण्डे SERVER ROG belbari@nea.org.np
हा रामबाज चौधरी २९-४२ ४२८५७
१६। भोजपुर वितरण केन्द्र ब् चौधरी ९८५२०५३७७। ?२६-४२०७१२। श्री शान्तिलाल खतिवडा Se ¥REKEKE। OO our@nea.org.np
— = 22. ४८5०७
as। खांदबारी वितरण केन्द्र शत्रुघन यादव ९८५२०९९४८८। ?२४-१६००७८। श्री दिवश यादव SGYEROCRES।। adbari@nea.org.np

28

तेह्रथुम वितरण केन्द्र प्रतिश ढकाल २ २६-४ कमार ०५३१०३१७
१८ ~ ९८६२३४२४९८०० ORR ETON। श्री रमण कुमार पासमान SeoKstort terathum@nea.org.np

ताप्लेजुङ्ग वितरण केन्द्र रे चौधरी ४-४ ¥
१९ i Pes सुरेश प्रसाद चौधरी ९८५२६६०४४५६। २४-४बौ1९२ श्री महेन्द्र राज दुलाल Sees taplejung@nea.org.np

पांचथर वितरण केन्द्र दिपक कमार २ २४-४५२००२ ४२७७२४
दिक्तेल वितरण केन्द्र शोभित बहादर क्षेत्री -४२०७ बाबराम ४७११७
ओखलढुङ्गा वितरण केन्द्र qt कमार श्रे ७-४५ ४०२ WYN

सोलुखुम्बु वितरण केन्द्र अः "Y¥2022 :
23 % Tae कुमार यादव ९८१२२८२३२८९ ORE KRONE। श्री विक्रम शाक्य छल २२९ solukhumbu@nea.org.np

धुलावारी वितरण केन्द्र प्रसाद मण्डल ४४४३०
नैलाबारी वितरण के TEE जाई Set ९८:४२६९१९९९ ORRKRONY। श्री ज्ञान काफले ° २९४४ dhulabari@nea.org.np

:
:
७
:

29

यद्कुवा वितरण केन्द्र गोपाल BA ठाक्र ०४१-४१०००९। चन्दन मण्डल ९८६१८००६१८

९८२ ४०२४३३४

९८५२८६००६९ ०३१-५१६०१४५९। उपेन्द्र महतो RG ४२८१००२९

२९
ली
ली

गौर वितरण केन्द्र राम अयौध्या राय ०५५-५२१५६६। श्याम किशोर झा ९८५५०००४४४
यादव ९८२२५०४ ४७७० gaur@nea.org.np
४२
चन्द्रनिगाहपुर वितरण केन्द्र। धिरेन्द्र HATE यादव २ ०५५-५४०२८२। ई. धिरज विक्रम चौधरी ९८६९९६०८५८। chandranigahapur@nea.org.
vy RGALOVIES np
पोखरिया वितरण केन्द्र बृद्धि नाथ झा - दीपक अधिकारी 4 ७८०
मौलापुर वितरण केन्द्र राम दिनेश राय यादव २ धर्मेन्द्र ४५७१८४२४
९८१२०४४४५२ वर्मेन्द्र पासवान छठ ERASER maulapr@nea.org.np
सिम्रौनगढ वितरण केन्द्र तैयव अन्सारी ०५३-४११०६५। : ४५०३३००३। .
४७ ९८२२०४९९९३२ रेड लदक। SATA सुन्दर या इज SE ४१०३३०९३ simraungadh@nea.org.np

बागमती प्रदेश प्रादेशिक
7 टेकनाथ तिवारी ९८५१२७३७१०। भी -भेड्सेरद स.नि. निर्मला पनेरु $5 YS GORE EA kathmandu.ro@nea.org.np
रत्नपार्क केन्द्र प्रज्वलमान & २ -४१५३२ कोईराला 29289
ve रत्नपार्क वितरण केन्द्र पज्वलमान श्रेष्ठ २८४५१२७३७११। CU ्परिरेररु् प्र अ.रमिला कोईराला ९८२१२१९१६७८ ratnapark@nea.org.np

yadukuha@nea.org.np

रे

कञ्चनपुर वितरण केन्द्र अरुण कुमार साह

kanchanpur@nea.org.np

कार्यालय, काठमाडौं

बानेश्वर वितरण केन्द्र रोहिणी पौडेल २२ -४४ ७ 7 2
हिणी पौडेल ९८२१३२१२२२२ सा। SEAR SFT SE ४ अलर baneshwor@nea.org.np
लगनखेल वितरण केन्द्र विजय महतो - ४१२०१८७४
५० जन महल ९८२१२७२७०१३ ०१-५१४४६६९। प्र-प्र. श्याम हरि पौडेल भ्वशरेले८ lagankhel@nea.org.np

30

यि AN

कुलेश्वर वितरण केन्द्र बिरेन्द्र कुमार सिंह ०१-४२७४८४७। प्र.अ. हरि कृष्ण पाण्डे ९८६३४४०८०८

९८२१०४१८८००

९८५१०४४७०० [.2१-४4८०५३२। सालिकराम खडका ९८४१५३७६८६

kuleshwor@nea.org.np

44

महाराजगञ्ज वितरण केन्द्र बाब्राम सवेदी oo,
~ ~ maharajgunj@nea.org.np

4X
31

घ) बागमती प्रदेश डिभिजन शशिभूषण साह ९८४५४५०६८०५२। ०१७-५२४४६८। श्री अविनाश महत ९८४१४५०७०९३४ hetauda.ro@nea.org.np
कार्यालय, हेटौंडा
सिन्धली शिशिर लम्साल . ow _०४७-४२११०५ ई शत्रध्व साह 2३०४। —s—S
२० Tet वितरण केन्द्र शिशिर लम्साल ९८२५ ४०४२२४० O¥9-¥2490%। इं. WaT साह RGRLOV RSL sindhuli@nea.org.np

= केन्द्र YO -५२ दिपक के ७ ०
भरतपर केन्द्र 1 श्रेष्ठ ८) रे ८) २ ow O
O vw ४९८४
पालुङ्ग वितरण केन्द्र रुद्रराज विष्ट ९८१५४५०६७७६८। ०५७-४००००२९। राम विलास राय ९८४४००३९४४
palung@nea.org.np
७२
८ O

सातोपामी प्रकाश काफले ७६४४५०४ रमाकान्त पौडे ७९२४
SG

32

aw

4
वि a a

omc)
टा,

टु

2

नि रि "7 "ve गि रि A AM Ni
as G An a «K AU A) लरी ९) रि

लमजुङ्ग वितरण केन्द्र

गोरखा वितरण केन्द्र

कावासोती वितरण केन्द्र
मनाङ वितरण केन्द्र

लुम्विनी प्रदेश प्रादेशिक

कार्यालय, बुटवल

लुम्विनी प्रदेश डिभिजन
कार्यालय, नेपालगञ्ज

मेघराज भट्टराई
चिज बहादुर गुरुङ्ग
शिव नारायण गोशली

राजु महतो
हरि प्रसाद पाण्डे

संजय कमार मिश्र
कपिल राज पाण्डे
सुरज रेग्मी

दिलिप मरासिनी
अर्जुन पोखरेल
गौरव पाण्डे
शुशिल पौडेल
त्रिलोचन भट्टराई
रितेश गुप्ता
प्रशान्त कुमार झा

किरण खनाल

राजिव कुमार सिंह

७२३२ ye तेज आचार्य ७४
९८५६०७२३२१। ०६६-५२१०७७। तेज नारायण आचार्य थठ १०७४ ३५० lamjung@nea.org.np

९८५६०४३१७७। ०६४-४२०४७७। साधुराम तिवारी ९८४९०७९२०७

९८४९०२३७०३९ ६६-५२१०७७। नारायण पौडेल

gorkha@nea.org.np

९७६२५६२२१३
es

O
९८४७०४५८०४४५ ०७१-४३७११७। प्र.प्.भोज राज पोखरेल ९८०४१९४३३०८ butwal.ro@nea.org.np
6)

909 YY w रो ७०२४८३०
SGAVOF SLL OM -ARORLY S5AGONE ES bhairahawa@nea.org.np
७०७० विनोद खनाल ०६९२
eae

९८५७०४६२४२ रमाशंकर साह
७०२६२७ -५२०२ उ
९८२७०२६ २७५ ०७९-५२०२०८। F भरत पोखरेल ९८५७०१९ २० gulmi@nea.org.np
२ S

९८५८०७२२९९। ०८१-५२७४२१। प्र.अ. दुर्गा बहादुर खत्री ९८५८०७२२९७ nepalgunj.ro@nea.org.np

७ र ७ र
९७६८२९४९५९ ७६-५६०११७ ९७६० २९ ४९६०। 1087/26068.09.00
९८०२२३२४३१ ०७६-१२००१५ $50०२४३२४६४ krishnanagar@nea.org.np

33

नेपालगञ्ज वितरण केन्द्र जगन्नाथ लामिछाने ९८४५८०५११७७। ०८१-१२०२४७। BST प्रसाद ९८४८०३५९११ nepalguni@nea.org.np

कोहलपुर वितरण केन्द्र माधव महत ९८५८०४००३९। ०८१-४५४०६४४५ संजिव कुमार राय ९८५८०३२५६०१

kohalpur@nea.org.np

९९
ज)
1१४

लिना
34

जाजरकोट केन्द्र शंकर सिंह ठकरी ०८८०३५७ - ७9 OVO
जाजरकोट वितरण केन्द्र शंकर सिंह a ९८४५८०८०३७५। ०८३-४३०३७४५। शैलेश लुवार ९७६२८००७०१२ jajarkot@nea.org.np

रुकुम वितरण केन्द्र (पश्चिम)। विरमान रास्कोटी ९८४५७८३२०३२। ०८०-५३०३६५। पारस सुवेदी ९८०२२७४ २८२

rukum@nea.org.np

११६

जम्ला केन्द्र ०७ -४२ काली बहादर VERY ZUEZY
me SEEN [meres or.

¥ - ४८४२३१४

झ)। सुदुरपश्चिम प्रदेश प्रादेशिक। बिक्रम कमार अमात्य।। SOAS YSSRKR। ०९१-४४१३४१। प्र.अ. भुवनराज भट्ट ९ङ४छ४२३१४३। ttaria.ro@nea.org.np

कार्यालय, अत्तरिया *
टीकापुर केन्द्र कपिल जो! ४८५७ -१६०२ ४८०४२२१७

5 - Ted कमार २२२ _ २
महेन्द्रनगर वितरण केन्द्र श्रीवास्तव ९८४८७८४२२२, ०९९-४२०८७३। संगित पौडेल ९७६२४८०६४९
११९
डेलधुरा केन्द्र मेश अवस्थी ७८६७ -४२०२ मनोज कमार ४८७७४९१७

mahendranagar@nea.org.np

dhangadi@nea.org.np

धनगढी वितरण केन्द्र सिक EA RGAGCRRWAG। ०९१-४१७४५६। लोकमान स्वार ९७६५३१९९ ४४
पस
डोटी केन्द्र कर सोनी ४४०१८४ -४१२ हर्क ४९२७५ २७
बैतडी केन्द्र जनार्दन og ७ i ४८७७४
6
O

१

A)

achham@nea.org.np

दार्चला वितरण केन्द आनन्द सापकोटा य५०७८०७३७८। ०९३-४२०४ ८४८८ ४९४७४

४ तरण कै ees eee : * darchula@nea.org.np
दन हिक्मत बहादर छ २

अछाम वितरण केन्द्र विसी ~ ९७-६२५१०४। हिरेन्द्र कुँवर ९८९८ ८२०२४४

—o
A)
ond

yw O
$5 45548508। 1 aiani@nea.org.np

—_o
AJ
an

गणेश दत्त पाण्डेय ९८५८४८०२३६ ९१-१५८००९६। दिपक राज पन्त हो
केन्द्र टंकराज ७ - हिराचन्द र
बेलौरी वितरण केन्द्र टंकराज गिरी ०९९-५८०४६४। हिराचन्द Ske ९८ ४२६९३२१९३ belauri@nea.org.np
बझाङ्ग सजन खड्का 4 2 ४८ ४८३०
१२८ पु दर ९्ठशठ४८५९२३। ०९२-४२१४९७। प्रमिला चौधरी ९८४८ ४८ ३०३३ bajhang@nea.org.np
ant राजेश कमार झा अ्टय ४५२ - २ राज र २

39

-0
AS
[

AS

५.४.४.ने.वि.प्रा.. वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय अन्तर्गत संचालित आयोजनाहरुको विवरण

'
(संयोजक)
छ
System Component रघवंशी

Design, Supply, Delivery, Installation, देशका विभिन्न क्षेत्रहरु

Testing, Commissioning of 33/11 kV S/S श्री संगिता कार्की सहायक प्रवन्धक। ९८४१७४९३४९
& 33 kV Lines-Package-9 पौडयाल

Electricity Supply reliability Improvement। उदयपुर, संखुवासभा, सुनसरी, झापा :

Project-(Package-9- (Construction of New

33/11kV Substations-Udayapur,

Sankhuwasabha, Sunsari, Jhapa) &

Electricity Supply reliability Improvement। देशभर

Project- Package-12- Consultancy Services

(Individuals/Firms)

—_—

सि.नं.। आयोजनाको नाम आयोजनाको स्थान आयोजना प्रमुख पद मोवाईल नं.

Electricity Supply reliability Improvement। ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर, इलाम
Project (Package-8- Construction of New
33/11kV Substations-Taplejung,

Design, Supply, Delivery, Installation, देशका विभिन्न क्षेत्रहरु
Testing, Commissioning of 33/11 kV S/S
& 33 kV Lines-Package-8 श्री गणेश शाह सहायक त्रवन्धक। ९८४५१०४५३३२६

Panchthar, Ilam)

Design, Supply, Delivery, Installation, देशका विभिन्न क्षेत्रहरु श्री सन्दीप श्रेष्ठ प्रवन्धक ९८४१००२३००
Testing, Commissioning of Distribution ir ee नाना
System-Package-11

11/0.4kV Distribution System in कपिलवस्तु, गुल्मी, अर्घाखाँची श्री प्रवीण ढकाल ईन्जिनियर ९८५१२२६८११

District, Package - 4

Design, Supply, Delivery, Installation, .
२।सौलुखुम्ब् ओखलढुंगा ३३ के.भी. ग्रा.वि. तथा सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा श्री दामोदर पराजुली MITE AFAR। ९८०४११५१९१८
सवस्टेशन आयोजना
Electricity Supply reliability Improvement। कोशी प्रदेश
2

Testing, Commissioning of Distribution
System-Package-2,3,10

Project (Package-5 Reinforcement of
Distribution Network-Koshi Province)

(क) वितरण प्रणाली स्तरोन्नती तथा विस्तार देशका विभिन्न क्षेत्रहरु ९८४१४५९२६९८

36

(ख) वितरण प्रणाली स्तरोन्नती तथा विस्तार देशका विभिन्न क्षेत्रहरु श्री धिरेन्द्र कमार यादव
आयोजना(&113))

वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना कैलाली, कंचनपुर, भैरहवा, बीरगंज, जगकपुर, भरतपुर,
हेटौडा, वर्दीया, दाङ लगायतका विभिन्न अन्य
जिल्लाहरुको 33 के.भि. लाईनहरु
आयोजना बिरगंज श्री aa भज्
३३/११ के.भि. सवस्टेशन सुदृढीकरण आयोजना घोराही, भैरहवा, कावासोती, कलैया, गौर,, ने
राजविराज, जगकपुर, मिर्चैया, धरान, Stay, दमक
लगायतका विभिन्न सवस्टेशनहरु

a =
i)

33/99 के.भि लाइन विस्तार तथा सदढीकरण देशका विभिन्न क्षेत्रहरु
आयोजना श्री सन्दीप श्रेष्ठ

Smart Metering Smart Grid आयोजना वि.ग्रा.से.नि. अन्तर्गतका सम्पूर्ण वि. के.हरु

सिस्टम रिलाएविलिटि एण्ड 33/99 के. भी देशका विभिन्न क्षेत्रहरु
आयोजना

T
GIS Smart Grid आयोजना वि.ग्रा.से.नि. अन्तर्गतका सम्पूर्ण वि.के.हरु श्री उत्सव कोईराला
चौतारा, सिन्धुपाल्चोक ३३ के.भि.प्रसारणलाइन तथा। लामोसांघ्, चौतारा, सिन्धुपाल्चोक
सवस्टेशन आ.
मादनकुमारी Ha सिंगटी प्र.ला. तथा स.स. माझिफेदा, Ae, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक
आयोजना।

ट्रान्सफरमर टेष्टिङ्ग ल्याव निर्माण आयोजना विराटनगर, बटवल, नेपालगंज अमित कमार कर्ण
Z छ श्री अमित कुमार कर्ण

खोटाङ-भोजपुर-उदयपुर-संखुवासभा ३३ के. भी. खोटाङ, भोजपुर, उदयपुर, संखुवासभा
प्रशारण लाइन तथा सवस्टेशन निर्माण आयोजना

Electricity Supply reliability Improvement कोशी र मधेश प्रदेश

Project (Package-1- Feeder Automation

Project)

मातातिर्थ-मार्ख ३३ के.भि. प्र.ला. आयोजना मातातिर्थ, फाखेल, चखेल, सिस्नेरी हुदै माल्टा सम्म
३४ कि.मि. ३३ के.भि. प्र.ला. निर्माण
मातातिर्थ-माल्टा ३३ के.भि. प्र.ला. आयोजना। मातातिर्थ, चन्द्रगिरी, थानकोट हदै नौविसे सम्म १५
उद्योग मन्त्रालय) कि.मि. ३३ के.भि. प्र.ला. निर्माण
काभ्रे-मकवानपुर-रामेछाप-सिन्धुली ग्रामीण काभ्रे-मकवानपुर-रामेछाप-सिन्धुली थ्री थ अर्या
अयोजना . ? र खिलनाथ अर्याल
विद्यतीकरण आयोजना

Electricity Supply reliability Improvement। बागमती प्रदेश
Project (Package-2- Feeder Automation
Project)

रसुवा नुवाकोट वि.प्र. पुर्ननिर्माण सुधार आयोजना। रसुवा, नुवाकोट श्री प्रकाश राउत
KF

ees

९८२११२३२२८

ARS

-
ईन्जिनियर ९८४५२०६३३४५४

37

१९

2

v

4
द्

AS। AD] 2 A) AJ A) A)
AS ली Oo

खोटाङ-उदयपुर ११/०.४ के.भी. ग्रा.वि. आयोजना

Electricity Supply reliability Improvement
Project (Package-10 Smart Metering
Project-Banke/Bardiya)

नवलपुर गामीण विद्युतीकरण तथा छुसाङ्ग (मुस्ताङ्ग)
३३ के.भी. प्रसारणलाइन तथा सवस्टेशन निर्माण
आयोजना

ताप्लेजुङ्ग-पाँचथर-इलाम-भझापा गामीण
विद्यतीकरण तथा सवस्टेशन निर्माण आयोजना
भोजपुर-संखुवासभा ११/०.४ के.भी. ग्रामिण
विद्युतीकरण आयोजना

Electricity Supply reliability Improvement
Project (Package-6 Reinforcement of
Distribution Network-Banke, Bardiya,
Dang)

Electricity Supply reliability Improvement
Project (Package-7 Reinforcement of

खोटाङ, उदयपुर
बाँके, बर्दिया श्री बद्री प्याक्रेल ईन्जिनियर

नवलपुर, मुस्ताङ्ग श्री विमल राज राउत इन्जिनियर

ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर, इलाम, झापा श्री गणेश शाह सहायक प्रवन्धक
भोजपुर र संखुवासभा जिल्ला श्री प्रवीण ढकाल ईन्जिनियर

बाँके, बर्दिया, दाङ

दार्चला-डोल्पा ग्रामीण विद्युतीकरण आयोजना दार्चला र डोल्पा जिल्ला श्री अनिल कुमार सहायक प्रवन्धक
(Package-16-17) अधिकारी

Distribution Network-Kailali, Kanchanpur)

कैलाली, कञ्चनपुर

Wd id र EN आयोजना
वितरण प्रणाली भोल्टेज सुधार आयोजना देशका विभिन्न स्थानहरुमा श्री राम दुलार यादव उप प्रवन्धक

Electricity Supply reliability Improvement
Project Project (Package-11 Smart
Metering Project-Kailali/Kanchanpur)
Electricity Supply reliability Improvement
Project (Package-4- Feeder Automation
Project)

Electricity Supply reliability Improvement

Project (Package-3- Feeder Automation

Electricity Supply reliability Improvement देशका विभिन्न स्थानहरु श्री अच्युत aq घिमिरे निर्देशक
Project (संयोजक)

साय उजा प्रवद्धन आयाजना नेपाल अधिराज्यभर श्री प्रकाश राउत सहायक प्रवन्धक

कैलाली, कञ्चनपुर श्री बसन्तराज नेपाल ईन्जिनियर
सुदुरपश्चिम प्रदेश श्री डेगराज पौडेल ईन्जिनियर

बाँके, बर्दिया, कर्णाली श्री दिपीन ढकाल सहायक प्रवन्धक

Project)

९८२११३६८०२

९८२५११९८३४२३

९८२१०१३२३२९

९८:२५१२२९८११

९८२१११ २००४

९८२११६२१०२

९८२१०२४०२१

९८२१११०७२२

९८२४ २०२१९३०४

९८ ४१०४२७८१३

io)

अनुसूची -१
विदुत महशुल दर

१. ग्राहस्थ वर्ग:

१.१ सिंगल फेज तल्लो भोल्टेज (२३० भोल्ट)
१५ एम्पियर ३० एम्पियर ६० एम्पियर

मसिक। इनर्जी शुल्क। मसिक
(रु प्रति। न्युनतम
शुल्क। कि.वा. घण्टा

कि.वा.घण्टा
(मासिक)

०
छ
छ नाठठ ७

नोट : ५ एम्पियरका ग्राहकको हकमा यदि मासिक २० किलोवाट-घण्टा युनिटभन्दा बढी खपत गरेमा १ देखि २० किलोवाट-घण्टा:
युनिटसम्मको इनर्जी शुल्क रु ३०० प्रति युनिटका दरले लाग्ने छ।

१.२ थ्री फैज तल्लो भोल्टेज (४०० भोल्ट)
१० के.भि.ए. सम्म qo के.भि.ए. भन्दा माथि
इनर्जी शुल्क इनर्जी शुल्क
का नता (रु प्रति कि.वा. घण्टा :युनिट) नत (रु प्रति कि.वा. घण्टा :युनिट)
हि आषाढदेखि मंसिरदेखि उ आषाढदेखि मंसिरदेखि
शुल्क (रु) शुल्क (रु)
कार्तिकसम्म जेष्ठसम्म

कार्तिकसम्म जेष्ठसम्म

१.३ थ्री फेज मझौला भोल्टेज (33/99 के. भी.)

कि.वा.घण्टा मसिक न्युनतम ent शुल्क
.वा. न्यु (रु प्रति feat. घण्टा-युनिट)

ane - sharia ers

39

तल्लो भोल्टेज (२३० भोल्ट) सिंगल फेज, ५ एम्पियरको बिलिङ्ग गर्ने तरिका

क्र.स। कि.वा.घण्टा। न्युनतम

वै.

लर ना]

(मासिक)

२१ देखि
30

२१ देखि
YO

५१ देखि

१००

१०१ देखि
२२०

२४५० माथि

मासिक
शुल्क (रु)

३०

42)

YO

७२

१२०

इनर्जी
शुल्क

(रु प्रति
कि.वा.
घण्टा)

बिलिङ्ग गर्ने तरिका

२० युनिट सम्म न्यूनतम शूल्क रु.३० लाग्ने र इनर्जी शुल्क वापतको
ASMA नलाग्ने। (उदाहरण: ५ युनिट : रु ZOF+YXO = जम्मा रु २०)
न्यूनतम शूल्क रु. YO लाग्ने र१ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ३ र
२१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६1५० का दरले महशुल लाग्ने।
(उदाहरण: २५ युनिट : रु YOFROXS+YXEMO = जम्मा रु. १४२/५०)
न्यूनतम शूल्क रु. YO लाग्ने र१ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ३ र
२१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६1५० र ३१ युनिटदेखि ५०
युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ८1०० का दरले महशुल लाग्ने।

(उदाहरण: ३५ युनिट : रु HOFROXI+GOXEMOFYXS = जम्मा

रु. २१५।००)

न्यूनतम शूल्क रु.७५ लाग्ने र१ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ३र २१
युनिटदेखि 30 युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ९६५० र ३१ युनिटदेखि yo
युनिटसम्म प्रति युनिट रु द र ५१ युनिटदेखि १०० युनिटसम्म प्रति युनिट
रु. SMO का दरले महशुल लाग्ने।

(उदाहरण: ५५ युनिट : रु ७५-4-२०)(३%१०)५(६.५०-%२०%(८-4५)%(९।५० =
जम्मा रु. ४०७५०)

न्यूनतम शूल्क रु. १०० लाग्नै र १ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. Bz
२१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६1५० र ३१ युनिटदेखि yo
युनिटसम्म प्रति युनिट रु.द र ५१ युनिटदेखि २५० युनिटसम्म प्रति युनिट
रु.९।५० का दरले महशुल लाग्ने।

(उदाहरण: १०५ युनिट : रु YOOFROKI+4OXELOFROXG +(
५०-4४५)/(९।५० = जम्मा रु. ९०७५०)

न्यूनतम शूल्क रु. १५० लाग्ने र १ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ३ र
२१ युनिटदेखि 30 युनिटसम्म प्रति युनिट रु.६।५० र ३१ युनिटदेखि ५०
युनिटसम्म प्रति युनिट रु. द र ५१ युनिटदेखि १५० प्रति युनिट BAKO र
१५१ देखि २५० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. १० र २४५१ देखि ४००
युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ११ का दरले महशुल लाग्ने।

(उदाहरण: २५५ युनिट : रु १५०-२०७(३4:१०५(६।१०१-२०%(८१।
५०%१५०)/(९।५०- ५9(११।०० = जम्मा रु.२३९०।००)

40

तल्लो भोल्टेज (२३० भोल्ट) सिंगल फेज, १५ एम्पियरको बिलिङ्ग गर्ने तरिका

क्रस [कि.वा.घण्टा न्युनतम। इनर्जी
(मासिक) मासिक शुल्क

शुल्क (रु)। (रु प्रति बिलिङ्ग गर्ने तरिका

कि.वा.

घण्टा)
२० युनिट सम्म न्यूनतम शूल्क रु.५० लाग्ने र इनर्जी शुल्क प्रति युनिट

० देखि २० ० ४०० रु ४०० का दरले महशुल लाग्ने। (उदाहरण: ५ युनिट : रु YORYXY

= जम्मा रु.७०।००)

. न्यूनतम शूल्क रु. ७५ लाग्ने र१ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ४
र २१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६५० का दरले महशुल

६1५० " " " "

लाग्ने।
(उदाहरण: २५ युनिट : रु ७५4 २०%(४-५)%(६।५० = जम्मा रु १८७/५०)

6

G as
ad a

रु. 2G 0100)
न्यूनतम शूल्क रु. १०० लाग्ने र१ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट
रु.४।०० र २१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६1५० र ३१
देखि युनिटदेखि Yo युनिटसम्म प्रति युनिट रु. द र ५१ युनिटदेखि १००
44 देखि१००। १०० SKO।युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ९।५० का दरले महशुल लाग्ने।
(उदाहरण: YX युनिट : रु १००%२०)%(४4-१०५(६।५०-4-२०/(८१-५५(९।४५०
= जम्मा रु ४५२५०)
न्यूनतम शूल्क रु. १२४५ लाग्ने र१ देखि Yo युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ४
र २१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६1५० र ३१ युनिटदेखि
२ २ ५० युनिटसम्म प्रति युनिट Oo र ५१ युनिटदेखि २५० युनिटसम्म Yl
१०१ देखि RO। १२१ SKO। afte रु. ९1५० का दरले महशुल लाग्ने।
(उदाहरण: १०५ युनिट : रु १२४५ क२०)७(४%१०)(६।५०-4-२०)(८ +
५०-१4५)/(९।१० = जम्मा रु. ९४५ २५०)

न्यूनतम शूल्क रु. १७५ लाग्ने र १ देखि Yo युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ४

र २१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६1५० र ३१ युनिटदेखि

५० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. द र ५१ युनिटदेखि १५० प्रति युनिट रु.
२५० माथि १७५ ११।००। ९५० र १५१ देखि २५० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. १० र २५१ देखि

न्यूनतम शूल्क रु. ७५ लाग्ने र१ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ४
र २१ युनिटदेखि 30 युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६1५० र ३१ युनिटदेखि
sloo। १० युनिटसम्म प्रति युनिट रु.10०० का दरले महशुल लाग्नै।

२१ देखि २०
(उदाहरण: ३५ युनिट : रु ७५-4-२०)५(४-%१०५(६।५०-१-१५)(८ = जम्मा

४०० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ११ का दरले महशुल लाग्ने।
(उदाहरण: WY युनिट : रु YUFROKXY+IOXELOFROXS +।
२्०4१४५०)»(९।५०१ AXYYIOO - जम्मा रु. २४३५।००)

यसै तरिकाले 30 र ६० एम्पियरका सिंगल फेजको बिलिङ्ग गर्ने।

41

2. अन्य उपभोक्ता
२.१ तल्लो भोल्टेज स्तर (२३०/४०० भोल्ट)

उपभोक्ता वर्ग डिमाण्ड शुल्क (रु. प्रति ईनर्जी शुल्क (रु. प्रति
' के.भि.ए. प्रति महिना) कि.वा.घण्टा: युनिट)

औद्योगिक का
६०००
110100। ३२५।००
२५००
0।
oo
०।
१६०००

क. सार्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग २००।०० YI
स्टेशन समेत
२२०००

)
oo
का

छा
१० इ०ा००
7 २१०००

२.२ माथिल्लो भोल्टेज स्तर

डिमाण्ड शुल्क (रु. प्रति। ईनर्जी शुल्क (रु. प्रति
उपभोक्ता वर्ग के.भि.ए. प्रति महिना) कि.वा.घण्टा: युनिट)
)

4

९.। यातायात

सार्वजनिक

क. सार्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग स्टेशन

fa N

१.
हा
हा
हा
__]

TRL

के.भि.ए. प्रति महिना) कि.वा.घण्टा:यनिट)
२
४.
२. पा
0
६.

७.

ट.
[क

वै.

२.

का सामुदायिक खानेपानी
ख) अन्य खानेपानी

क. सार्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग स्टेशन २३०।०० 412
७.

३. टाइम अफ डे(टि.ओ.डी) महशुल दर
३.१. वैशाख देखि मंसिरसम्मको विद्युत महशुल दर

ट.
९.
१०.

pal इनर्जी शुल्क (रु. प्रति कि.वा.घण्टा:युनिट)
(रु. प्रति पिक समय अफ पिक समय अन्य समय
.. उपभोक्ता वर्ग
ma के.भि.ए. (साँझ ५:०० बजे। (राति ११:००।। (बिहान ५:०० बजे
प्रति देखि राति ११:००। aa देखि बिहान। देखि साँझ १५:००
महिना) बजेसम्म) ४५:०० बजेसम्म) बजे सम्म)

माथिल्लो भोल्टेज
औच्योगिक (१३२ के.भी)

औद्योगिक (६६ केभी)
a
a
ee
ee

43

& यातायात
_
चार्जिङ्ग स्टेशन समेत)।
हा
(११ के.भी.)
पापा।।
पापा
चार्जिङ स्टेशन समेत)।
Pf
भोल्ट)
पापा
चार्जिङ्ग स्टेशन समेत)
३.२. पौषदेखि चैत्र महिना सम्मको विद्युत महशुल दर
डिमान्ड इनर्जी शुल्क (रु. प्रति कि.वा.घण्टा-युनिट)
( re सुल्क पिक समय अन्य समय
me उपभोक्ता वर्ग र मति को प्रति (साँझ ५:०० बजे। (राति ११:०० बजे देखि
देखि राति ११:०० भोलिपल्ट साँझ ५:००
बजेसम्म) बजेसम्म)
ee ee
ee ee

44

सिंचाई इ।३० 3100।
Oo ४1६०
440100 51४०
]

द् यातायात

क)सार्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग 230/00 ७०० YIYO
स्टेशन समेत)

ख) अन्य यातायात २५५।०० 51४०
.
औद्योगिक

७

"भी।
240100 २१
३१५।०० १११०
२४०।०० १२ा२५
0। २१०।
0०। ४1७०
१५००० १०
दे __

क)सार्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग २३०।०० ७१५ ५।६०
स्टेशन समेत

)
uo ०१०
२२००० ९१०
३३००० ११७५, तल्लो भोल्टेज
(२३०/४०० भोल्ट)
क)सार्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग २००।०० RY YIY
स्टेशन समेत)

यातायात
ख) अन्य यातायात 220100 51१०

45

३.३. डिमाण्ड शुल्क नलाग्ने टाइम अफ डे(टि. ओ.डी) यातायात उपभोक्ताको (Automatic Swap
0९804)विदयुत महशुल दर
१. सार्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग स्टेशन समेत)
वैशाख देखि मंसिरसम्मको विद्युत महशुल दर
इनर्जी शुल्क (रु. प्रति किलोवाट-घण्टा-युनिट)

पिक समय अफ पिक समय अन्य समय
(साँझ ५:०० बजे देखि। (राति ११:०० बजे देखि। (बिहान ५:०० बजे देखि
राति ११:०० बजेसम्म) बिहान ५:०० बजेसम्म) साँझ ५:०० बजे सम्म)

तल्लो भोल्टेज
३०/४०० भोल्ट)

पौष देखि चैत्रसम्मको विदुत महशुल दर

इनर्जी शुल्क (रु. प्रति किलोवाट-घण्टा:युनिट)

पिक समय अन्य समय
(साँझ ५:०० बजे देखि (राति ११:०० बजे देखि भोलिपल्ट
राति ११:०० बजेसम्म) साँझ ५:०० बजेसम्म)

तल्लो भोल्टेज (२३०/४०० भोल्ट।

२) अन्य यातायात
वैशाख देखि मंसिरसम्मको विद्युत महशुल दर
इनर्जी शुल्क (रु. प्रति प्रति किलोवाट-घण्टा-युनिट)

पिक समय अफ पिक समय अन्य समय
(साँझ ५:०० बजे देखि। (राति ११:०० बजे। (बिहान ५:०० बजे
राति ११:०० बजेसम्म) देखि बिहान ५:०० देखि साँझ ५:००

बजेसम्म) बजे सम्म)

तल्लो भोल्टेज (२३०/४०० भोल्ट)

46

पौष देखि चैत्र सम्म लाग्ने विद्युत महशुल दर
इनर्जी शुल्क (रु. प्रति प्रति किलोवाट-घण्टा-युनिट)

पिक समय अन्य समय
(साँझ ५:०० बजे देखि राति (राति ११:०० बजे देखि
११:०० बजेसम्म) भोलिपल्ट साँझ ४५:०० बजेसम्म)

नोट:
१. चार्जिङ्ग स्टेशन सञ्चालकले विद्युतिय सवारी साधनलाई चार्जिङ्ग सेवा दिएबापत उपरोक्त महशुल दरमा प्रति
किलोवाट-घण्टा: Beal अधिकतम २० प्रतिशतसम्म थप गरी लिन पाउने छ।

२. सार्वजनिक यातायात Ay स्टेशन समेत): प्रचलित कानून बमोजिम भाडादर निर्धारण हुने सार्वजनिक
यातायातको रुपमा ट्लिबस र सार्वजनिक सवारी साधनमा प्रयोग हुने इलेक्ट्रिक बस / मिनिबस, सफा टेम्पो
एवम् अन्य सवारी साधनको ब्याटी चार्ज गर्न विद्युत शक्ति प्रयोग गर्ने चार्जिङ्ग स्टेशनका उपभोक्ताहरु।

३. अन्य यातायात : प्रचलित कानून बमोजिम भाडादर निर्धारण हुने सार्वजनिक यातायातका साधन जस्तै :

केबलकार, रोपवे, मेट्रो आदि र अन्य विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनका लागि विद्युत शक्ति प्रयोग गर्ने
उपभोक्ताहरु।

४. सामुदायिक थोक उपभोक्ता : _
क्र.सं। उपभोक्ता वर्ग मसिक न्युनतम शुल्क (रु) इनर्जी शुल्क (रु. प्रति
किलोवाट-घण्टा:युनिट)

Ayla भोल्टज (११ कं.भि./ ३३
के.भि.)

N X २० यनिट सम्म (मासिक
14 X 30

N X २० afte सम्म (मासिक

N X 30

q) N= सम्बन्धित सामुदायिक थोक उपभोक्ता ARNT रहेका HT उपभोक्ता संख्या।
२) यस तालिका बमोजिमको महशुल सामुदायिक थोक उपभोक्ताले ने.वि.प्रा. लाई मासिक रुपमा बुझाउनु पर्नेछ।

47

अनुसूच्च-२
अन्य दस्तुर तथा सेवा शुल्क

क) थ तफ

ख) अन्य ग्राहक

ग) प्रयोजनको

)
क) ५ एम्पियर

क) ५ एम्पियर
सेवा

सेवा]
७. विद्युत सप्लाई र पुन: (सिंगल फेज/थ्रि फेज)
क) लाइन brat परेमा

दररेट (रु.)

२००

YOO
४००

१०००
१०००

१००४
दररेट (रु.)
१५०
300
yoo
१०००

१०००

१५००
{400

YOO

१०००। 6।
३००। 6।
YOO

लरी
Oo

AS
ae
Oo

48

ख) लाइन जोड्न परेमा

८. ठाउँ सारी गर्दा
ख) Ast
क) ग्राहस्थ:

३. खरिद बिक्री भै घरजग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण हुने अवस्थामा पत्रपत्रिकामा
सार्वजनिक सचना प्रकाशित गरी नामसारीको कारबाही गर्न पर्दाको अवस्थामा
क) सिंगल फैज

) थिफेज "--

ग) टिओडि मिटर

49

५.५. प्रसारण निर्देशनालय :
५.५.१.प्रसारण निर्देशनालयको कार्य विवरण :

नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा निजि क्षेत्रबाट उत्पादित तथा अन्य मुलुकबाट आयातित विद्युत शक्तिलाई

गुणस्तरीय तथा भरपर्दो रुपमा नेपाल राज्य भर प्रसारण गर्नको लागि आफू अन्तर्गतका विभिन्न

निकायहरुलाई परिचालन गर्ने। हाल ९६ के.भी. देखि ४०० के.भी. सम्मका प्रसारणलाइन तथा

सवस्टेशनको योजना विकास सञ्चालन तथा सम्भार गर्ने जिम्मेवारी यस निर्देशनालयले वहन गर्दछ।

यस निर्देशनालय अन्तर्गत निर्माण गरिने प्रसारणलाइन तभा सवस्टेशन आयोजनाहरु निर्माणको लागि

विस्तृत संभाव्यता अध्ययन तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरि सो पश्चात आयोजनाहरु निर्माण

आरम्भ गर्न बोलपत्र आह्वान गरी ठेक्का सम्झौता, निर्माणाधीन आयोजनाहरुलाई समयमै सम्पन्न गर्न

स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गरि आवश्यक निर्देशन दिने, बजेट निकासा दिने तथा बजेट अपुग

भएमा थप बजेट व्यवस्थापनको लागि प्रकृया अगाडि बढाउने लगायतका अन्य कार्यहरुमा सहजीकरण

गर्ने।

यस निर्देशनालय अन्तर्गतका देहायका विभाग र विभागस्तरका कार्यालयहरु रहेका छन् :

* ग्रिड सञ्चालन विभाग:- विभिन्न स्तरका ग्रिड संरचनाको सञ्चालन तथा सम्हार गर्ने।

न विद्युत प्रणाली सञ्चालन विभाग:- विद्युत प्रणालीलाई दक्षतापूर्वक सञ्चालन गर्न अनुगमन,
सुपरीवेक्षण तथा नियन्त्रण गर्ने।

* उच्च भोल्टेज ग्रिड विकास विभाग.:- १३२ के.भी.भन्दा माथि ४०० के.भी.सम्मका नयाँ
प्रसारणलाइन तथा सवस्टेशनको योजना निर्माण सुपरीवेक्षण तथा हस्तान्तरण गर्ने।

नै मध्यम भोल्टेज ग्रिड विकास विभाग.:- ९६ के.भी.देखि १२३२ के.भी.सम्मका नयाँ प्रसारणलाइन
तथा सवस्टेशनको योजना निर्माण सुपरीवेक्षण तथा हस्तान्तरण गर्ने।

विदुत प्रसारणको लागि आवश्यकता अनुसार ६६ के.भी.देखि ४०० के.भी.सम्मका विभिन्न

प्रसारणलाइन तथा सवस्टेसन आयोजनाहरु निर्माण विस्तार एवं स्तरोन्नतीको कार्यहरु गर्ने।

प्राविधिक अध्ययनको आधारमा Congestion भएका प्रसारणलाइनहरु तथा Over load हुने सवस्टेशन

हरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने।

50

५.४५.२. प्रसारण निर्देशनालयको संगठनात्मक संरचना

CORPORATE STRUCTURE OF TRANSMISSION DIRECTORATE

Transmission Directorate Level 12 (T)

High Voltage Grid
Development
Dept.Level 11(T)

Medium Voltage
Grid Development

Power System
Operation Level11,

Dept Level 11, (T) (T)

Energy Management
Division Level
10.(Elec)

System Protection
Sec. Hetauda
Level 9.(Elex)

Comunication &
Operation Sect. Level

System Protection
Sect. Level 9.(Ele.)

Grid Operation
Dept.Level 11, (T)

Transmission Line & Administration
S/S Design Devision Division Level 10,
Level 10, (Ele) (A)

Civil Division .Level
10, (civil)

Duhabi Grid Division
Level 10 (Ele.)

(T) = Technical

(A)= Administration

(Acc.) = Account

Ele.= Electrical
Elex.=Electronics

Div.= Division

Sect.= Section

High Voltage=220 kVand above
Medium Voltage=132 kV and
below

Dhalkewar Grid
Division Level 10
(Ele.)

Kathmandu Grid
Division Level 10

Khimti Grid Sec.
Level 9 (Ele.)
Pokhara Grid Division
Level 10 (Ele.)
Butawal Grid Division

Level 10 (Ele.)

Attaria Grid Division
Level 10 (Ele.)
Technical Support
Div. Level 10 (Ele.)
System Protection
Div. Level 10 (Ele.)

Kohalpur Grid
Division Level 9 (Ele.)

Finance Division

Level 10, (Acc)

51

५.५.३. प्रसारण निर्देशनालय र अन्तर्गतका कार्यालय, आयोजना प्रमुखहरुको नाम तथा
सम्पर्क नम्बर:

कार्यालय /,
पद कर्मचारीको नाम आयोजनाको नाम सम्पर्क नं. इमेल

निमित्त
उपकार्यकारी। श्री कमल आचार्य प्रशारण निर्देशनालय
निर्देशक

नेपाल भारत विद्युत
निर्देशक

श्री श्याम कुमार यादव। प्रसारण तथा व्यापार
आयोजना
निर्देशक श्री कमल आचार्य ग्रिड सञ्चालन विभाग ९८४१९५४५७४४५। gridoperation@nea.org.np
निर्दे 2 विद्युत प्रणाली संचालन
शक श्री रञ्जु पाण्डे विभाग ९८६१०५०९४३। Idc@nea.org.np
निदै श्री hae राज मध्यम भोल्टेज ग्रिड

शक ९८२१०९८४४४९ riddev@nea.ore.n

ae सिलवाल विकास विभाग . @nea.org.np

<।निर्देशक श्री qe बहादुर थापा ९२८४१२२४९३९। hvgdd@nea.org.np
विभाग
काठमाडौं उपत्यका t3b220kv@nea.org.np
प्रशारण प्रणाली विस्तार
आयोजना
स/स आयोजना

प्रवन्धक श्री लुनार श्रेष्ठ २,
9 ~ ग्रिड सञ्चालन विभाग ९८०४००४०२१३ =। gridoperation@nea.org.np

प्रवन्धक श्री लक्ष्मी नारायण कृशाहा-कटैया १३२ ९८५४२०५७६५९ =। kk132kv@nea.org.np
मुखिया के.भी.प्र.ल.आ.,
रक्सौल-परवानीपुर १३२
os के.भी. प्र.ल.आ.,
प्रसौनी वीरगञ्ज १३२
कं.भी.भमिगत
वि.प्र.ला. आ.
वुटवल (गोरुसिंङ्गो-लम्विनी। ९८१७०६३२७२। butwallumbinil32kv@
१३२ के.भी. प्रसारणलाइन nea.org.np
आयोजना,
बर्दघाट सर्दी १३२ के.भी.
S। प्रवन्धक श्री हरि प्रसाद पाण्डे प्रसारण लाईन आयोजना, bs132kv@nea.or.np
मेनहिया सम्पत्तिया १२२
A. प्रसारणलाइन
आयोजना ms132kv@nea.or.np
१० [ree। A सुरज गौतम

प्रवन्धक श्री सुरज गौतम। वुटवल ग्रिड महाशाखा ९८५७०२१४२८। butwalgrid@nea.org.np
श्री अशोक पण्डित हेटौँडा ग्रिड महाशाखा ९८१४५०६७९६३१। rp132kv@nea.org.np

52

RS ४१९२२७४२

transmission@nea.org.np

९८४५११२०९३९। niettp400kv@nea.org.np

१२
1३

०९

An

हि। -o ली ली 2। —O
9।, SS G a

A)
९)

A)
—O

2

AS AS
AJ

Rv

AJ

4

२९

प्रवन्धक
प्रवन्धक

प्रवन्धक
प्रवन्धक

उप प्रवन्धक

प्रमुख

प्रमुख

al
4
G।

उपन-प्रबन्धक

उपन-प्रवन्धक
उप प्रवन्धक

उपन-प्रवन्धक

उपन-्त्रवन्धक

उप प्रवन्धक

उप प्रवन्धक

श्री दीपक धिताल

श्री शुक्रराज देवकोटा

श्री नविन कुमार लाभ
श्री दिपक गौतम

श्री परमार धिरसेन
श्री विनोद लोहनी
श्री अनिल बञ्जाडे

श्री रोशन खड्का
श्री सतिस चन्द्र साह

श्री अभित गोपाल वैद्य
श्री दिपा श्रेष्ठ
श्री सन्तोष कुमार साह

श्री जगदीश शर्मा
पौडेल

श्री रमेश प्रसाद पौडेल

श्री राजन ढुङ्गेल

काठमाडौं ग्रिड महाशाखा ९८४१५९१५४२ =। kathmandugrid@nea.org.np

हेटौडा-ढल्केवर-इनरुवा ९८४११३१०११ hdi400kvep@nea.org.np
४०० के.भी. सबस्टेशन
विस्तार आयोजना

अत्तरीया ग्रिड महाशाखा ९८ ४५०७१६०६ attriagrid@nea.org.np

सुनवल १३२ के.भी. A/a sunwal132kv@nea.org.np
निर
स/स विस्तार आयोजना

भुमही हकोई १३२ के.भी. hakuil32kv@nea.org.np

प्रसारणलाइन आयोजना
गण्डक नेपालगञ्ज gn220kv@nea.org.np
eee
लालबन्दी सलिमपुर/
९८२११९११८८

HATS विराटनगर १३२
के.भी.पर.ला.आ.

ढल्केवर ग्रिड महाशाखा ९८४२६९०३७९७ dhalkebargrid@nea.org.np
पोखरा ग्रिड महाशाखा ९८५६०००५७७। Pokharagrid@nea.org.np
दुहवी ग्रिड महाशाखा ९८५२०४०४११ duhabigrid@nea.org.np

का.उ.प्र.प्र. विस्तार आ. ९८ ४१२७३२०४ ktmvtsep.a@gmail.com
(प्याकेज ए)

Is132kv@nea.org.np

का.उ.प्र.प्र.वि. आयोजना ९८ ४१७४९७०७८१ kb132kv@nea.org.np
(प्याकेज डी)
हेटौडा-भरतपुर-वर्दघाट ९८६९९९८४१४८ hb220@nea.org.np

220 के.भी.प्र.ला.आ.

लेखनाथ-दमौली २२० ९८४१६०२४५ ४७८ 1d220kv@nea.org.np
के.भी. प्र.ला.आ.

दोदी कोरिडोर १३२ के.भी. ९८२११२७०१७६ dordil32kv@nea.org.np
प्रसारण लाईन आयोजना

कालीगण्डकी-रिडी १३२ kgard132@nea.org.np

के.भी. प्रसारणलाइन
९८१५१२०२३०९ singati] 32kv@nea.org.np

आयोजना
balefil32kv@nea.org.np

सिंगटी-लामोसाँघ् १३२

कं.भी. प्र.ला. आयोजना

बलेफी कोरिडोर १३२
Al, प्र.ला. आयोजना

53

AU
९)

AU AU AS AS
AS) —O पि SN

उप प्रवन्धक। श्री रोसन अग्रवाल

उप प्रवन्धक। श्री निरञ्जन साह सुडी

उप प्रवन्धक।श्री जनार्दन प्रसाद
गौतम
उप प्रवन्धक। श्री धुपेन्द्र कुमार झा

उप प्रवन्धक। श्री सुनिल कुमार
महतो

उप प्रवन्धक श्री अनुप गौतम

उप प्रवन्धक श्री राघवैन्द्र कमार झा

नयाँ मोदी-लेखनाथ १३२
mA. प्रसारणलाइन
आयोजना

HAT तल्लो मोदी नयां
मोदी १३२ के.भी.

९८४९४८०४९०३

प्रसारणलाइन आयोजना

रुपनी १३२ के.भी.
सबस्टेशन आयोजना

ढल्केवर लोहारपट्टी १३२
के.भी. प्र.ला. आयोजना

नवलपुर १३२/३३ के. भी.
स/स आयोजना

सोल् कोरिडोर १३२ के.भी
प्रसारणलाइन आयोजना,
चमेलिया जौलजिवि २२०
के.भि प्र.ला.आ

चन्द्रपुर सुकदेवचौर १३२
के.भी. प्रसारणलाइन
आयोजना
थानकोट-चापागाँउ-
भक्तपुर १३२ के.भी.
प्रसारणलाइन आयोजना
रुपनी बोदेबर्साईन १३२
के.भी. प्रसारणलाइन
आयोजना

लहान सुखीपुर १३२ के.भी
प्रसारणलाइन आयोजना
अमरपुर-ढुङ्गेसाँघ् १३२

के.भी. प्रसारणलाइन
आयोजना

गोदक न्यू अनारमनी १३२
ob LY. प्र.ला. आयोजना
रामेछाप-गर्ज्याङ्ग-खिम्ती

१३२ के.भी. प्रसारणलाइन
आयोजना

प्र.ला.आ
के.भी.स/स आयोजना

तुम्लिङ्गटार-सितलपाटी

220 के.भी.प्रला.आ

धरान २२०/३२

९८०४१२३१४१२

modil32kv@nea.org.np

य४१४१८००४ rupanil32kv@nea.org.np
loharpattil32kv@nea.org.np

QB ४१०४४२३९०२
९८२१११२२०४६

९८२११२६३१९

nawalpur132kv@nea.org.np

solul32kv@nea.org.np

cs132kvtlp@nea.org.np

tcb132kv@nea.org.np

rb132kV @nea.org.np

1s132kV@nea.org.np

ad132kv@nea.org.np

godak.anarmani132kv@
nea.org.np

rgk132kv@nea.org.np

godak.soyak132kv@nea
org.np

ts220kv@nea.org.np

54

के.भि.स/ सआयोजना

कोशी कोरीडोर २२०
के.भि प्र.ला.आ

रातमाटे -रसुवागढी-केरुङ्ग
३४। उप प्रवन्धक। श्री कोमल नाथ ATA। ४०० SAT. प्रसारणलाइन। ९८४१३९०१९३ rk400kv@nea.org.np
आयोजना
प्रवन्धक देवकोटा के.भी.प्र.ला. आयोजना Ro ४१९८वव९८

धौबादी फलामखानी dimetlp@nea.org.np
विद्युत प्र.ला. आ.,
धौबादी मेघौली १३२
के.भी प्र.ला.आ

सहायक श्री मनोज प्रसाद बूर्तिबाङ-पौदी अमराई- ९८५११०३६२१ gac132kv@nea.org.np,
३ प्रवन्धक चौधरी तम्घास-सन्धिखक-गोरुसिङ्गै manojprasadcha@gmail.co
' १३२ के.भी. प्रसारणलाइन m
आयोजना
३७। सहायक श्री वि कुमार चौधरी। कोहलपुर सुर्खेत देलेख ९८४१३७८९०९ sdkj132kv@nea.org.np
प्रवन्धक १३२ के.भी. प्रसारणलाइन
आयोजना
सवस्टेशन आयोजना

सहायक २ - २
प्रवन्धक श्री उपेन्द्र श्रेष्ठ कोहलपुर ग्रिड शाखा ९८५१०६२७३० छ।

सहायक श्री बलभद्र अधिकारी। बफिकोट खुंग्री १३२ ९८१३६७७९२२ gkm132kv@nea.org.np
२९ प्रवन्धक के.भी.प्र.ला.आ.
भेरी कोरिडोर ४०० bheri400kv@nea.org.np
के.भी.प.ला.आ.
घोराही माडीचौर १३२
~ ~ km132k org.
के.भि.प्र.ला. आयोजना gkm132kv@nea.org.np

सहायक श्री रुपेश कुमार शाह। गल्छी रातमाटे २२० ९८०१०८६२६७ t3br220kv@nea.org.np
४८। प्रवन्धक के.भी. प्र.ला.आ. t3br220kv@gmail.com
का.उ.प्र.प्र.विस्तार आ.
(प्याकेज-बी)

ढल्केवर-बालगंगा १२२ balgangal32kv@nea.org.np
के.भी. प्रसारणलाइन balgangal32kv@gmail.com
आयोजना

४१ «। सहायक श्री भुपेश श्रेष्ठ अरुण-इनरुवा-तिङ्गला- ९८४५१२१२००२
प्रवन्धक मिर्चैया ४०० के.भी.
प्र.ला.आ.
४२। सहायक श्री अनिल BAR चमेलिया-स्याउले-अत्तरिया। ९८५११५ २००५ csa132kv@nea.org.np
प्रवन्धक अधिकारी १३२ के.भी.
प्र.ला. आयोजना

55

bhupesh.nea@gmail.com.

स्याउले साँफेबगर १३२
के.भी.प्र.ला.आ.

सहायक श्री शिवराम ताम्राकार। भक्तपुर-वानेश्वर-पाटन ९८४१७८०१२४ bbp66kv@nea.org.np
&& के.भी. प्र.ला. क्षमता
अ.आ.
न्यू खिम्ती लामोसाँघ्
काठमाडौं प्र.ला.क्ष. अ.आ.
वि आयोजना भी. A/a। malekhul32@nea.org.np

सहायक श्री कैलाश पन्थ पोखरा विरौटा १३२/११ ९८४१७५००८९
प्रवन्धक कं.भी. प्र.ला.आ.

का.उ.प्र.प्र.विस्तार आ.

(प्याकेज-सी)

प्रवन्धक

४४५। सहायक श्री मनोज साह खिम्ति ग्रिड शाखा ९८४५९०३७३७
प्रवन्धक
४९ इञ्जिनियर। श्री सुभारम्भ विक्रम चिलिमे-त्रिशूली २२० ९८५८०३६९६६ ch220kv@nea.org.np
शाह के.भी. प्र.ला.आ.
ईञ्जिनियर हँ दि पाल्पा २२० के. भी. .
४७ > at महजन ४९१०२०१६७ 10822017 ],
औराह १३२ के.भी. २
१:
हेटौडा-विरगंज ६६ hb66kv@nea.org.np
ईञ्जिनियर श्री नारायण प्रसाद के.भी. क्ष. अ. आयोजना
BG > दमक केरुवन ad
दमक केरुवन वर्जु दुहवी
पूर्वी चितवन १२२ ec132kv@nea.org.np
कं.भी.स/स आ.
के.भी.प.ला.आ.
का W ७०४

सापकोटा

56

प्रसारण निर्देशनालयदवारा आ.व.०८०/०८१ को लागि संचालित प्रसारणलाइन तथा सवस्टेशन आयोजनाहरुको तेश्रो त्रेमासिक प्रगति सारांश

१३२ के. भि. तथा अन्य प्रशारण लाइन विस्तार

व. उ. शि. न. ५०१०८१०१। आयोजनाको तेश्रो त्रैमासिक प्रगति विवरण अवधिको। शुरुदेखि यस। शुरुदेखि कैफियत
नाम खर्च अवधि यस

प्रतिशत। सम्मको कूल। अवधि
खर्च प्रतिशत सम्मको

ब्रैमशिक कूल ) प्रगति
कल खर्च लागतको प्रतिशत
(तुलनामा

प्रसारण
निर्देशनालय

1 सिंगटि- ४४.२२। 40.0 ४२५०.० 3200.0 40,00 4040.00। 9400.00 RLS ९२.३० ८३.६८। स.स. तर्फको ठेक्का

लामोसाँघु सम्झौता रदद भई

at. हाल ग्रिड संचालन
प्रसारणलाइन विभागलाई

आयोजना संचालन

हस्तान्तरण/ भएको

र सनिर्माणको .स.

बाकि कार्य गर्न

खिम्ती ग्रिड शाखा

बाट नया ठेक्का

सम्झौता बमोजिम

हुने गरी estimate

तयार भईरहेको।

2 रामेछाप - 00 १५.०। [919। 00। 00 yey Ooo 40.00 00 . 00 GBqY.VO ९७८१
गज्र्याङ्ग- 6
खिम्ती १३२
के .भी.
प्रसारणलाइन
आयोजना

3 कृश्मातल्लो। ४९.३२०। R00. " " ~ २५२००.७०  २७१००.०। 300.0 १४१४५४५.२। १४४४२५.२०। AXE ४२. ४७ ४२.७९
मोदि मोदि ०० fe) [४ fe) ०

प्रको बाकि ला.
कार्य ठेकेदारबाट
सम्पन्न गर्न
Commitment गरी
MOM गरिएको।
ठेक्का सम्झौताको
म्याद थप
सम्बन्धमा

ने -प्रा.वि.
व्यवस्थापनबाट
निर्णय हुने गरी
फाईल पेश भएको।

यस आयोजना
०६६/६७ देखी शुरु
भई प्रसारणलाइन
र सवस्टेशनको
सम्पूर्ण निर्माण
कार्य सम्पन्न भई
१३२ के.भी Khimti
line -2,१3२ के.भी
Khimti line -1
ट्रास्फोर्मर bay, 33
के.भी. वितरण
लाइन तथा ११
के.भी. वितरण

लाइनको relay
setting, testing
तथा

८०॥10155017को
कार्य सम्पन्न भई
सकेको

ठेकेदार कम्पनी

COSMIC ले Check
survey, Soil

58

१३२ के .भी.
प्रसारणलाइन
आयोजना

Investigation
resistivity test,
switchyard
foundation,
erection &
earthing, 3 no. of
Tower Foundation

कार्य सम्पन्न
गरीसकेको साथै

supply तर्फ ACSR

Conductor, CB,
CVT, CT, LA, CRP,

SAS,
communication
equipment, line
hardware &

accessories etc.
सामान area

गरिसकेको।
आयोजनाले
प्रसारणलाइन
अन्तर्गत वन क्षेत्र
भोग गर्नका लागि
आवश्यक प्रकृया
बमोजिम हाल
विभागबाट
जिल्लामा फिल्ड
विवरण लिन साथै
सामुदायिक वनको
सहमतिपत्र लिने
कार्य सम्पन्न।
टावर प्याड जग्गा
अधिग्रहणका लागि
उपसमितिबाट
प्रतिवेदन तयार
भई मूल समितिमा
पेश भएको।

59

कुसाहा-कटैया GOO - - - v2.00 YO,00 - 7 टठट.९० Ra. Sy 2nd Circuit तथा

932 के .भी. 110 कार्य सम्पन्न
प्रसारणलाइन भई सबस्टेशन र
दोस्रो सर्किट लाइन चार्ज
निर्माण भईसकेको।

सहित

रक्सौल ट.0०७ 7 7 - 4<%.00 200,00 7 7 4V v.00 ९२९ ९२ 210 Circuit को
परवानीपुर निर्माण कार्य
१३२ के .भी. सम्पन्न भई Bay
प्रसारणलाइन निर्माण कार्य ८० %
दोस्रो सर्किट सम्पन्न भएको र
निर्माण ROW क्षेतिपुर्तीको
सहित काम भईरहेको।

नयाँ मोदी- ३००.। 400। १७४ २८.०। २२७२८.०। 300.0 २५२५३.५९०। XGAR.O १२.४१६ ९्४्क्ठ ९७. २३ सम्पूर्ण सस तथा /
लेखनाथ १३२ ९९ 0.00 6 6 6 को भौतिक ano
के af. निर्माण कार्यहरु
२०७९सम्पन्न गरी

प्रसारणलाइन
आयोजना गते बाट १४पौष
सम्पूर्ण charging

कार्य गरी

संचालनमा आएको
छ। 5%
Retention भुक्तानी
गर्न बाकि रहेको।
वन जग्गा सट्टा
भर्ना वापत
रुकरोड वन ३३3. १४.
गको खातामा विभा
जम्मा गर्नुपर्ने र
पहिलो किस्ता
वापत रु ५८.२.
करोड भुक्तानी
भएको।

५)

0

7 सोलु HIRST। 100.0। 44.0 हि हि दि ४४७८.0०  ४५३३.००। ए४.०० १९२६.००। १९८१.०० ४३.७० ९९.९० ९९९४। निर्माण कार्यको

१३२ के afr,।? 6 6 Waranty Period
प्रसारणलाइन समाप्त भएको,
आयोजना ROW क्षितिपुर्ती
भईरहेको।
बुर्तीबाङ-पौदी- य९.०४। १४००। - 0०0। -०७ OO १०३२१६. १०४७१६.। १४००. RBAVAR.G। २९९:५९ टटठ। 24.30 BS.RR 89.8% मोतिपुर
-अमराई -00 48 48 9० S सन्धिखर्क, तम्घास
-तम्घास रबूर्तिबंग १३२/३३
-सन्धीखर्क के.भी सबस्टेशन
गोरुसिंगे १३२ चार्ज भइसकेको
के.भी तथा पौदी स.स.
प्रसारणलाइन को निर्माण
आयोजना सम्पन्न। मोतिपुर-
सन्धिखर्क-तम्घास
खण्ड ८४.६ सर्किट
कि.मी
प्रसारणलाइन चार्ज
भईसकेको।
सन्धिखर्क बुर्तिबंग
प्रसारण लाईन
खण्डमा पर्ने बन
क्षेत्रको रुख
कटानमा ढिलाई
भईरहेको।
PTET . ७०८).। mele) . 0८ ; . 06 ४७9३०८०.७ ४८ ००८. ५७०८ 0० ३४९५. 0०0 ४१९५. ०० ५७.२३ ७८० ०८ द्ट.७7 सवस्टेशन तर्फ
[919 0)

९९ ° स्टाफ क्वाटर,
कन्ट्रोल विल्डिङ
तथा गार्ड हाउसको
निर्माण कार्य
भईरहेको,

Electrical

विराटनगर
१३२ के .भी.
प्रसारणलाइन
आयोजना

Equipments को
फाउण्डेशन
डिजाईनहरु
Approve HS

०)

1

वलेफि-
वाहविसे १३२
के .भी.
प्रसारणलाइन
आयोजना

दोर्दी कोरीडोर
१३२ के.भी.
प्रसारणलाइन
आयोजना

पूर्वी चितवन
१३२ के .भी.
सवस्टेशन
आयोजना

००.
००
: _0O q4.0
०
9.00

{XR4.00

4432.00

30¥00, 30900,0
०० ०

१२५८. ००

५६०.००

३००.०
०

७२००.००

९९४.००

७५००. ००

ही . 00

७०२.००

२४.४३

. . ०20

१२१५. ३६

९०.८९

९०.१४

१०२. ८७

७४. ७९

९९.३०

९३. ८८

फाउण्डेशन कार्य
as रहेको, Major

Equipments _ Site
Deilver भैसकेको।

प्रसारणलाइन तर्फ
४६ सर्किट कि.मी
मध्ये ४५.५ fhe
कि.मि. लाइन
तान्ने कार्य
सम्पन्न।

Tower
Foundation,

Errection कार्य
चालु रहेको।
ठेकेदारबाट बिल
पेश नभएकोले
भुक्तानी हुन बाकि
रहेकोले वित्तिय

प्रगति कम
देखिएको।
प्रसारणलाइन
निर्माणको कार्य
सम्पन्न भई

२०७९/१२/२३ मा
लाइन चार्ज
भएतापनि केहि
साना कार्य हरु
बाकि रहेकोहुदा
अन्तिम बिल पेश
हन बाकि रहेको।
आयोजनाबाट
Facility Part A
अन्तर्गतको पूर्वी
चितवन
१३२/३३/११ के.भी.

ढल्केबर-
लोहारपट्टी
१३२ के.भी

प्रसारणलाइन
आयोजना

00 O 0

स./स निर्माण कार्य
सम्पन्न भई हाल
चालु अवस्थामा
रहेको र ११ के.भी
फिडर मार्फत
करीब ८ मे.वा.
विदयुत आपूर्ति
भैरहेको। Facility
Part 8 अन्तर्गतको
3३ के.भी. प्र.ला
निर्माण कार्य मध्ये
टावर = foundation
निर्माण कार्यमा
खेरहनी न.पा. १०
का स्थानीय
वासिन्धाबाट

अवरोध सिर्जना
भएकोले काम
रोकिएको। उक्त
अवरोध हटाउन
विभिन्न चरणमा

छलफल गरी
स्थानीय न.पा,
जी.प्र.का. मा
समन्वयका लागि
पहल गरेपनि
हालसम्म समस्या
समाधान हुन
नसकेको।

प्रसारणलाइन तथा
सब स्टेशन मिति

२०८१/४/२८ मा
चार्ज भई
संचालनमा रहेको।

63

(२० कि.मि )

अमरपुर
SAAT १३२
के .भी.
प्रसारणलाइन
अयोजना
कोहलपुर-
सुर्खेत-दैलेख
१३२ के भी,
प्रसारणलाइन
अयोजना

ढल्केबर बाल
गंगा १३२

के .भी.
प्रसारणलाइन
अयोजना

२७. ४१

११४.२

२८.९२। .00। .00

00
&1000.

00

0)

९१०००.०

७००.
O
O

१०००
0

१०००.
००

९२०१९.ठ

२६४ २१.०
०

१९३०७०.०
०
a

2000.0 ० [२४२४। 93.20
0

१६.९९

४९. ER

४१.०४

प्रसारणलाइन
टावरहरुको
निर्माण हुँदै।

जग

कोहलपुर - सुर्खेत
प्रसारणलाइन
निर्माण
कि.मि)
खण्ड अन्तर्गत
प्रसारण लाइन
समान उपलब्धि /
निर्माण कार्य
भईरहेको साथै बन
कटान कार्य जारी
रहेको।

77 टावर मध्ये

Tower Foundation
75, Errection 69

सम्पन्न भएको।
सबस्टेशन

निर्माणको ठेक्का
सम्झौता भई

Design/Drawing
साथै
ठेकेदार

mobilize

(30

पहिलो

review
निर्माण
site
भएको।
Room Building
तथा ईर्घता quarter

building निर्माण
हुदै गरेको। साथै
१३२ केभी. को
Gantry Tower को

Control

64

Foundation

निर्माण हुदै गरेको।

लालबन्दी - ४७.ठ२। ६००.। ७८३६५.०। ७८९६४५.०। ६००.० ३९६७२.०। ४०२७२.०। २१.०० ३०. २९ 30.9%। खरिद गरिएको
नवलपुर - 66 ° ° ° ° ° जग्गामा कम्पोउड
सलिमपुर वाल तथा स्टोर
१३२ के भी. सहित ms हाउस
प्रसारणलाइन निर्माण कार्य
अयोजना सम्पन्न,
Construction
license को काम
सम्पन्न भएको।
प्रसारणलाइन तथा
सवस्टेशनको लागी
२०७९/१२/२७ मा
ठेक्का सम्झौता
सम्पन्न भएको
भुमहि EES १०२१। ११००।। GGYOO,। ८९५००.। ११००. RGSOO, =। 30000.0। ३३.४५२ 40.03 4.24। ROW मा परेको
१३२ के.भी.। 4 -00 9० 9० 9० ९० ९ वनजंगल कटानको/
प्रसारणलाइन लागि वन
अयोजना (१६ विभागमा
कि.मि) सम्झौताको लागि
किस्तावान्धिमा
रकम जम्मा भएको। 47 मध्ये 14 वटा
Tower Foundation
सम्पन्न।
Substation तर्फ
Power
Transformer जडान
सम्पन्न।
Capacitor Bank,
Communication
Equipment बाहेक
अन्य सामान
Delivery भएको।
33 kv Switchyard

65

Side को Civil
Foundation को
निर्माण कार्य
भईरहेको।

नयां अनारमनि
सबस्टेशनको लागि
जग्गा अधिग्रहण
गर्न प्रारम्भिक
कारबाही भईरहेको

गोदक- ; BY _O - - 982ZY.00। ७८००.० ७५.0८ २५.०० २००.००

अनारमनि ९

१३२ के.भी.

प्रसारणलाइन

अयोजना (३५

कि.मि)।

वाफिकोट- ४२०. &G00.0 ७२२५०.००। ४४५०.० १३४२४०.। १३१०००.७०। १८६२.० 40.05। रोल्पा जिल्लाको
खुंग्री १३२ ९९ कुटिचौरमा

के .भी. निर्माणहुने १३२/३३
प्रसारणलाइन Hs सबस्टेशनको
अयोजना लागि जग्गा
अधिकरणको काम
सम्पन्न भई
compound wall
तथा स्टोर भवनको
निर्माण कार्य
सम्पन्न भएको।
साथै प्रसारण
लाइनको ठेक्का
सम्झौता भर्छ
सर्भेंको काम सुरु
भएको।

सुनकोशी . १४.०।। १२३६.००। १२५०.०० . 'यस आयोजना
१३२ के .भी. 6

सब्सटेशन

अयोजना

०६६/६७ देखी शुरु
भट् oboe सम्म
प्रारम्भिक कार्यमै
समय व्यतित
भएको, साथै
बरहबिसेमा

220/832 ait

22

सम्पतिया-
मैनहिया १३२
के.भी.
प्रसारणलाइन
अयोजना (३५
कि.मि.)
गोदक-
स्वायाक १३२

के.भी.
प्रसारणलाइन
अयोजना (१६
कि.मि.)

२०८००.
००

१४७५०.०
0)

24¥00.0
0)

१४५०००.०
०

.00

40.0
O

७५ ०.००

7 .00

4000.00

7 . ०20

द.५९७

ट6०.0००

२७.११

६२.१९

BOY

८०)

सबस्टेशनको
निर्माण कार्य समेत
आर्थिक बर्ष
(०७५/७६) बाट शुरु
भएको तर निर्माण
अनुमतिपत्रको
अवाभ/ प्राप्तिको
पहिचान नभएकोले
निर्माण कार्य
आगाडी बढाउन
समस्या भएकोमा
मिति २०७९/०७/२३
को कार्यकारी
निर्देशक ज्यूको
अध्यक्षतामा बसेको
बैठक अनुसार
निर्माण कार्य अघि
बढाएको।

लाइन निमार्णको
काम सम्पन्न भड्
लाइन चालु भएको
क्षतिपुर्ति र
मुअब्जाको काम
TH।
प्रसारणलाइन
निर्माणका लागि
ठेक्का सम्झौता
भई कार्य प्रारम्भ।
वन जंगल
कटानको लागि
लगत तयार गर्ने
कार्य जारी रहेको।
टावर प्याडको
जग्गा अधिग्रहण

7

24

रुपनि
बोदेबरसाइन
१३२ के .भी.
प्रसारणलाइन
आयोजना

चन्द्रपूर
सुकदेबचौक
१३२ के .भी.
प्रसारणलाइन
आयोजना

लहान सुखिपूर। 9२. ४७
१३२ के .भी.
प्रसारणलाइन

आयोजना

२२.०

२२.०
०। .00। .00। 9। 9। 9

[&)

[&)

[&)

: .00

7 .00

.00

XOR4.00

१९६८.००

१९७८. 0००

2OZX_OO

2000.0

2040,00

28.00

32.00

32.00

205,00

१३६२.००

७९ ४.००

२३४.००

1284.00

ट२९.००

११. ४०

६९.७५

४१.०९

३. २०

९.३१

३. २८

३.९

ट.१४

४.२९

5)

सम्बन्धि सूचना
प्रकाशन भई
प्रक्रियामा रहेको।
जग्गा अधिग्रहणको
लागि check
survey, जग्गा
यकिन गर्ने, जग्गा
नापजाच
लगायतको कार्य
भईरहेको [बजेट
अभाबले बोलपत्र
सम्बन्धि कार्य
बढ्न नसकेको।
बोलपत्र आहृवान
गरी खरिद
सम्झौता गर्न र
१० %Mobilization
दिन चालु HT a.
मा थप बजेट

व्यवस्थापन हुन
आवश्यक रहेको।

1६६ स्वीकृत
भईसकेको,

Boundary Wall
निर्माणको कार्य

सम्पन्न भईसकेको
र प्रसारण लाइनको
Estimate

स्वीकृतिको लागि
पेश भएको।
जग्गा अधिग्रहणको
लागि check
survey, जग्गा
यकिन गर्ने, जग्गा
नापजाच

8

LDC
सुदृडीकरण
आयोजना
भक्तपुर-
बानेश्वर-
पाटन ६६
के भी.
प्रसारणलाइन
क्षमता
अभिवृद्धि
आयोजना

चमेलिया-
स्याउले-
अत्तरिया १३२
के.भी. दोश्रो

२.००

२.००

3,00

" .00। .00

/ .00

" . ०20। . ०20

.00

झ .00

- .00

१२३.००

१२३.००

९७००

१२५.००

१२५.००

१००.००

~ .00। .00

- .00

~ . ०20। . ०20

. ०20

९९ ००

९०.१३

७९१५

९९ ८००

९८.०४५

१००.०

८)

लगायतको कार्य
भईरहेको।
निर्माण कार्य
सम्पन्न।

भक्तपुर बानेश्वोर
पाटन तथा पाटन
स्युचाटार ६६ के.भी
(सर्किट ९१ तथा
tie २) तथा
चपली चाबहिल ६६
के.भी
प्रसारणलाइनको
तर बदलि कार्य
बिगत आ.व मै
सम्पन्न भईसकेको
ठेक्का सम्झौता

अनुसारका Spare
parts(Except one
drum 3.015 km
ACCC Conductor)
हरु fas

कार्यालयलाई
हस्तान्तरण
गरिएको . बाकि
रहेको conductor
समेत निर्माता
कम्पनीबाट निर्माण
भई आयोजनाको
site मा आउने
क्रममा रहेको।
निर्माण कार्य
सम्पन्न
आयोजनाको
सम्पन्न कार्य हरु

9

सकिट
आयोजना

FRAN 132
के.भी.
प्रसारणलाइन
तथा
सवस्टेशन
आयोजना

आयोजना
पोखरा विरोटा
१३२ के.भी.
प्रसारणलाइन
आयोजना

स्याउले
साँफेबगर
१३२ के .भी.
प्रसारणलाइन
आयोजना

६०६९३.०

. .0O १६२२. २४।

६०९२३.०
q4RGG.%
6

१४००.०
०

; .00
O

44.00 १६२१
RG।। झ

४७०९१६.०। ४७३२६.००
0
२८१४.०२। १९०८०२.८२। १-२१.६६९ १.८२

_

0,00

मध्ये केहि कार्यको
भुक्तानी हुन बाकि
रहेकोले वित्तीय
प्रगति कम
देखिएको।
सर्भेक्षण
अध्ययनको कार्य
अन्तिम अवस्थामा
रहेको,सर्वे सर्वेक्षण
अनुमति पत्रको
लागि 0०६?) पेश
गरिएको।
आयोजनाको 1६
कार्यको लागि
परामर्शदाता संग
सम्झोता भई सो
कार्य प्रारम्भ

सब स्टेशनको
समान उपलब्धि /
कार्य

Document
तयार गर्ने कार्य

भईरहेको।

सर्बक्षण / अध्ययन
कार्य भईरहेको।

70

34

काठमाण्डौं
उपत्यका
प्रणाली
सुदृढिकरण
आयोजना

आयोजना

न्यु खिम्ती
लामोसाँघु
काठमाण्डौं

प्रसारणलाइन
क्षमता
अभिवृद्धी
आयोजना

पूठ ४.२। 40.0
१ O
९६.४४। ISO.
00
०४.
००

बि . 026

२००
००.०
०

दि . 026

११५१९.०। ३१४५६९.०
O O

११४९०.०। १६३६८०.०। YO.00
O O

YO.00

२७८३
९००

४८७०।४४३७६.०
0 0

१४७०.१७

. ३०

4.66।

१०००। ३ 2424.00। २९००.०। 304.0 ४२४२२.०। ४२७२७.००। १४७३.३। ४पए.०० ४७.२३
[8 0) 0) 0 v

71

७२

water छनौट
भई हाल "065६
को कार्य भईरहेको।

सवस्टेशन विस्तार
कार्यका लागि
आवश्यक समानहरु
मध्ये बाकी रहेको
SAS को

Inspection

Factory
भई
सामान आई पुग्ने
क्रममा रहेको र सो
पश्चात
सबस्टेशनको
Testing

कार्य

आरम्भ गरिने र
ठेक्काको म्याद
स्वीकृत

थप

नभएकोले
ठेकेदारलाई
भुक्तानी रोकिएकोले
वित्तीय प्रगति कम
देखिएको।

'चालु आ.व. मा
४५ कि.मि.
लम्बाईको न्यु
खिम्ती लामोसाँघु
१३२ के.भी.
Waal क्ष्मता
अभिवृद्धि कार्य
सम्पन्न भई सोको
पुँजीकरण समेत
सम्पन्न भएको र

38

विरगंज १३२
के भी.
भुमिगत
विधत
3
प्रसारणलाइन
आयोजना

बुटवल
लुम्बिनी १३२

के .भी.
प्रसारणलाइन
आयोजना
अत्तरीया -
धनगढि १३२
के .भी.
प्रसारणलाइन
आयोजना

२२०/१३२ के.भी.
न्यु खिम्ती स/स
को विधमान १००
एम.भी.ए. को
पावर
ट्रान्सफर्मरलाई
२०० एम.भी.ए. को
अटो ट्रान्सफर्मरले
विस्तापन गर्ने

कार्यको ठेक्का
सम्झौता भर्छ
Design Review भई
रहेको।

ठेकेदारलाई अग्रिम
भुक्तानी दिईएकोले

खर्च प्रतिशत बढी
देखिएको।
२०० 7 7 - BGGGLO।६९०८६०.। 2000. ११३५५२४। ११३3५२४.। १६४.६५४। VERO ७२.०७। निर्माण कार्य ७० %

0,00 .00 00 00 .00 00

सम्पन्न।

9.00 - / दि ३३४.०० ३४१.०० . . ९३. ८४ ९९५९ कार्य सम्पन्न
भएको।

२७.० बि दि . २७.०० . . - दि आयोजनाको

16)

अध्ययन कार्य हरु
भई रहेको हुदा

उल्लेख्य प्रगतिहरु
नरहेको।

दमक - केरौन। 100.0। ४५०.० बि बि दि २७४५०.८८०। २८००.७०। ४०.०० ९९.०० ११६.०० 10. ०.११३ ०.१४ आयोजनाको

विराटनगर - सम्भाव्यता
१३२ के .भी. अध्ययन तथा
प्रसारणलाइन सर्वेक्षणको कार्य
आयोजना भईरहेको।

धौबादी -,, बि दि १२७१. ० १२८ ९५.० १८०.०
मेघौली १३२

के भी.

प्रसारणलाइन

आयोजना

औराहा - ७.००।। : १४१३.००। १४२०.०० 00
सिमरा १३२

के भी.

प्रसारणलाइन

आयोजना

१३२के .भी. ४५२९। २३००। ०७। ४११३४.०। ४३४३४ २३००.
प्रसारणलाइन -९९ °
क्षमता

अभिवृद्धि

आयोजना

२९२४४.७। २९४२४.० २०४.९२। २.३ . सर्बक्षण अध्ययन
कार्य सम्पन्न
भएको र बातावरण
अध्ययन कार्य
भईरहेको।।]. २.०० ९०० Voy 0.40 - आयोजनाको
सम्भाव्यता
अध्ययन, सर्वेक्षण
कार्य सम्पन्न तथा
वातावरणीय
अध्ययन अन्तर्गत
प्रारम्भिक
वातावरणीय
परिक्षण कार्यको
TOR स्वीकृत।
७३९००.७। ७६२००.००। YUL. ¥Y। 432.00 यस आयोजना
अन्तर्गत Package
A,B,C का
conductor,
insulator,
hardware
लगायतका
सामानहरु साईटमा
आई पुगेको र
Package C अन्तर्गत
कुशाहा इनरुवा
दुहवी तथा दमौली
भरतपुर खण्डको
कार्य सम्पन्न भई
लाईनको क्ष्मत

73

अभिवृद्धी कार्य
भएको।

सिंगटी १३२ 7 २६०. 7 7 7 8499.00। 3200.00। 400.0 400,00 २.९६ ९.२९ 8.84 ठेक्का सम्झौता भई
के भी. 66 ९ Advance Payment
सवस्टेशन भईसकेको।
आयोजना उपकरणहरुको
Drawing Approval
को कार्य भईरहेको।

नेपालगंज ; yoo. : ४९१००.। ४९६००.। 400.0 २२७२८.०। २३२२८.००। VEGI। ६.६९ 5.05। ठेक्कासम्झौता भई
नानपारा १३२ ०० ०० 00। Equipment and
के .भी. Drawings aporove
प्रसारणलाइन भएको, Cadastral
आयोजना Survey सम्पन्न
भएको, माटो
परिक्षण सम्पन्न
भएको। प्रारम्भिक
अधिकृत नहुँदा
कारबाही अगाडि
बढ्न नसकेको।

प्रसारणलाइन २७.० २९२३. 0०० २९५८. ००। अध्ययन।
आयोजना

काबेली दि 3,00 - / दि १९७.०० 200,00 - - दि निर्माण कार्य
कोरिडोर १३२ सम्पन्न  OPGW
केभी . Maintainance कार्य
प्रसारणलाइन जारी रहेको।
आयोजना

हेटौडा- २००. हि हि 4{VO.0O0। 4980.00। X00.0 ११४१२.० ११५१२.०० २०१. २४ - - प्रसारणलाइन तर्फ
भरतपुर २२० ९९ ° कार्य सम्पन्न तथा
के .भी. सको केहि .स.
प्रसारणलाइन सामान्य कार्यहरु
आयोजना बाकि रहेको।

74

[&)

. 00
. . 00

[&)

भरतपुर- दि ४०.० बि बि २१२६.००। २१६६.००। ४०.०० ५२६.०० [२५६६.०० [२६१३। ९२.७१५ ९५.२६ [निर्माण कार्य
बर्दघाट २२० सम्पन्न।
के .भी.
WORST
आयोजना

50 कोशी कोरिडोर। %3.33 १४५०.। 400। ROXKO.O। ११०४००.। 440.0 ARAGI&। २२७३१.९२। WG BY 28 Ow. 4&। Package :
220 के .भी. ०० ००.० [४ ०० [४ २ Inaruwa-

0) Basantapur-
प्रसारणलाइन Tumlingtar section
आयोजना 2079/04/19 बाट

२२० केमा भी.
चार्ज भएको ;
Package 2:
Inaruwa,
Baneshwor,
Tumlingtar,
Basantapur
Substaion हरु
संचालनमा आएको;
Package 3:
Basantapur -
Dhungesanghu
प्रसारण लाइन
संचालनमा आएको
र सबस्टेशन
संचालनको लागि
तयार रहेको
Package 4:
Basantapur -
Dhungesanghu
प्रसारणलाइनको
दोश्रो सर्किट लाइन
तान्ने कार्य
सम्पन्न तथा
Basantapur
Substation AT Bay
Extension कार्यको
सिभिल निर्माण
कार्य भईरहेको। 6

75

त्रिशुली ३
बी.हब
सवस्टेशन
आयोजना
चिलिमे
त्रिशुली २२०
के .भी.
प्रसारणलाइन
आयोजना
लेखनाथ-
दमौली २२०
के .भी.
प्रसारणलाइन
आयोजना

रान २२०/३३
के.भी.
सब्सटेशन
अयोजना

/ .00

/ 00 2000 २०००६९. 0)
&.00 fe)
बि .०० दि ३३२८६.९

0)

.0०0
; :। १४२०४०
००। ४०० : ५३९४ OO
00.0
०

३३२८६. ९

१४२०५८.
O
CARLO,
००

४०१४५६.०
०

ने -

०

१४२.०
०

१४४०
0)

४२७७
¥.00
RRL VO
. 00

९०८५.
००

ROLOL.O
०
१६३२२.७
a

४९९४४
00

३९८६९२.७८

२९०२९.०
०
२३१ २.००

११९.७६

4.84

९६.०२

९८.००

ट.२२

नपरे

मध्ये ५ बे को
निर्माण सम्पन्न
भएको, १? बे

संचालनमा आएको।

सब स्टेशन चार्ज
भएर संचालनमा
रहेको।

2081.07.21 मा
चार्ज भएको तथा
केहि साना कार्यहरु
जारी रहेको।

प्रसारणलाइनको

सम्झौता

check

भई
survey,
design,supply कार्य
भईरहेको।
Substation
निर्माणको
बोलपत्र

भई

पन
बे
आह्वान
मुल्यांकन
भईरहेको।
बजेटको

सुनिश्चितता
नभएकोले
सबस्टेशन
निर्माणको लागि
बोलपत्र आहृवान
हुन नसकेको हुँदा
भौतिक र बितिय
प्रगति नदेखिएको।

76

55

तुम्लिंगटार-
सीतलपाटी
२२० के .भी.
प्रसारणलाइन
आयोजना

गल्छी -
रातमाटे २२०
के भी.
प्रसारणलाइन

योजना

९२.२७ X84000, २४२००.७। 45.30 २३. ३९ रेट. ४
०० ०

८२.०५। ९००.।। . ४८१००.। ४९०००.। ९००.० ०४९९ १३९९ ००।१२४५.३०। ४. ४४ YY
00 00 00 0) 00

प्रसारणलाइन तथा
सवस्टेशन

निर्माणको लागि
मिति २०७९।०४।१८
मा ठेक्का सम्झौता
सम्पन्न भई मिति
२०७९०७।२९ मा
ठेक्का प्रभावकारी

भईसकेको तथा
ठेकेदारबाट निर्माण
कार्य भईरहेको।लाईन तथा
सवस्टेसन

निर्माणको ठेक्कामा
स्रोतमा कर कट्टि
सम्बन्धमा

दविविधाका कारण
प्रतित पत्र खोल्न

नसकेकोले निर्माण
कार्यमा ढिलाई
भएको।
ठेकेदारलाई
भुक्तानी हुन
नसकेकोले गर्दा
वित्तीय प्रगति कम
देखिएको।

गल्छीरातमाटे-
खण्डको लागि
ठेकेदारदवारा
डिजाईन कार्य
भईरहेको तथा
परामशैदातादवारा

Design review हने
po]

कार्य भईरहेको।

77

साथै Conductor
आयात भई
सङटमा आइसकेको।

त्रिशुली ३ बी-
रातमाटे खण्डको
Estimate

स्वीकृतिको लागि
पेश भएको तथा
बोलपत्र दस्तावेज
तयार कार्य
भईरहेको।

पाल्पा 30,0 बि ४८०० दि ¥YO00.0 ४५०३०. ७०। 30,00 9299.40 १२४१.५० VK ४. १९९ ¥ 80 जग्गा मुआब्जा

२२०/१३२ 6 00.0 6 6 वितरण गर्न

के.भी. ° निकासामा समस्या

सवस्टेशन रहेको।

आयोजना

गण्डक १९० 7 7 - 2840.0 २९८ 00. १९०० ८१०. 0०० १०००. ०० 3.3% 0,003 0,008 विस्तृत सर्भे कार्य

नेपालगंज ९९ 6 6९ 6 तथा माटो परिक्षण

प्रसारणलाइन भईरहेको [कार्यालय

आयोजना स्थापनाको लागि
अफिस उपकरण
कार्य उपलब्धि
सम्बन्धि कार्य हदै

दक्षिण १२५. ०० ४४०५.०। Y¥¥R0.0 7 7 0.89 ०.७९ परामर्श सेवा।

कोरिडोर [919 00,0 0) 0)

प्रसारण °

प्रणाली

परामर्श सेवा

आयोजना

काठमाण्डौं १२.० बि बि 7 @q5.00। 4000.00 - — ३. ठपर् ¥.2O अध्ययन।
उपत्यका
प्रसारण
प्रणाली

रू

61

विस्तार
आयोजना

काठमाण्डौं
उपत्यका
प्रसारण
प्रणाली
विस्तार
आयोजना

(Package A)
(गोलढुंगा,बा
लकोट,बागडो
ल, रत्नपार्क,
हरिसिद्धि)

काठमाण्डौं
उपत्यका
प्रशारण
प्रणाली
विस्तार
आयोजना
(Package 8)
(तिनपिप्ले,
दहचोक,
कपन गुम्बा,
टोखा)

१५.९१

२००.

00। .00

. . ०

[७

२६०३०.०
fe)

Waayo.
००

२६२ ३२०.०
०

118409.
00

५००.०
0

440.0
O

२४७०.०
0

४२२९ ००

२९७०.००

४८७९.००

व.१३

४०८

RGR

२.४०

२.२२

~

अध्ययन, सब
स्टेशन जग्गा
अधिग्रहण संग
सम्बन्धित कार्य
हरु जारी रहेको
गोलढुंगा सब
स्टेशनको लागि
जग्गा प्राप्ति
सम्पन्न।
Boundary Wall
Estimate अन्तिम
चरणमा रहेको र
Bid document
तयार भईरहेको
बलकोट स को .स.
Boundary Wall

Estimate प्रारम्भिक

चरणमा।
प्रसारणलाइनको
सर्भे तथा अध्ययन
र 1६६ भईरहेको,
सबस्टेशनहरुको

soil investigation
कार्य सम्पन्न।

कपनगुम्बा र टोखा
सबस्टेशनको जग्गा
खरिद कार्य जारी
रहेको। दहचोक
सबस्टेशनको जग्गा
खरिद कार्य
सम्पन्न «।

9

63

काठमाण्डौं
उपत्यका
प्रसारण
प्रणाली
विस्तार
आयोजना
(Package 0)
(मनहरा,
मैतीदेवी,
मुलपानी)
काठमाण्डौं
उपत्यका
प्रसारण
प्रणाली
विस्तार
आयोजना
(Package D)

(डुकुछाप,
मातातिर्थ,
टेकु,
सुनाकोठी )

काठमाण्डौं
उपत्यका
प्रसारण
प्रणाली
विस्तार
आयोजना
(Package E)
(खरिपाटी,
बनेपा, नाला
गुम्बा,
सिरुटार )

३८.१३

४५०.

00

300.

00। .

oO

00। . ०20। . ०20

: .00

: .00

QROY3.O
oO

७५०५७.०
0)

४३२०२.४
O

QEXO3_O
oO

७५७५७.०
0)

४३५०२.२
०

४५००
0)

७००.
oO

१७४.१
[र

पृटठ८ट. ००

KOKA.
a

९३८. 0०0०

२२४५. रट

१७४.१६

6७.८३२

२८.०४

6. ४०

०.००२

6. टठट

BAR

4.4

१. २०

९०

अध्ययन, सब
स्टेशन जग्गा
अधिग्रहण संग
सम्बन्धित कार्य
हरु जारी रहेको।
सर्भे तथा
प्रसारणलाइन

अध्ययनको कार्य
भएतापनि भुक्तानी
हन बाकि रहेको।
अध्ययन, सब
स्टेशन जग्गा
अधिग्रहण संग
सम्बन्धित कार्यहरु

जारी रहेको।

२२० के.भभी र १३२
के.भी भूमिगत
प्रसारणलाइन
बिस्तृत अध्ययन
तथा सर्भे कार्य
भईरहेको।

0

: 6

निजगढ ४०० १४५४ ७५० २४०० २८ ४४४. iat Gone 7 7 / - IEE तथा विस्तृत

के.भी 00 00.0। 0.00 x4 x4 सर्भे कार्य ने.वि.प्रा.
सवस्टेशन ° को निजगड
आयोजना पोखरिया ४००

के.भी. प्र.ला.आ.
अन्तर्गत भईरहेको।

१.८ YR साबिकमा पथलैया
हर्नैया १३२ के.भी
प्र,ला.आ को रुपमा
अघि बढेको
आयोजनाको स्कोप
परिवर्तन भई हाल
निजगड हर्नैया
४०० के.भी.
प्र,ला.आ को रुपमा
अघि बढाइएको।

७
प् ०.०२ अध्ययन।

९७.६८ ९९.८१ ढल्केबर स.स.
निर्माणको सम्पूर्ण
कार्य सम्पन्न भई
DLP समेत सम्पन्न
भएको
४०० के.भी. हेटौडा
तथा इनरुवा स.स.
संचालनमा रहेको
तथा Minor
Outstanding
कार्यहरु भई
रहेको।विगतमा
सम्पन्न कार्यहरुको
भुक्तानी माग

81

१८१९३.०। १८३१८.०। १२५.० १४१८०.००। १४३५.००
० ० ०। [। _।
११९४४.९। १७३९४.९। ४४०.० ४३४३१.८ठ। "३८८१. २४२. २७
q q fe) os os

[919
. 00
आयोजना
४५०.
16)

हेटौडा- ९४५.००
ढल्केवार- 6
इनरुवा ४००

के .भी.

सवस्टेशन

विस्तार

आयोजना

निजगढ : me)
हर्नैया Yoo

के .भी.

प्रसारणलाइन
आयोजना

0
हर्नैया ईनरुवा

71

अरुण-ईनरुवा
तिङ्गला
मिर्चेया ४००
के .भी.
प्रसारणलाइन
आयोजना

ईनरुवा
अनारमनि
Yoo के .भी.
प्रसारणलाइन
आयोजना
रातेमाटे-

रसुवागठी-
केरुङ ४००
के भी.
प्रसारणलाइन
आयोजना

२२०.
००

२२०.
००

२९.०। .00

बि .00। . ०20

. ०20

. ०20

२९३९.००

६३९३.००

१५००.००

२९६८.००

420.0

२२०.०

२९ 0००

१७९४०.७

00

os

२६८.१०

१८४७०.७
0

३२४५.००

२९७.१०

RGG.SR

49.04

CLG

0.03

३२. २५

९१.१९

२२.७३

भएकोमा हाल मात्र
निकासा प्राप्त
भएको हुँदा यस

अवधिमा वित्तीय
प्रगति धेरै देखिन
आएको।

साविकको
परामर्शदातासंगको
ठेक्का सम्झौता
अन्त्य गरी बाकि
रहेको कामको
लागि नयाँ
परामर्शदाता
नियुक्त भएको।
Construction
License को प्रक्रिया

बढेको।

मिति २०८०/०४/१८

को मा.मन्त्रीस्तरीय

निर्णयानुसार

भविस्यमा ४००
के.भी. प्र.ला,
निर्माण गर्ने गरी
हाललाई चिनको
केरुग स/स बाट
नेपालको चिलिमे
हब स/स सम्म
२२० के.भी.
Tat. विकास
निर्माण गर्ने गरी
प्रक्रिया अगाडि
बढाउन स्वीकृति

73

थानकोट-
चापागाउँ-
भक्तपुर १३२
के.भी.

प्रसारणलाइन
आयोजना

00 O O O

प्रदान गरिएको।
सम्माननीय

प्रधानमन्त्रिज्युको
चिन भ्रमणको
क्रममा भएको
MOU अनुरुप २२०
के.भी. प्र.ला.
निर्माणको लागि
वित्तिय अनुदान
प्राप्त गर्न अर्थ
मन्त्रालय मार्फत

China

International
Development
Cooperation
Agency (07०८)
लाई प्रस्ताब
पठाइएको।

काठमाण्डौंमा
कि.मी

सम्पन्न), भत्तपुर
जिल्लामा २
कि.मि. सम्पन्न
(४ कि.मि. मध्ये)
लाईन तान्ने काम

सम्पन्न।
ललितपुर

जिल्लामा
प्रसारणलाइनको
ROW को ९1९
मिटर दाँया
बाँयाको क्षतिपूर्ति
सतप्रतिशत माग
गरीएको कारण
सम्पूर्ण लाईनको
काम बन्द हन

83

74

नेपाल भारत
विद्युत
व्यापार
प्रसारणलाइन
( हैटौडा-
ढल्केवार-
इनरुवा Yoo
के.भी.
प्रसारण
लाईन )
(व.उ.शि.नं.
५०१०८११५)

कालिगण्डकी
रिडी १३२

के .भी.
प्रसारणलाइन
आयोजना

४०.७४। १२४०

84.48

00.0
6। . ०20। .00। . ०20। .00

R214 00.
00

१४३०३६.
Od

VARLOO.
००

१४३०३६.
Od

१२१००
0,00

७२ ४९५.०
०

१२९०६४.
००

२००४६२.
००

१२९०६४.०
०

४३. ९१

९०. २३२

९०.८१

२३. ७०

९१.९८

६९.पर्

00

पुगेको।

कुल ७९२ मध्ये
जम्मा 972
स्थानमा Tower
Foundation, 71
स्थानमा Tower
Errection र 524
ckt km तार तान्ने

कार्य सम्पन्न
Dhalkebar-
Inaruwa खण्ड

संचालनमा आएको। Hetauda-
Dhalkebar खण्डको
bo कि.मि. लाइन
१३२ के.भी.मा

संचालनमा रहेको।

Hetauda
Substation,
Inaruwa Substaion

र् Dhalkebar
Substation
संचालनमा रहेको
सामान आयात
गर्ने तथा साइटमा
निर्माण कार्य
भईरहेको तर बजेट
निकासा प्राप्त
नभएको कारण
यस चत्रैमाशिकमा
भएको कार्यको
विल भुक्तानी
नभएकोले बजेट
खर्च देखिएपनि
६.५ करोड

4

बराबरको दायित्व
सिर्जना भएको छ

१४७,। GLO। २४४,। २०००। २,९२१,०८। २,७०२,३५। १४२,९ 48,0। ७२,३२९। २,३११,९२ २,६४१,२४३
२६१.। 00.0। 000, ६.००। ९,.७० ६.७० 48.9% 44,9। 8.00। ९,२१७ 44
००

औषत भौतिक (भारित)
प्रगति (प्रतिशत(

औषत वित्तीय प्रगति
खर्च तथा ) (प्रतिशत)

बजेटको रकमको

(आधारमा

89

५, ९.योजना, अनुगमन तथा सूचना प्रविधि निर्देशनालय

५.९.१. पृष्ठभुमी

नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गत रहेका ९ वटा निर्देशनालयहरु मध्ये एक महत्वपूर्ण निर्देशनालय योजना
अनुगमन तथा सूचना प्रविधि निर्देशनालय हो। यस निर्देशनालय अन्तर्गत देहायका ३ वटा विभागहरु रहेका

छन् :

१) सूचना प्रविधि विभाग
२) संस्थागत योजना तथा अनुगमन विभाग
२) विद्युत प्रणाली व्यवस्थापन विभाग

४.९.२. संगठनात्मक स्वरुप

Organization Structure of Planning, Monitoring & Information Technology Directorate। Planning, Monitoring & Information Technology Directorate।

Level 12 (T)
]
Corporate Planning & Power System Management Information Technology Dept. Administration Section
Monitoring Dept. Dept. Level 11, (T.) Level 8 (A)
Level 11 (T) Level 11, (T.)।।।

Hardware and Network Div.।। NEA Data Center।। Software Div.।

Level 10, (Com.) Level 10, (Com.) Level 10, (Com.)

86

५.९.३. निर्देशनालयका प्रमुख कार्यहरु

यस निर्देशनालय अन्तर्गत रहेका विभिन्न विभागहरुको प्रमुख कार्यहरु देहाय बमोजिम रहेका छन् :

१) विद्युत प्रणाली व्यवस्थापन विभाग

O
O
९)

Grid Impact Study (GIS) गर्ने।
Load Forecast गर्ने।

Transmission Plan Study and Energy Simulation Analysis गर्ने।

२) संस्थागत योजना तथा अनुगमन विभाग

९)

नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा बैदेशिक सहयोगमा संचालन हुने आयोजनाहरुको
बजेट/वार्षिक विकास कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयको सफ्टवेयर LMBIS मा see गरी टुंगो
लगाउने र बार्षिक विकास कार्यक्रम, उर्जा जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयबाट स्वीकृत
गराउने।

नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा बैदेशिक सहयोगमा संचालन हुने आयोजनाहरुबाट
प्राप्त मासिक, चौमासिक तथा वार्षिक प्रगति विवरण अध्ययन, विश्लेषण तथा सारांश तयार
गर्ने।

आर्थिक सर्वेक्षण तथा पूँजीगत खर्चहरुको विवरण मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउने।

बजेट कार्यन्वयन कार्य योजना तथा संशोधनको लागि श्री कार्यकारी निर्देशकज्य् समक्ष
सिफारिश गर्ने।

संस्थागत विकास योजना (Corporate Development Plan) तयार गरी कार्यकारी निर्देशकज्यू
समक्ष पेश गर्ने।

आयोजनाहरुको स्थलगत अवलोकन, लगायत अनुगमनको कार्य गर्ने।

ने.वि.प्रा.को वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्न आवश्यक सहयोग तथा समन्वय गर्ने।

३) सूचना प्रविधि विभाग

O ८) 0 0)

कम्प्युटर नेटवर्किङ्ग व्यवस्थापन गरी चुस्त दुरुस्त राख्ने।
ने.वि.प्रा.को वेबसाइट तथा इमेल ठेगानाहरु अद्यावधिक गर्ने।
CIS Software संचालन, व्यवस्थापन तथा अद्यावधिक गर्ने।
हाजिरी सफ्टवेयर संचालन तथा अद्यावधिक गर्ने।

87

५.६.४. निर्देशनालय र यस अन्तर्गत रहेका विभागका जिम्मेवार अधिकारी र सम्पर्क नम्बर :

क्र.सं। निर्देशनालय/विभाग जिम्मेवार अधिकारी मोबाइल नम्बर। कार्यालय नं

योजना अन्गमन तथा सूचना। wae श्री दर्गा नन्द बडियैत ९८४१२२८२२२ ४१४५३०६६
प्रविधि निर्देशनालय

२ ९०११०४६१९९। ४१५३०६३

३। संस्थागत योजना तथा अनुगमन। निर्देशक श्री बसन्तध्वज श्रेष्ठ ९८१३४५८०१८। ४१५३०७३
विभाग

विद्युत प्रणाली व्यवस्थापन निर्देशक श्री चन्दन कुमार घोष ९८५१०८५१११।४१५३०७५
विभाग

विभागहरुले सम्पादन गरेको कामको विवरण

१) विद्युत प्रणाली व्यवस्थापन विभाग

ने.वि.प्रा.को विभिन्न विभाग मार्फत आएको aaa बमोजिम २०८१ साल माघ महिना देखि चैत्र
महिनासम्म यस विद्युत प्रणाली व्यवस्थापन विभागले विभिन्न जलविद्युत आयोजनाहरुको प्राविधिक
अध्ययन सम्पन्न गरेको छ।

७ २०८१ साल माघ महिना देखि चैत्र महिनासम्म GIS सम्पन्न भएका जलविद्युत आयोजनाहरु
COD Substation Name Voltage

S.N.। NAME OF HPP CAPACITY (MW) Level
v

1]। Chandaha Khola HPP 4.356 28/29। " .
Khola HPP

Upper Lapche HPP 27/28 Barahbise
:
छि। 26/27 Samundratar

24/25। Lekhnath (Switchyard of

7। Kalika Kaligandaki 47.485 28/29 New Bhartpur 132

Ikhuwa Khola 32/33 Haitar

Sirsagad Khola Small 2.5 28/29 Jogbuda

88

७ २०८१ साल माघ महिना देखि चैत्र मसान्तसम्म GIS सम्पन्न Bulk Load Consumer

Name of Load Capacity MVA

Khanepani Prasodhan Kendra Surkhet

१. नयाँ बुटवल-लमही ४०० के.भी. प्रसारणलाइन आयोजनाको अनुरोधमा उक्त प्रसारणलाइनमा
Compensation आवश्यक भए/नभएको अध्ययन गरिएको।

२) संस्थागत योजना तथा अनुगमन विभाग

२)
१)

२)

० नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा वैदेशिक सहयोगमा संचालित आयोजनाहरुको
तेस्रो त्रैमासिक तथा आ.ब. २०८१।८२ को प्रगति प्रतिवेदन तयार गरेको।

० प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यलयको लागि सरकार गठन भएको एक सय दिनका
सूचकांकहरु तयार गरी पेश गरेको।

० प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय
सतकता केन्द्र लगायतका निकायहरुबाट माग भएको विवरणहरु तयार गरी उपलब्ध
गराएका।

सुचना प्रविधि विभाग

सूचना प्रविधी विभागले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अत्यावश्यक गतिविधिहरुलाई
विद्युतीयमाध्यमबाट digitalized गरी स्वचालित रुपमा सञ्चालन गर्न अग्रगामी भूमिका खेल्दै
आएको छ।

सूचना प्रविधि विभाग तथा अन्य कार्यालयहरु अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको Application Server,
Network System हरुलाई स्युचाटार स्थित नवनिर्मित डाटा सेन्टरमा Migrate गर्ने कार्यको
व्यवस्थापन भइरहेको र सो अन्तर्गत हाल केन्द्रिय कार्यालय स्थित सूचना प्रविधि विभाग तथा डाटा
सेन्टर बीच Optical Fibre Communication Link र Redundancy link test भई
सञ्चालनमा रहेको छ।

सूचना प्रविधी विभाग अन्तर्गत रहेका Server Systems, Networking Devices and
Applications लाई सुरक्षित गर्ने उद्देश्यले SIEM (Security Incidence Event Management)
प्रणाली जडान भई सञ्चालनमा रहेको छ, जसले ने.वि.प्रा.को नेटवर्क CIT संरचनामा हुने सुरक्षा
खतराहरु जस्तै DDoS तथा Cyber Attack आदिलाई संकलन, अनुगमन तथा विश्लेषण गर्न

89

महत गर्दछ। यसले नेटवर्कमा हुने सुरक्षा उलंघन अनौठौ गतिविधि र संभावित आक्रमणहरुलाई
पहिचान गरी सजग गराउँदछ।

४) ने.वि.प्रा.मा सञ्चालित Email System (Mail Box) बाट पनि Phising like attack etc. हरुलाई
Minimize गर्न नयाँ Email System मा Upgrade गरि सञ्चालन गर्ने कार्य भई रहेको छ।

५) ने.वि.प्रा.का ग्राहकहरुलाई विद्युत महसुल तथा लाईन Bred सम्बन्धी पूर्व सूचना दिन SMS
Portal तयार गरी सञ्चालन गरिएको छ।

६) ने.वि.प्रा.का ठुला ग्राहकहरुको विद्युत महसुल भुक्तानीलाई सहजीकरण गर्न Corporate Payment
System लागु गर्ने कार्य भईरहेको छ।

७) ने.वि.प्रा.मा सञ्चालित विभिन्न Software, Hardware & Network System हरुमा आइपने
समस्याहरु कार्यलय बीच समाधान गर्न तथा समन्वय गर्न Ticket Management System
Upgrade गरि सञ्चालनमा ल्याएको छ।

ठ) ने.वि.प्रा. कानुन विभागमा हुने कार्यहरुलाई सहजीकरण तथा व्यवस्थित गर्न digital प्रणालीमा
रुपान्तरण गरी Kanoon Management System को Testing कार्य भईरहेको छ।

९) Meeting Management System लाई हालको आवश्यक्तानुसार upgrade गरि सञ्चालनमा
ल्याउने कार्य भईरहेको छ।

१०) ने.वि.प्रा.को गुनासो सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्न गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली (Grievance
Management System) तयार गरी लागु गरिएको छ।

११) Centralized Accounting System बाट VAT Payment सम्बन्धी सूचनाहरुलाई महालेखा
नियन्त्रक कार्यालयको RMIS प्रणाली सँग Integration गर्ने कार्य भईरहेको छ।

१२) ग्राहकवर्ग तथा ने.वि.प्रा. अन्तरगत कार्यालयहरु बिच सूचना प्रवाह तथा समन्वय गर्नका लागि
CRM (Customer relationship Management System) लाई Upgrade गर्ने कार्य भईरहेको छ।

90

५.७. आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय

५.७.१. परिचय :

नेपाल विद्युत प्राधिकरण, आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय विशेष गरी एशियाली विकास
बैंकको AT तथा अनुदान सहयोगमा विभिन्न आयोजनाहरु मार्फत उत्पादन, प्रसारण लाइन
विस्तार, सवस्टेशन निर्माण तथा क्षमता अभिवृद्धि, वितरण लाइन एवं वितरण सवस्टेशन
क्षमता विस्तार गर्ने उद्देश्यले ने.वि.पा. संचालक समितिको ६७८ औं बैठकबाट मिति
२०७१।०२२४ मा स्थापना भएको हो। यस निर्देशनालयले आयोजनाहरुको तयारी गर्ने,
कार्यान्वयन गर्ने र आयोजना सम्पन्न भए पश्चात ने.वि.प्रा.का सम्बन्धित ग्रिड तथा वितरण
केन्द्रहरुलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्य गर्दछ।

५.७.२. निर्देशनालयको प्रमुख कार्यहरु:

क)

T)

एशियाली विकाश बैंकको क्रण सहयोगमा विभिन्न आयोजनाहरु निर्माण गर्ने एवं
तिनको अनुगमन तथा मूल्यांकनको कार्य गर्ने।

एशियाली विकाश बैंकको क्रण AF. RUG', २८०८, ३४४२, ३१३९, २९९०, २९९१ तथा
अनुदान नं. ०३६१, ५२० अन्तर्गत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण तफ आवश्यक
आयोजनाहरु तर्जुमा गरी सो को कार्यानवयन गर्ने।

आयोजनाहरुको वार्षिक बजेट तयार गर्नै, कार्यक्रम तयार गरी स्वीकृत गराउने,
आबधिक लक्ष्य निर्धारण गर्ने, नियमित अनुगमन तथा मुल्यांकन गर्ने तथा आवश्यक
पृष्ठपोषण दिने।

आयोजनाहरुको उपलब्धि सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरु गर्ने।

आयोजनाहरुको मासिक, त्रैमाशिक, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक प्रगति प्रतिबेदन तयार गरी
तालुक निकाय एवं एशियाली विकाश बैंकमा पेश गर्ने।

आयोजनाहरुको लेखापरीक्षण गराई सो को प्रतिबेदन तयार गरी तालुक निकाय wa
एशियाली विकाश बैंकमा पेश गर्ने।

निर्देशनालय तथा अन्तर्गतका आयोजनाहरुको दैनिक प्रशासनिक कार्यहरु संचालन गर्ने।

91

५.७३ . निर्देशनालयको संगठनात्मक संरचना :

Transmission Line &
Substation Dept.
Level 11, (T.)

Organization Structure of Project Management Directorate

Distribution Line & Substation

Dept.
Level 11, (T.)

Project Management Directorate
Level 12, (T)

Social and Environment
Management Dept.
Level 11, (A. Misc.)

Administration Section
Level 9, (A.)

Explanation:

Dept. = Department

Misc. = Miscellaneous

: = Technical

A) = Administration

Acc.) = Account
Ele.) = Electrical
iv. = Division

Env.=Environment

Finance Section
Level 9, (Acc.)

92

५, 9.४ आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय र अन्तर्गतका कार्यालय तथा आयोजनाहरुको प्रमुखहरुको
नाम तथा सम्पर्क नम्बर :

सि.नं. पद नाम कार्यालय/ आयोजनाको नाम सम्पर्क नं.
१ उप-कार्यकारी तारा प्रसाद प्रधान आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय ९८४१३३७०६८
२ निर्देशक जुजुरत्न शाक्य प्रमुख, प्रसारण लाईन तथा सवस्टेशन विभाग ९८४००४५०१०६
त पलमा। काठमाण्डौ उपत्यका प्रसारण क्षमता सुदृढीकरण आयोजना Sevens

निर्देशक अच्युत दवाडी प्रमुख, सामाजिक सुरक्षण तथा वातावरण व्यवस्थापन विभाग ९८४१३६९९११

निर्देशक चन्धा न्यौपाने संस्थागत सुदृढिकरण आयोजना ९८४१२४८२४०

कालीगण्डकी प्रसारण कोरिडोर आयोजना ९८४१०८४५१११
समुन्द्रटार त्रिशुली ३ वी हव १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना ९८०४१२२४९३९

७ प्रबन्धक बोधराज ढकाल प्रमुख, वितरण लाईन तथा सवस्टेशन विभाग ९८४१२३९७७७
वितरण प्रणाली सुदृढीकरण तथा बिस्तार आयोजाना
तनहुँ विद्युतिकरण आयोजना
संयोजक, प्रदेश नं २ ग्रामिण विद्युतिकरण आयोजना
5 प्रबन्धक रञ्जन राज Wey कोहलपुर नेपालगंज १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना
8) मनि गितमा। अरुणखोला दुम्किवास १३२ के.भी. सवस्टेशन आयोजना

प्रबन्धक नितिश पौडेल तामाकोशी काठमाण्डौं २००/ ४०० के.भि. तथा १३२
के.भि.प्रसारणलाइन आयोजना
लप्सीफेदी तथा चांगुनारायण सवस्टेशन निर्माण आयोजना।।
SATE
१४
१४
१६
१७
१८

ROARK SLR

९८२१११२१४६

प्रबन्धक निजगढ-रमौली-पोखरीया १३२ SLY. प्र.ला. आयोजना ९८५४५०५७६५९
पर cAI

प्रबन्धक रविन्द्र श्रेष्ठ काठमाण्डौ उपत्यका स्मार्ट मिटरिग आयोजना
डाटा तथा नियन्त्रण केन्द्र निमाण आयोजना
डिजास्टर रिकभरी केन्द्र आयोजना

बा [whe fea [aoe पा गससाररार
६ उपनिर्देशक [सितारामतखाछप्रशासनशाखाप्रई पनलाणनाा

वोरांग झर्लाग रातमाटे नैविसे २२० SA. प्रसारणलाइन आयोजना ९८४५११४५७१७६
उप प्रबन्धक अभय प्रसाद न्यौपाने काठमाण्डौ उपत्यका सवस्टेशन अटोमेशन आयोजना
हेटौंडा परवानिपुर पोखरिया १३२ के.भि. प्र.ला. आयोजना
वितरण प्रणाली /ग्रा. वि. गुरु योजना आयोजना

९८४१२९४६२०
१९ उप प्रबन्धक अभिषेक अधिकारी का.उ. मध्य तथा उत्तर वि. प्र. सुदृढीकरण आयोजना
ग्रिड जडित सौर्य विद्युत उत्पादन आयोजना
कर्णाली सौर्य उर्जा आयोजना
सुपरीवेक्षण परामर्श सेवा आयोजना
२० उप प्रबन्धक सुमन श्रेष्ठ का.उ. पूर्व तथा दक्षिण वि.प्र.सुदृढीकरण आयोजना
[। See ese। प्रसारण तथा वितरण सुपरिवेक्षण परामर्श आयोजना
प्रदेश नं २ ग्रामिण विदयुतिकरण आयोजना लट नं. ₹ आयोजना प्रमुख ९८४५११५४५०४६

२२ उप प्रबन्धक उकेश श्रेष्ठ चोभार-पाटन-चापागाउँ भूमिगत १३२ के.भी. प्र.ला. आ. ९८५१०७७७१२
का.उ. प्रसारण क्षमता सुदृढीकरण आयोजना (फेज २ )

प्रबन्धक नारायण रेग्मी मर्स्याङ्दी कोरीडोर २२० के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना ९८५४५०५७६५९

९८२११२७४ २८

९८ ४१३२४३९०

९८४५११८१९६९

WwW

उप प्रबन्धक प्रकाश पौडेल खिम्ति arated लप्सीफेदी ४०० के.भि. सवस्टेशन आयोजना ९८१५११७६५७१
प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढिकरण परामर्श आयोजना

उप प्रबन्धक विश्वरञ्जन मिश्र न्यू वुटवल-वर्दघाट २२० के.भी. प्रसारण लाइन तथा सवस्टेशन ९८५११४०६२३
आयोजना
न्यू बुटवल कृश्मा सवस्टेशन विस्तार आयोजना

खा

सनरठ०र

दा

सा

केरौन १३२ के.भी. सवस्टेशन आयोजना ९८४१०७३२७३
३०

उप-प्रबन्धघक =। सुशिल अर्याल ओखरपौवा - तिन पिप्ले २२० के.भी. प्र.ला. तथा सवस्टेशन आयोजना। ९८४५११८०६६६

शिषिर पोखरेल दैलेख-कालीकोट-जुम्ला १३२ के.भी. Ga. तथा सवस्टेशन आयोजना। ९८४७०११२६५

३२। सहायक प्रबन्धक। बोधनाथ न्यौपाने अरुणपुल तिङलन हव न्यु खिम्ति तामाकोशी ३ सुनकोशी हव ढल्केवर ९८५११२६७००
४०० के.भि. प्र.ला. आयोजना
वितरण तथा ट्रान्सफर्मर खरिद आयोजना
सहायक प्रबन्धक। अमित भगत ग्रिड सवस्टेशन अटोमेशन आयोजना Hot २ ९८५१३४३७१२। तक भावका ee प्रदेश नं २ ग्रामिण विद्युतिकरण आयोजना लट नं. २ आयोजना प्रमुख

सहायक प्रबन्धक। विजयकुमार श्रेष्ठ स्मार्ट मिटरिग आयोजना (फेज २) ९८४१२४५६०७
सहायक प्रबन्धक। सागरमणी ज्ञवाली चार्जिङ्ग स्टेशन निर्माण आयोजना ९८४५११४०२३०

३६ सहायक प्रबन्धक। लक्ष्मण HTT मर्स्याङ्दी काठमाण्डौ २२० के.भी. प्र. ला. आयोजना दुधकोशी ९८४१३३८२०१
ii। ता बात। जलविद्युत Yoo के.भी. प्र.ला. आयोजना
र
र
(

0)
४१। सहायक प्रबन्धक। गजेन्द्र नारायण यादव। खिम्ती - लामोसाँघु - राकाथुम (रामेछाप) १३२ के.भी. प्र.ला. आयोजना। Ro USK RARE

रणधिर पाठक

vw
४३ ईन्जिनियर प्रदेश नं २ ग्रामिण विद्यतिकरण आयोजना लट नं. ३र लट नं. ४ ९८५४०३३३७७
आयोजना प्रमुख

ईन्जिनियय। आनन्द सुवेदी भरतपुर पोखरा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना ९८४१९७४४४५४५

94

नेपाल विद्युत प्राधिकरण
आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय
नेपाल सरकार तथा ने.वि.प्रा.द्वारा सञ्चालित आयोजनाहरुको आ.व. २०८१/०८२ को तेस्रो त्रैमासिक प्रगति विवरण

तैस्रो त्रैमासिक शुरुदेखि यस
तेस्रो नैमासिक अवधिको खर्च। तेस्रो त्रैमासिक। अवधिसमको। शुरुदेखी यस
बजेट शिर्षक अवधिको बजेट (रकम रु। अबधि लक्ष्यको खर्च। अवधिसम्मको
क्रस. आयोजनाको नाम te RIN (रकम रु हजारमा) अपि न tS TATA कैफियत

नम्बर हजारमा तुलनमा खर्च। प्रतिशत (कुल प्रगति

म्बर
भारित प्रगति प्रतिशत लागतको प्रतिशत
प्रतिशत जम्मा बजेट जम्मा खर्च तुलनामा)

१३२ के.भी. तथा अन्य
भोल्टेजस्तरका
५०१०८१०१
प्रसारणलाइन विस्तार
आयोजनाहरू

त्रिशुली ३ बि हव सवस्टेन
निर्माण कार्य अन्तर्गत १३२
के.भी Bay Extension कार्य
टेष्टिङ्गको चरणमा रहेको
समद्रटार-त्रिशुली Bar" का नाना कार
१ हब १३२ केभी प्रशारण - OO ¥¥%3,00 243,00 Y SY ९९ ९ ९९९ त साका भु कार्य
. . . . LNG JSG ~ टेष्टिङ्ग ¢
~ समेत ः कार्य सम्पन्न
लाइन आयोजना a4 बढाईने
पश्चात अगाडी बढाइने
भएकोले यस त्रैमासिक
अवधिमा भौतिक र वित्तीय
दुबै प्रगती नदेखिएको।
WaT आयोजना सम्पन्न भैसकेको र
ग्रिड सवस्टेर ee a
२ सुदृढीकरण तथा क्षमता १२५००.०० न्शन रकम भे गर्न
विस्तार आयोजना बाँकी भएकोले वित्तिय र
भोतिक प्रगति नभएको।

95

काठमाडौं उपत्यका
प्रसारण क्षमता सुदृढीकरण
आयोजना फेज १

काठमाडौं उपत्यका

सबस्टेसन अटोमेशन
आयोजना

१०१,७४ 30Y00,00

ली

ट४०६२,.०० २७२. ९१ ४१.०८ ४३.९०

चोभारमा निर्माणाधिन GIS
सवस्टेशनको कन्ट्रोल
विल्डीङ्ग को Roof Casting
को कार्य सम्पन्न भई
फिनिसिङ्गको कार्य भईरहेको। agar निर्माणाधिन GIS
सवस्टेशनको कन्ट्रोल
विल्डीङ्को तेत्रो तला
निर्माण भई फिनिसीङ्गको
अन्तिम चरणमा रहेको तथा
GIS, Transformer
Installation को कार्य
सम्पन्न भई Testing कार्य
greet भएको। थिमिमा
निर्माणाधिन सवस्टेशनको
कन्ट्रोल विल्डीङ्ग को Roof
Casting को कार्य सम्पन्न
हुने चरणमा रहेको। दोस्रो
त्रैमासिक अवधिमा प्राप्त गर्ने
लक्ष्य राखिएको सामाग्री
यस अवधिमा प्राप्त भएको र
सोको भुक्तानी समेत यस
अवधिमा भएको कारण
वित्तीय प्रगती बढी देखिएको।
बनेपा सवस्टेशनको
अटोमेशन सम्पन्न भई

Master Control Centre,

96

प्रसारण तथा वितरण
सुपरिवेक्षण परामर्श
आयोजना

काठमाडौं उपत्यका
प्रसारण क्षमता सुदृढीकरण
आयोजना फेज २

हेटोडा परवानीपुर
पोखरीया १३२ के.भी.
प्रसारणलाइन आयोजना

12.23

३०७९ 2,00

24000,00

&G000,00

५८७१.००

१६ ४३९७.००

७८७८. 0००

१९.०७

७८ २.८ ४

९९८२

७२.३४

40.4%

७६, ३७

७.९ ७

९.३०

मिनभवनबाट डाटा Read

गर्न सुरु भएको।
परामर्शदाताबाट परामशंसेवा
उपलब्ध भईरहेको। GIS
Mapping कार्य सम्पन्न
भएको।

भक्तपुर ठिमी भुमिगत
प्रसारणलाइन अन्तर्गत १
कि.मी. १३२ AT.
क्षमताको केबल तान्ने कार्य
सम्पन्न भइको, HDPE
Pipe २ कि.मी.विछ्याउने
कार्य सम्पन्न भएको,
आयोजना निर्माण लागि
आवश्यक अधिकांश सामाग्री

साईटमा डेलिभरी भएको।
दोखो त्रैमासिक अवधिमा

उपलब्ध भएको निर्माण
सामाग्रीको भुक्तानी समेत
यसै अवधिमा भएको कारण
वित्तीय प्रगती बढी देखिएको।

पोखरियामा Site Labeling
and Boundry Wall
निर्माणको कार्य भईरहेको।
स्टाफ क्वाटर र गार्ड हाउस
निर्माण तथा आयोजना
निर्माणका लागि आवश्यक

97

डिजाईन र ड्डरोईङ्ग
Approval को कार्य
भईरहेको।

आयोजनाको Design तथा
Drawing हरु Review
and Recommendation
को कार्य परामशदाताबाट
भईरहेको। निर्माणको क्रममा
प्रसारण तथा वितरण रहेका आयोजनाहरुको साईट
टू प्रणाली सुदृढीकरण ७९,७७८ १७१ २९,००० २9२१.०० ३२.९५४ ४६.१७ ARAN सुपरमिजनको कार्य
सुपरिवेक्षण परामर्श।।। ' परामर्शदाताबाट भईरहेको र
आयोजना यस अवधिमा
परामर्शदाताबाट सम्पन्न
परामर्श सेवा बापातको बिल
पेश नभएको कारण वित्तिय
भौतिक र वित्तीय प्रगतीमा

फरक देखिएको।

२ स्थानीयबासीको अवरोधको
१३२ के.भी. प्रसारण £ आयोजना निर्माणको
कन्डक्टर अपग्रेड का. ०० १६२०००. ०० 3844.00 2.99 ९२.८६ ५२४.२९ ete जाना निर्माणको

' ' ' ' ' ' कार्य सुचारु गर्ने विषयमा
आयोजना छलफल भैरहेको
छलफल भैरहेको।
आयोजना निर्माणको लागि
आवश्यक सामाग्रीहरु
ग्रीड सबस्टेशन अटोमेशन २ २२ आयोजनाको ८
२ न ¥000,00 Y32¥.00 XG ४९५८ ७०.०९। आयोजनाको साईटमा
आयोजना फेज २ उपलब्धी भई,
उपलब्धी भई Installation
कार्य भईरहेको।

डाडाखेत राहुघाट १३२ डाँडाखेत-राहघाट सवस्टेशन
१०९. ३० ३२००००,७० २२३१४१४.०० ७४३. ८४ 40,90 ६५७. ९४ NN
के.भी. प्रसारणलाइन तथा प्रसारण लाईनको ठेक्का

98

आयोजना

सम्फौता सम्पन्न भई
डाँडाखेत सवस्टेशनमा
Control Building तथा
Switchyard Finishing को
कार्य भईरहेको।
प्रसारणलाइन अन्तर्गत सबै
टावरहरुको मुआब्जा
निर्धारणको काम सम्पन्न भई
रकम वितरणको कार्य
भईरहेको। ५२ वटा टावरको
Foundation तथा २८ वटा
टावरको Erection, ८ वटा
टावरको Foundation
निर्माणको कार्य भईरहेको।
वन विभागसँग जग्गाको
सट्टाभर्ना कार्य सम्पन्त भई
करिब ५०४ रोपनी जग्गा
वन विभागको नाममा पास
भईसकेको वृक्षारोपण तथा
व्यवस्थापनको लागि लागत
अनुमान तयारीको चरणमा
रहेको। तेस्रो त्रैमासिक
अवधिमा राखिएको लक्ष्य
भन्दा बढी कार्य सम्पन्न भई
सोको भुक्तानी समेत
भएकोले वित्तीय प्रगति बढी
देखिएको।

99

घोराही-माडीचोर १३२
१२। के.भी. प्रसारणलाइन
आयोजना

¥30,00

१४५०००.००

१४०००.००

४२३.२२

385.58

४१.६२

रोल्पा, प्यूठान तथा दाङ

जिल्लामा पर्ने टावर प्याडको
जग्गा अधिग्रहणको कार्य
सम्पन्न भएको। सर्भेको
Detail Study कार्य सम्पन्न
भएको ELIA कार्य सुरु भएको। बातावरण विभागबाट
TOR स्विकृत भई EIA
कार्य सम्पन्न भएको।
सिभिल निर्माण अन्तर्गतका
सम्पूर्ण कार्य सम्पन्त भएको। प्रसारण लाईनको Detail
Survey को काम सम्पन्न
भएको। टावर प्याडको
जग्गा अधिग्रहणको कार्य
सम्पन्न हुने क्रममा रहेको।
१२२ वटा टावर मध्ये ४४
वटा टावरको Foundation
र २ बटा टावरको
Erection कार्य सम्पन्न
भएको। खुग्री सवस्टेशनको
लागि २ वटा
Transformer आयात भई
सोको भुक्तानी समेत भएको
लगायतको कारण भौतिक र
वित्तीय प्रगती बढी देखिएको।

100

पन्गताङ १३२ के.भी.

3 ~
q सब्सटेशन आयोजना

केरोन १३२ के.भी.
सवस्टेशन आयोजना

कोहलपुर-नेपालगञ्ज १३२
१४ के.भी. प्रसारणलाइन
आयोजना

३८. २४

१०८. २९

48.09

\99%000,00

42000,00

१९५०००.००

&200,00

¥4 293,00

३४५८१.००

०.९७

२४३.९४

१७. ७९

4.54

६२.०४

२२. ९१

४७.२०

4.9.88

२३.७०

Swichard Protection
तथा =s- Staff Quarter
निर्माणको कार्य भईरहेके,
सिभिल निर्माण अन्तर्गत
निर्माण सम्पन्न भएका
कार्यको डकुमेन्ट ठेकेदारबाट
पेश नभएको कारण वित्तीय
प्रगती कम देखिएको।
विस्तृत ईन्जिनियरीङ्ग
डिजाईनका कार्यहरु तथा
Outdoor सिभिल निर्माण
कार्य अन्तर्गतका कार्यहरु
अन्तिम चरणमा रहेको।
Outdoor तथा Indoor
Cable Trench तथा
Control Room
फिनिसिङ्गको कार्य भईरहेको। सामान उपलब्धी तथा
सम्पन्न गरिएका कार्यको
Wael यस अवधिमा हुन
नसकेको कारण वित्तीय
भौतिक प्रगतीमा फरक
देखिएको।

आयोजनाको सिभिल निर्माण
कार्य अन्तर्गत Boundry
Wall तथा Retaining
Wall निर्माणका कार्यहरु

~

भईरहेको। We हाउस,

101

अरूणखोला-दुम्कीबास
१३२ के.भी. सब्सटेशन
आयोजना

मूलपानी १३२ के.भी.
सब्सटेशन आयोजना

चोभार पाटन चापागाँउ
१३२ के.भी. भूमीगत
प्रसारणलाइन आयोजना

२९१.८९

२9९ २.००

११५०८०००.००

११५८०००.००

११३१ २४.००

३२०३२३२.००

९भेइट.००

१९६०.०१

२८९२.९८

GS ४९

९.९ ४

BE. EE

3.5%

७२.११

ट९.२७

2.04

निर्माणको चरणमा रहेको।
प्रसारणलाइनको सर्भे कार्य
सम्पन्न भई भएको।

केवल ट्रेन्च, स्वीचयार्ड तथा
स्टोर रुम ढलानको कार्य
सम्पन्न भई Equipment
जडान कार्य भैरहेको तथा
कन्ट्रोल रुम, स्टोर रुम,
स्टाफ क्वार्ट आदी निर्माण
कार्य भईरहेको।

सवस्टेशन उपकरणहरुको
जडान कार्य सम्पन्न भई
१३२ के.भी. GIS सवस्टेशन
चार्ज कार्य सम्पन्न भएको।
अघिल्ला त्रैमासिक अवधिमा

राखिएको लक्ष्य बमोजिमको
सामाग्री यस त्रैमासिक

अवधिमा प्राप्त भई सोको
भुक्तानी समेत भएका कारण
भौतिक तथा वित्तीय प्रगती
बढी देखिएको।

पाटन सवस्टेशनमा Raft
ढलान कार्य सम्पन्न भएको।
GIS PEB foundation
कार्य सम्पन्न भएको। PEB
Equipment साईटमा
डेलिभरी भएको। भुमिगत

102

प्रसारण लाईन अन्तर्गत
Joint Bay निर्माण कार्य १

वटा सम्पन्न भएको।

१३२ के.भी. हेटौंडा पिलुवा
प्रसारण लाईन र ६६ के.भी.
प्रसारणलाइन Lop in
अमलेखर्गज Lop Out (LILO) को
अमलेखर्गज सब्सटेशन २ कार्य P भईरहेको : ~ ( )
१९ aha - १२०००.००। ७२७१.०० ६०.५९ ६६३५ ९१.७४ कार्य भईरहेको। जडान
निर्माण आयोजना गरिएको
गरिएको Power
Transformer चार्जिङ तथा
सप्लाईको कार्य सम्पन्न
भएको।
२०,
२१

EGMP सुपरिवेक्षण २ २ परामर्शदाताबात परामर्शसेवा
क ७८. ४७ SUIY.RO। १६६६४.०० शूठ.४४ ४०.७०। ४८.६० ङ
परामर्श आयोजना प्रदान भईरहेको।

प्रसारण लाईन अन्तर्गतको
सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न
भई लाईन सञ्चालनमा
कालीगण्डकी कोरिडर आएको। यस अवधिमा
२२० के.भी. प्रसारण qow uy 34400, 00 ५२०२९.०० १६५.१७ ९९ ६० ९९४२ प्रसारण लाईनको ROW मा
आयोजना पर्ने जग्गाहरुको क्षतिपूर्ति
वितरणको कार्य तथा
रिटेन्सन रकम भुक्तानी
लगायतको कार्य भएको।

103

२२

मर्स्याङ्दी कोरिडर २२०
के.भी. प्रसारणलाइन
आयोजना

मर्स्याङ्दी-काठमाडौं २२०

के.भी. प्रसारणलाइन
आयोजना

RES.

- 7

{O4000,00 ६९६१०.०० GR. V8 90, ४९ &S.8%

- छ

उदिपुर भरतपुर प्रसारण
लाईन अन्तर्गत Fall Back
Plan मा Stringing कार्य
करिब सम्पन्न भएको छ भने
१२६ वटा टावर Erection
र १५८० वटा टावर
Foundaion कार्य सम्पन्न
भएको छ। उदिपुर भरतपुर
प्रसारणलाइन अन्तर्गतका
सामाग्रीहरु साईटमा आपूर्ति
भईरहेको छ। खुदि उदिपुर
खण्डमा १८ वटा टावर
फाउण्डेशन कार्य सम्पन्न
भई १३ वटा टावर
Erecting कार्य सम्पन्न
भएको छ। दोस्रो त्रैमासिक
तथा यस अवधिमा भएको
कार्यको भुक्तानी गर्न बाँकी
भएको कारण वित्तीय प्रगती
कम देखिएको।

मातातीर् २२० के.भी.
सवस्टेशन निर्माण कार्य
सम्पन्न भई सञ्चालनमा
आएको। तनहुँ, माकिचोकमा
निर्माणाधिन २२० के.भी
GIS Substation निर्माण
कार्य अन्तर्गत ईलेक्ट्िकल
सामाग्री साईटमा उपलब्धि र

104

जडान, सिभिल निर्माण कार्य
अन्तर्गतका कार्यको भुक्तानी
तथा रिटेन्शन रकमको
भुक्तानी भएको कारण प्रगती
बढी देखिएको।

सुपरीवेक्षण परामर्श सेवा परामशदाताबाट परामशसेवा
१४३७४.९० ९८.०० ९०५८
आयोजना उपलब्ध भईरहेको।

न्यू बुटवल सवस्टेशनको
निर्माण कार्य सम्पन्न भई
आ.ब. २०८०/०८१ देखी
न्यबटबल पूर्ण सञ्चालनमा आईसकेको
न्यूबुटवल-बर्दघाट २२० बटबल बर्दघाट
२ हँ। न्यू बु बदघाट
४। के.भी. प्रसारणलाइन तथा १४.२५२ ४१०००,०० ७८ २७. ०० १९,०९ ९०१३ ८य९.२२ प्रसारणलाइनको
प्रसारणलाइनको टावर
सब्सटेशन आयोजना निर्माण कार्य -
निमाण कार्य सम्पन्न भई
एक Bee तारतान्ने कार्य
सम्पन्न भई चार्जिङ्ग कार्य
सम्पन्न भएको छ।
लप्सीफेदी सवस्टेशनमा
Control Room, GIS
hall, Transfermer तथा
लप्सीफेदी-चाँगुनारायण Quarter Building को
२९। सबस्टेशन निर्माण ५९ २३ ३४५०००.००। १८९०७२.०० ४४.८० ७२.९९ ७४ ३४ फाउन्डेसन Structure
आयोजना को निर्माण कार्य सम्पन्न
भएको। चाँगुनारायण
सवस्टेशनमा Gis Testing
कार्य सम्पन्न भएको।

बोरंग-झर्लाङ-रातमाटे- Wy 89 4000.00 १२/२८.०० (९.६ २.७० ary तथा am मा
cq
नोविसे २२० के.भी

निर्माण हुने सवस्टेशनको

109

प्रसारणलाइन आयोजना

नयाँ बुटवल-लमही-
कोहलपूर-नयाँ अतरिया
. {05.09,000,00 1884 8.00 387.50 २६. ४९ २४.३६
४०० के.भी.
प्रसारणलाइन आयोजना

लागि Soil Cutting and
Site Labeling तथा
Boundry Wall निर्माणको
कार्य भईरहेको। ठेकेदारबाट
Detail design र Detail
Survey को कार्य भईरहेको
Design तथा Drawing
Approval को चरणमा
रहेको तथा बोराङमा निर्माण
हुने १३२ के.भी. क्षमताको
सवस्टेशन तथा लापाङमा
निर्माण हुने २२० के.भी.
क्षमताको सवस्टेशनको लागि
आवश्यक जग्गाको मुआब्जा
निर्धारणको कार्य सम्पन्न भई
सोको भुक्तानी कार्य सम्पन्न
भएको।

परामर्शदाताले १३२ के.भी.
सुर्खेत सवस्टेशन र ४००
के.भी. दोधारा सवस्टेशनको
डिजाईन गरी सोको
ष्रतिवेदन आयोजनालाई पेश
गरेकोमा आयोजनाबाट

Approval दिईएको।
मोतिपुर सवस्टेशनको लागि
जग्गा अधिग्रहण कार्य गर्न
प्रारम्भिक अधिकृत चयन
कार्य सम्पन्न भएको।

106

नयाँ बुटवल लमही ४००
२९। के.भी. प्रसारणलाइन
आयोजना

हा।

ADB बाट EIA सहमति
प्राप्त भएको। विद्युत विकास
विभागबाट लमही देखी
छिन्चु तथा दोधारा देखी
नयाँ अत्तरीया सम्मको
प्रसारण लाईनको IEE को
TOR सहमती प्राप्त गरि
सार्वजनिक सुनुवाईको कार्य
सम्पन्न भएको तथा दोस्रो
त्रैमासिक अवधिको परामर्श
सेवाको भुक्तानी समेत यसै
अवधिमा भएको कारण
वित्तीय प्रगती बढी देखिएको।

आयोजना निर्माणको लागि
आवश्यक Construction
License प्राप्त भईसकेको।
आयोजनाको कार्यक्षेत्रभित्र
पर्ने डिभिजन वन
कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र
ROW मा पर्ने रुखहरु

गणनाको कार्य भईरहेको
साथै आयोजनाको बोलपत्र

कागजातहरु, लागत अनुमान
लगायतका कागजात
Review तथा No
Objection को लागि
ADB पठाईएको।

107

30

न्यू बुटवल-- कुश्मा
सवस्टेशन विस्तार
आयोजना

ETDSP सुपरिवेक्षण
परामर्श सेवा आयोजना

देलेख -कालिकोट-

जुम्ला १३२ के.भी.
प्रसारणलाइन आयोजना

अरूणपूल तिङला
न्यूखिम्ति तामाकोशी ३
सुनकोशी हब ढल्केवार
४०० के.भी.
प्रसारणलाइन आयोजना

उल _0O

84.4

34000,00

3200.00

१५४०००.००

७२३४०.००

४५१.००

२२२८ २.००

_0O

१. ३७

३०. ८०

१०. ८६९

CEBU

&. SO

0,04

२३.९९

यस अवधिमा ADB बाट

Dcoument Review,
Loan Agreement
Tender Document

Review गरी कागजात
आयोजनामा प्राप्त भई
बोलपत्र आव्हानको काम
भएको।

आयोजनाको TOR लागत
gfeae तथा Evaluation
Criteria सम्बन्धि
कागजातहरु सम्बन्धमा
ADB बाट No Objection
Letter प्राप्त भई EOI को
लागि पठाईएको।

बोलपत्र कागजात तयारी

हुने क्रममा रहेको।

सवस्टेशन तथा
प्रसारणलाइनको विस्तृत
डिजाईन प्रतिवेदन तथा
लागत तयार भएको।
परामर्शदाताबाट पेश भएका
रिपोर्टहरु स्वीकृती हुने
चरणमा रहेको।

108

३४

4

तामाकोशी-काठमाण्डौ
२२०/४०० के.भी.
प्र.ला. आयोजना

दूधकोशी जलविद्युत ४००

के.भी. प्रसारणलाइन
आयोजना

३३.८२ 300000,00। १०८८१३७, ०० ३९. २७ ७९.९६ ७८. ८१

री 7 -

खिम्ती - बाह्रबिसे ४००
के.भी. प्रसारणलाइन निर्माण
तफ Wo वटा टावर
फाउण्डेशन तथा ११६ वटा
टावर ईरेक्सन कार्य सम्पन्न
भई ४३.० कि.मी. तार
तान्ने कार्य सम्पन्न भएको।
बाह्रबिसे -्लप्यीफेदी र
लप्सीफेदी - दुवाकोट १३२
के.भी. प्रसारणलाइनको ११९
वटा टावर फाउण्डेशन तथा
Wo वटा टावर ईरेक्सन
कार्य सम्पन्न भई कार्य भई
४३ कि.मी. तार तान्ने कार्य
सम्पन्न भएको। बाह्रबिसे
२२०/१३२/११ के.भी.
सवस्टेशन निर्माणको सम्पूर्ण
कार्य समाप्त भई पहुँचमार्ग
पिच गर्ने तथा १२२ के.भी.
Supply पश्चात
सवस्टेशनको Testing &
Maintenance र चार्ज गर्ने
क्रममा रहेको।

विद्युत विकास विभागबाट
TOR स्वीकृत भई IEE को
प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा

रहेको। आयोजनाको फिल्ड
भिजिट भई सामाजिक तथा

109

लामोसाँघु रामेछाप १३२
के.भी. प्रसारणलाइन
आयोजना

दमौली कुश्मा बुर्तिबांग
बाफिकोट ४०० के.भी.
प्रसारणलाइन आयोजना

बुढीगण्डकी कोरिडोर
४०० के.भी.
प्रसारणलाइन आयोजना

निजगढ रमौली पोखरिया
yoo के.भी.
प्रसारणलाइन आयोजना

का. _0O

का. _0O

RVR

¥YOOO,00

300,00

300,00

%0000,00

का. 00

९७१,००

ना. _0O

4.88

2.38

co 00

वातावरणीय प्रभाव
HUST कार्यहरु सम्पन्न
भई सार्वजनिक सुनुवाईका
कार्यहरु सम्पन्न भईसकेको।
लागत अनुमान तथा
डिजाईनका डकुमेन्टहरु
Review को चरणमा रहेको।

लागत अनुमान तथा
डिजाईनका डकुमेन्टहरु
Review को चरणमा रहेको।

लागत अनुमान तथा
डिजाईनका डकुमेन्टहरु
Review को चरणमा रहेको।

रमौली सवस्टेशनको माटो
परिक्षणको क्रममा रहेको,
आयोजना निमाणको लागि

TEE स्वीकृतीको चरणमा
रहेको। रमौली
सवास्टेशनको लागी
आवश्यक जग्गाको मुआब्जा
तथा क्षतिपूर्ति मुल्याङ्गनको
कार्य भईरहेको। प्रसारण
लाईन तथा सवसटेशनको
बोलपत्र कागजात तयारीको
कार्य भईरहेको।

110

आयोजना निमाणको लागि
IEE को लागि TOR विद्युत

ओखरपोवा-तिनपिप्ले विकास विभागमा पेश
२२० के.भी. भएको। आयोजनाले निर्माण
४८ - ¥YOOO,00 ¥\9.00 0.40 - - ~ . .
प्रसारणलाइन तथा गर्ने सवस्टेशनको जग्गा
सबस्टेसन आयोजना अधिग्रहणको कार्य अगाडी

बढाईएको। Drawing का
कार्यहरु भईरहेको।

पी
सामान आपूर्ति पहिलेनै भई

हाल सवै सवस्टेशनहरु
सञ्चालनमा आईसकेको।

अन्य ३३ के.भी. लाइन
५०१०८१०३ ०० ०० ०००
तथा सबस्टेशन आयोजना

वितरण प्रणाली

४१।सुद्धिडिकरण तथा विस्तार . ४५०००.०० 5०३८.०० १७.८६ QR, 0% ९७६९ यस अवधिमा भएका कामको
भुक्तानी गर्न बाँकी भएको
कारण वित्तीय प्रगति कम
देखिएको।

आयोजना

सामान आपूर्ति पहिलेनै भई
हाल सवै सवस्टेशनहरु र
विद्युतीकरणका लाईनहरु
तनहुँ विद्युतीकरण जडान तथा निर्माण कार्य
४२ आयोजना ~ . ९१२५.०० ५३९५.०० ५९१२ ९५.२४ ९९४२ सम्पन्न भई सवस्टेशन र
arr प्रसारणलाइन हस्तान्तरणको
कार्य अन्तिम चरणमा रहेको
पूर्जिकरणका कामहरु
भईरहेको।

111

४

ग्रिड जडित सौर्य विद्युत

उत्पादन आयोजना ग्रिड

जडित सौर्य Perera - ६०२००.०० 33,00 0.04 ५८.२७ 0, 33
उत्पादन आयोजना

(VGF)

कर्णाली सौर्य उर्जा

७१३ २६७५ ००. ०० तृदठ ४6०८.०० द.टव ९.७२ १०. २९
आयोजना

काठमाडौं उपत्यका मध्य
तथा उत्तर वितरण प्रणाली - 00 & 2400.00 4220500 १९५३ ७८.१२ ७७. २७
सुदृढीकरण आयोजना

प्रस्तावकहरुसँग Contract
Agreement गरिएको।
पाँचचटा २४ मे.वा.
प्रस्ताबकहरु मध्ये पाँच
वटाले ने.वि.प्रा. सँग PPA
गरेको र सो मध्ये ३ वटा
कम्पनिले ११ Hat. निर्माण
सम्पन्न तथा
Commissioning कार्य
सम्पन्न गरी ने.वि.प्रा. लाई
PPA बमोजिम सौर्य विद्युत
विक्रि गरिरहेको।

Topography Survey
तथा Grid Connectivity
Survey कार्य सम्पन्न
भईसकेको, General Plant
Layout, Civil Design &
Major Equipment हरुको
Detail। Engineearing
अन्तर्गतका कार्यहरु

भईरहेको।

हालसम्म महाराजगंज स/स
अन्गत बुढानिलकण्ठ, चपली,
गोल्फुटार, हात्तीगौंडा,
महाराजगंज, मण्डिखाटार,
धापासी हाईट, चुनदेवी,
रानिवारी, बानियाटार,
बालुवाटार लागयतका

112

विभिन्न स्थानमा भुमिगत
कार्य भई हालसम्म १८०५
वटा सर्भिस फिडर प्यानल,
१४९ वटा फिडर प्यानल र
२६ वटा RMU
फाउन्डेशनको निर्माण कार्य
भईसकेको र १६९१ वटा
सभिस फिडर प्यानल, ६१४
वटा फिडर प्यानल र २४५
वटा RMU जडानको कार्य
सम्पन्न भएको छ।
महाराजगंज वितरण केन्द्रको
वितरण प्रणाली भुमिगत गर्ने
तथा सुदृढीकरण गर्ने तथा
सुदृढीकरण गर्ने कार्यमा
५७८ कि.मी. HDPE Pipe
Laying गरेको र १७२
कि.मि. PLB HDPE Pipe
Laying, २३१ कि.मी.
LT(XLPE) र १८५ कि.मी.
HT(XLPE) को Cable
Laying कार्य सम्पन्न
भईसकेको छ। महाराजगंज
सवस्टेशन अन्तर्गत १३२
कि.मी. HT(XLPE), १६२
कि.मी. LT(XLPE), २०
वटा RMU र २७४ वटा
फिडर प्यानल र ८२६ वटा

113

सर्भिस फिडर प्यानल
Commissioning कार्य
भईसकेको। तीनकुने -
माईतीघर खण्डमा HDPE
Pipe Laying कार्य सम्पन्न
भई केबल विछ्याउने कार्य
सुरु गरिएको।
सेतोपुल- डिल्लीबजार -
पुतलीसडक र तीनकुने -
एयरपोट - गौशाला
सडकखण्डमा भुमिगत कार्य
भईरहेको सम्पन्न भएको।
त्रिपुरेश्वर-सुन्धारा-जमल-
लैनचौर सडकखण्डमा
भुमिगत कार्य हुँदै।
१९० कि.मी. ११ के.भी.
XLPE Cable तथा १७७
कि.मी. ४०० भोल्ट XLPE
Cable जडान भईसकेको छ। कालिमाटी- कलंकी,
कालिमाटी-बल्खु-चोभार,
URC १६२५००.००। ९४२४४,०० श८.०० ९०.९२ ९९.००।जडिबुटी-पेप्सीकोला,
बाग्मती कोरिडोर, किर्तीपुर
एरिया तथा कलंकी-
थानकोटमा एकतफको कार्य
सम्पन्न भईसकेको।
कोटेश्वर वालकुमारी
खण्डमा पाईप Laying

काठमाडौं उपत्यका पुर्व
तथा दक्षिण वितरण
वितरण प्रणाली
सुदृढीकरण आयोजना

४६

x
&

४२५००.०० ८९३१.०० २१.०१ ९०.७२ SY. २९

काठमाडौं उपत्यका पश्चिम
४५७।वितरण प्रणाली
सुदृढीकरण आयोजना

114

कार्य सम्पन्न भएको तथा
कर्लंकी थानकोट खण्डमा
बाँकी रहेको Under
Ground कार्य अन्तर्गत
पाईप Laying कार्य सम्पन्न
भई केबल बिछ्याउने कार्य
प्रारम्भ हुने चरणमा रहेको।

LT XLPE Cable
Laying 69 KM, HT
XLPE Cable Laying
127 KM, LT Feeder
Piller & Service Pillar
९ टप २८ २५ ००,७०० ३१२७८, ०० ११.०७ ४४.९७ ४९१०। 790 Installation, RMU
41 Installation, HDPE
Pipe Laying 255 Km,
Pole Installation 141
Pcs, Civil Foundation
- Works 1013 Nos
पोखरामा « बटा फिडर
चार्ज गरिएको र भरतपुरमा
२ वटा फिडर चार्ज कार्य
सम्पन्न भएको। भरतपुरमा
६ कि.मी. केवल र पोखरामा
५१.०२ २१८१००.०७० ३३८ ८७,००० १४५.५१ ARV 93.49 10 कि-मी. केवल am
पोखरामा ५ कि.मी. पाईप
विछ्याउने कार्य सम्पन्न
भएको। HDPE Pipe,
ABC Cable, DO Fuse,
Feeder Piller लगायतका
निर्माण उपकरणहरु साईटमा

115

Mea भक्तपूर वितरण
SG। प्रणाली सुदृढीकरण
आयोजना

पोखरा भरतप्र वितरण
४९। प्रणाली सुदृढीकरण
आयोजना

डेलिभरि भएको तर सोको
भुक्तानी हुन बाँकी भएको
कारण वित्तिय प्रगति कम

देखिएको।। 0.90,. 00 . aS
कुनै लक्ष्य नरहेको।

oe
हाल आयाजनाका
सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न भई
AGRI. VO 90,00 १४९४ ८९.५७३ १००.०० Completion Certificate
पनि जारि भईसकेको।
FMS, AMC Period मा
रहेको।

48.98 २६१५००.०० ९५०८०.०० १००.००। १००.०० कम्प्लीसन सर्टिफिकेट जारी। गरिएको।

Data Center निर्माण कार्य
सम्पन्न भई
Capitalization को
ghar रहेको छ। सिभिल
५८०८००.०० ७३४.०० १.४४ oe Se Se 2,00 निर्माण अन्तर्गतका कार्यहरु
सम्पन्न भई डाटा सेन्टर
assy गरी हाल टेष्टिङ्ग
फेजमा रहेको। थापाथली
स्विचिङ स्टेशन लगायत

116

कर्णाली बिद्युतिकरण
आयोजना

40905908 जम्मा
विद्युत विकास दशक 10900928
सम्बन्धी कार्य योजना

स्मार्ट मिटरीङ्ग आयोजना

स्टेशन पूर्वाधार तथा विकास
आयोजना

डाटा तथा नियन्त्रण केन्द्र
निर्माण आयोजना

विद्युतीय सवारी चार्जिङ
43

उपत्यका बाहिरका पोखरा,
भरतपुर, बनेपा र्
पाँचखालको सवस्टेशनहरुमा
समेत आयोजनाले (11
Installation को कार्य
सम्पन्न गरी डाटा संकलन
गर्ने कार्य भईरहेको छ।

सिभिल सर्भे तथा नेटवर्क
सर्भको कार्य भईरहेको।
डिजास्टर रिकभरी सेन्टर परामर्शदाताको सहयोगमा
नन र 3000,00 न रि ~ - तयारीको र
आयोजना बोलपत्र तयारीको कार्य
सम्पन्न गरी स्वीकृतीको
प्रक्रियामा रहेको।
बोलपत्र कागजात तयारी
स्मार्ट eds आयोजना हुने क्रममा रहेको। MDMS
का. 3000,00 G3,00 2,98 om co . .
(फेज 2) Software को प्रयोगका
विषयमा छलफल भईरहेको।
NEA Digital Network परामर्शदाताको सहयोगमा
and SCADA Expansion pom 3000,00 oon pom pom ति बोलपत्र तयारीका कार्यहरु
Project भईरहेको।

नाना] लन समा
सासेक विद्युत प्रशारण
तथा वितरण प्रणाली ५०१०८१२८
सुदृढीकरण आयोजना
प्रदेश नं. २ ग्रामिण 2,000 PSC Pole मध्ये
mut or पकर — — उ ले कार्य सम्सन्त भएको
प्रणाली सुदृढीकरण गाड्ने कार्य सम्पन्न भएको

117

आयोजना १० वटा सवस्टेशन मध्ये २
वटा सवस्टेशन चार्ज सम्पन्न
भएको। २ वटा सवस्टेशन
चार्ज हुने अवस्थामा रहेको र
६ वटा सवस्टेशनमा सिभिल
निर्माण कार्य भईरहेको।

अघिल्लो त्रैमासिक अवधिमा
सम्पन्न भएको कार्यको
भुक्तानी यस अवधिमा
खिम्ती--बाहबिसे- भएको तथा यस अवधिको
४९। लप्सिफेदी yoo के.भी. ९७.०८ ३०००००.००। ३३४४३०.०० १११.५१ ३०.८१ ७१.५१ सामान उपलब्धी, निर्माण
सबस्टेशन आयोजना कार्य तथा Installation
कार्यको भुक्तानी नभएको
कारण वित्तीय र भौतिक
प्रगतीमा फरक देखिएको।। कुलजम्मा। जक [सनक रक्त। ore। F

118

५.८. ईन्जिनियरिङ्ग सेवा निर्देशनालय:
५.८.१. ईन्जिनियरिङ्ग सेवा निर्देशनालयको कार्य विवरण :

१. पूर्वाधार तथा जलविद्युत विकास सम्बन्धी कार्यहरु,

२. जलविद्युत, पानीको बहुपक्षीय उपयोग वा अन्य पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा ईन्जिनियरिङ्ग, वातावरण
तथा सामाजिक अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण तथा अनुगमन, माटो परिक्षण तथा ड्रिलिङ
सम्बन्धी कार्य,

३. ट्रान्सफर्मर तथा अन्य महत्वपूर्ण विद्युत सम्बन्धी यन्त्रहरुको परीक्षण र मर्मत सम्बन्धी कार्य,
४. गुणस्तरीय कंक्रिट पोलको उत्पादन र बिकी गर्ने सम्बन्धी कार्य,

५. जलविद्युतसँग सम्बन्धित प्राविधिक तथा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा दक्ष तथा अधदक्ष जनशक्ति तयार
गर्न तालिम सञ्चालन गर्ने कार्य,

६. जलविद्युत ईन्जिनियरिङ्ग र व्यवस्थापन सम्बन्धी ब्यवसायिक सेवा व्यापारिक रुपमा प्रदान गर्ने कार्य,

७. प्राधिकरणको काममा बाधा नपुग्ने गरी विभिन्न उपकरण तथा भौतिक साधन/ सुविधा पूर्व निर्धारित
दरमा अन्य निकायलाई उपलब्ध गराउने कार्य,

८. निर्देशनालय अन्तगतका विशेषज्ञ दक्ष तथा aAdeat जनशक्तिलाई निर्धारित पारिश्रमिक, ओभरहेड
आदि लिई कामको विवरण र कार्यविधि तोकी सरकारी, अर्ध सरकारी तथा निजी क्षेत्रलाई
आवश्यकतानुसार उपलब्ध गराउने कार्य,

९. जलविद्युत विकास र सोसँग सम्बन्धित काम संयुक्त रुपमा गर्ने कार्य,

१०. निर्देशनालय अन्तगतका सम्पूर्ण कार्यालय तथा आयोजनाहरुको अध्ययन अनुगमन, निरीक्षण तथा
सूपरिवेक्षण गर्ने कार्य आदि।

119

५.८.२. ईन्जिनियरिङ्ग सेवा निर्देशनालयको संगठनात्मक संरचना :

Organization Structure of Engineering Services Directorate

Level 12, (T)

Project Development Dept.
Level 11, (1)

Geological investigation Dept.
Levet 11. (T)

Environment & 50८8 Study
Cept. Level 11 (T)
Environment Study Div
Level 10, (Tech/Misc.)

Geological Drv.

Project Identification Drv. Level 10. (Tech/Misc }

Mechanical Section
Levet 9, (Mech.)

Survey Division
Level 10. (Civil Survey)

Environment Monitoring Div
Level 10. (Tech/Misc.)

Norms, Specification and
Design Division
Level 10, (Civil

Engineering Services Directorate

Training Management
Department
Level 11, (A.

Technical Training Div.

Level 10, (Civil) Level 10, (Ele ) Central Workshop. Pole Plant Design and
Hetauda construction Section
Socis! Laboratory Div. Management Training and $e
Hydro Sedimentology Drv. Socia ire ON Level 1 00८:। Administrabon Sec Level 9. (Ele) Level 9. (Civil)
Level 10. (Civil, (कट

Physical Infrastructures
Div.

Electromechanical Desing
and Construction Div
Level 10, (Ele )

Agministraton Section
Level 9, (A}

Amalekgunj Concrete
Pole Plant
Level 8, (Cal)

Korte Pole Plant
Level 8, (Civity
Tankisinuwari Pole Plant
Level 8, (Civil)
Lamki Pole Ptant
Level 8, (Civil)

Dept. = Department

TechMMisc. = Technical/Miscellaneous
A/Misc. = Administration/Miscellaneous
(T) = Technical

(A) रु Administration
(Acc.) = Account
१६४८.) = Electrical
Div. = Division

Finance Section
Level 9. (Acc )

120

४.८. २. ईन्जिनियरिङ सेवा निर्देशनालय अर्न्तगतका आयोजनाहरुको नाम :

१. भवन तथा भौतिक संरचना निर्माण आयोजना।

५. ८.४, ईन्जिनियरिङ्ग सेवा निर्देशनालय अन्तर्गतका कार्यालय प्रमुखहरु :

fa a.। कार्यालयको नाम कार्यालय प्रमुखको नाम। फोन नं इमेल ठेगना

१ श्री इन्जिनियरिङ सेवा। श्री मोतिलाल महतारा। ९८४५१०७०४१८ engineering@nea.org.np
निर्देशनालय
२ श्री आयोजना विकास ९८५११३२८७६ pdd@nea.org.np
विभाग / रुपा बेगनास। श्री नसिवमान प्रधान
जलाशययुक्त जविआ
3 श्री वातावरण तथा सामाजिक। श्री मिलन दाहाल ९८४११४९६५९ env.social@nea.org.np
अध्ययन विभाग

४ श्री भौगर्भिक परीक्षण विभाग,। श्री टिकाराम पौडेल ९८४१३९१७२० srcl@nea.org.np
ने.वि.प्रा.
श्री तालिम विभाग, खरिपाटी ९८४१०७०४१८ trainning@nea.org.np

श्री इलेक्ट्रो मेकानिकल डिजाइन। नारायण BAR प्रसाई =। ९८४१३४८९१४। electromech@nea.org.np
महाशाखा

श्री प्रनिल पराजुली ९७६७२८६६६७

श्री भवन तथा भौतिक संरचना bpicp@nea.org.np

निर्माण आयोजना

श्री केन्द्रीय वर्कशप हेटौडा श्री माधव प्रसाद पौडेल

श्री कंक्रिट पोल प्लान्ट,। श्री शम्मी कर्ण
अमलेखगञ्ज

श्री कंक्रिट पोल प्लान्ट, लम्की। श्री सुरेन्द्र कैनी
आयोजना

श्री कंक्रिट पोल प्लान्ट, कोत्र। श्री सुजत घिमिरे

९८४५५०३९५५५ central. workshop@nea.org.np

९८४५५०२४७०४ poleplant.amlekhganj@nea.org.np
९८४९१६९९६४५९ pplamki2079@nea.org.np

९८४५९६९०२४५ ४३७ poleplant.kotre@nea.org.np

तनहुँ

श्री कंक्रिट पोल प्लान्ट ole श्री विजय कमार गप्ता

९८ ४१४६९८७६ cppt@nea.org.np

—O
AJ

121

श.य.५. Building and Physical Infrastructure Construction Project

1. Introduction

The Nepal Electricity Authority, one of the largest organizations in Nepal, was formed by
merging the Electricity Department, the Nepal Electricity Corporation, and various Development
Boards in 1985. At the central level, NEA is divided into various Directorates consisting of
Departments and Divisions. The existing office space in the NEA head office complex at
Durbarmarg is not adequate to accommodate all the central offices due to haphazard space
planning and the layout of existing old buildings.

For optimum utilization of land located at prime locations, NEA established the new project
named Building and Physical Infrastructure Construction Project (BPICP) on 2074/06/09. The
main objective of this project is to construct the corporate office building at Durbarmarg and
other similar infrastructure all over Nepal.

Corporate Office Building (COB)

BPICP revised the design drawing of COB and presented the design at the Board meeting held
on 29th Chaitra 2079 for consent on "Construction of NEA Corporate Office Building at
Durbarmarg" and the board acceded. BPICP invited the National Competitive Bidding to the
eligible bidders of Nepal for the construction of COB at Durbarmarg on 13 Sep 2023. Eight
bidders participated in the bidding process and the Bid evaluation committee is assessing the
proposals submitted by the bidders.

New Office Buildings at Bhagwanpau and Lainchaur

NEA Board Meeting held on 31st Bhadra 2078, had decided to initiate the construction of NEA
Office buildings at Lainchaur and Bhagwanpau. BPICP published the notice of Invitation for Bid
(IFB) in the national daily Gorakhapatra on 2078/10/21 and selected the substantially responsive
bidder with lowest price quote.

Work done in FY 2081/82
BPICP executed following activities in FY 2081/82.

1.1. Lainchaur Building

a. Excavation of foundation

b. Foundation Pile boring works for 155 number of piles
c. Setup of Internal Laboratory

d. Dewatering works

e. Protection of side wall at north side

f. Cumulative Financial Progress = 11.11%

122

1.2. Swayambhu Building

a. Completion of Superstructure of Block C up to second floor.
b. Fair faced brickwork in West, East and North side.

c. Local Chimney made Brickwork.

d. Plaster work on wall and ceiling surface.

e. Wood work for windows and doors.

f. Cable conducting works for electric wiring.

g. Cumulative Financial Progress = 28.25%

५.८.६ आयोजना विकास विभागबाट सम्पादन गरीएका कामको विवरण

आयोजना विकास विभागको मिति २०८१।४।१ देखि २०८१।१२।३१ सम्म स्वत: प्रकाशनको
लागी कार्य प्रगति विवरण

कर्णाली चिसापानी बहुउद्देशीय जल विद्युत आयोजनाः:

१. कर्णाली चिसापानी बहुउद्देशीय जल विद्युत आयोजनाको Detail Engineering Design and
Preparation of Tender Documents को परामर्श सेवा अन्तर्गत आव्हान भएको Expression of
Interest (201) मा WA प्रस्तावको मूल्याङ्गन कार्य सम्पन्न गरी परामर्शदात् संस्थाहरुलाई
सुचिकृत (Short-listing) गरि Request of Proposal (RFP) को कागजात तयार भई स्वीकृतिका
लागि पेश भएको।

२. यस आयोजनास्थलको Sediment sampling सम्बन्धी कार्य गर्न साईट भिजिट गरिएको। साथै
DHM सँग Sediment sampling का लागि सहकार्य गर्न प्रस्ताव गरिएको।

३. कर्णाली चिसापानी बहुउद्देशीय जलविद्युत आयोजनाको Environmental and Social Studies
कार्यको लागि Terms of Reference को कागजात तयार पार्ने जारी रहेको।

सुनकोशी-३ जलाशययुक्त जल विदुत आयोजनाः
१) सुनकोशी- ३२ जल विद्युत आयोजनाको Detail Engineering Design and Preparation of Tender
document तयार गर्न परामर्शदाता छनोटको लागि Expression of Interest (EON) को मूल्याङ्कन सम्पन्न गरी
51017175/2 प्रस्तावदाताहरुसँग Request of Proposal (RFP) माग गरेको र उक्त प्रस्तावदाताहरुबाट पेश
भएको Request of Proposal (RFP) को मूल्याङ्कन कार्य चालु रहेको।
२) सुनकोशी-३ जल विद्युत आयोजनाको Environmental and Social Studies कार्यको लागि Terms of
[रेटशाट1८6को कागजात तयार भई (EOD Document तयारीको चरणमा रहेको।
3) सुनकोशी-३ जलविद्युत आयोजनाको Hydropower Sustainability Assessment तयार पार्ने कार्य सम्पन्न
भएको।

123

अरुण-४ अर्ध-जलाशययुक्त जलबिधुत आयोजनाः

० अरुण-४ जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन कार्य गर्नको लागि Survey License अनुमति पत्रको
नविकरण गरिएको।

© अपर अरुण जलविद्युत कम्पनीको अपर अरुण जलबिद्युत आयोजनासंग समन्वय गरि अरुण-४
जलविद्युत आयोजनाको Headwork's Layout 0ीरकषी0ा गर्ने कार्य गरिएको।

जावा तिला अर्ध-जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाः:

० Capacity optimization कार्य सम्पन्न AS आयोजनाको dam height 180 X Installed capacity
72.86 MW निर्धारण गर्न कार्य सम्पन्न भएको।

० Electrical Resistivity Tomography (ERT) कार्य गर्न भौगर्भिक परीक्षण विभाग र आयोजना
विकास विभाग बीच MOU सम्झौता सम्पन्न भई कार्य चालु रहेको।

० जावातिला आयोजनाको Gauge Height र discharge मापन कार्य चालु रहेको।

स्यार्प दह पम्प जलासययुक्त जलविद्युत आयोजनाः

० Capacity optimization कार्य सम्पन्न WS आयोजनाको माथिलो जलाशयको dam height 7m,
तल्लो जलाशयको dam height 67 m र. Installed capacity 363 MW निर्धारण गर्ने कार्य
सम्पन्न भएको।

० Electrical Resistivity Tomography (ERT) कार्य गर्न भौगर्भिक परीक्षण विभागसँग mou
सम्झौता भई कार्य चालु रहेको।

० यस आयोजनाको Gauge Height र discharge मापन कार्य चालु रहेको।

आँधिखोला जलाशययक्त जल विद्युत आयोजनाः

१. आँधिखोला जलाशययुक्त जल विद्युत आयोजनाको Project cost estimate Update गरिएको।
२, आँधिखोला जलाशययुक्त जल विद्युत आयोजनामा Pump storage को सम्भाव्यता अध्ययनको
लागि Reservoir simulation को कार्य सम्पन्न भएको।

वेगनास रुपा पम्प जलाशययुक्त जल विद्युत आयोजना:
१. वेगनास रुपा पम्प जलाशययुक्त जल विद्युत आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन
(EIA) को लागी वातावरण तथा सामाजिक अध्ययन विभाग मार्फत अध्ययन कार्य अगाडि
बढाइएको।

124

२. वेगनास रुपा पम्प जलाशययुक्त जल विद्युत आयोजनाको तल्लो ताल रुपा तालमा नेपाल
सरकारद्वारा निर्माणाधीन रुपा ताल सिचाई आयोजनासँग एकरुपता कायम गर्न सर्भे गर्ने
कार्य सम्पन्न भएको।

३. वेगनास रुपा पम्प जलाशयुक्त जल विद्युत आयजनाको Different Tunnel options को
अध्ययन गरी Economical 8081५5/5 गर्न कार्य गरेको।

साना जल विद्युत क्षमता अभिवृद्धि तथा सुदृढिकरण आयोजनाः
१. खुम्बु बिजुली कम्पनी लि. सोलुखुम्बुलाई बाढीले पुर्याएको क्षतिको फिल्ड भिजिट गरेर बन्द
रहेको विद्युत केन्द्र संचालन तथा निर्माणको लागी प्राविधिक प्रतिवेदन पेश गरिएको।
२. ने.वि.प्रा.का प्रादेशिक कार्यालयहरुलाई साना जल विद्युत सुधार तथा मर्मत कार्य गर्न जल
विद्युत केन्द्रहरुको सूची माग गरिएको। प्राप्त सूची अनुसार जलविद्युत केन्द्रहरुका बारेमा
अध्ययन गरी आवश्यक कागजात संकलन गरी स्थलगत भ्रमण गर्न योजना तयार गरिएको

जलविद्युत अध्ययन आयोजना:

१. कर्णाली नदी बेसिनमा पम्प जलाशययुक्त जल विद्युत आयोजनाको गुगल नक्सा र उपलब्ध
नक्साबाट आयोजना पहिचान कार्य चालु रहेको।
२. हुलिङ्गटार डम्किन पम्प जलाशययुक्त जल विद्युतको साईट भिजिट गरिएको।

सर्भे महाशाखा:

१. हुलिङ्गटार डम्किन पम्प जलाशययुक्त जल विद्युतको LIDAR Drone survey Tt कार्य
सम्पन्न भएको।

2. GIS Data Base Mapping work को २ महिनाको LIDAR Drone मार्फत फिल्ड सर्भे सम्पन्न
गरी Office work अन्तर्गत Data analysis चालु रहेको।

3. Damak-Keraun-Biratnagar 132 KV Transmission line को झापा जिल्लाको Cadastal सर्भे
गर्न कार्य सम्पन्न भएको।

४. Godak-Anarmani 132 KV Transmission Line Project को Desk Study चालु रहेको।

५. कुलेखानी जल विद्युत केन्द्रको जलाशय क्षेत्रको Bathymetric survey अन्तर्गत Field कार्य
सम्पन्न भएको।

६. तालिम व्यवस्थापन विभागबाट सन्चालित Advanced GIS Training को लागि यस
महाशाखावाट प्रशिक्षक खटाई उक्त तालिम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिएको।

125

व्यावसायिक कार्य:

१. बुटवल ग्रिडसँग Design relocation and replacement of Suspension Type Lattice Tower of
Butwal-Motipur 132 KV Transmission Line by Monopole कार्यको लागि भएको
Memorandum of Understanding (MOU) बमोजिम Design review गर्ने कार्य सम्पन्न भएको।

२. Study and Design of Protection works of Barhabise Substation को कार्य सम्पन्न गरी

Final report पेश गरिएको।

५.८.७ भोगर्भिक परिक्षण विभागबाट सम्पन्न कार्य विवरणः

Geological Investigation Department (GID) earlier Soil, Rock and Concrete Laboratory (SRCL),
NEA was established in 1986 as a Geological and geotechnical study Department under Nepal
Electricity Act. Since the year of its establishment, GID has carried out various consulting
services in the fields of Geology, Geotechniques, Geophysics and Laboratory Testing. SRCL is a
pioneer institution for providing services for Geological and Geotechnical Investigation for

hydropower, road and transmission line projects within NEA and outside.

The recent activity of GID is summarized as follows (FY 2081/2082 — Magh - Chaitra):

A. The Investigation works performed by GID are as:
1. Upper Arun Hydroelectric Project

As per the MoU with Upper Arun Hydroelectric Limited (UAHEL); Exploratory core
Drilling works has been completed and the draft final report has been submitted on February
02, 2025. The additional investigation works comprises, Geological Mapping, Topographic
survey, Geophysical study, core drilling, In-situ tests, Laboratory tests, Optical/ aquestic/
Tripple sonic scanning etc. at the Project site. Final quantity of drilling works was 4,211.25

m at 35 holes having depth 30m to 400.0m.

2. Geotechnical Investigation of Ikhuwa Khola Hydropower Project
As per the MoU with Upper Arun Hydroelectric Limited; 50% of Exploratory core Drilling
works has been completed, and the field progress report has been submitted to UAHEL
Drilling works at Tailrace located at Samatar has been completed. The drilling works at

proposed Powerhouse location (IKDH-2) and drilling works at proposed Surge Shaft location

126

(IKDH-3) are going on and are anticipated to be completed soon. The drilling depth of these
holes is 150.0 m and 320.0m respectively.

. Jawa Tila Hydroelectric Project

Electrical Resistivity Tomography survey work has been completed. The total ERT Length
was 3000m. Draft report of the ERT works has been submitted.

Syarphu Lake Pump Storage Hydroelectric Project

Electrical Resistivity Tomography survey work has been completed. The total ERT Length
was 3680m. Draft report of the ERT works has been submitted.

Televiewer Study in Chomanthang, Sindhupalchowk

The Optical Televiewer Study was completed in 50m depth in the Sindhupalchok district for

the research project. Final report has been submitted.

. Facilities with equipment at the Test Adit Tunnel of UAHEP is being provided for the

rectification work and Rock Mechanical Tests inside the Tunnel Cavern.

. Civil works: The bidding for the civil maintenance work has been completed (NEA-GID-
208 1/82-CIVIL-SQ-01) as well as the related maintenance works have been recently
completed.

The bidding for the Procurement of Manpower Supply for Geological and Geotechnical
Investigation Work (2081/82-GID-TC-SQ-02), has been completed.

The tendering process for the purchase of Rock Dilatometer Equipment (Contract

Identification No.: 2081/82-GID-Goods-T1) is 1n progress.

५.८.५ नेपाल विद्युत प्राधिकरण वातावरण तथा सामाजिक अध्ययन विभागले सम्पन्न

गरेका कार्यहरूको विवरणः

वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ ले वातावरणीय
अध्ययनलाई आयोजना निर्माण अघि पालना गर्नुपर्ने पूर्व शर्तको रुपमा व्याख्या गरेको Fl सोही
ऐनको परिधिभित्र रही नेपाल विद्युत प्राधिकरणका आयोजनाहरुको वातावरणीय अध्ययन तथा

अनुगमनको कार्य वातावण ताथा सामाजिक अध्ययन विभाग मार्फत गरिदै आएको छ। हालका

बर्षहरूमा सामाजिक समावेशिकरण एवं दातृ निकायहरूको त्रहणको शर्त बमोजिम अन्य थप अध्ययन
समेत गर्नुपर्ने भएको कारणले यस विभागको कार्य क्षेत्र समेत बढ्दै गएको छ।

127

विभागको कार्यक्षेत्र :
यस विभागले नेपालको विद्यमान कानूनी प्रावधान तथा नीतिगत व्यवस्था बमोजिम विभिन्न खालका
वातावरणीय अध्ययन, प्रभाव न्युनिकरण तथा अनुगमनका कार्यहरू गर्दै आएको छ।
> ने.वि.प्रा. अन्तर्गतका विद्युत (उत्पादन, प्रसारण वा वितरण) आयोजनाहरूको भौतिक, जेविक,
सामाजिक, आर्थिक तथा साँस्कृतिक वातावरण सम्बन्धी अध्ययन कार्य गर्ने।
> निर्माणाधीन आयोजनाहरूमा वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण तथा अनुगमनका कार्यक्रम
सञ्चालन गर्ने।
> आयोजनाका सकारात्मक प्रभावहरू अभिबृद्धिको लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
> निर्माणाधीन आयोजनाको आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा रहेका समुदायहरूलाई लक्षित गरी विभिन्न
खालका सामुदायिक सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
> विभिन्न ad निकायहरूको वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षण नीति विश्लेषण गरी विभिन्न
अध्ययन तथा अनुगमन कार्यहरू सञ्चालन गर्ने।
> ने.वि.प्रा. अन्तर्गतका विभिन्न आयोजनाहरूको सामाजिक, आर्थिक तथा वातावरणीय प्रभाव
सम्बन्धी डाटावेस तयार गर्ने।
> वातावरण सम्बन्धी नीतिगत विषयहरूमा सम्बन्धित निकायलाई सुझाव पेश गर्ने।
> माग भई आएका अन्य निकायहरूलाई समेत वातावरणीय कार्य तथा परामर्श सेवा उपलब्ध
गराउने।
अध्ययन आयोजना तर्फ :-

a. अध्ययन आयोजना कार्य प्रगति
निजगढ-पोखरिया ४०० के.भी. प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (६६8) प्रतिवेदन उर्जा, जलस्रोत
प्रसारणलाइन आयोजना तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट २०८२/०१/१२ मा स्वीकृत
भएको
ओराहा-सिमरा १३२ के.भी. प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (६६8) प्रतिबेदन विद्युत विकास

लेखनाथ-दमोौली २२० के.भी. uLo। प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (६६) प्रतिवेदन उर्जा, जलस्रोत

प्रसारणलाइन आयोजना तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट २०८१/११/२३ मा स्वीकृत

भएको
लेखनाथ-दमोली २२० के.भी आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (WEE) प्रतिबेदनको
'
धन्सार्-हर्निया Yoo के.भी प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (६8) प्रतिवेदनको कार्यसूची
प्रसारणलाइन आयोजना (ToR) तयार भई स्वीकृतिका लागि विद्युत विकास विभागमा

पेश भएको

128

६ जगतपुर-माडी २३३ के.भि. अद्यावधिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याकन प्रतिवेदन (Updated

प्रसारणलाइन आयोजना EIA) उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट सिफारिस भइ
स्वीकृतिको लागि वन मन्त्रालयमा पेश भएको र स्वीकृतिको
चरणमा रहेको
9 जावा तिला अर्धजलाशययुक्त (2२०२)। वातावरणीय प्रभाव मूल्याकन (६६) को क्षेत्रनिर्धारण कार्यसूची
जलविद्युत आयोजना (८७ मेगावाट)। (ToR) Hl लागि आवश्यक स्थलगत अध्ययन कार्य सम्पन्न
गरी प्रतिवेदन विद्युत विकास विभागमा स्वीकृतिको लागि पेश
भएको
९ हेटौडा-ढल्केवर-दुहवी ४०० के.भी.। परिमार्जित प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (Revised IEE)
प्रसारणलाइन आयोजना प्रतिवेदन स्वीकृतिको लागि विद्युत विकास विभागमा पेश भएको
१०। cay दह पम्प जलाशययुक्त वातावरणीय प्रभाव मूल्याकन (६६) को क्षेत्रनिर्धारण कार्यसूची
eo जलविद्युत आयोजना (३३४ मेगावाट)। (ToR) eT लागि आवश्यक स्थलगत अध्ययन कार्य सम्पन्न
११।दमक-केरुन-विराटनगर १३२ के.भी.। प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (६६) प्रतिवेदनको कार्यसूची

१२ पसुर्खेत-देलेख १३२ के.भी. MoU हुने प्रक्रियामा रहेको
प्रसारणलाइन आयोजना

अनुगमन आयोजना तर्फ :-
कार्य प्रगति

वातावरणीय अनुगमन तथा प्रभाव
न्यूनिकरण कार्य निरन्तर भइरहेको
SASEC PSEP अन्तर्गत मस्याङ्दी करिडोर २२० के.भी. वातावरणीय अनुगमन तथा प्रभाव
प्रसारणलाइन आयोजना न्यूनिकरण कार्य सम्पन्न

आयोजना निर्माण पूर्वको चरणमा गरिने

Environmental and Social Safeguard
Implementation सम्बन्धी कार्य भेरहेको

कोहलपुर-सुर्खेत १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना वातावरणीय अनुगमन तथा प्रभाव
न्यूनिकरण कार्य निरन्तर भइरहेको

हेटौडा-ढल्केवर-दृहवी ४०० के.भी. प्रसारणलाइन वातावरणीय अनुगमन तथा प्रभाव

आयोजना न्यूनिकरण कार्य निरन्तर भइरहेको

अपर अरुण जलविधुत आयोजना (१०६३ मेगावाट) आयोजनाको पहुँचमा लगायतको
Environmental and Social Safeguard

Implementation सम्बन्धी कार्य भेरहेको

129

Proposal to be Submitted

1. Amarpur-Dhungesanghu 132 KV TL Environmental Mitigation and Monitoring -MoU
Process

2. Inaruwa-Tumlingtar 220 KV TL(107KM) and Basantapur Dhungesanghu (30.93km)-
Livelihood Impact Assessment- Proposal Submission

3. Karnali-Chisapani Multi Proposal Preparation Stage

4. Sunkosi Third Hydropower Project -Fisheries Studies- Proposal Submission

5. Tanahun - Damak 220 KV TL Mitigation and Monitoring

५.८.९. तालिम केन्द्रको कार्य विवरण:
ड्न्डक्सन लगायतका विविध तालिम नियमित रुपमा संचालन भईरहेका।

४.८.१०. पोल प्लाण्ट बाट सम्पादित कार्य

१. कोत्रै पोल प्लाण्टबाट २०८१ श्रावण १ बाट २०८१ चेत मसान्तसम्म ९ मिटर र ११
मिटरको जम्मा ९०४८ उत्पादन र ८०५२ बिक्रि भएको।

2. कंक्रिट पोल प्लाण्ट, अमलेखर्गंजबाट २०८१ श्रावण १ बाट २०८१ चेत मसान्तसम्म ९
मिटर र ११ मिटरको जम्मा १४१२८ उत्पादन र १३०३० बिक्रि भएको।

३. कंक्रिट पोल प्लाण्ट, टेंकी बाट २०८१ श्रावण १ बाट २०८१ चेत मसान्तसम्म ९ मिटर र
११ मिटरको जम्मा ९६३० उत्पादन भएको र ७८७० बिक्रि भएको।

४. कंक्रिट पोल प्लाण्ट, लम्कीबाट २०८१ श्रावण १ बाट २०८१ चेत मसान्तसम्म ९ मिटर र
११ मिटरको जम्मा ९४३२ उत्पादन र ८६१४ बिक्रि भएको।

५.८.१०. केन्द्रिय वर्कसप हेटौंडाको कार्य विवरण

२०८१ श्रावण १ बाट २०८१ चैत मसान्तसम्म वितरण ट्रान्सफरमर मर्मत संभार जम्मा १४०९
थान पावर ट्रान्सफरमर मर्मत संभार जम्मा ५ थान गरिएको। मिटरिङ युनिट टेष्ट ४३८ थान
ट्रान्सफरमर टेष्ट २१९३ थान ट्रान्सफरमर तेल नमुना टेष्ट १७ थान।

५.९. व्यवसाय विकास निर्देशनालय
५.९.१. पुष्ठभुमी

नेपाल विद्युत प्राधिकरण, सञ्चालक समितिको मिति २०८०११।२४ को ९६४५ औ बैठकबाट स्वीकृत
प्राधिकरणको सरगंठन सरचना अनुसार नयाँ निर्देशनालयका रुपमा स्थापना भएको निर्देशनालय व्यवसाय
विकास निर्देशनालय हो। उर्जा दक्षता अभिवृद्धी, चुहावट नियन्त्रण, सौर्य, वायु, हरित हाईड्रोजन उर्जा
विकास र प्रर्बद्धन, राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय विद्युत व्यापार, व्यवसाय प्रर्बद्धन र सहायक कम्पनीहरुको
व्यवस्थापन लगायतका क्रियाकालापहरुको समग्र योजना, कार्यान्वयन, अनुगमन र मुल्याङ्गन यस
निर्देशनालयबाट हुन्छ।

यस निर्देशनालय अन्तर्गत देहायका विभाग, महाशाखा र शाखाहरु रहेका छन :

१) उर्जा दक्षता तथा चुहावट नियन्त्रण विभाग
२) विद्युत व्यापार विभाग

२) कम्पनी व्यवस्थापन महाशाखा

४) व्यवसाय प्रर्बद्धन महाशाखा

५) प्रशासन शाखा

४.९ २. संगठनात्मक स्वरुप :

Organization Structure of Business Development Directorate। Business Development Directorate
(T)

हित ले & Loss Power Trade Department
eduction Department Level 11, (Technical)
Level 11, (Tec

Energy Efficiency Division
Level 1

Company Management
Division
Level 10 (Electrical)

Business Promotion
Division
Level 10, (Electrical)

Administration Section
Level 9, (Administration)

Le Red

vision
Level 10 (Electrical)

131

५.९.३. निर्देशनालयका प्रमुख कार्यहरु

यस निर्देशनालयले अन्तर्गतका निकायहरु मार्फत उर्जा दक्षता अभिवृद्धी, Gerace नियन्त्रण, सौर्य, वायु,
हरित हाईड्रोजन उर्जा विकास र प्रर्बद्धन, राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय विद्युत व्यापार, व्यवसाय प्रर्बद्धन र
सहायक कम्पनीहरुको व्यवस्थापन लगायतका क्रियाकालापहरु गर्न/ गराउन योजना, कार्यान्वयन,
अनुगमन र मृल्याङ्गन सम्बन्धी समग्र कार्यहरु गर्दछ।

१) उर्जा दक्षता तथा चुहावट नियन्त्रण विभाग

ie)

OO 000 00 0 ८ 0 0०)

Energy Efficiency Guidelines Preparation and implementation to all NEA
Functions

Energy Efficient Electrical tools and equipment/appliances promotion
Demand side Management initiatives and its linkage to smart meter
Electrical, Mechanical, Civil safety standard and guidelines preparation
Training and Development safety officer and employees

Safety awareness programs

Safety Monitoring and Evaluations

Preparing Energy losses standards within NEA Business

Inter Branch Metering

Calibration of Metering Units

Identification of Technical Losses within NEA Business and Corrective Actions
Cross checking/Inspection of High Consumption Customers

२) विद्युत व्यापार विभाग

OO ८) ८ ८ ८) ८ 00 0 0 0

NEA Power Demand Analysis

Searching Probable Power Producers within country

Power Sales Planning and searching Bulk Power Purchasers
Negotiation for Purchase of power and sales

Monitoring and evaluation of National Power Trading Situations
National Power Demand and Supply Analysis

Import and Export of Power through power trading

Negotiation and agreement of Import and Export of power
Initiative to Regional Grid Establishment

Power exchange initiatives

Power Backup Initiatives

Power Trading activities through energy Pool Market, Day ahead Market and
online energy market

3) कम्पनी व्यवस्थापन महाशाखा

९)

O

Preparing Guidelines to stablish subsidiary Company of NEA for energy sector
development
Review and evaluation of the Companies activities

132

Perform Financial closure for New Company
Preparing Monitoring and Evaluation Guidelines for Subsidiary company
Feedback of company activities

oO 0 0 O

Review and evaluation for the creation, liquidation and amalgamation of the
companies

२) व्यवसाय प्रर्बद्धन महाशाखा
o Commercial use of Land of NEA
o Commercial use of Transmission Line and Distribution Line
० Internet, Cable Carrier and Data Center Business
० Consulting Services to other person, institutions by expert Human Resources
० Review and explore the optical fiber, cable net, advertisement business etc.
० Regulatory Compliance in related business
o Hydrogen development related study, execution, Monitoring and Evaluation.

© Exploring new business and innovations in changing prospectives

५.९.४. निर्देशनालय र यस अन्तर्गत रहेका विभागका जिम्मेवार अधिकारी र सम्पर्क नम्बर :

निर्देशनालय/विभाग जिम्मेवार अधिकारी मोबाइल नम्बर कार्यालय नं.

व्यवसाय विकास निर्देशनालय। निमित्त उपकार्यकारी निर्देशक। ९८४५११५३१४६ ४१४५३१३२
श्री नवराज ओझा
शाह

So
उप निर्देशक श्री बिष्णु गैर। ९८५११८०५३८४। ४१५३१३२
र ९०४१२२९२२९। ४१६५३११०

राष्ट्रिय उर्जा व्यापार। प्रबन्धक श्री बिक्रम पौडेल।९८५१२२४५६९ ४१४५३१०९
महाशाखा

अर्न्तराष्ट्रय उर्जा व्यापार
महाशाखा
८ उर्जा दक्षता तथा चुहावट। निर्देशक श्री नवराज ओझा ९८५११५३१४६ "१५३३०१
क्लबमा न न न ति।
रिजाल

सुरक्षा व्यवस्थापन महाशाखा प्रबन्धक श्री जागेश्वर महासेठ। ९८४१४८१८१४३

चुहावट नियन्त्रण महाशाखा। प्रबन्धक श्री सूर्यनारायण ९८५४०३१३१०
मण्डल

५.९.४. विभागहरुले सम्पादन गरेको कामको विवरण

१) विद्युत व्यापार विभाग

व्यवसाय बिकास निर्देशनालय अन्तर्गत रहेको यस विभागको मुख्य कार्य नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१
को दफा २० (A) बमोजिम निजी क्षेत्रका प्रवर्धकहरुले उत्पादन गर्ने उर्जा खरिद गर्ने नेपाल विद्युत
प्राधिकरणको अधिकार कार्यन्वयन गर्ने रहेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा २० (घ)
अनुसार विदेशी मुलुकबाट विद्युत खरिद तथा विदेशी मुलुकलाई विद्युत बिक्री कार्य गर्ने अधिकार समेत यस
विभागले कार्यन्वयन गर्दै आएको छ।

यस विभाग अन्तगत राष्ट्रिय उर्जा ब्यापार महाशाखा र अन्तराष्ट्रिय उर्जा ब्यापार महाशाखा गरी दुई
महाशाखा रहेका छन र यस विभागले गर्ने मुख्य कार्यहरु निम्नानुसार वर्गीकरण गरिएका छन:
१. कारोबार विकास:
निजी क्षेत्रका कम्पनीहरुले प्रवर्धन गर्ने विद्युत आयोजनाबाट उत्पादन गर्ने उर्जा खरिद गर्न नेपाल विद्युत
प्राधिकरण t Yaar कम्पनीहरुविच विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता सम्पन्न गर्ने।

२. निर्माण कार्यान्वयन:
विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता सम्पन्न भएका आयोजनाहरुबाट व्यापारिक उत्पादन सुरु नभएसम्म उक्त
आयोजनाहरुको लागि सम्पन्न सम्झौतामा उल्लेखित व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने/गराउने।

३. व्यापार तथा अर्थ
व्यापारिक उत्पादन सुरु भएका आयोजनाहरुको सम्पूर्ण व्यापारिक कार्यहरु गर्ने तथा विद्युत खरिद बिक्री
सम्झौतामा उल्लेखित व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने/गराउने।

४. संसाधन व्यवस्थापन
विभागको आवश्यक प्रशासनिक कार्य।

हालको मिति सम्ममा (मिति: 206992131) यस विभागबाट ४७६ विद्युत आयोजनाबाट उत्पादन हुने कुल
११,३१७ Har. जडित क्षमताका लागि विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ। जसमध्ये कुल
२,८५० Ha, जडित क्षमताका १९६ विद्युत आयोजनाहरुबाट उत्पादन भएको उर्जा राष्ट्रिय ग्रिडमा जडान
भैसकेका छन् भने TAHA ८,४६७ मे.वा.जडित क्षमताका २८० विद्युत आयोजनाहरु निमार्णाधीन अवस्थामा
रहेका छन्।

134

NEPAL ELECTRICITY AUTHORITY
POWER TRADE DEPARTMENT
IPPs' Hydro Power Projects (Operation from 2081-10-01 to 2081-12-31)

Installed Commercial
S.N. Developer Projects Location Capacity PPA Date .
(kW) Operation Date

Sabha Pokhari
Hydro Power (P.)

Lankhuwa
Khola

Sankhuwasabha

Ltd.

5000 2074.02.21 2081.10.24
Salasungi Power
- Sanjen Khola। Rasuwa 78000 2072.12.02 2081.10.29
Limited

Shikhar Power
Development Pvt. Bhim Khola Baglung 4960 2075.06.10 2081.11.25
Hilton Hydro - नि

4 Energy Pvt. Ltd. Super Kabeli Taplejung 12000 2075.11.02 2081.12.02
Tarai Jeera Bhawani

5 Tarai Solar Pvt. Ltd. Parsa 7700 2080.07.15 2081.12.13

Sedhwa Solar

[ Energy Pvt.। pp Solar 2300 2080.07.15 2081.12.13

२) उर्जा दक्षता तथा चुहावट नियन्त्रण विभाग

यस विभाग अन्तगत रहेका उर्जा दक्षता महाशाखा, सुरक्षा व्यवस्थापन महाशाखा, चुहावट नियन्त्रण
महाशाखा र विभिन्न आयोजनाहरु माफत उर्जा दक्षता अभिवृद्धी र चुहावट नियन्त्रण नियन्त्रणका लागी
विभिन्न कार्यहरु गर्दै आईरहेको छ। यस विभागले सम्पादन गरेका मृख्य कार्यहरु निम्न छन् :

Ltd

SUB-TOTAL

१) नेपाल विद्युत प्राधिकरण र विभिन्न स्थानीय तहहरु बिचको लागत साझेदारीमा स्मार्ट सडक बत्ती
तथा हाइमास्ट लाईट जडान कार्य भइआएको छ। हालको मिति सम्ममा (मिति: 2009192139) यस
विभागबाट बिभिन्न १६ वटा स्थानीय तहहरुमा सम्बन्धित स्थानीय तहहरु सँगको लागत
साझेदारीमा ११८५१७ वटा स्मार्ट सडक बत्ती तथा ५६ वटा हाईमास्ट लाईट जडान कार्य सम्पन्न
भएको छ।

२) यस विभागबाट चुहावट नियन्त्रणका लागी विभिन्न गतिविधिहरु सञ्चालन गरिएका छन्। यस
आर्थिक बर्षको मिति २०८२॥१२।२९ सम्ममा विभिन्न प्रदेश अन्तगतका ७ वटा वितरण केन्द्रहरु
अन्तगतका ग्राहकहरुको जम्मा १९८ वटा Atha तथा सिङ्गल फेज इलेक्ट्रोेमकानिकल/डिजिटल
मिटर तथा २६४ वटा TOD मिटरको निरीक्षण कार्य सम्पन्न भएको छ।

३) कम्पनी व्यवस्थापन महाशाखा

विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारमा अन्य पक्षको समेत सहभागीता प्रबर्धन गर्दै व्यावसायिक
रुपमा अगाडी बढाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विभिन्न सहायक कम्पनीहरु स्थापना गरेको छ।
सहायक कम्पनीहरु स्थापनाको लागी मार्गदर्शन तयार गर्ने, कम्पनीका कार्यहरुको Feed गर्ने
लगायतका कार्य यस महाशाखाले गर्दै आएको छ। हाल सम्म सहायक कम्पनीहरु अवस्था निम्नानुसार
रहेको छ।

१. चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड

यस कम्पनीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ५१% शेयर स्वामित्व रहेको छ। यस कम्पनी अन्तर्गत
स्याफ्रुवेशी, रसुवामा सञ्चालित चिलिमे जलविद्युत केन्द्र (२२.१ मे.वा.) बाट वि.सं. २०६० भाद्र व देखि
व्यापारिक विद्युत उत्पादन भइरहेको छ। चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड अन्तर्गतका
सहायक/ सम्वद्ध कम्पनी तथा आयोजनाहरू निम्नानुसार रहेका छन।

क) बुढी गण्डकी प्रोक जलविद्युत आयोजना (८१ मे.वा.)

गोरखा जिल्लामा अवस्थित यस आयोजनाको विस्तृत प्राविधिक अध्ययन सम्पन्न गरी BIA प्रतिवेदन
समेत स्वीकृत भै सकेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणसंग Energy Lock गरी Connection Agreement
सम्पन्न गरी PPA को चरणमा रहेको छ। विद्युत उत्पादन अनुमति पत्र मिति २०८१/०७/०९ मा
WIT भएको छ।

ख) बुढी गण्डकी प्रोक -१ अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना (९३ मै.वा.)

गोरखा जिल्लामा अवस्थित यस आयोजनाको लागि सर्वेक्षण अनुमति पत्र मिति २०७९/०३/२७ गते
प्राप्त भएको र आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने अनुमतिको लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु
संरक्षण विभागमा मिति २०७९/०७/२५ गते अनुरोध गरिएकोमा हालसालै मात्र प्राप्त भएको।
आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने अनुमति अत्यन्तै ढीलो गरी Wer भएकोले समय मै विस्तृत
प्राविधिक तथा वातावरणीय अध्ययन सम्पन्न गर्न चुनतिपूर्ण देखिएको छ।

ग) चुम्चेत स्यारखोला जलविद्युत आयोजना (४४ मे.वा.)

गोरखा जिल्लामा अवस्थित यस आयोजनाको विस्तृत प्राविधिक अध्ययन सम्पन्न गरी EIA प्रतिवेदन
स्वीकृतिको चरणमा रहेको। नेपाल विद्युत प्राधिकरणसंग Energy Lock गरी Connection Agreement
सम्पन्न गरी PPA को चरणमा रहेको छ।

घ)चिलिमे-सेती हाइड्रोपावर कम्पनी लि.

ङ) सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लि.
च)रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लि.
छ) मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लि.

२. चिलिमे-सेती हाइड्रोपावर कम्पनी लि.

चिलिमे-सेती हाइड्रोपावर कम्पनी लि. मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको १०% शेयर स्वामित्व रहेको छ।
यस कम्पनी माफत बझाङ जिल्लामा सेती नदी-३ अधजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना, (८७ Far)
को विकास तथा प्रवर्धन भै रहेको छ। हालसम्म यस आयोजनाको विस्तृत प्राविधिक अध्ययन सम्पन्न
भइ EIA प्रतिवेदन स्वीकृत भएको छ। आयोजनाको लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणसंग Energy Lock गरी Connection Agreement सम्पन्न गरी PPA को
चरणमा रहेको छ। आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक दीर्घकालीन क्रणको लागि पहल भइरहेको छ।

३. सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड
सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड (SICL), चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड (CHCL) द्वारा

gated एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हो, जसको स्थापना २०१० मा नेपालको जलविद्युत क्षमतालाई
उपयोग गर्ने उद्देश्यले गरिएको हो। यस कम्पनीले स्थानीय समुदायको आयोजना स्वामित्वमा
सहभागिता बढाउने र स्थानीय संसाधनहरू लगानी गरी विभिन्न जलविद्युत आयोजनाहरू
सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नेमा जोड दिएको छ। देशको बढ्दो बिजुलीको मागलाई पूरा गर्न यस
कम्पनीले PROR का रुपमा १४. HALA सान्जेन (माथिल्लो) जलविद्युत आयोजना (SUHEP) तथा
४२.५ मे.वा.को सान्जेन जलविद्युत आयोजना (SHEP) हरुको बिकास गरी हाल ती आयोजनाहरु
संचालनका क्रममा रहेका छन्। दुबै आयोजना रसुवा जिल्लाको आमाछोदिङमो गाउँपालिका, चिलिमे
गाउँमा काठमाडौँबाट उत्तर लगभग १६० किलोमिटर टाढा अवस्थित छन्। हेडवर्क्स साइट तिलोचेमा
समुद्र सतहभन्दा २,३४८.३ मिटर उचाइमा रहेको छ। माथिल्लो आयोजना रन-अफ-रिभर प्रकारको छ
जसले दैनिक १ घण्टा qo मिनेट पीकिङ सुविधा सहित 989.2 मिटर ग्रस हेडबाट वार्षिक ८२. ४४
गिगावाट-घण्टा उर्जा उत्पादन गर्दछ। 0४० को एक्सिडेन्समा डिजाइन डिस्चार्ज ११.०७ m/s रहेको
छ। तल्लो आयोजना (SHEP) ले माथिल्लो आयोजनाको टेलरेसबाट सिधै पानी प्रयोग गरी ४४२ मिटर
ग्रस हेडबाट वार्षिक २४१.८६५ गिगावाट-घण्टा उर्जा उत्पादन गर्दछ। BIS खोलाबाट अतिरिक्त
०.५० m/s डिस्चार्ज इन्टेक/फोरबेमा थपिन्छ, जसले गर्दा डिजाइन डिस्चार्ज ११.५७ m/s पुग्छ।
सान्जेन माथिल्लो जलविद्युत आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादन ठ अक्टोबर, २०२३ देखि तथा सान्जेन
जलविद्युत आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादन १६ डिसेम्बर २०२४ देखि सुरु भएको हो। यी
आयोजनाहरुबाट उत्पादित विद्युत १३२ केभी ट्रान्समिसन लाइन हँदै चिलिमे हब माफत चिलिमे-त्रिशुली
२२० केभी राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जडान गरिएको छ।

४. रसुवागढी हाइड्रोपावर कं. लि.

यस कम्पनी अन्तर्गत रसुवा जिल्लाको गोसाइकृण्ड गाउँपालिका वडा नं. १ र २ (AAA र टिमुरे) मा
रसुवागढी जलविद्युत आयोजना (१११ मै.वा.) लाई मुख्यत: निम्नानुसारको ३ लटमा विभाजन गरी
निर्माण गरिएको छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट निर्माण भएको चिलिमे-त्रिशुली ३ बी २२० SA. प्रसारणलाइन तथा
चिलिमे हब सबस्टेशनको निर्माण सम्पन्न पश्चात मिति २०८१ साल कार्तिक २५ मा आयोजनामा १३२
के.भी. को व्याक चार्ज उपलब्ध भएपश्चात मिति २०८१ साल मंसिर ५ गते ग्रिड सिङ्गोनाइजेशन गरी
पहिलो युनिटबाट विद्युत उत्पादन शुरू गरेको र सबै युनिटहरूबाट विद्युत उत्पादन तथा परिक्षण गरी
मिति २०८१ साल पौष १६९ गतेदेखि व्यापारिक रूपमा विद्युत उत्पादन (Commercial Operation) @¢
आएको छ।

५. मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कं. लि

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको १० प्रतिशत र चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लि. को ३७ प्रतिशत संस्थापक
प्रबरद्धकत्वमा स्थापित मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लि.अन्तर्गत रहेको मध्य भोटेकोशी जलविद्युत
आयोजना (१०२ मेगावाट) को व्यावसायिक विद्युत उत्पादन शुरु गर्न प्रसारणलाइनको अभाव नै मृख्य
समस्या भएको छ। आयोजना एवं आयोजना निर्माण कार्य सम्पन्न भई विद्युत उत्पादनको लागि तयार
भई सक्दा पनि राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न आवश्यक बाह्रबिसे सब-स्टेशन र सो अन्तर्गतको
प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य पूरा नहुँदा समस्या भएको छ। वैकल्पिक निकासी योजना अन्तर्गत
शिवश्वी हाइड्रो पावर लि.सँग निर्माण तथा प्रयोगका लागि समझदारी गरिएको सो कम्पनीको बाह्रबिसे-
लामोसाँघ डबल Aloe प्रसारण लाइन समेतको निर्माण कार्य स्थानीय सामाजिक समस्याका कारण
हाल अवरुद्ध छ। समयमै व्यवसायिक उत्पादन नहुँदा आयोजनालाई ठलो आर्थिक क्षति भइरहेको छ र
लगानीकर्ताहरूको दबाब पनि बढ्दो छ।

६९. अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर कं. लि.

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ४१ प्रतिशत संस्थापक शेयर रहेको अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेड
अन्तर्गतको ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना २०७८ आषाढमा
निर्माण सम्पन्न भई मिति २०७८ भाद्र २५ गतेबाट पुर्ण रुपमा Commercial Operation शुरु भएको।
तत्पश्चात निरन्तर रुपमा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भइरहेकोमा मिति २०८१।०६॥१० गते साँझ देखि
देशव्यापीरुपमा परेको अविरल वर्षाको कारण मिति २०८१।०६।१२ गते विद्युत केन्द्रको बाँधस्थलमा
आएको बाढी तथा पहिरोले संरचनाहरु क्षतिग्रष्त भई oo दिन विद्युत केन्द्र पूर्णरुपमा बन्द भई आशिंक
मर्मत संभार पश्चात मिति २०८१ पौष ९ गतेदेखि विद्युत उत्पादन सुचारु गरिएको छ।

कम्पनी अन्तर्गतको दोस्रो चरणमा निर्माणाधिन २२ मेगावाट क्षमताको रोल्वालिङ खोला जलविद्युत
आयोजना तथा डाइभर्सन निर्माणका लागि EPC (Engineering, Procurement and Construction)
मोडलमा एकल प्याकेजमा निर्माण व्यवसायी 155 SSCE-HIGH HIMALAYA J=V सँग खरिद
सम्झौता भई निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिएको। हाल आयोजना स्थल विगु गाउँपालिकामा वडा नं. १
लामाबगर दोलखामा Adit Tunnel, Main Access Tunnel, Headrace Tunnel र Powerhouse खन्ने
कार्य भैरहेको छ। हालसम्म लामावगरमा Adit Tunnel ४१४ मिटर खन्ने कार्य तथा Main Access
Tunnel, Headrace Tunnel and Other Tunnels गरी १७०० मिटर सुरुङ्ग निर्माण सम्पन्न भैसकेको छ।
यसैगरी आयोजनाका अन्य संरचनाहरु तथा अर्को विन्दुबाट समेत मुख्य सुरुङ्ग निर्माणका लागि
गौरीशंकर गाउँपालिका, वडा नं- ९, रिकमा पूर्वाधार निर्माण गरी सुरुङग निर्माण कार्य प्रारम्भ हुने
अवस्थामा रहेको छ।

७. तामाकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड

कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार मिति २०७३/११/२० गते कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनीको रुपमा कार्य गर्दै आइरहेको यस कम्पनीले तामाकोशी
पाँचौ जलबिद्युत आयोजनाको निर्माण गर्ने मृख्य लक्ष्य राखेको छ। माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत
आयोजनाको Tailrace वाट निस्कने पानी उपयोग गरी निर्माण गरिने यस आयोजनाको जडित क्षमता
९९८ Hal. रहनेछ। आयोजनाको EIA, SEIA, IEE तथा EMP स्वीकृत भईसकेको। विद्युत
प्रसारणको लागि आवश्यक हुने Switching House, Take off Yard, स्थायी क्याम्प तथा कार्यालय
भवन निर्माण, आयोजनाको अडिटको पहुँच मार्ग निर्माण र २२० के.भी. प्रसारणलाइनको टावर निर्माण
गर्न आवश्यक जग्गा अधिग्रहण कार्य सम्पन्त भईसकेको। आयोजनाको Lot 1 Civil &
Hydromechanical कार्यको लागि ठेकेदार कम्पनी SINOHYDRO-KSNS JV संग मिति
२०८१/०२/२८ मा ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भई निर्माण कार्य भईरहेको। आयोजनाको Construction
Supervision & Management कार्यको लागि DOLSAR CSPDR JV संग परामर्श सेवा खरिद सम्झौता
भई कार्य भईरहेको।

SG. मोदी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड

मोदी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडबाट प्रवर्धन भैरहेको माथिल्लो मोदी ए जलविद्युत आयोजना (४२
मे.वा.) को Lot-1M Civil and Hydromechanical कार्यको निर्माणको लागि मिति २०८१/०१/२६।
May &, २०२४) मा ठेकेदार SSCE-High Himalaya JV संग ठेक्का सम्झौताभई कार्य सुरु
गरिसकेको, Lot-%: Electromechanical कार्यको लागि मिति २०८१/०२/०९ (May २२, २०२४) मा
ठेक्का आव्हान भएकोमा सबै Bidder हरुले कम्पनीको लागत अनुमान भन्दा धेरै बढी Bid गरेकोले
Tender Cancel भै Retender को लागि अन्तिम तयारीमा रहेको।

मोदी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडबाट प्रवर्धन भैरहेको माथिल्लो मोदी जलविद्युत आयोजना (१८.२
मे.वा.) को Lot—9: Civil and Hydromechanical कार्यको निर्माणको लागि मिति २०८१/०८/१० मा

139

Tender आव्हान भएकोमा निर्धारित समयभित्र परेका बोलपत्रको प्राविधिक मुल्यांक सकिएको र
आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने अन्तिम तयारीमा रहेको तथा सोहि आयोजनाको Lot-2: Electromechanical
कार्यको लागि Tender गर्नको लागि Tender Document तयार रहेको छ।

दुवै आयोजनाको PPA सम्पन्न भएको तथा Financial Closure सहित सम्पन्न भएको छ। Ta
आयोजनाको लागि आवश्यक १३२ KV Single Circuit प्रसारणलाइनको IEE स्वीकृत भैसकेको र
निर्माणको लागि अनुमतिपत्र प्राप्त भैसकेको छ। दुवै आयोजनाको लागि आवश्यक अन्नपूर्ण संरक्षण
क्षेत्रको जग्गा लिजमा लिने कार्य तथा रुख कटान कार्यको स्वीकृति भई रुख कटान कार्य भइरहेको।

९ रघुगंगा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड

गण्डकी प्रदेश, म्याग्दी जिल्लामा अबश्थित राहुघाट जलाबिध्युत आयोजनाको निर्माण, संचालन
व्यवस्थापन गर्न नेपाल बिधुत प्राधिकरणको सहायक कम्पनीको रुपमा रघुगंगा हाइड्रो पावर लिमिटेड,
कम्पनि ऐन, २०६३ अनुसार मिति २०७३/११/२४ गते कम्पनि रजिस्ट्रारको कार्यालयमा विधिवत रुपमा
दर्ता भइ स्थपना भएको हो। भारतको Export-Import (EXIM) Bank of India को सहलियत पूर्ण AT
सहयोग तथा नेपाल सरकार र ने.वि.प्रा.को संयुक्त लगानीमा ने.वि.प्रा.को सहायक कम्पनि, रघुगंगा
हाइड्रो पावर लिमिटेडबाट निर्माणाधीन यस आयोजनामा नेपाल विधृत प्राधिकरणको ७० प्रतिशत शेयर
स्वामित्व रहेको छ। आयोजना निर्माणको लागि आवश्यक वातावरणीय कार्य, जग्गा प्राप्ति, कर्मचारी
आवास निर्माण लगायत सम्पूर्ण प्रारम्भिक कार्य सम्पन्न भइ हाल लट १ सिभिल तथा हाइड्रोमकानिकल
कार्य र लट २ इलेक्टरोमकानिकल कार्यको लागि निर्माण ब्यबसायी नियुक्त भइ निर्माण कार्य भईरहेको
र हाल सम्म समग्र भौतिक प्रगति करिब ८5५% रहेको छ।

१०, पावर ट्रान्समिसन कम्पनी नेपाल लिमिटेड
ने.वि.प्रा.को ५०% शेयर स्वामित्व रहेको यस कम्पनी अन्तगत ढल्केबर मुजप्फरपुर ४००
के.भि.प्रसारणलाइन सम्पन्न भैसकेको र विद्युत आयात निर्यात कार्य भैरहेको छ।

११. चैनपुर सेती जलविद्युत कं. लि

ने.वि.प्रा.को ५१% शेयर स्वामित्व रहने यस कम्पनी अर्न्तगत चैनपुर सेती जलविद्युत आयोजना (२१०
मे.वा.) निर्माण गर्ने गरि कम्पनी स्थापना गरिएको हो। आयोजनाका पुर्व तयारीका कार्यहरु जस्तै
अडिट टनेल खन्ने,आयोजनाको बिद्युत गृह र आवासिय क्षेत्र जाने पहुँचमार्ग आवासीय भवनहरु निर्माण
सम्बन्धी कार्यहरु सुचारु रहेका छन। आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन Updated गरी
अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता SMEC बाट Review कार्य सम्पन्न भईसकेको छ। आयोजनाको बिद्युत
उत्पादनको अनुमतिपत्र प्राप्त भई सकेको छ भने वातावरण प्रभाव मुल्यांकन EIA प्रतिवेदन नेपाल
सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालयवाट स्वीकृत भईसकेको छ। आयोजनाको मुख्य निर्माण कार्यको

लागि आवश्यक क्रण लगानीको लागि HIDCL को अगुवाईमा लगानीको सुनिश्चिता भएको मिति
२०८१/१२/२० गतेको पत्रबाट पत्राचार समेत गरेको छ।

डिभिजन वन कार्यालय, बझाङ्गको २०८१/०३/१४ गतेको निर्माण कार्य रोक्का गर्ने पत्र प्राप्त भए
पश्चात अडिट टनेल ३र ५ मा खन्ने कार्य पूर्ण रुपमा बन्द हुन गएकोले सो कार्यलाई यथाशिघ्र शुरु
गर्न नसकेमा आयोजनालाई थप आर्थिक भार पर्ने देखिन्छ।

१२.त्रिशुली जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड

नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको संयुक्त लगानीमा मिति २०६८ साल
वैशाख २९ गते कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई त्रिशुली जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको
स्थापना भएको हो। कम्पनीको अधिकृत पुँजी रु.२ अर्ब ५० करोड र जारी पुँजी रु.२ अर्ब ४७ करोड
रहेको छ। कम्पनीमा ने.बि.प्राको 30% शेयर स्वामित्व रहेको छ। यस कम्पनीबाट निर्माणाधीन ३७
मे.वा क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली ३ बी जलविद्युत आयोजना नदी प्रवाहमा (RoR) आधारित माथिल्लो
त्रिशुली ३ ए जलविद्युत आयोजना (६० HAT.) को Cascade आयोजना हो। यस आयोजनाको औसत
वार्षिक विद्युत उत्पादन २९२.५८ गिगावाट घण्टा (सुख्खा याम: १३४. ८८ गिगावाट घण्टा; वर्षा याम:
१५७.७० गिगावाट घण्टा) रहेको छ। माथिल्लो त्रिशुली ३ बी जलविद्युत आयोजना नेपाल सरकारको
"जनताको जलविद्युत" कार्यक्रम अन्तर्गतको पहिलो आयोजना हो। यस आयोजनाबाट उत्पादित
विजुली १३२ किलोभोल्टको प्रसारणलाइन माफत ३ कि.मि. उत्तर पश्चिमतफ अवस्थित माथिल्लो
त्रिशूली ३ बी हब सबस्टेशनमा प्रसारण गरिनेछ।

१३.दुधकोशी कम्पनी लिमिटेड

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनीको रुपमा स्थापना भएको यस कम्पनीले खोटाङ, ओखलढुङ्गा
र सोलुखम्ब् जिल्लाहरूमा पर्ने ६७० मेगावाटको दुधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना Vast र
बिकास गरिरहेको छ। आयोजनामा दुईवटा भूमिगत विद्युत Wess हुनेछन। एउटा बाँधसँगै vo
मेगावाटको विद्युत गृह र अर्को सुनकोशी नदी किनारमा ६०० मेगावाटको मुख्य विद्युत गृह।
आयोजनाको विस्तृत डिजाइन प्रतिवेदन र आयोजना निर्माणको लागि बोलपत्र सम्बन्धी कागजातहरू
तयार भएको Bl जलविद्युत तफको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्गन (EIA) प्रतिवेदन र प्रसारण लाइनको
प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) प्रतिवेदन तयार गरिसकिएको छ। ADB र अन्य विकास
साझेदार संस्थाहरूको गाइड लाइन अनुसार गरिएका विभिन्न वातावरणीय र सामाजिक यौजनाहरू
तयार गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आयोजनाको कल लागत a, डलर २,३२० मिलियन
हुने अनुमान गरिएको छ। आयोजना निर्माणको वैदेशिक तर्फको लगानीको लागि ADB लाई मुख्य
लगानीकर्ताको रूपमा र Co-Financer को रूपमा World Bank, AIIB, EIB, OFID/ Saudi
Development Fund लाई सहलियत पूर्ण क्रण लगानी गरिदिन अनुरोध गरिसकिएको छ। आगामी

141

सेप्टेम्बर २०२५ भित्र आयोजनाको लागि आवश्यक विदेशी र स्वदेशी लगानीको सम्पूर्ण वित्तीय
व्यवस्थापन (Financial Closure) गर्ने र सन २०२६ को अन्त्यतिरबाट आयोजनाको मुख्य संरचनाहरूको
निर्माण कार्य प्रारम्भ गरी सन २०३३ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।

१४,अपर अरुण हाइड्रो-इलेक्ट्रिक लिमिटेड
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनि अपर अरुण हाइड्रो-इलेक्ट्रिक लिमिटेड सन् २०१७ मा

जलविद्युत आयोजनाको प्रवर्धन र विकास हेत् स्थापना गरिएको Special Purpose Vehicle हो। यस
कम्पनीद्वारा नेपाल सरकारको "नेपालको पानी जनताको लगानी" अवधारणा अन्तर्गत संखुवासभा
जिल्लामा अवस्थित १०६३.३९ मे.वा. क्षमताको अपर अरुण जलविद्युत आयोजना र vo Far.
क्षमताको इखुवा खोला जलविद्युत आयोजना प्रवर्धन तथा विकास भईरहेको छ।

अपर अरुण ज.वि.आ. अन्तर्गत आयोजनाको निर्माण पूर्व तयारीका कार्यहरु जस्तै २.०३ कि.मि. सुरुंग
सहितको २१ कि.मि. लामो पहुँचमार्ग तथा कर्मचारी आवासगृह निर्माण भईरहेको,जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी
कार्य अन्तिम चरणमा पुरेको र क्षतिपूर्ति वितरण लगायतका कार्यहरु सम्पन्न भईसकेको छ। हाल
आयोजनाको टेन्डर डिजाइन तथा निर्माण सुपरिवेक्षण कार्यका निम्ति अन्तरराष्ट्रिय स्तरको परामर्शदाता
नियुक्त भई कार्यभईरहेको छ। आयोजनाको grid connection agreement भईविदयुत खरिद सम्झौता
गर्ने प्रक्रियामा रहेको छ। यसका साथ साथै इखुवा खोला ज.वि.आ. को टेन्डर डिजाइन सम्बन्धि
दस्तावेज परामर्शदाताद्वारा तयार भईरहेको छ।

यस कम्पनीको आयोजना कार्यन्वयनका क्रममा देखिएको प्रमुख समस्या आयोजनाको लागि श्रोत
सुनिस्चित गर्ने तथा वित्तीय व्यवस्थापन जुटाउने रहेको छ भने यस बाहेक आयोजना स्थलसम्म
पहुँचको लागि निर्माणाधीन कोशी राजमार्गको अवस्था राम्रो नभएको, पूर्वाधारको सिमित सुविधा
उपलब्ध भएको, अन्तरनिकाय समन्वय र स्वीकृतिमा ढिलाई हुने जस्ता अन्य समस्यको पहिचान तथा
समाधानका निम्ति प्रयास गरिएका छन।

कम्पनीद्वारा आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक सम्पूर्ण पूर्व तयारीका कार्यहरु अन्तिम चरणमा रहेको
हुँदा आयोजना यथासिघनै निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न लागेको अवस्थामा रहेको छ। कम्पनीले सन्
२०२६ मा सुरू गरि सन् २०३२ सम्ममा अपर अरुण तथा इखुवा खोला ज.वि.आ. निर्माण सम्पन्न गर्ने
लक्ष्य राखेको छ।

१५. उत्तरगंगा कम्पनी लिमिटेड

नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनि को रुपमा स्थापना भएको उत्तरगंगा पावर कम्पनि
उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलबिद्युत आयोजना बिकाश गर्ने उदेश्यले स्थापना भएको हो। यस
कम्पनिमा नेपाल बिद्युत प्राधिकरण को बहुमत सेयर ( ६८ %) रहेको Bl कम्पनि अन्तरगत प्रस्तावित

142

उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलबिद्युत आयोजना बाग्लुंग जिल्ल्लाको पश्चिममा निसिखोला गाउँपालिकामा
पर्दछ राजधानी बाट करिब ४०० कि.मि पश्चिम गण्डकी प्रदेश मा अबस्थित छ। ढोरपाटन उपत्यका
मा बग्ने उत्तरगंगा नदीमा २०० मि. को बाँध बाँधी कृत्रिम जलाशय निर्माण गरि सो पानि करिब ठ
कि.मि लामो सुरुंग माफत निशी खोलामा पथान्तरण गरि oko मे.वा को बिद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य
राखिएको छ। सो बिद्युत पश्चिम रुकुम जिल्ला को निर्माणाधीन बफिकोट ४०० के.भी सब स्टेशन मा
लागि राष्ट्रिय प्रसारण लाइन मा समाहित गर्ने योजना छ।

हालसम्म आयोजनाको प्रगति हेर्दा सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिएको, बन तथा बाताबरण मन्त्रालय
बाट बातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन EIA स्वीकृत भैसकेको तथा बिद्युत उत्पादन अनुमति (Generation
License) पत्रको लागि बिद्युत बिकाश बिभाग मा आवेदन दिइ सकेको छ।

हाल NEA Engineering company माफत आयोजनाको Review of feasibility study and in
basinandinter— basin option study को कार्य भैरहेको छ र रिपोर्ट प्राप्त भएपछि Construction
Modality / funding modality निर्क्यौल गरि आगामी आठ वर्ष भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना
आयोजना ले राखेको छ।

१६, तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेड

मार्ग देखि बैशाखसम्म अधिकतम बिद्युत मागलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त जलाशययक्त
१४० MW तनहुँ जलबिद्युत आयोजनाको निर्माण गर्न नेपाल सरकारले नेपाल बिद्युत प्राधिकरणबाट
प्रबर्द्धित पूर्ण स्वामित्वको सहायक कम्पनी तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेड २०६८ चैत्र १२ गते स्थापना
हुनुको साथै दातृ निकायहरु क्रमश: १८४ MUSD जाईका, १५० MUSD एडीबी, वर MUSD
ईआइबी, ४३ MUSD नेपाल सरकार र ४३ MUSD नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको समेत कुल जम्मा
५०५ मिलियन अमेरिकी डलर संयुक्त लगानी गर्ने स्रोत सुनिश्चित भई दृूृतगतिमा आयोजना निर्माण
कार्य भईरहेको छ।

१७. एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनइए इन्जिनियरिङ्ग कम्पनी लिमिटेडमा नेै.वि.प्रा.को
५१% शेयर स्वामित्व रहेका छ। यस कम्पनिले परियोजनाहरूको विस्तृत अध्ययन तथा Review,
निर्माण सुपरभिजन तथा परामर्श सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। २०८०/८१ मा कम्पनीले ७३ साना तथा
ठूला परियोजनाहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेसँगै ६३ अन्य परियोजनाहरूमा परामर्श सेवा प्रदान गर्दै
आएको छ। प्रमुख आयोजनाहरूमा :

विस्तृत अध्ययन तथा Review तर्फ
१. मुगु कर्णाली कर्णाली जलविद्युत आयोजना (१९०२ मेगावाट)
२. जगदुल्ला ए जलविद्युत आयोजना (१२३.७ मेगावाट)

३. उत्तरगंगा जल बिद्युत कम्पनी अन्तर्गत सम्भाव्यता Review अध्ययन तथा इन बेसिन विकल्प

अध्ययन
४. फुकोट- वेतन - दोधोधरा ४०० के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना

निर्माण सुभरभिजन तर्फ

५. अप्पर मोदी ए जलविद्युत आयोजना (४२ मेगावाट)

६. अप्पर मोदी जलविद्युत आयोजना (१८.२ मेगावाट)

७. भेरी-बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना ५१००० हे. सिचाई तथा ४६.८ मेगावाट
ठ. रोल्वालिंग खोला जलविद्युत आयोजना (२०.६मेगावाट)

९ फुकोट- add - दोधोधरा Yoo के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना ९६ कि.मी.

qo. अप्पर तामाकोशी ४५६ मेगावाट पुन: निर्माण इन्जिनियरिङ्ग तथा सुपरभिजन

144

ऐन, नियम एवं विनियमहरुको सूची
ने.वि.प्रा.का प्रचलित ऐनहरु

नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१
विद्युत ऐन, २०४९

विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४
विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐन, २०५८

अन्य प्रासंगिक ऐनहरु

जलश्रोत ऐन, २०४९

सार्बजनिक खरिद ऐन, २०६३

वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६

श्रम ऐन, २०७४

जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४

वन ऐन, २०७६

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०४९

सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन, २०६४
सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, २०६४

नियमावली तथा विनियमावली :

विद्युत नियमावली, २०५०

विद्युत चोरी नियन्त्रण नियमावली, २०५९

नेपाल विद्युत प्राधिकरण आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०६८ (संसोधन सहित)
नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी प्रशासन विनियमावली, २०७५

ने.वि.प्रा. विद्युत वितरण विनियमावली, २०७८

ने.वि.प्रा. विद्युत दुर्घटना क्षतिपूर्ति विनियमावली, २०६७

Tao. विद्युत महशुल संकलन विनियमावली, २०७८

ने.वि.प्रा. भ्रमण खर्च विनियमावली, २०६५

ने.वि.प्रा. विद्युत चृहावट नियन्त्रण विनियमावली, २०५०

ने.वि.प्रा. सामृदायिक ग्रामिण विदयुतिकरण विनियमावली, २०७१

अन्य प्रासंगिक नियमावली

जलश्रोत नियमावली, २०४०

सार्बजनिक खरिद नियमावली, २०६४

वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७

श्रम नियमावली, LOWY

सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) नियमावली, RORY
सूचनाको हक सम्बन्धि नियमावली, २०६५

वन नियमावली, २०७९

जलवय्यित विकास नीति, २०५८

जलख्ोत नीति, २०७७