सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा सूचनाको हक सम्बन्धी
नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको

नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरु (स्वत:प्रकाशन) को विवरण

(२०८२ वैशाख देखि असार मसान्त सम्म)

नेपाल विद्युत प्राधिकरण

दरवारमार्ग, काठमाडौं।

द्.

विषय सूची

पृष्ठभूमी

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको काम, कर्तव्य, एवं अधिकारहरु

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संगठनात्मक संरचना तथा दरबन्दी

३.१ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संगठनात्मक संरचना
३.२ कर्मचारीको दरबन्दी विवरण

नेपाल विद्युत प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक, उपकार्यकारी निर्देशकहरु, प्रवक्ता,

सूचना अधिकारी र नोडल अधिकृतको नाम तथा टेलिफोन नं.

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्देशनालयहरुको कार्य विवरण :

4.4
२.२
4.8
4.8
4.4
4.%
4.9

1.5

प्रशासन निर्देशनालय

अर्थ निर्देशनालय

उत्पादन निर्देशनालय

वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय

प्रसारण निर्देशनालय

योजना, अनुगमन तथा सूचना प्रविधि निर्देशनालय
आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय

ईन्जिनियरिङ्ग सेवा निर्देशनालय

५.९ व्यवसाय विकास निर्देशनालय

ऐन, नियम एवं विनियमको सूची

1O
५७७४

GO

१.पृष्ठभूमि :

विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई सक्षम, भरपर्दो र सर्वसुलभ गरी विद्युत आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्न
नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ बमोजिम नेपाल विद्युत प्राधिकरण २०४२ साल भाद्र १ मा स्थापना
भएको हो। हालसम्म नेपाल विद्युत प्राधिकरण उत्पादन निर्देशनालयले संचालन तथा उत्पादन गरेको
जम्मा जलविद्युत क्षमता ग्रिडमा जोडीएको ५७८.६२ मेगावाट र ग्रिडमा नजोडिएको ४.५४ मेगावाट गरी
जम्मा जलविद्युत क्षमता ५८३.१९ मेगावाट, थर्मल विद्युत ५३.४१ मेगावाट, सोलार विद्युत २५ मेगावाट
गरी जम्मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट उत्पादित विद्युत ६९१.५७ मेगावाट छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका
सहायक कम्पनीहरुबाट ६४६.४ मेगावाट र निजि क्षेत्रको जलविद्युत २१६०.३५ मेगावाट, निजि क्षेत्रको
सोलार विद्युत ११६.९४ मेगावाट र बगासबाट उत्पादित ६ मेगावाट गरी नेपालमा जम्मा ३५९१. २६
मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको छ। विद्युत पहँच भएका पालिकाको आधारमा ९७.६ प्रतिशत र वडाहरुको
आधारमा ९५.१८ प्रतिशत विद्युतीकरण भएकोमा प्राधिकरणको विद्युत प्रणाली, निजी क्षेत्र तथा वैकल्पिक
उर्जा समेत गरी मुलुकभर आ.व. २०८१/०८२ असार मसान्तसम्ममा करिब ९८ प्रतिशत विद्युतीकरण
भएको छ। प्राधिकरणले मुलुकभर रहेका वितरण केन्द्रहरु माफत आ.व. २०८१/०८२ असार मसान्तसम्म
ने.वि.प्रा. तफका ५७,०७/५२८ र सामुदायिक विद्युत सहकारी संस्था तफका ३,२८,१७० समेत गरी जम्मा
६०,३५,६९ ८ ग्राहकहरुलाई विद्युत सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेको छ।

२. नेपाल विद्युत प्राधिकरणको काम, कर्तव्य एवं अधिकारहरु :

(क) विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी दीर्घकालीन र अल्पकालीन नीति निर्धारण गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस
गर्ने।

(क१) प्रचलित कानून बमोजिम विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गरी विद्युत आपूर्ति गर्ने।

(ख) विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणाली तथा तत्सम्बन्धी अन्य कार्यको योजना तर्जुमा गर्ने र
तर्जुमा भएको योजनाको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक विद्युत उत्पादन केन्द्र, रुपान्तर केन्द्र (
सबस्टेशन), वितरण केन्द्र, प्रसारण र वितरण लाइन तथा तत्सम्बन्धी सुविधाहरुको निर्माण, संचालन,
संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने।

(ग) औद्योगिक, कृषि विकास तथा जनताको सुविधाको लागि आर्थिक दृष्टिले उपयुक्त क्षेत्रमा उपयुक्त
स्तरको विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणको व्यवस्था गर्ने।

(घ) विद्युत महशुल बाहेक ग्राहकबाट मिटर जडान, मिटर ठाउँसारी, नामसारी, क्षमता वृद्धि लगायतका
सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने।

(ङ) विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान कार्य गर्ने, गराउने।

(च) विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण सम्बन्धमा दक्ष जनशक्ति तयार गर्न उच्च तालिम तथा अध्ययनको
प्रबन्ध गर्ने, गराउने।

(च१) विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण कार्यसँग सम्बन्धित प्राविधिक सल्लाह र परामर्श प्रदान गर्ने।

(छ) प्राधिकरणको उद्देश्य पूर्तिको लागि आवश्यक अन्य कामहरु गर्ने, गराउने।

३. नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संगठनात्मक संरचना तथा दरबन्दी :
३.१. नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संगठनात्मक संरचना :

Nepal! Electricity Authority
Organization Structure

BOARD OF DIRECTORS _]
udat Committee

१

Managing Director

Managing Director's Secretanat रि .
Level 11. (T) Business Function
Pianning. Monitoring & information Busi tos Develop * Administration Directorate Finance Dwectorate Generation Directorate Transmission Directorate Oistribution & Consumer
Technology Directorate 12, (1) Level 12, (A.) Level 12, (A) Level 12. (T) Level 12, (0) Services Directorate
Level 12, (1) Level छ Level 12, (T)

Corporate Pianning & Hi Resources Large Ganeratinn Operation & high vote ctmone Gra nent Ovvelopment Planning & Technical Services
Monitoring Department Department 'eed Maintenance Deparment Level 11 (7) n° Department Department Sudetation
Love! 11, Level 11 (A) Level 11 (Acc ) ne & Level 11 (7) क (७०७३ 11 0)
Power Sysiem Management rage Paper Medium Voltage Grid Level 11 @)
Departmen Power Trade बुक General Services Department Development Department Environment & Social Stucies
Level 11 (1) Level 11 (T. Level 11 (A) [ कि 2... Department Distribution Line and Substation
Information Technology Power System Operation Level 11)
Depenment Company Management Legal पमन Generation Deveropmare & pevermert rt) ा Level 11 (7)
Level 11 ' vel Regut Compliance ton। = a Geologice! Investigation
Level 10 (Ele ) i 6000 Suppor Devarmment Gad Operation Deparment Department en Stal Satemuard and
Adminstraton Section ८.] Recruitment Department Level 11 (AMisc.) Lever Level 11 (1) . _ mn nm nant Manage: ment
Levet 6 (A) Business Promoton Div Level 11 (A) Training Management Level 11 (A/Misc )
Level 10 (Ele ) Retirement Fund Civit Division
Management Diveion Admuinistratios Division Level 10 (Cail Departmen
Level 10 (Acc ) Level 19 (A) vet $0. (Cm Level 11 (A Administration Section
Adrmunistration Section Transmission Line & Sub Madhesh P: Office, Level 9 (A)
Level 9 (A) Finance bevel Station Design Division क १ म Physical tnfrastructure Onvision

Level 10 (Ete Level Level 10 (Cri)

Finance Section
iain sae। ramet।। ew)
Level 10 (A) 01 i
0) = Technical Level १1 0) E Construct pve and
(2) = Administration Finance Division Level 10 )
(Acc.) = Account Level 10, (Acc } Bagmat: Province Dimson
(Ele.) ० Electrical Office, Hetauda Administration Section
(A/Misc.} = Administration - Miscellaneous 110 (Ele Levert 9 (A)

High Voltage: 220 kV and Above
Medium Voltage: below 220४
Distribution Line: Betow 66 kV Level 11 0) Level 9 (Acc)
Large Generation: 30 MW and Above
Medium Generation: Below 30 MW

Gandaki prgyecial Office, Fi Section

Lumbini Provincial Office.
Butwal
Level 11 (1)

Lumbini Province Division
Office.
Level 10 (Ele
Karnaii Faowiocia! Office.
Level 11 (T)

Sudur Pashchm Provncal
Office, Attaria
Levet 11 (1)

Procurement Management
Oivision
Level 10 (Ele)

Administration Division
Level 10 (A)

Finance Division
Level 10 (Acc }

४
é

३.२. कर्मचारी दरबन्दी विवरण :

नेपाल विद्युत प्राधिकरण
प्रशासन निर्देशनालय
जनसाधन विभाग
केन्द्रीय कर्मचारी प्रशासन शाखा

२०८२ असार मसान्त
मौजूदा कर्मचारी

म्यादी/करार/

पद सेवा स्वीकृत दरबन्दी ज्यालादारीमा

कार्यकारी निर्देशक
उप कार्यकारी
प्राविधिक / प्रशासन)
निर्देशक

प्राविधिक

स्थायी ना

कार्यरत कर्मचारी

सहायक स्तर
=

१७४८
अधिकृत स्तर
(तह ६ देखी ११

प्रशासन टु

सम्म)

यि बि

४. नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, उपकार्यकारी निर्देशकहरु, प्रवक्ता, सूचना अधिकारी,
र नोडल अधिकृतको नाम तथा टेलिफोन नं.

सि.नं. नाम

हो
न

उपकायकारी निर्देशक श्री तारा प्रसाद प्र ९८४५१३३७०६८

१०। नि. उपकार्यकारी निर्देशक एवं। श्री राजन ढकाल ९८४१९४५५४५७४४५/९७०६८९०८१२६
प्रवक्ता

५. नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्देशनालयहरुको कार्य विवरण :

५.१. प्रशासन निर्देशनालय :

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विद्यमान ९ वटा निर्देशनालयहरु मध्ये प्रशासन निर्देशनालय पनि एक हो।
यस निर्देशनालयको नेतृत्व उपकार्यकारी निर्देशक तह १२ (प्रशासन) बाट हुँदै आएको छ। नेपाल विद्युत
प्राधिकरणको समग्र कर्मचारी प्रशासन र सामान्य प्रशासन यसै निर्देशनालय अन्तर्गत संचालन र
व्यवस्थापन हुँदै आएको छ। यस निर्देशनालय अन्तर्गत जनसाधन विभाग, पदपूर्ति विभाग, सामान्य सेवा
विभाग र कानून विभाग गरी चार वटा विभागहरु रहेका छन्। निर्देशनालय अन्तर्गत रहेको सामान्य सेवा
विभाग अन्तर्गत जनसम्पक तथा गुनासो व्यवस्थापन शाखामा यस आ.व. २०८१/०८२ मा २७ वटा
सूचना माग गरिएकोमा १९ वटा सम्बन्धित सूचना मागकर्तालाई उपलब्ध गराइएको छ भने ठ वटा
सूचना उपलब्ध गराउने प्रक्रियामा रहेका छन्। त्यसैगरी उक्त अवधिमा जम्मा ५०,१४१ वटा गुनासाहरु
प्राप्त भएकोमा ५७,८१६ गुनासाहरु फरछ्यौट भएका छन् भने ३३५ वटा गुनासाहरु Halal प्रकृयामा
रहेका छन्।

५.१.१. प्रशासन निर्देशनालयका कार्यहरु :

प्रशासन निर्देशनालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको काम कारवाहीलाई ART, दुरुस्त, जनमुखी, पारदर्शी,
सहभागितामूलक बनाई व्यवस्थित ढंगले सम्पादन गर्न समग्र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई सहयोग गर्ने
सहयोगी निकायको रुपमा कार्यसम्पादन गर्दछ। त्यसका लागि यस निर्देशनालयले आन्तरिक तथा बाह्य
सम्पक, अन्तर निर्देशनालय समन्वय तथासंचालक समितिका निर्णयहरु कार्यान्वयन गरी प्राधिकरणलाई
सुशासनको मार्गमा डोच्याउने जमर्को गर्दछ। उपरोक्त बाहेक यस निर्देशनालयले सम्पादन गर्ने अन्य
कार्यहरु निम्नानुसार रहेका छन् :

१.पदपूर्ति सम्बन्धी कार्य: प्रत्येक वर्ष प्राधिकरणमा रिक्त हुन आएका पदहरुमा नियमानुसार प्रतिशत
निर्धारण तथा पद बाँडफाँड गरी लोकसेवा आयोगको सहमतीमा नयाँ नियुक्ति र बढुवाको विज्ञापन
प्रकाशन गर्ने, दरखास्त छानविन गर्ने, बढुवा सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्ने, आयोगबाट लिखित परिक्षाको
परिणाम प्राप्त भएपछि मौखिक परिक्षा संचालन गर्ने र सफल उमेदवारहरुलाई नियुक्ति र बढुवाको लागि
सिफारिस गर्ने।

२. जनसाधन सम्बन्धी कार्य: सिफारिस भै आएका नयाँ कर्मचारीलाई नियुक्ति तथा पदस्थापना गर्ने,
कर्मचारीको सरुवा गर्ने, कर्मचारीहरुको हाजिरी व्यवस्थापन, अभिलेखाङ्गन, विभागीय कारवाही तथा
पुरस्कार प्रदान गर्ने साथै कर्मचारी कल्याण सम्बन्धी कार्य (विमा, औषधी उपचार खर्च तथा wT
व्यवस्थापन) गर्ने।

३. सामान्य सेवा सम्बन्धी कार्य: देशभर नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नाममा रहेका जग्गाहरुको अभिलेखाङ्गन
तथा संरक्षण गर्ने, प्राधिकरणका कार्यालयहरुलाई आवश्यकता अनुसार Logistic Support उपलब्ध

गराउने, सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्ने, कार्यालय व्यवस्थापन गर्ने, सवारी साधन व्यवस्थापन गर्ने, कार्यालय
माल सामान खरिद सम्बन्धी कार्य गर्ने, सम्पत्ति ब्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने, माग भएका सूचना
उपलब्ध गराउने, प्रकाशन सम्बन्धी कार्य गर्ने, गुनासो सुन्ने र सो को व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य तथा
आकष्मिक भैपरि आउने कार्यको व्यवस्थापन गर्ने।

४. कानून सम्बन्धी कार्य: नेपाल विद्युत प्राधिकरण विरुद्ध अदालतमा परेका मुद्दाहरु, प्राधिकरणका
तर्फबाट गर्नुपर्ने मुद्दाहरुको बहस पैरवी गर्ने, प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई कानूनी सल्लाह उपलब्ध गराउने,
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विनियमावली, निर्देशिका आदिको निर्माणमा सम्बन्धित पक्षसँग समन्वय तथा
सहकार्य गरी समग्र प्राधिकरणको कानूनी समस्या समाधान गर्न सहयोग गर्ने।

५.१. २. प्रशासन निर्देशनालय अन्तर्गतका विभागीय प्रमुखहरु र महाशाखा प्रमुखहरुका नाम

तथा सम्पर्क नं. :
सि.नं निर्देशनालय पद नाम मोवाइल नं. मेल ठेगाना
/विभाग/ महाशाखा

निर्देशक
ee

महाशाखा
Fela

१० सामान्य प्रशासन सह निर्देशक श्री तुलसी प्रसाद सापकोटा। ९८४१६४९५३३। tulsisapkota2030@gmail.com
महाशाखा

सुशासन व्यवस्थापन श्री रामप्रसाद पौडेल ९८४९७५७३९५। rampsdpaudel@gmail.com
महाशाखा

४.१.३. संगठन संरचना:

Organization Structure of Administration Directorate

Administration Directorate

Level 12, (A.)

Human Resources Dept.
Level 11, (A)

I
I
Personnel Administration Good Governance हि
Div. Management Division Personnel Welfare Div.
Level 10, (A) Level 10, (A) Level 10, (A)

Central Personnel
Administration Sect.
Level 9, (A)

Central Personnel Record
Section
Level 8 (A)

_

Human Resource Planning & Legal Div.
Development Sect.
Level9, (A)।

Legal Dept.
Level 11, {A)

Level 10, (A, Legal)

General Services Dept.
Level 11, (A)

Explanation:

Dept. = Department
Div. = Division

(A) = Administration
Comp. = Computer
Sect. = Section

General Services Division
Level 10, (A)

Public Relation & Grievance
Handling Section
Level 9, (A)

Assets Management Sect.
Level 9, (A)

Procurement Management Sect.
Level 9, (A)

Recruitment Dept.
Level 11, (A)

ही

Recruitment Div.
Level 10, (A)।
Recruitment Sect. Promotion Sect.
Level 8, (A) Level 8, (A)

५.२. अर्थ निर्देशनालय:

५. २.१ अर्थ निर्देशनालयका कार्य :

वै.

नेपाल विद्युत प्राधिकरण अर्थ निर्देशनालयबाट संस्थाको वार्षिक वजेट तयार गरी
सोको कार्यान्वयन, अनुगमन निरीक्षण तथा नियन्त्रण, आय व्यय विवरण तयारी तथा
लगानी व्यवस्थापन सहित केन्द्रीय कोष संचालकको रुपमा कार्य सम्पादन गर्ने।

यस निर्देशनालय अन्तगत संस्थागत वित्तीय विभाग, लेखा विभाग र नियमन
अनुपालन विभाग गरी तीन वटा विभाग रहेका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको
केन्द्रीय कोष संचालकका रुपमा रहेको संस्थागत वित्तीय विभागबाट आर्थिक प्रशासन
विनियमावली, २०६८ मा व्यवस्था भएअनुसार विभिन्न उत्पादन केन्द्र, प्रसारण केन्द्र,
वितरण केन्द्र, विभाग र आयोजनाको वार्षिक वजेट तयार गरी संचालक समितिबाट
स्वीकृति गराई सो अनुसार वजेट कार्यान्वयन गर्ने गर्दछ। सो कार्यान्वयनका क्रममा
स्वीकृत बजेट अनुसारको वजेट निकासा गर्ने तथा सोको अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने।

लेखा विभागले नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट हुने सम्पूर्ण आय व्ययको विवरण तयार
गरी अरध्ध-वार्षिक र वार्षिकरुपमा वित्तीय विवरण तयार गरी सोको अन्तिम लेखा
परीक्षण गराई प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रमाणिकरण गराउने र सो क्रममा देखिएका
बेरुजुहरु सम्वन्धित कार्यालयहरुसँग समन्वय गरी फर्छ्यौट गर्ने गराउने कार्य गर्ने।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख रुपमा विद्युत बिक्री र अन्य क्रियाकलापबाट
संकलन हुने सम्पूर्ण आय रकम केन्द्रीय कोषमा जम्मा गरी सो को आवश्यकता
अनुसार परिचालन गर्ने।

नेपाल सरकारवाट विकास बजेटका रुपमा प्राप्त हुने शेयर, क्रण, बैदेशिक

क्रण/अनुदान बजेट समेतको लगानी व्यवस्थापनका साथै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका
सहायक कम्पनीहरुमा हुने शेयर तथा क्रण लगानीको पनि व्यवस्थापन गर्ने।

४५.२.२. संगठनात्मक संरचना

Organization Structure of Finance Directorate

Finance Directorate

Level 12, (Acc.)

Corporate Finance Dept. Account Dept. Cc ' Gratuity Fund Management Div
Regularoy Compliance Dept 9 .
Level 11, (Acc.) Level 11, (Acc.) steel it (Misc) Level 10, (Acc.)
Investment Analysis Div. Central Account Div.
Level 10, (Acc.) Level 10, (Acc.)

/ Project Account Div.
Budget & Treasury Div. Level 10, (Acc.)
Level 10, (Acc.) :

Central Payment Div.
Level 10, (Acc. Explanation:

Dept. = Department

Treasury Section (Acc.) = Account

Level 8, (Acc.) Power Purchase Payment

Level 8, (Acc.)

Misc. = Micellaneous
Div. = Division
Sect. = Section

Budget Section.
Level 8, (Acc.) Central Payment Section

Level 8, (Acc.)

lrregularity Clearence Section
Level 8, (Acc.)

Store Section
Level 7, (Acc.)

५. २.३. प्रमुखको नाम :

विभागीय प्रमुख तथा महाशाखा प्रमुखहरुको नाम तथा सम्पर्क नम्बर :
सि.नं. लि पद वैभागीय प्रमुखको नाम मोबाइल नं. इमेल ठेगाना

१। अर्थ निर्देशनालय उप कार्यकारी नि. प्रमुख राजन क्रषि कडेल। ९८४१३४४५४२३
निर्देशक

8

o संस्थागत वित्तिय निर्देशक उमेश भण्डारी ९८४५१०३१६०६
क _ Pf
अवकाश कोष सह निर्देशक नारायण धिताल ९८५५०७०००७
व्यवस्थापन महाशाखा

केन्द्रिय भुक्तानी सह निर्देशक सुशान्त बास्तोला ९८५१२१५२५९
महाशाखा

वित्तिय योजना तथा। सह निर्देशक तोमलाल सुवेदी ९८५१२७३२०९
लगानी महाशाखा

बजेट तथा ट्रेजरी प्रमुख तिर्थराज न्यौपाने ९८४३१५०४९०
महाशाखा

केन्द्रिय लेखा प्रमुख नवराज बस्नेत ९८५१२०२३८९
महाशाखा

केन्द्रिकृत लेखाष्णाली। प्रमुख लोकेन्द्र बहादुर साउद ९८५१०९९१३३
आयोजना

11

५.२. ४. नेपाल विद्युत प्राधिकरण अर्थ निर्देशनालयबाट आ.व. २०८१/२०८२ असार मसान्त सम्म भएका गतिविधिहरु

१.

नेपाल सरकार मार्फत विकास

बजेट प्राप्त

बैदेशिक श्रोत तर्फको नेपाल
सरकारबाट क्रण/ अनुदान
विकास बजेट प्राप्त

नेपाल सरकार र वैदेशिक
मार्फत विकास बजेट खर्च

भारततफ निर्यात गरिएको
विद्युतको विवरण

भारतबाट आयात गरिएको
विद्युतको विवरण

नेपालका उत्पादकबाट खरिद

विद्युत विक्री वापतको आय
रकम सँकलन

बजेट तथा खर्च तर्फ

आय-व्यय विवरण

आ.व.२०८१।८२ को विनियोजित बजेट रु. ४ अर्व २६ करोड ३२ लाख मध्ये २०८१ श्रावण देखि
२०८२ असार मसान्तसम्म तर्फ रु. २ अर्व ५६ करोड १६९ लाख नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई
प्राप्त भएको छ।

आ.व.२०८१।८२ को विनियोजित बजेट रु. ४१ अर्व Xo करोड ५४ लाख मध्ये २०८१ श्रावण
देखि २०८२ असार मसान्तसम्मको कार्य प्रगतिको आधारमा बैदेशिक सोझै भुक्तानी क्रण/अनुदान
तर्फ रु. २१ अर्व ६७ करोड ७३ लाख नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई प्राप्त भएको छ।

नेपाल सरकार र वैदेशिक श्रोतबाट प्राप्त विकास बजेट अन्तर्गत चालू आ.व.२०८१।८२ को
२०८१ श्रावण देखि २०८२ असार मसान्तसम्म विभिन्न आयोजना र विद्युतीकरण कार्यको लागि
ने.वि.प्रा.को तर्फवाट रु. २३ अर्व ४६ करोड ६१ लाख तथा वैदेशिक सोझै भुक्तानी तर्फ रु. २१
अर्व ६७ करोड ७३ लाख गरी जम्मा रु. VY अर्व १४ करोड ३५ लाख खर्च भएको छ।

आ.व. २०८१/०८२ को २०८१ श्रावण देखि २०८२ असार मसान्तसम्म २ अर्व ३८ करोड

युनिट विद्युत निर्यात गरी जम्मा रु. १७ अर्ब ४७ करोड विद्युत बिक्री वापत आम्दानी गरिएको
छ।

आ.व.२०८१/०८२ को २०८१ श्रावण देखि २०८२ असार मसान्तसम्म भारतवाट १ अर्व ६८
करोड युनिट विद्युत आयात गरी जम्मा रु. १२ अर्ब ९२ करोड विद्युत आयात गरिएको।

आ.व. २०८१/०८२ को २०८१ श्रावण देखि २०८२ असार मसान्तसम्म ने.वि.प्रा.को सहायक
तथा सम्वद्ध कम्पनीहरुवाट २ अर्व VO करोड र अन्य निजी उत्पादक कम्पनीहरुवाट ८ अर्व ६१
करोड गरी जम्मा ११ अर्ब १ करोड युनिट खरिद गरी जम्मा रु.६४ अर्ब १ैठ करोड रुपैया
बरावरको रकम भुक्तानी भएको छ।

आ.व. २०८१/०८२ को २०८१ श्रावण देखि २०८२ असार मसान्तसम्म विद्युत बिक्री वापत
रकम संकलन गर्न विभिन्न संकलन केन्द्रहरुका लागि विभिन्न बैंकसँग सम्झौता भई विभिन्न
वितरण केन्द्रहरुको विद्युत बिक्री रकम रु. १ खर्व ९ अर्व २२ करोड १४ लाख रहेकोमा सो
वापत खुद नगद संकलन रकम रु. १ खर्व ५ अर्ब ५९ करोड ३१ लाख रहेको छ।

आ.ब. २०८१/०८२ को २०८१ श्रावण देखि २०८२ असार मसान्तसम्म संचालन संभार खर्च
तफ रकम रु.१ खर्व २९ अर्ब ८१ करोड १० लाख खर्च भएको छ।

आ.व. २०८१/०८२ को २०८१ श्रावण देखि २०८२ असार मसान्तसम्म व्याज तथा अन्य
आम्दानी समेत कुल आम्दानी रकम रु.१ खर्व ३८ अर्व oY करोड ८० लाख रहेकोमा जम्मा खर्च
रु१ खर्ब २९ अर्व ८१ करोड १० लाख हुन गई अप्रशोधित नाफा (करकट्टी गर्नुअघि) रु. ९ अर्ब

६ करोड ७० लाख हुने अनुमान रहेको छ।

12

५.३. उत्पादन निर्देशनालय

५.३.१. पृष्ठभूमी :

नेपाल हिमाल, पहाड र तराई सहितको भौगोलिक विविधता युक्त जलश्रोतको धनी देश भएकोले यहाँका
नदी नालाहरुवाट TAR मात्रामा जलविद्युतको उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ। नेपालमा
जलविद्युत उत्पादनको सुरुवात वि.स. १९६८ जेठ ९ गते फर्पिङ हाउसबाट भएको र सो सुरुवात भएको
११४ वर्ष पूरा भएको छ। वि सं. १९६८ सालमा काठमाडौंको फर्पिङ्गमा संचालनमा आएको yoo कि.
वा. क्षमताको जलविद्युत गृह नै नेपालको पहिलो जलविद्युत गृह हो। मुलुकमा विद्यतको उत्पादन, प्रसारण
र वितरणको कार्य विस्तार हुँदै जाँदा कार्य विशिष्टिकरणका आधारमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गत
निर्देशनालयहरु मध्ये उत्पादन निर्देशनालय पनि एक हो। हाल नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतका
जलविद्युत गृह, सौर्य र तापीय विद्युत उत्पादन केन्द्रबाट बाट आ.व. ०८१/०८२ को अन्त्य सम्म
विद्युतको कुल जडित क्षमता ६६१.५७ मेगावाट (Including large, Medium, small isolated, Thermal
and solar power plants) रहेको छ। उत्पादन निर्देशनालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतका।
वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयले आफैले हेर्ने बाहेक) विद्युत गृहहरुको संचालन संभार गर्ने कार्य
गर्दै आएको छ।

५.३. २. निर्देशनालयका कार्यहरु :

क) नेपाल विद्युत प्राधिकरण स्वयंले निर्माण गरी संचालन गरीरहेका २१ वटा विद्युत गृहहरुको
उत्पादन र संचालन संभार सम्बन्धी कार्यको अनुगमन, व्यवस्थापन, निर्देशन लगायत तोकिएको
लक्ष अनुसार उर्जा उत्पादन गर्नको लागि विद्युतर्केन्द्र संचालनमा आइपर्ने समस्याहरुको
निराकरणको लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने।

ख) विद्युत केन्द्र उत्पादन तथा सद्ढीकरण आयोजना संचालनमा वजेटको अभाव हुन नदिन नेपाल
विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय, बिषयगत मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायमा समन्वय गर्ने।

र) निर्देशनालय अन्तर्गतका तापीय तथा जलविद्युत गृहहरुको नियमित रुपमा अनुगमन र
व्यवस्थापन गर्ने।

घ) आवश्यकता अनुसार जलविद्युत गृहहरुको सद्ढीकरण र मर्मत संभारको व्यवस्था मिलाउने, वजेट
व्यवस्थापन गर्ने।

ङ) आफ्नो अन्तर्गतका जलविद्युत Wess अधिकतम क्षमतामा संचालन गरी बढी भन्दा बढी विद्युत
उत्पादन गर्न पहल गर्ने।

च) जलविद्युत केन्द्रहरुको दक्षतापूर्वक संचालनको लागि आधुनिकीकरण गर्दै जाने।

छ) जलविद्युत केन्द्रमा रहेका सम्पत्तिहरुलाई दीर्घकाल सम्म संचालन गर्न सक्ने क्षमता बृद्धि गर्ने।

ज) उपलब्ध Baral अधिकतम सदुपयोग गर्नका लागि पुराना जलविद्युत केन्द्रहरुलाई सुदृढीकरण
गर्दै लैजाने।

झ) ज.वि.केन्द्रहरुमा नबिनतम सूचना प्रविधिको जडान र उपयोग गर्दै जाने।

a) निर्देशनालय मातहत रहेका भौतिक सम्पत्तिको अभिलेखिकरण तथा संरक्षणको व्यवस्था गर्ने।

ट) निर्देशनालय मातहत रहेका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने।

13

५.३. ३. निर्देशनालयको संगठनात्मक संरचना :

Organization Structure of Generation Directorate

Generation Directorate
Level 12, (T)

Large Generation Operation € Medium Generation Operation & Generation Development &
Maintenance Dept. Maintenance Dept. Support Dept.
Level 11, (T) Level 11, (T} T

Finance Division
Level 10, (Acc)

Administration Division
Level 10, (A)

Kaligandaki A Hydropower Plant
Level 10, (Mech.}

Construction Support Div.
Level 10, (Civil)

Trisuli Hydropower Plant
Level 9, (Mech.)

Gandak Hydropower Plant
Level 9, (Mech.)

Middle-Marsyangdi Ht yopower Plant

Level 10 Mechanical Support Div.

Level 10 (Mech.)

Marsyangdi Hydropower Plant
Level 10, (Mech.}

Modikhola Hydropower Plant

Level 9, (Mech) Electrical Support Div.

Level 10 (Ele.)

Kulekhani-। Hydropower Plant
Level 10, (Mech.)

Kulekhani Ill Hydropower Plant
Level 9, (Mech.)

Explanation:

Dept. = Department
sc. =

= Administration

Acc.) = Account
Ele.) = Electrical

Upper Trishuli 3A Hydropower
Plant
Level 10, (Mech.)

Hetauda Diesel Plant

Devighat Hydropower Plant
Level 9, (Mech.)

Kulekhani-Il Hydropower Plant
Level 9, (Mech.)

iv. = Division
Mech. = Mechanical
Large Generation= 30 MW and Above
Medium Generation= Below 30 MW

Sunkoshi Hydropower Plant
Level 9, (Mech.)

Chameliya Hydropower Plant
Level 9, (Mech.)

Puwa Hydropower Plant
Level 8, (Mech.)

Setiphewa Hydropower Plant
Level 8, (Mech.)

Chatara Hydropower Plant tif
Level 7, (Mech ) Multifuel Power Plant

Panauti Hydropower Plant
Level 7, (Mech.)।।।

Sundanjal Hydropower Plant
Level 7, (Mech.)

Pharping Hydropower Plant
Level 5, (Mech.)

५.३. ४, नेपाल विद्युत प्राधिकरण उत्पादन निर्देशनालय अर्न्तगत रहेका जलविद्युत केन्द्र तथा

आयोजनाहरुको जडित क्षमता निम्नानुसार छ :
जडित उत्पादनक्षमता। क. बिद्युत केन्द्र तथा आयोजनको नाम (मेगावाट कैफियत
)
१ कालीगण्डकी ए ज. वि. केन्द्र १४४

x

र [Rem e

i छा
I जा
उ कमान लका जा
erm e जा
क
छ
न बाम काका
अज
कामा
कामा
कक कक माङ

2
%
4
%
७
at

१

१२
१
१
१४
१९
१७
१

चतरा ज. वि. केन्द्र ३.२

पनौती ज. वि. केन्द्र

सुन्दरीजल ज. वि. केन्द्र ०.९७ सुदृढीकरण गरी ९७० कि.वा.
भएको।
न sp

15

५.३.५. निर्देशनालय, विभाग, महाशाखा, आयोजना तथा शाखाका जिम्मेवार अधिकारीको सम्पर्क
नम्बर :-

उत्पादन निर्देशनालय र अर्न्तगतका कार्यालय प्रमुखहरुको विवरण

निर्देशनालय, पद
विभाग,
केन्द्र / आयोजना
निर्देशनालय,विभाग, कार्यालय प्रमुखको कार्यालयको
सि.न आयोजना तथा केन्द्रको नाम म् सम्पर्क फोन नम्बरय। फोन नम्बर

उपकार्यकारी निर्देशक, उत्पादन। श्री मदन उप-कार्यकारी

निर्देशनालय तिम्सिना निर्देशक ९८५११९८३४४। 64-४१२५३०१४
ठूला उ. सं तथा संभार विभाग श्री राम कुमार निर्देशक

यादव ९८१५४०३९५१९। ०१-४१५३०७१

श्री भरत कुमार। सहन-निर्देशक
अर्थ महाशाखा प्रमख पौडेल ९८४१७७९१८९। ०१-४१५३१७०

श्री केशवराज सह-निर्देशक
प्रशासन महाशाखा प्रमख वली ९८४१११६१७२७। ९21-४१२३१७२
मझौला उ. सं तथा संभार श्री कपिलदेव प्रमुख
विभाग मान्जन ९८४१६२४१४११५९ ०2१-४१२३०१७

उत्पादन विकास तथा सहायता श्री अनिरुद्ध निर्देशक ०१-४१५३०२९
विभाग पौडेल
९८४५१०८ ३७९४

मध्य मस्याङदी जलबिद्युत See। श्री पवन बस्नेत। कार्यालय प्रमुख ९८५६०१००७३। ०६६-४०००७३

मस्याङदी जलबिद्युत केन्द्र पशुपति राज। कार्यालय प्रमुख
९८:१९०४१०६९
गौतम ०६५-५४००८८
माथिल्लो त्रिशुली 3 ए जलविद्युत। श्री स्रेश राउत आयोजना
आयोजना प्रमुख। "छरी र९४१९९
माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलविद्युत। श्री घिरेन्द्र कार्यालय प्रमुख २२
केन्द्र कमार चौधरी ९८४५१११५१७८।९१-९२२७८०१

कालीगण्डकी ए जलविद्यत केन्द्र। AT आत्मेश कार्यालय प्रमुख
A
eA 9856003144 ०६३-४०३०८१

[
रे
3
टु
७
६
७
८
९
१०
११
1२
3

Sp
i
x
al

16

कुलेखानी दोस्रो जलविद्युत केन्द्र। श्री प्रल्हाद कार्यालय प्रमुख
राउत

९८५४०११४५४४५र
९८४३३८२२७७। 0४७-४१९ ४७०

१४
चमेलिया जलविद्युत केन्द्र श्री विकिशोर कार्यालय प्रमुख
१० "a ९८५१११५२६१८। ०१४-१५३०३०
चमेलिया जलविद्युत आयोजना। श्री राम HATE निर्देशक
१६ asa ९८५४०३९५१९। ०१-४१५३०३०
१७

rants

गण्डक जलविद्युत केन्द्र श्री पिताम्बर कार्यालय प्रमुख

१९ Tate ९८४१०६८९१६। ०७८-१२०७८२
मोदीखोला जलविद्युत केन्द्र श्री सुरेन्द्र कार्की। कार्यालय प्रमुख ९८५७६९०५००,/

२० ९८४४०१५००३। ०९७१ ४१००४१

_]
कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत केन्द्र श्री प्रसन्नमुनी कार्यालय प्रमुख डि

_
कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत श्री सुभाष मिश्र निर्देशक ९८5५१२०८२५७/

_
ईलेक्ट्रेमकानिकल वकसप तथा श्री सुरज दाहाल आयोजना।
जलविद्युत केन्द्र स्वचचालन श्री उमङ्ग कार्की आयोजना।

ee eee

२७५ ९८४५१२४४५५८०। 6११-४व८ २३४२
पुवाखोला जलविद्युत केन्द्र श्री शिवकुमार कार्यालय प्रमुख

_

पनौती जलविद्युत केन्द ae शिवराज कार्यालय षमुख। २८/१२२४८०९/

२८ Feel ९८४१७३७७८८२। ०११-४१००१६
Saha जलविद्युत केन्द्र श्री चिरन्जीवी कार्यालय प्रमुख

२९ ATTA ९८५६०४१२४५। ०६१-११३२४५
सुन्दरीजल जलविद्युत केन्द्र श्री रविन्द्र कुमार। कार्यालय प्रमुख

३० मण्डल ९८४२८१०८४६। 0१-४८०१३९४

17

५. ३.९. उत्पादन निर्देशनालय, विभाग, महाशाखा, आयोजना तथा शाखाका सुचना अधिकारीको
नामावली :-

उत्पादन निर्देशनालय र अर्न्तगतका सूचना अधिकारीहरु

सूचना अधिकारीको ः
निर्देशनालय,विभाग र केन्द्र तह पद TAG फोन नं.

उत्पादन निर्देशनालय

ठूला उत्पादन सं.तथा सं.विभाग

wale उत्पादन सं.तथा सं. विभाग। श्री गंगा भण्डारी ऐर ६ सहायक क.अधिकृत। ९८४१४१००३७
उत्पादन विकास तथा सहायता

विभाग फर्पिङ जलविद्युत केन्द्र

कालिगण्डकी ए जलविद्युत केन्द्र श्री ज्ञानेन्द्र सुवेदी खत्री प्रशासकीय अधिकृत। ९७४८२११४१४

श्री प्रविन कुमार

७
मध्य मर्स्याङ्दी जलविद्युत केन्द्र चौधरी ७। ड्न्जिनियर (ईले) ९८४४४१०९६४

Hegel जलविद्युत केन्द्र श्री प्रदिप रुपाखेती
कुलेखानी प्रथम जलविद्युत केन्द्र श्री रविन घिमिरे

श्री गौरीशंकर प्रसाद
६ माथिल्लो त्रिशूली 2 U ज.वि.के. चौरसिया

चमेलिया जलविद्युत केन्द्र श्री दान बहादुर नेपाली प्रशासकीय अधिकृत। ९८४८११८५२२

९८५१३१४७७०
त्रिशुली जलविद्युत केन्द्र श्री दिपक सिग्देल ५। मि.रि.सु.भा. ९८५१०१०७७४

देवीधाट जलविद्युत केन्द्र श्री मुकेश रेग्मी इन्जिनियर (AT. )
मोदिखोला जलविद्युत केन्द्र श्री विनिता bat स.प्रशासकीय अधिकृत
गण्डक जलविद्युत केन्द्र श्री मोहन पण्डीत
कुलेखानी तेश्रो जलविद्युत केन्द्र श्री ममता कमारी श्रेष्ठ
सुनकोशि जलविद्युत केन्द्र श्री गुणाखर लामिछाने
पुवाखोला जलविद्युत केन्द्र श्री हरि सुन्दर माझी ९८४२३४१९२३

चतरा जलविद्युत केन्द्र श्री घनश्याम घिमिरे

पनौति जलविद्युत केन्द्र श्री प्रमोद अर्याल ९८४५३००३३२

श्री सन्तोष कुमार
७ कुलेखानी दोश्रो जलविद्युत केन्द्र चौधरी ७। इन्जिनियर (मेका) ९८५२०७१५६६६

१८ सेतिफेवा जलविद्युत केन्द्र श्री प्रदिप सापकोटा ५। fear. ९८५७६४०३२३२

18

श्री रविन्द्र कुमार

सुन्दरीजल जलविद्युत केन्द्र मण्डल स.ईन्जिनियर (मेका)। ९८४२८१०८४६

५. ३.७. उत्पादन निर्देशनालय मातहत संचालित आयोजनाहरु :
क) माथिल्लो त्रिशुली ३ए जलविद्युत आयोजनाहाल DLP मा संचालनमा रहेको (केन्द्र स्थापना
भैसकेको)।
ख) कुलेखानी तेश्रो जलविद्युत आयोजना TOC जारी हुन बाँकी (केन्द्र स्थापना भैसकेको) रहेको।
TT) ईइलेक्द्रोेमकानिकल वकसप तथा निर्माण आयोजना।
घ) जलविद्युत केन्द्र स्वचालन आयोजना।

५.३. ८. सम्पादन गरेका मृख्य मुख्य कामको विवरण :

Kaligandaki A Hydropower Station HPP (144 MW)
Unit No 2 balancing pipe welding & repair work completed.
Casting, welding & repair of main cooling pump.

VV VO

Diversion gate downstream structure repair work completed.

2. Middle Marshyangdi HPP (70 MW)

> The eroded plates of desander basins were repaired by in-house manpower by welding,
grinding and machining works.

> Communication between LDC and Middle Marsyangdi was established by adding RTU
panel. This enabled real-time data sharing between the generating station and the LDC.

Marshyangdi HPP (69 MW)

Fabrication of floating dock (barge) for settling basin and reservoir inspection.
Replacement of shaft seal insert and sliding rings of unit no.3.

Settling basin and reservoir flushing 6 lot during 2082 rainy season till date.
Power cable head replacement for 11 kV dam feeder.

VVVVY

Upper Trisuli 3A Hydropower Station (60 MW)
Replacement of Bottom seal at Radial Gate-1 & 2.

Welding repair and placement of new Rail Bars (45 Nos.) at downstream of Radial Gatel

evvs
N

> Repair by application of High-grade concrete on the chute and bay at downstream of Radial
Gate 1& 2.

> Commencement of restoration and cleaning works of head works and Radial Gates-1,2 &3
after Rasuwa Flash Flood dated 2082/03/24.

19

5. Kulekhani 17 HPP (60 MW)

> Simkhola Intake Debris Clearance, De-sander Basin Sediment Removing Works, and
check Dam Construction Works.

> Construction of Retaining wall and Check Dam at Bhisimkhel khola, a tributary of
reservoir.

> Electrical panel replacement of Sim Khola and Chakhle Khola intake &amp; flushing
gates.

> Repair and maintenance of VT pump and air compressor.

> Seal replacement, repair and maintenance of Radial Spillway Gate, Chakhel Khola and Sim
Khola Intake Gate.

> Painting of Penstock pipeline from block no. 7 to block no. 9.

6. Kulekhani IT HPP (32 MW)

> 6.6kV XLPE power cable acquired; installation planned in FY 2082/83.

> Transformer oil filtration completed on three spare transformers; damaged 600 sq. mm
aluminum conductor replaced.

7. Chameliya HPP (30 MW)

> Repair and maintenance of balancing pipes and Servomotor of unit 1

> Repair work of balancing pipes of Unit 1 was done at site. However, the leakage
Servomotor of Turbine assembly was repaired at Butwal.

> Repair and maintenance of old vertical sump pump of powerhouse sump pit was
completedwith the help of in-house maintenance staff now it is running efficiently.

> Painting work of roof of powerhouse building, dam site control room building and
periphery area of dam site.

8. Trishuli HPP (244 MW)

> Conducted routine maintenance and servicing of the overhead cranes located at both the
powerhouse and the head gate areas.

> Unit 1 — Stator Winding Insulation Repair.

> VT pump motors and their stator windings installed in the sump pit were overhauled and
repaired.

> Comprehensive maintenance and servicing of the excitation system and circuit breakers.

Kulekhani 111 HPS(4MW)

Sediment removal and gabion protection carried out at Adit 4; gate painting completed.
Crossovers installed in Units 1 and 2 to improve operational safety.

RCC road constructed from main gate to office and quarters at Sanutar.

VV WV ©

20

फ र «2

Vv

12.

>
>

. Sundarijal HPP (0.97MW)

Deposited debris thoroughly cleaned to ensure smooth water flow.
Inspected and repaired for reliable operation.
Repaired and scheduled for regular cleaning, especially during wet season.

. Modikhola HPP (14.8 MW)

Gate seal repairs and concreting works carried out at the dam.
Pondage wall constructed, brake jacks and safety railings installed.

Sunkoshi HPP (10.05 MW)
River Training Work for Protection of Powerhouse, Workshop and other Civil Structures.
Repair and Maintenance of Downstream Bed Level of Barrage Gate at Damsite and

maintenance of intake gates and desander.

>

Preventive Maintenance of Switchyard equipment's and Transformer and Servicing of

Power Transformer and filtration of transformer oil of 6.3/72.6kV,6.2MVA Power
transformer.

13.

>

Seti & Phewa HPP (2.5 MW)
Necessary maintenance and seal replacement work has been done on the flushing gates (6

no's) installed on Desander Basin of Seti Hydropower Station.

>

Civil Repair and Maintenance work has been done on the Headrace Power Canal as well

as the Control Room, Store Room and the Phewa Power House.

VVVVVV VE

= VV VG

VV ९

5.

6.

- Puwakhola (ता) HPP (6.2MW)

Serving and Cleaning of Unit Control Panels, Common Panels and AVR Panels.
Repairing and Servicing of CCTVs, lighting system and communication system.
Cleaning Filtration system of cooling system.

Repairing and Restoring Desander Flushing Gates.

Repairing Automatic Lubrication System for Bearings.

Constructed a new storage facility within the office compound.

Oil tops up for Power transformer: 8MVA, 33/6.6kV.

Panauti HPP (2.4MW)

Removal of debris and Cleaning of Powerhouse after flooding and landslide.
Inspection of unit-2 Generator.

Inspection and Testing of unit-2 Governor.

Chatara HPP (3.2 MW)
Replacement of Nitrogen accumulator of OPU.
Repairing of colony and office boundary wall.
Maintenance of workshop electric supply and machine equipment.
21

17. Gandak HPP (15 MW)

> Bush replacement works of Unit No.3 as per requirement.

> Oil Filtration works of 10 MVA Transformer.

> Pressure Pump bush, seal bearing, coupling replacement works, cooling water Pump impeller and
bearing replacement works, PMG coupling replacement works of Unit No.3.

22

५.४, वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय

नेपाल विद्युत प्राधिकरण, वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय आम विद्युत उपभोक्ताहरुलाई
स्तरीय विद्युत सेवा प्रवाह गर्नको लागि केन्द्रीत रहने गर्दछ। यस निर्देशनालयले ७ वटा प्रादेशिक
कार्यालय तथा २ वटा प्रदेश डिभिजन कार्यालय अन्तर्गत रहेका मुलुकभरका १२९ वितरण केन्द्रहरु
तथा तिनका उप वितरण केन्द्र र फ्युज सेवाहरु मार्फत विद्युत वितरणको कार्य गर्दै आएको छ।
साथै २९ वटा विभिन्न आयोजनाहरु मार्फत वितरण लाइन तथा वितरण सबस्टेशनहरु विस्तार
गर्ने र स्तरोन्नतिको कार्य गर्दै आएको यस निर्देशनालयमा ३ वटा विभाग तथा ३ वटा महाशाखाहरु
रहेका छन। यस निर्देशनालयमा विद्युत प्राधिकरणका कूल जनशक्तिको करिब ६५.३८ प्रतिशत
जनशक्ति कार्यरत रहेका छन। यस निर्देशनालयले विद्युत पहँच भएका पालिकाको आधारमा ९७.६
प्रतिशत र विद्युत पहुँच भएका वडाहरुको आधारमा ९५.१८ प्रतिशत विद्युतीकरण कार्य गर्न सफल
भएको छ भने प्राधिकरणको विद्युत प्रणाली तथा निजी क्षेत्र समेत गरी मुलुकभर आ.व.
२०८१/०८२ असार मसान्त सम्ममा करिव ९८ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको Bl ने.वि.प्रा. तफका
५७०७/५२८ र सामुदायिक विद्युत सहकारी संस्था तफका ३,२८,१७० समेत गरी ६०,३५,६९८
ग्राहकहरुलाई विद्युत सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेको Bl आ.व. २०८१/०८२ असार मसान्तसम्म
११,२८,८२,६९,००० युनिट विद्युत विक्री भई जम्मा विद्युत विक्री बिल रकम रु.१,०९,२२,१४,८०
OOOl- रहेकोमा रु.१,०५,६९,३१,८९,०००।- महशुल संकलन भएको छ।

५. ४.१. निर्देशनालयका कार्यहरु :

यस निर्देशनालय र अन्तर्गतका कार्यालयहरुले निम्न बमोजिम कार्य संचालन गर्दै आएको छ।

क) प्रसारण सम्बन्धी कार्य

१) २३ के.भी. प्रशारण लाइन निर्माण गर्न डिजाइन, लागत अनुमान, बोलपत्र फाराम तयार तथा
ठेकेदार छनौट गरी निर्माण कार्यको सुपरिवेक्षण अनुगमन गर्ने साथै संचालन संभार र मर्मत
गर्ने।

२) ३३/११ के.भी. सबस्टेशन निर्माण गर्न डिजाइन, लागत अनुमान, बोलपत्र फाराम तयार तथा
ठेकेदार छनौट गरी निर्माण कार्यको सुपरिवेक्षण अनुगमन गर्ने साथै संचालन, संभार र मर्मत
गर्ने।

३) ३३/११ के.भी. सबस्टेशन स्तरोन्नती सम्बन्धी संपूर्ण कार्य।

४) ११ के.भी. प्रसारणलाइन निर्माण गर्न डिजाइन, लागत अनुमान, बोलपत्र फाराम तयार तथा
ठेकेदार छनौट गरी निर्माण कार्यको सुपरिवेक्षण अनुगमन गर्ने साथै संचालन, संभार र मर्मत
गर्ने।
वितरण लाइन निर्माण गर्न डिजाइन, लागत अनुमान, बोलपत्र फाराम तयार तथा ठेकेदार
छनौट गरी निर्माण कार्यको सुपरिवेक्षण अनुगमन गर्ने साथै संचालन, संभार मर्मत गर्ने।

६) विभिन्न क्षमताका ट्रान्सफर्मरहरु (पावर तथा वितरण) खरिद गर्न लागत अनुमान, बोलपत्र
फाराम तयार तथा ठेकेदार छनौट गरी खरिद गर्ने साथै जडान, संभार र मर्मत गर्ने।
उपरोक्त संरचना निर्माण गर्न जग्गा आबश्यक भएमा जग्गा प्राप्ती सम्बन्धी प्रारम्भिक कार्य
गर्ने।

—

4

—

9

—

23

ख) वितरण सम्बन्धी कार्य
१) ग्राहकहरुबाट प्राप्त विद्युतको माग फाराम लिने।
२) माग फारामको आधारमा विद्युत जडानको लागि लागत अनुमान तयार गर्ने।
२) लागत अनुसार रकम लिइ मिटर जडान गर्ने र लाइन चालु गर्ने।

ग) महशुल संकलन
१) स्थायी, अस्थायी तथा घुम्ती काउण्टर खडा गरी विद्युत महशुल तथा अन्य दस्तुर संकलन
गर्ने।
२) विभिन्न बैंकहरु मार्फत विद्युत महशुल तथा अन्य दस्तुर संकलन गर्ने।
3) अनलाईन प्रणाली माफत विद्युत महशुल तथा अन्य दस्तुर संकलन गर्ने।

घ) ग्राहक सेवा सम्बन्धी
१) मासिक रुपमा मिटर रिडिङ गर्ने।
२) नामसारी र ठाउँसारी सम्बन्धी कार्य।
२) विद्युत शक्तीको क्षमता स्वीकृत एवं परिवर्तन सम्बन्धी कार्य।
४) ग्राहकको विवरण राख्ने तथा अध्याबधिक गर्ने कार्य।
५) ग्राहकको वर्गिकरण सम्बन्धी कार्य।
६) मिटर Riley गरेको ६० दिन भित्र पनि ग्राहकले महशुल भुक्तानी नगरेमा बिना सूचना
विद्युतको लाइन काट्ने।

ङ) रिचार्जबल सम्बन्धी कार्य
ग्राहक वा कुनै संघ संस्थाको माग अनुसार विद्युत प्रसारण तथा वितरण सम्बन्धी कार्यहरु यस
कार्यालय माफत गर्नु परेमा लाग्ने दस्तुर लिई गरिने कार्य।

च) विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐन, २०५८ र विद्युत चोरी नियन्त्रण विनियमावली, २०५९ मा तोकिए
बमोजिमका कार्यहरु
१) कसैले अनाधिकृत रुपमा विद्युतको उपयोग गरेमा चोरी नियन्त्रण गर्ने।
२) विद्युत चोरी गर्ने व्यक्तिलाई कानूनी दायरामा ल्याइ कानून बमोजिम कारबाहि गर्ने।
२) बिगो र जरिवाना असुल उपर गर्ने।
४) चोरी हुनबाट जोगाउन आबश्यक व्यवस्था अबलम्बन गर्ने।

छ) विद्युत दुर्घटना क्षतिपूर्ति विनियमावली, २०६७ मा उल्लेख गरिएका कार्यहरु
१) यस कार्यालयको कारणले विद्युत दुर्घटना हुन गई जनधनको क्षति हुन गएमा छानबिन
गर्ने।
२) छानबिन बाट क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने ठहरेमा क्षतिपूर्ति उपलव्ध गराउने वा सिफारिस गर्ने।

२) विद्युत दुर्घटना न्यूनिकरण गर्ने र जन धनको क्षति हुन बाट बचाउने।
24

ज) सामुदायिक ग्रामिण विदयुतिकरण विनियमावली, २०७१ ले तोकिए बमोजिमका कार्यहरु
१) वितरक संस्थाबाट प्रस्ताव प्राप्त गर्ने।
२) प्रस्तावहरु ने.वि.प्रा.को प्रचलित मापडण्ड बमोजिम छ वा छैन हेर्ने।
३) डिजाईन तथा लागत अनुमान तयार गर्ने।
४) आवश्यकता अनुसार स्थलगत निरिक्षण गर्ने।
५) मापदण्ड पुरा भएका संस्थाहरुलाई नियमानुसार विद्युत वितरण गर्न आवश्यक व्यवस्था गरी
दिने।

भझ) गुनासो व्यवस्थापन कार्य
१) संघ संस्था वा ग्राहकहरुको गुनासो वा सुझाव प्राप्त गर्ने।
२) गुनासो उपर छानबिन गर्ने।
२) छानबिनको आधारमा समस्याको समाधान गर्ने वा कारबाही गर्ने।

25

संगठनात्मक संरचना

94

५.४.२. वि.ग्रा.से. निर्देशनालयको

Organization Structure of Distribution and Consumer Services Directorate

Distribution and Consumer Services Directorate
Level 12 (T)

'Lewet छ. (Acc)

Revenue Secton

laneagement
Metsude
Lite

Lovet 7_

Sect

Conunurety & Rural
Bhectrficauon Oept
ave 1

Sman Metanng and
Automaton Dept
Level 44,7। -
he k i : 1 i r i 1 गी
6) विधी
1111 101
f F ;
1111
" 11:24

8. (Ele)

ia हि j { 5 i.।. ia
1111.
1। i li।।।
al 10 11.।।

Lumbini Provincial Office
Butwat
Level 11
Pare! Desinbuten Cartre
Luvet 8. (Ese)
cree om
न
Level 9, (Ele.
Amuwe Cones
Loved छै, (Ele)
Nayamil Centres
Levet 8, (Ele.)
Beant Conwe
[४०० बु 2 9. >
ar bara: el बेड
Lovet 9, (20० )
क
Cone
Level 8.
Level 6, (Ebe )
cae
are 0, (EN
Loved 6, Ele.)
Lumbini Province Division
Office,
Level 10, (Ele,
Rukum Ean Distibation
Contre
Level 7, (Ele)
Roipa Crstritatton Centre
Level 8, (Be)

Level 9. (Ele.
Lekhnatn
Level 9, (Ele
Pokners Distribution
9. (Ble.
Pabat
Level 8, (Ele
'Level 8, (Ele )
Maypa
Lovet 8, (Ese
Tetopern Cestribupan
Lovet 7. (Ele.
7, (Em)
Ki [शा
Contre
Laved 9, (Ene.
'Contre

lsttbution Centre
6 (Ele)

Level 8. (Ete }

Level 6, (Ete.)

Madhesh Provincia Othce Bagmati Provincia! Office. 'Gandatu Provinces! Office,
Janekpur Pokhara
Level 11. (1). Level 11, (7) bevel 11. 01).

ते पत्र
i 1:
3 3 रा
110

26

क्र.स.

२

५9

५.४. ई. निर्देशनालय, प्रादेशिक/डिभिजन कार्यालय प्रमुख, वितरण केन्द्र प्रमुख र सुचना अधिकारीहरुको विवरण:

नेपाल विद्युत प्राधिकरण
वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय

कार्यालय प्रमुखको सम्पर्क नं.

मोवाइल नं. कार्यालयको AAT

उपकार्यकारी निर्देशक,
वितरण तथा ग्राहक सेवा नि.। दीर्घायु कुमार श्रेष्ठ ९८२१२१२०९२। १४११५३१४५
निर्देशक, अच्युत ATA
योजना तथा प्रा.सेवा विभाग। घिमिरे ९८:२१०२४०२१ १४१५३१२५८
स्मार्ट मिटरिङ्ग तथा निर्देशक, श्रीराम
अटोमेशन विभाग पोखरेल ९८४१२६३६४१
१४१५३१७६। निर्देशक, अच्युत बाबु घिमिरे

कार्यालय सुचना अधिकारीको नाम/पद मोवाईल नम्जर। इमेल ठेगाना

SGATOX EONS billing@nea.org.np

mmddcsd@gmail.com

नाम

कम्प्युटराईज्ड विलिङ्ग तथा

नेटवर्क महाशाखा,

वि.ग्रा.से.नि.

सह निर्देशक डीलनाथ
प्रशासन महाशाखा, कंडेल ९८:२१२३४१४७ {8443040
वि.ग्रा.से.नि.

सह निर्देशक, साधव

भण्डारी ९८१५१२७३२०९ १४१५३१४२
अर्थ महाशाखा, वि. ग्रा.से.नि.
जिन्सी व्यवस्थापन खड्का SB ERIS BRAY १४१२२३१४२
महाशाखा, वि.ग्रा.से.नि.

सामुदायिक ग्रामिण निर्देशक मुनीन्द्र ठाक्र
वि.विभाग ९८४११००२६८ १४३६००४५७

निर्देशक मुनीन्द्र ठाक्र ०१४९६१०१६६४५

९८४१४००२६८। community@nea.org.np

27

कोशी प्रदेश प्रादेशिक राजिव क्. सिंह ९८१२०७९१९६ ०२१-४३६०५७। सहा.निर्देशक नगेन्द्र कुमार श्रेष्ठ ९८४२०३७२२३
कार्यालय, विराटनगर

बिराटनगर वितरण केन्द्र सरोज कमार

क) biratnagar.ro@nea.org.np

९८५२०२१७२४ ०२१-५२१२०६। श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी ९८४४११५१४३

ः
९
गा

भान्त्लाल ४२८४५७

+: भोजपुर वितरण केन्द्र रामबाबु चौधरी ९८५२०५३७७। ORS FROCK?। श्री शान्त्लाल खतिवडा न ४ २०४ ७४२२  छालुएफ0९28.082.0)
४८८०७

१७ खांदबारी वितरण केन्द्र शत्रुघन यादव ९८५२०९९४५८८। ?२९-१६००७८। श्री दिवश यादव $5 ४ य0७३८३। sp adbari@nea.org.np

biratnagar@nea.org.np

qs

१९

AS

2

AU AU AM AU A) A) A) AJ A a A) A) A) A)
AU AS ती ० a Ss) G an छ « AU AS ली

तेहरथम केन्द्र ढकाल २६- कमार ७
तेह्रथुम वितरण केन्द्र प्रतिश ढकाल ९८६२३५९८०० ०२६-४१०१११। श्री रमण BAR पासमान ९८०२५३१०३१

ताप्लेजुङ्ग वितरण केन्द्र सुरेश प्रसाद चौधरी ९८५२६६०४४५६। ?२४-४६११०२ श्री महेन्द्र राज दुलाल ९८० ०४१२१७१३१

दिक्तेल वितरण केन्द्र छ TE Wa बहादर क्षेत्री 4 \9 v ५5 ५5
ओखलढुङ्गा केन्द्र ङश्वर कमार A - २८४४४

धलावारी वितरण केन्द्र। मण्डल २ २ २ कापले र४८४४३९

)

मधेश प्रदेश प्रादेशिक। मनोज कुमार यादव ९८५४०२४४७८। ०४१-४२४०७८। प्र.अ. काली चरण यादव ९८१२०३२५९९६२
कार्यालय, जनकपुर
जनकपर केन्द्र कमार महतो २ ४१-४५२१६१४। Alar Hae ४४०२२७

जलेश्वर वितरण केन्द्र गजेन्द्र कमार चौधरी २ ०४४-५२० चन्द्रिका प्रसाद ८ ४५०३८४३४
राजविराज ४११४०४

केन्द्र बासको नाथ भा छ २८४४२०
सिराहा वितरण केन्द्र Tel नाथ झा Ray 2522203 ०३३-५२०११४। इ.उदय कुमार कर्ण ९८४२८४४२०३
केन्द्र कमार श्र oy ww ww २
सखुवा वितरण केन्द्र प्रविण कुमार मि ९८५४०२६३४१। ?४१-१४०४१। शैलेन्द्र सिंह ९८ ४४१०४४०२
मिर्चैया केन्द्र मनोज कमार छ c ~ ४२
faa वितरण केन्द्र मनोज कुमार शर्मा ९८५२८३६५०९। ?रै३-१४०४०९ हरिओम मानन्धर ९८४२८८५२२६

केन्द्र भवन कमार ¥E- 9 pag ४४१४ O

terathum@nea.org.np
taplejung@nea.org.np
panchthar@nea.org.np
diktel@nea.org.np
okhaldhunga@nea.org.np

solukhumbu@nhea.org.np

dhulabari@nea.org.np

janakpur.ro@nea.org.np

janakpur@nea.org.np
jaleshwor@nea.org.np
malangawa@nea.org.np
rajbiraj@nea.org.np
lahan@nea.org.np
siraha@nea.org.np
sakhuwa@nea.org.np
mirchaiya@nea.org.np

gaushala@nea.org.np

29

यदुकुवा वितरण केन्द्र गोपाल कुमार STHL ०४१-४१०००९। चन्दन मण्डल ९८६९१८००६१८

९८४ ४०२४३३४

९८५२८६००६९ ०२१-५६०१५९ उपेन्द्र महतो RG ४२८१००२९

३९
ली
ee
९८५४०२१०६६ ०५३-५२१०६६। ई. श्याम किशोर प्रसाद यादव RG EAT RLY OA

yadukuha@nea.org.np

कञ्चनपुर वितरण केन्द्र अरुण BAT साह

kanchanpur@nea.org.np

simara@nea.org.np

९८५५०००४४४

श्याम किशोर झा

९८४५४०८०४ ४७७० ०१५१५-५२१५६९

gaur@nea.org.np

राम अयोध्या राय
गौर वितरण केन्द्र
यादव
चन्द्रनिगाहप्र वितरण केन्द्र। धिरेन्द्र कमार यादव २
है ~ RGLLOVIGSR
४
पोखरिया वितरण केन्द्र बृद्धि नाथ झा

बागमती प्रदेश प्रादेशिक टेकनाथ तिवारी
कार्यालय, काठमाडौं ९८४५१२७२७१०

०५५-५४०२८२। ई. धिरज विक्रम चौधरी ९८६६४९०८५८ .
chandranigahapur@nea.org.np

०४१-४६०००४। दीपक अधिकारी ९८४४५८५४ २७८०,
pokharia@nea.org.np

धर्मेन्द्र पासवान ९८४४५७१८४२४

maulapr@nea.org.np

०५३-४११०६४५। श्याम सुन्दर यादव ९८४४५०३३००३। .

~ simraungadh@nea.org.np

An ws AU A)

4
—

kathmandu.ro@nea.org.np

०१-४१५३१५६ स.नि. निर्मला पनेरु ९८४९७०९४४४५
~ ratnapark@nea.org.np
aneshwor@nea.org.np

०१-५५५५६६९। UT. श्याम हरि पौडेल ९८४१२०१८७४
lagankhel@nea.org.np

30

x.
iN
~

यि

HALAL वितरण केन्द्र बिरेन्द्र कुमार सिंह ०१-४२७४८४७। प्र.अ. हरि कृष्ण पाण्डे ९८९३४४०८०८

९८४५१०१८८००

९८५१०४४७००। ०१-४९८०१३२। सालिकराम खडका ९८०४१५३७१८६

kuleshwor@nea.org.np

A

महाराजगञ्ज वितरण केन्द्र बाब्राम सवेदी oo,
हे > maharajgunj@nea.org.np

4X
छ
'

31

बागमती प्रदेश डिभिजन जितेन्द्र कमार झा ९८५५०६८०५२। ०५७-४५२४४६८। श्री अविनाश महत ९८४५४५०७०९३४

कार्यालय, हेटौंडा hetauda.ro@nea.org.np

सिन्धली वितरण केन्द्र शिशिर लम्साल ९८५ ४०४२२४० ०४७-४२११०४५। =. WAT साह QaoQYOWRGwY।.
~ ~ sindhuli@nea.org.np

द्
हेटौडा वितरण केन्द्र शिवराम यादव ९८६२५४०९१५२। ०४५७-१२१५७५८। श्री दिपक के.सी. SORASASARO।
६ etauda@nea.org.np
भरतपुर वितरण केन्द्र रामु श्रेष्ठ ९८४५५०८२३८०। ०१५६-५२५३८०। श्री नन्द राम विष्ट ९८१४१०७८३८०।
७ aratpur@nea.org.np
रत्ननगर टाँडी वितरण केन्द्र। राजेन्द्र कुमार चौधरी ९८५४५०८३६५५ १६-५९१६४५४। श्री मुक्ति कमारी भट्टराई ९८४९८२५ ४९०४ .
७१ tandi@nea.org.np
पालुङ्ग वितरण केन्द्र रुद्रराज विष्ट ९८४५४५०६७७६८। ०५७-४००००२९। श्री राम विलास राय ९८४४००३६४५४
७ palung@nea.org.np
चनौली वितरण केन्द्र राज BA श्रेष्ठ ९८५४१०१९३१२। ०१६-१९१८९०। AT सरोज कुमार महतो ९८१६०२१२१६६९ .
७ ~ chanauli@nea.org.np

OYS-
गण्डकी प्रदेश प्रादेशिक। विकम कुमार अमात्य ९८४५६०६१५०१। ०६१-४६१५००। स.नि. श्री कृष्ण प्रसाद पन्त ९८:२११९८१४१५८
ङ) pokhara.ro@nea.org.np
कार्यालय, पोखरा
पोखरा वितरण केन्द्र जितेन्द्र यादव ९८२६०२४ ४३२४ ०६१-५२०४७२ ९८४९९१२२६१
७ pokhara@nea.org.np
केन्द्र रि चापागाई 093099 - मनोज ४७५४
आरुघाट वितरण केन्द्र हेमराज चापागाईं ९८२९०१२ ०६४-४१००७५। मनोज तिवारी ९८४७९४९२२२ aarughat@nea.org.np
स्याङ्गजा केन्द्र TT बञ्जाडै ०५४ -४२ प्रेमराज पौडेल ७४८ ४३४३६४
स्याङ्गजा वितरण केन्द्र रमेश बन्जाडे ९८५६०५४८११। ०६३-४२३८११। प्रेमराज पौडेल SOE ४३४ ३६४। angia@nea.org.np
बाग्लुङ्ग केन्द्र ic EEE W WY -५२०८२ ast ७६८७४ ४४
Te वितरण केन्द्र पवन पौडेल ९८४५७६६६ ०६८-१२०८२०। तारानाथ सु ९८५७६८ baglung@nea.org.np
केन्द्र ७९४५ ४० -Y2 ७४६५ ७४१०
म्याग्दी वितरण केन्द्र सत्य नारायण गामी ९८४५७६५५४०३। ०६९-१२०४०३। प्रकाश झा ९७४६४७४१०८। sodi@nea.ore.np

लेखनाथ राजकमार 04003 थ ४७९३२२९५७
र ७९ ४०१७७ ७-४ गक कमार ७५९९०१७७
टू

तातोपानी वितरण केन्द्र प्रकाश काफले ७९४४ ८०४ रमाकान्त पौडे ७६२७१४,
. तातोपानी वितरण केन्द्र श aT ९८२५७९४५०४१ oe रमाकान्त पौडेल ९८९७९२४ ४८ tatopani@nea.org.np

32

ORY देश Gey ७९ २७४ BEY O

ay
९
०
x
3

vw
4
%

५9
ट
९
O
१

२

aw

ट५७
oo

—

aie।r।e le lo [lo 10।r 01। 51 41 1
G त्री a xX AU A) लरी ० 20 ~ an a। ay

लमजुङ्ग वितरण केन्द्र

गोरखा वितरण केन्द्र

मेघराज भट्टराई

चिज बहादुर गुरुङ्ग

कावासोती वितरण केन्द्र शिव नारायण गोशली
मनाङ वितरण केन्द्र राजु महतो

लुम्विनी प्रदेश प्रादेशिक

कार्यालय, बुटवल

भैरहवा वितरण केन्द्र

बूटवल वितरण केन्द्र

अमुवा वितरण केन्द्र

लुम्विनी प्रदेश डिभिजन

कार्यालय, नेपालगञ्ज

WA Baad यादव

संजय कमार मिश्र
कपिल राज पाण्डे
सुरज रेग्मी

दिलिप मरासिनी
अर्जुन पोखरेल
गौरव पाण्डे
शुशिल पौडेल
त्रिलोचन भट्टराई
रितेश गुप्ता
प्रशान्त कुमार झा

किरण खनाल

दिपक गौतम ९८५८०७२२९९ प्र.अ. दुर्गा बहादुर खत्री

७२३२ "ye तेज आचार्य ७४
९८५६०७२३२१। ०६६-१२१०७७। तेज नारायण आचार्य लक ६०७४ ३४०। 1 njung@nea.org.np

८५ SO¥ 31 GE ४-४२०४७७। साधराम ४९०७९२०७
LGXRO CRG ९६ ° साधुराम तिवारी छठ ४७९७, २ gorkha@nea.org.np

७०४ दिनेश श्रे ७
निल us See

७ - ४१९४
bhairahawa@nea.org.np
parasi@nea.org.np
७५०७ -५२ 7] VVC?

९७६८२९४९५९ ०७६-१६०११७ श्री श्याम सुन्दर चौधरी ९७६८२९४९६०
taulihawa@nea.org.np
९८०२२५३२४३१ ०७६-४५२००१५ ९८०२२३२४६४।
krishnanagar@nea.org.np
९८४५७०६९६८२४। ०७७-४२०८२४। श्री खिमराज आचार्य ९८२७०८९७२२,
arghakhanchi@nea.org.np
९८२७०४२३७८ ०७१-१६००३२ ९८४१५१६३२०६ .
nayamill@nea.org.np
९८४५७०८१०७३, ०७८-४८०८४४। भागीरथ बस्याल ९८४५७०८३१८१
bardaghat@nea.org.np
amuwa@nea.org.np

०७२२९ ७
९ [का 4 q २२९ nepaleunj .ro@nea.org.np

gulmi@nea.org.np

33

नेपालगञ्ज वितरण केन्द्र जगन्नाथ लामिछाने ९८५८००५११७७। ०८१-१२०२४७। श्री शृजेश प्रसाद ९८१८०३२९११ .
९८ nepalgunj@nea.org.np

कोहलप्र वितरण केन्द्र माधव महत ९८५८०४००३९ ०८१-४५४०६४४५। श्री संजिव कमार राय ९८४८०३४५६०१
2 kohalpur@nea.org.np

९९
रुकुम वितरण केन्द्र (पूर्व) प्रमोद खनाल ९८४५७८५४६२९। ०८८-४१३१४३। श्री अनिल चौधरी ९८१२८०२१०३८

१०० rukum@nea.org.np
प्युठान वितरण केन्द्र महेन्द्र कुमार दास ९८२७८ ३९४ १५८ ०८६-४६०१४५१। Ta. जित बहादुर चौधरी ९८४७८५९८०४२

१०१ pyuthan@nea.org.np
रोल्पा वितरण केन्द्र अशैेश्वर साह ९८५७८८६२४८। ०८६-४४०२४८। श्री मदन केसी, ९८१९४७११७१७१७

१०२ rolpa@nea.org.np

केन्द्र ०३१२ -४२ गान्धी ४७।

घोराही वितरण केन्द्र दिवाकर प्याक्रेल ९८२७८६९१२०१ ०८२-१५६१२०१। स.प्र.अ. भवानी चन्द ९८४८७२४४९० horahi

qow ghorahi@nea.org.np
तुलसीपुर वितरण केन्द्र स्रेश कुमार महतो ९८५७८४८५४५०। ०८२-१२१७१०। श्री शरद अर्याल ९८४५७८२६७५०।

१०५ tulsipur@nea.org.np
लमही वितरण केन्द्र युव राज रावत ९८५७८४१११८, ०८२-४१७०१८। AT कमल पुन ९८६४४३०१६४।

१०९ lamahi@nea.org.np

०६०
अनिल कुमार चौधरी ९८२८०६०२१३। ०८४-४६०२१३। श्री राम कुमार मगर ९८६९२१२६२२ rajapur@nea.org np

कर्णाली प्रदेश प्रादेशिक शशिभूषण साह ९८५८०७२३९९ ०८३-१२०३२२ प्र.अ. रामचन्द्र चापागाई ९८४८२१७०८०१ karnali@nea.org.np
कार्यालय, सुर्खेत
सुर्खेत वितरण केन्द्र अशोक लोहनी ९८४५८०८४६०० ०८३-१२२११७। श्री बेनी नेपाली ९७५९९४३२५९८२

qo urkhet@nea.org.np
सल्यान वितरण केन्द्र दिनेश पौडेल ९८४५७८२२९३० 0565-40050। श्री काली बहादुर बुढाथोकी SERRGATRE।

१०९ salyan@nea.org.np
दैलेख वितरण केन्द्र नरेशदत्त रावल ९८५८०२९५००। ०८९-४२०२०७। श्री तेज बहादुर भण्डारी ९ठ४०१२३९९८।

११० ailekh@nea.org.np
डोल्पा वितरण केन्द्र धर्मपति यादव ९८५२०३१४६०। ०८७-५५००८१। श्री ध्रुव बहादुर वि.क. ९८९४७४२२३०

१११ dolpa@nea.org.np
हेल्दुङ्ग वितरण केन्द्र जितेन्द्र साह ९८५८३२२१७८। ०८७-६८००४६। श्री कृष्ण प्रसाद वली छल २8७१७०२। ]टात

११२ eldung@nea.org.np
रामगाढ वितरण केन्द्र साजन बहादुर ऐडी ९८४५८३२२१३६, ०८७-४६०१३६। श्री कृष्ण प्रसाद जैसी ९८४१५८३२०५८९

११३ gamgad@nea.org.np
कालिकोट वितरण केन्द्र हरेन्द्र राय यादव ९८४५८३२२७०४५। ०८७-४४०२३६। श्री प्रकाश HAL शाही SS ४%९६६९२००। Li

११४ alikot@nea.org.np

जाजरकोट वितरण केन्द्र शंकर सिंह ठकुरी ९८५८०८०३७५। ०८३-४३०३७५। श्री शैलेश लुवार ९७६४५८०७०१४। . .
११४१ jajarkot@nea.org.np

रुकुम वितरण केन्द्र (पश्चिम)। विरमान रास्कोटी ९८४५७८३२०३२। ०८०5-१३०३६४। श्री पारस सुवेदी ९८०२२१७४१५८२

११६

जम्ला केन्द्र oOo ७-४२ काली बहादर ७०२ २४ BEE

. v - Ya¥23BY¥
rere प्रादेशिक जंग बहादुर चन्द श्ठरठ४्ठद२२५२६ ०९१-५४११३४१। प्र.अ. भुवनराज भट्ट ९८४८४२३१४२ attaria.ro@nea.org.np
टीकापुर वितरण केन्द्र कपिल जोशी ९८५८४८४७५१ ०९१-५६०२११। श्री राम प्रसाद अधिकारी ९८४८०४२२१७।
११५ tikapur@nea.org.np

~ . चुटुन कुमार २२२ संगित te र
महेन्द्रनगर वितरण केन्द्र श्रीवास्तव ९८४५८७८४२२२। ०९९-५२०८७३। श्री संगित पौडेल ९७६२४८०६५९
११९
डडेलधुरा वितरण केन्द्र रमेश अवस्थी ९८५८७८६७६९। ०९६३-४२०२६३। व.स. मनोज HA रावल ९२८४८७७४९१५
१२० dadeldhura@nea.org.np

. मिथिलेश कमार २२ ~
धनगढी वितरण केन्द्र सोहिवार रे ९८४५८४२२४५६८ ०९१-४१७४४५६ श्री लोकमान स्वार ९७६२३१९९४४
डोटी वितरण केन्द्र शिवशंकर सोनी ९८४८ ४४०१८४। ०९४-४१२१८३। श्री हर्क बहादुर विष्ट ९८४९२७२५ २७२ .
१२२ doti@nea.org.np
बैतडी वितरण केन्द्र जनार्दन पौडेल ९८४५८७८३३३३ ०९५-५२०१६४। Al मोहन बहादर चन्द ९८४८७७४९११ ar
~ baitadi@nea.org.np
दार्चला वितरण केन्द आनन्द सापकोटा ९८५८७८७३७८। ०९३-४२०४९८। श्री पृष्कर बहादर बम ९८ ४८८ ४९ ४७४
~ ~ ~ darchula@nea.org.np

mahendranagar@nea.org.np

dhangadi@nea.org.np

pare)
AS
AU

१२४
- हिक्मत बहादुर हिरेन्द्र क २
अछाम वितरण केन्द्र हि हाड 4 ०९७-६२४१०४५। श्री हिरेन्द्र Har ९८६८८५०२४४
वि.सी. ~ achham@nea.org.np
१२४
१२६

भजनी वितरण केन्द्र गणेश दत्त पाण्डेय ९८५८ ४८८०२३९। ०९१-५८००९६। श्री दिपक राज पन्त ९८४८०८५९८०९ -
bhajani@nea.org.np

बेलौरी वितरण केन्द्र टंकराज गिरी ९८४८७८५४०००। ०९९-४५८०४६४। श्री हिराचन्द ठकुरी ९८४२६३२१९३,

१२७ belauri@nea.org.np
बझाङ्ग वितरण केन्द्र सुजन खड्का ९५ ४८५९२३। ०९२-४२१४९७। श्री प्रमिला चौधरी ९८४८ ४८ ३०३३ -

२ bajhang@nea.org.np

बाजुरा वितरण केन्द्र राजेश कुमार झा RLGAGVSSCAR ०९७-५४१३३२। श्री गुण राज भट्ट ९८२८४८ ३९१२।

१२९ bajura@nea.org.np

35

Oo
A
En a

५.४.४.ने.वि.प्रा. वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय अन्तर्गत संचालित आयोजनाहरुको विवरण

सि.नं.

आयोजनाको नाम

आयोजनाको स्थान आयोजना प्रमुख पद

q
ग्रिड सोलार तथा ईनर्जि ईफिसियन्सी आयोजना त्रिशुली लगायत देशभरका विभिन्न क्षेत्रहरु श्री अच्युत बाबु घिमिरे निर्देशक
(संयोजक)

(क)। Development of 25 MW Grid Solar व्रिशुली श्री विकास बहादुर उप प्रवन्धक
System Component रघुवंशी

(रा)

—

श्री दामोदर पराजुली

Design, Supply, Delivery, Installation,
Testing, Commissioning of 33/11 kV S/S
& 33 kV Lines-Package-9

Electricity Supply reliability Improvement
Project-(Package-9- (Construction of New
33/11kV Substations-Udayapur,
Sankhuwasabha, Sunsari, Jhapa) &
Electricity Supply reliability Improvement
Project- Package-12- Consultancy Services
(Undividuals/Firms)

Design, Supply, Delivery, Installation,
Testing, Commissioning of 33/11 kV S/S
& 33 kV Lines-Package-8

Electricity Supply reliability Improvement
Project (Package-8- Construction of New
33/11kV Substations-Taplejung,
Panchthar, lam)

Design, Supply, Delivery, Installation,
Testing, Commissioning of Distribution
System-Package-11

11/0.4kV Distribution System in
Kapilbastu, Gulmi & Arghakhamchi
District, Package - 4

Design, Supply, Delivery, Installation,
Testing, Commissioning of Distribution
System-Package-2,3,10

सोलुखुम्बु ओखलढुंगा २३ के.भी. ग्रा.वि. तथा
सवस्टेशन आयोजना
Electricity Supply reliability Improvement

Project (Package-5 Reinforcement of
Distribution Network-Koshi Province)
(क) वितरण प्रणाली स्तरोन्नती तथा विस्तार
आयोजना(17133)

देशका विभिन्न क्षेत्रहरु

उदयपुर, संखुवासभा, सुनसरी, झापा

श्री संगिता कार्की उप प्रवन्धक
पौड्याल
देशका विभिन्न क्षेत्रहरु

श्री गणेश शाह सहायक प्रवन्धक
ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर, इलाम

देशका विभिन्न क्षेत्रहरु श्री सन्दीप श्रेष्ठ प्रवन्धक
कपिलवस्तु, गुल्मी, अर्घाखाँची श्री प्रवीण ढकाल ईन्जिनियर
देशका विभिन्न क्षेत्रहरु श्री प्रकाश राउत उप प्रवन्धक

सहायक प्रवन्धक

ag, ओखलढुंगा

कोशी प्रदेश
देशका विभिन्न क्षेत्रहरु श्री विजय सेन खड्का उप प्रवन्धक

मोवाईल नं.
९८५१०२४०२१
९८४१२९१२४५२

९८ ४१७४९३४९

९८२१०२३३२९

९८२१००२३००

९८:२५१२२९८११

९८२११६२१०२

९८ ४११२१९१८

९८ ०४१४९२६९८

५०)

(ख) वितरण प्रणाली स्तरोन्नती तथा विस्तार देशका विभिन्न क्षेत्रहरु श्री धिरेन्द्र कुमार यादव प्रवन्धक ९८४१४४३४१९
आयोजना(&113))

वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना कैलाली, कंचनपुर, भैरहवा, बीरगंज, जगकपुर, भरतपुर,
हेटौडा, वर्दीया, दाङ लगायतका विभिन्न अन्य
जिल्लाहरुको ३३ के.भि. लाईनहरु थरी spate
बिराज स्रज भज् न्जनियर G G
Y। 33/99 के.भि. सवस्टेशन सुदृढीकरण आयोजना घोराही, भैरहवा, कावासोती, कलैया, गौर,, ने लेल 8 SOATTA RRA
राजविराज, जगकपुर, मिर्चैया, धरान, इर्नवा, दमक
लगायतका विभिन्न सवस्टेशनहरु
&। 33/99 के.भि. लाइन विस्तार तथा सुदृढीकरण देशका विभिन्न क्षेत्रहरु
आयोजना श्री सन्दीप श्रेष्ठ प्रवन्धक ९८४१००२३००
Smart Metering Smart Grid आयोजना वि.ग्रा.से.नि. अन्तर्गतका सम्पूर्ण वि.के.हरु

८। सिस्टम रिलाएविलिटि एण्ड ३३/११ के.भी देशका विभिन्न क्षेत्रहरु ९८६०१५७१९६६
आयोजना

GIS Smart Grid आयोजना ग्रा.से.नि. अन्तर्गतका सम्पूर्ण ९८४१२७५९१०

qo। चौतारा,सिन्धपाल्चोक ३३ के.भि.प्रसारण लाईन तथा। लामोसांघ, चौतारा, सिन्धृपा
सवस्टेशन आ

११। मादनकृुमारी मरकँवारी सिंगटी प्र.ला. तथा स.स. माझिफेदा, मुढे, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक
आयोजना।

२।ट्रान्सफरमर टेष्टिङ्ग ल्याव निर्माण आयोजना विराटनगर, बटवल, नेपालगंज ;
i श्री अमित कुमार कर्ण। सहायक प्रवन्धक। ९८४१८७९४५८२

प्रशारण लाइन तथा सवस्टेशन निर्माण आयोजना
Electricity Supply reliability Improvement कोशी र मधेश प्रदेश
नि Project (Package-1- Feeder Automation

Project)

१४। मातातिर्थ-मार्ख ३३ के.भि. प्र.ला. आयोजना मातातिर्थ, फाखेल, चखेल, सिस्नेरी हुदै माल्टा सम्म
३४ कि.मि. २३ के.भि. प्र.ला. निर्माण

मातातिर्थ-माल्टा ३३ के.भि. प्र.ला. आयोजना। मातातिर्थ, चन्द्रगिरी, थानकोट हुदै नौविसे सम्म १५
उद्योग मन्त्रालय) कि.मि. ३३ के.भि. प्र.ला. निर्माण

काभ्रे-मकवानप्र-रामेछाप-सिन्धली ग्रामीण काभ्रे-मकवानपर-रामेछाप-सिन्धली
काभ्रे मकवानपुर रामे भुली UT काभ्रे-मकवानपुर-रामेछाप-सिन्धु शी खिलनाथ अर्याल इन्जिनियर २०८४२०६३२/४

१७। Electricity Supply reliability Improvement बागमती प्रदेश

Project (Package-2- Feeder Automation
Project)

खोकना निजगढ 33/99 के.भि. स.स. आयोजना। खोकना, निजगढ

रसुवा नुवाकोट वि.प्र. पुर्ननिर्माण सुधार आयोजना। रसुवा, नुवाकोट श्री प्रकाश राउत सहायक प्रवन्धक। ९८४११६४५१०२
KFW

खोटाङ-उदयपुर ११/०.४ के.भी. ग्रा.वि. आयोजना। खोटाङ, उदयपुर।।

37

Electricity Supply reliability Improvement। ate, बर्दिया श्री बद्री प्याक्रेल ईन्जिनियर ९८४११३९८०५
Project (Package-10 Smart Metering
Project-Banke/Bardiya)

नवलपुर गामीण विद्युतीकरण तथा छुसाङ्ग (मुस्ताङ्ग)
३३ के.भी. प्रशारण लाइन तथा सवस्टेशन निर्माण
आयोजना

विद्यतीकरण तथा सवस्टेशन निर्माण आयोजना
विद्युतिकरण आयोजना
Electricity Supply reliability Improvement। बाँके, बर्दिया, दाङ

AU

Project (Package-6 Reinforcement of
Distribution Network-Banke, Bardiya,
Dang)

aaa Package- 16-17) अधिकारी
Electricity Supply reliability Improvement। कैलाली, कञ्चनपुर

Project (Package-7 Reinforcement of
Distribution Network-Kailali, Kanchanpur)

सौर्य उर्जा प्रवर्धन आयोजना नेपाल अधिराज्यभर श्री प्रकाश राउत सहायक प्रवन्धक। ९८४१११५१०२
६१। वितरण प्रणाली भोल्टेज सुधार आयोजना देशका विभिन्न स्थानहरुमा सेवा faa उप प्रवन्धक

७। Electricity Supply reliability Improvement। देशका विभिन्न स्थानहरु श्री अच्युत बाबु घिमिरे निर्देशक ९८४५१०२४०२१
रम nw

Electricity Supply reliability Improvement। कैलाली, कञ्चनपुर श्री बसन्तराज नेपाल ईन्जिनियर ९८४५११४५०७२२
Project Project (Package-11 Smart
Metering Project-Kailali/Kanchanpur)
Electricity Supply reliability Improvement। सुदुरपश्चिम प्रदेश श्री डेगराज पौडेल ईन्जिनियर ९८२ २०४५९३०४
Project (Package-4- Feeder Automation
Project)

Electricity Supply reliability Improvement। बाँके, बर्दिया, कर्णाली श्री दिपीन ढकाल सहायक प्रवन्धक। ९८४१४४५७८१३२
Project (Package-3- Feeder Automation

ae A) नी

Project)

3

९०

अनुसूची -१
विद्युत महशुल दर

१. ग्राहस्थ वर्ग:

१.१ सिंगल फेज तल्लो भोल्टेज (२३० भोल्ट)
१५ एम्पियर ३० एम्पियर ६० एम्पियर

मसिक। इनर्जी शुल्क। मसिक
(रु प्रति। न्युनतम
शुल्क। कि.वा. घण्टा

कि.वा.घण्टा
(मासिक)

०। ®
१०
हँ
१०० =e

नोट : ५ एम्पियरका ग्राहकको हकमा यदि मासिक २० किलोवाट-घण्टा युनिटभन्दा बढी खपत गरेमा १ देखि २० क्िलोवाट-घण्टा: युनिटसम्मको इनर्जी
शुल्क रु ३०० प्रति युनिटका दरले लाग्ने छ।

१.२ थ्री फेज तल्लो भोल्टेज (४०० भोल्ट)
१० के.भि.ए. सम्म qo के.भि.ए. भन्दा माथि

इनर्जी शुल्क इनर्जी शुल्क
(मासिक) न्युनतम (रु प्रति कि.वा. घण्टा :युनिट) न्युनतम (रु प्रति कि.वा. घण्टा :युनिट)

शुल्क (रु) आषाढदैखि मंसिरदेखि शुल्क (रु) बक मंसिरदेखि जेष्ठसम्म

कार्तिकसम्म जेष्ठसम्म

१.३ थ्री फेज मझौला भोल्टेज (33/99 के.भी.)

कि.वा.घण्टा ae
AT. (रु प्रति कि.वा. घण्टा-युनिट)

को मंसिरदेखि जेप्ठसम्म

मसिक न्युनतम
शुल्क (रु)

39

तल्लो भोल्टेज (२३० भोल्ट) सिंगल फेज, ५ एम्पियरको बिलिङ्ग गर्ने तरिका

क्र.स। कि.वा.घण्टा। न्युनतम
(मासिक)। मासिक
शुल्क (रु)

बिलिङ्ग गर्ने तरिका

२० युनिट सम्म न्यूनतम शूल्क रु.३० लाग्ने र इनर्जी शुल्क वापतको
महशुल नलाग्ने। (उदाहरण: ५ युनिट : रु 30+¥XO = जम्मा रु ३०)
न्यूनतम शूल्क रु. ५० लाग्ने र१ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ३ र
२१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६५० का दरले महशुल लाग्ने।
(उदाहरण: २५ युनिट : रु ५०-4२०)(३-4-५)%(६।५० = जम्मा रु. १४२/५०)
न्यूनतम शूल्क रु. YO लाग्ने र१ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ३ र
२१ युनिटदेखि 30 युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६1५० र ३१ युनिटदेखि ५०
युनिटसम्म प्रति युनिट रु. 51०० का दरले महशुल लाग्ने।

(उदाहरण: BY युनिट : रु YORROXS+YOXEMOFYXS = जम्मा

रु. २१२१।००)

न्यूनतम शूल्क रु.७५ लाग्ने र १ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ३र २१
युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६1५० र ३१ युनिटदेखि ५०
युनिटसम्म प्रति युनिट रु द र ५१ युनिटदेखि १०० युनिटसम्म प्रति युनिट
रु. SMO का दरले महशुल लाग्ने।

(उदाहरण: ५५ युनिट : रु ७५-4-२०)७(३4:१०)५(६.५०-१२०%(८-4५%(९।५० =
जम्मा रु. ४०७५०)

न्यूनतम शूल्क रु. १०० लाग्ने र १ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ३र
२१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म id युनिट रु. ६1५० र ३१ युनिटदेखि ५०
युनिटसम्म प्रति युनिट रु.द र ५१ युनिटदेखि २५० युनिटसम्म प्रति युनिट
रु.९।५० का दरले महशुल लाग्ने।

(उदाहरण: १०५ युनिट : रु १००%२०५(३4१०५(६।१०१२०५(८-!
५०-4४५)/(९।५० = जम्मा रु. ९०७५०)

न्यूनतम शूल्क रु. १५० लाग्ने र१ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ३र
२१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु.६।५० र ३१ युनिटदेखि ५०
युनिटसम्म प्रति युनिट रु. द र ५१ युनिटदेखि १५० प्रति युनिट SAMO र
१५१ देखि २५० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. १० र २५१ देखि ४००
युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ११ का दरले महशुल लाग्ने।

(उदाहरण: २५४५ युनिट : रु YHOFROXS+FOXEIMOFROXS +।
AOFVLO)XAILOF २५१११०० - जम्मा रु. २३९०।००)

40

तल्लो भोल्टेज (२३० भोल्ट) सिंगल फेज, १५ एम्पियरको बिलिङ्ग गर्ने तरिका

क्रस [कि.वा.घण्टा न्युनतम। इनर्जी

(मासिक) मासिक शुल्क
शुल्क (रु)। (रु प्रति बिलिङ्ग गर्ने तरिका
कि.वा.
घण्टा)
२० युनिट सम्म न्यूनतम शूल्क रु.५० लाग्ने र इनर्जी शुल्क प्रति युनिट
6० देखि २० YO ४।०० [रु ४०० का दरले महशुल लाग्ने। (उदाहरण: ५ युनिट : रु YOTYXY
= जम्मा रु.७०।००)
न्यूनतम शूल्क रु. ७५ लाग्ने र१ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ४
२१ देखि ३० oy र २१ युनिटदेखि 30 युनिटसम्म प्रति युनिट रु. IMO का दरले महशुल
लाग्ने।
(उदाहरण: २५ युनिट : रु WFROXVAYXEMO = जम्मा रु १८७/५०)

३१ देखि ५०
(उदाहरण: BY युनिट : रु ७५-4-२०)(४-%१०५(६।५०-%५)%(८ = जम्मा
रु. २६०।००)

न्यूनतम शूल्क रु. १०० लाग्ने र१ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट
रु.४।०० र २१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६1५० र ३१
२४० युनिटदेखि ५० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. द र ५१ युनिटदेखि १००

न्यूनतम शूल्क रु. ७५ लाग्ने र १ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ४
र २१ युनिटदेखि 30 युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६1५० र ३१ युनिटदेखि
७५ sloo। 4o युनिटसम्म प्रति युनिट रु.ठा०० का दरले महशुल लाग्ने।

44 देखि१०० १०० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ९।५० का दरले महशुल लाग्ने।

(उदाहरण: ५४५ युनिट : रु १००%२०)७(४-4-१०५(६।१०-२-२०७(८-4५)%(९।१५०
= जम्मा रु ४५२॥५०)

न्यूनतम शूल्क रु. १२५ लाग्ने र १ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ४
र २१ युनिटदेखि 30 युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६1५० र ३१ युनिटदेखि
eyo ५० युनिटसम्म प्रति युनिट Bo र ५१ युनिटदेखि २५० युनिटसम्म प्रति

१०१ देखि २५० युनिट रु. SMO का दरले महशुल लाग्ने।

(उदाहरण: १०४५ युनिट : रु १२४५ 4-२०%७(४-%१०५(६।५०-4-२०)(८-
४५८०-4४५))/(९।५० = जम्मा रु. ९४२।५०)

न्यूनतम शूल्क रु. १७५ लाग्ने र १ देखि Yo युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ४

र २१ युनिटदेखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६1५० र ३१ युनिटदेखि

40 युनिटसम्म प्रति युनिट रु. व र ५१ युनिटदेखि १५० प्रति युनिट रु.
२५० माथि १७५ ११।००। ९५० र १५१ देखि २५० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. १० र २५१ देखि

४०० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ११ का दरले महशुल लाग्ने।
(उदाहरण: २५५ युनिट : रु १७४4 २०)(४%१०५(६१०-०२०७(८- (
२0०4१५०)७(९।५०१ AXIUOO - जम्मा रु.२४३५।००)

यसै तरिकाले 30 र ६० एम्पियरका सिंगल फेजको बिलिङ्ग गर्ने।

41

२, अन्य उपभोक्ता

२.१ तल्लो भोल्टेज स्तर (२३०/ ४०० भोल्ट)
उपभोक्ता वर्ग डिमाण्ड शुल्क (रु. प्रति ईनर्जी शुल्क (रु. प्रति
के.भी.ए. प्रति महिना) कि.वा.घण्टा: युनिट)
]
हा अठ०
हा
२.

सिँचाई

x.
4.
द्.

0।
खानेपाती पु
___]
__]
९ यातायात
___]
७

औद्योगिक XN _
व्यापारिक
te व्यापारिक २१५।००
= 5

का
क. सार्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग
स्टेशन समेत)

७.। धार्मिक तथा आध्यात्मिक स्थल

पा।।
छ

२.२ माथिल्लो भोल्टेज स्तर

डिमाण्ड शुल्क (रु. प्रति। ईनर्जी शुल्क (रु. प्रति
उपभोक्ता वर्ग के.भी.ए. प्रति महिना) कि.वा.घण्टा: युनिट)
अ.। माथिल्लो भोल्टेज।
१.। औद्योगिक (१३२ के.भी)
२
a.। मझौला भोल्टेज (२३ के. भी.)।।
4.
क

अ

Te व्यापारिक
सिंचाई
खानेपानी लो

x.
3.
४.
4.। सामुदायिक खानेपानी
ख) अन्य खानेपानी

२.। यातायात

42

क. सार्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग स्टेशन २३०।००
समेत)।

डिमाण्ड शुल्क (रु. प्रति। ईनर्जी शुल्क (रु. प्रति
के.भी.ए. प्रति महिना) fee. aT. घण्टा-युनिट)
ee।।।

]। क. सार्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग स्टेशन
समेत)

—

३. टाइम अफ डे(टि.ओ.डी) महशुल दर
३.१. वैशाख देखि मंसिरसम्मको विद्युत महशुल दर

lg इनर्जी शुल्क (रु. प्रति कि.वा.घण्टा-युनिट)
(रु. प्रति पिक समय अफ पिक समय अन्य समय
.। उपभोक्ता वर्ग
Ha के.भी.ए.। (साँझ ५:०० बजे। (राति ११:०० «। (बिहान ५:०० बजे

प्रति देखि राति ११:००। बजे देखि बिहान। देखि साँझ ५:००
महिना) बजेसम्म) ५:०० बजेसम्म) बजे सम्म)

माथिल्लो भोल्टेज

माथिल्लो ल्टेज
औद्योगिक (१३२ के.भी)
ु ee
ु ee
__]

___]
43

An

यातायात

क) सार्वजनिक यातायात (! २३०।०० ७०० 3190 YIYO
चार्जिङ्ग स्टेशन समेत
4।।
ee

७

हराम
(११ के.भि.)

२

१२२५

x
०।

र ु
140100

न ु ee

)
क. सार्वजनिक यातायात। २३०।०० ७१५ ४।२० ५।६०

चार्जिङ्ग स्टेशन समेत)

___]
७
छ

५]
__]
___] 140100
=

A।G

भोल्ट)
पाक

क)सार्वजनिक यातायात। २००।०० RY ४।३० Y Woy
चार्जिङ्ग स्टेशन समेत)।]
३.२. पौषदेखि चैत्र महिना सम्मको विचुत महशुल दर

इनर्जी शुल्क (रु. प्रति कि.वा.घण्टा:-युनिट)

डिमान्ड शुल्क पिक समय अन्य समय
कस उपभोक्ता वर्ग (रु. मति क प्रति (साँझ ५१:०० बजे। (राति ११:०० बजे देखि
देखि राति ११:०० भोलिपल्ट साँझ १५:००
बजेसम्म) बजेसम्म)
ee ee
१०००
ee es
सिँचाई

44

खानेपानी। Hae।। 0।।
६ यातायात
सावजनिक यातायात (CASTS २३०।०० ७०० ५1५०
- स्टेशन समेत
७
काखा
छ
¥
es ee।।
कश

काखा

स्टेशन समेत)
a
७
5
९
तल्लो भोल्टेज

(२३०/४०० भोल्ट)
काला

कोसार्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग २००।०० ७२५ YOY
स्टेशन समेत)।

a।

i

K। aU

G

orn

45

३.३. डिमाण्ड शुल्क नलाग्ने टाइम अफ डे(टि. ओ.डी) यातायात उपभोक्ताको (Automatic Swap
0९804)विदयुत महशुल दर
१. सार्वजनिक यातायात (Aste स्टेशन समेत)

वैशाख देखि मंसिरसम्मको faa महशुल दर

अफ पिक समय अन्य समय
(साँझ ५:०० बजे देखि। (राति ११:०० बजे देखि। (बिहान ५:०० बजे देखि

राति ११:०० बजेसम्म)। बिहान ५:०० बजेसम्म) साँझ ५:०० बजे सम्म)

तल्लो भोल्टेज GO YIOX RISO
(२३०/४०० भोल्ट)

पौष देखि चैत्रसम्मको विद्युत महशुल दर

पिक समय अन्य समय
(साँझ ५:०० बजे देखि (राति ११:०० बजे देखि भोलिपल्ट
राति ११:०० बजेसम्म) साँझ ५:०० बजेसम्म)

तल्लो भोल्टेज (२३०/४०० भोल्ट)
२) अन्य यातायात
वैशाख देखि मंसिरसम्मको fread महशुल दर
इनर्जी शुल्क (रु. प्रति प्रति किलोवाट-घण्टा-युनिट)

पिक समय अफ पिक समय अन्य समय
(साँझ ५:०० बजे देखि। (राति ११:०० बजे (बिहान ५:०० बजे
राति ११:०० बजेसम्म) देखि बिहान ५:००।देखि साँझ ४५:००

बजेसम्म) बजे सम्म)

तल्लो भोल्टेज (२३०/४०० भोल्ट)

46

पौष देखि चैत्र सम्म लाग्ने विद्युत महशुल दर

इनर्जी शुल्क (रु. प्रति प्रति किलोवाट-घण्टा-युनिट)

पिक समय अन्य समय
(साँझ ४५:०० बजे देखि राति (राति ११:०० बजे देखि
११:०० बजेसम्म) भोलिपल्ट साँझ ५:००
बजेसम्म)

नोट:

१. चार्जिङ्ग स्टेशन सञ्चालकले विद्युतिय सवारी साधनलाई चार्जिङ्ग सेवा दिएबापत उपरोक्त महशुल दरमा प्रति
किलोवाट-घण्टा: यूनिटमा अधिकतम २० प्रतिशतसम्म थप गरी लिन पाउने छ।

२. सार्वजनिक यातायात Ay स्टेशन समेत): प्रचलित कानून बमोजिम भाडादर निर्धारण हुने सार्वजनिक
यातायातको रुपमा ट्ूलिबस र सार्वजनिक सवारी साधनमा प्रयोग हुने इलेक्ट्रिक बस -मभिनिबस, सफा टेम्पो
एवम् अन्य सवारी साधनको ब्याटी चार्ज गर्न विद्युत शक्ति प्रयोग गर्ने चार्जिङ्ग स्टेशनका उपभोक्ताहरु।

३. अन्य यातायात : प्रचलित कानून बमोजिम भाडादर निर्धारण हुने सार्वजनिक यातायातका साधन जस्तै :

केबलकार, रोपवे, मेट्रो आदि र अन्य विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनका लागि विद्युत शक्ति प्रयोग गर्ने
उपभोक्ताहरु।

४. सामुदायिक थोक उपभोक्ता :

क्र.सं। उपभोक्ता वर्ग मसिक न्युनतम शुल्क (रु) इनर्जी शुल्क (रु. प्रति
किलोवाट-घण्टा:युनिट)

N X २० Ofte सम्म (मासिक
14 X 30

N X 30
नोट:

१) N= सम्बन्धीत सामुदायिक थोक उपभोक्ता अन्तगत रहेका कूल उपभोक्ता संख्या।

47

२) यस तालिका बमोजिमको महशुल सामुदायिक थोक उपभोक्ताले ने.वि.प्रा. लाई मासिक रुपमा बुझाउनु पर्नेछ।

अनुसुचि-२
अन्य दस्तुर तथा सेवा शुल्क

दररेट (रु.)

१००
२००
१००
२००
२) कार्यालयले फेला पारेमा

Oo
५)

Fad
०
०)

२) कार्यालयले फेला पारेमा

aie (र)
३००
१००
१५००
१५००
(6
a
००
a
(08

ae) लरी
a ७
[। ७?

२१०

३. खरिद बिक्री भै घरजग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण हुने अवस्थामा पत्रपत्रिकामा १५००
सार्वजनिक सचना प्रकाशित गरी नामसारीको कारबाही गर्न पर्दाको अवस्थामा

qo. मिटर cite

49

YY. प्रसारण निर्देशनालय:

५.४.१. प्रसारण निर्देशनालयको कार्य विवरण :

नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा निजि क्षेत्रबाट उत्पादित तथा अन्य मुलुकबाट आयातित विद्युत शक्तिलाई

गुणस्तरीय तथा भरपर्दो रुपमा नेपाल राज्य भर प्रशारण गर्नको लागि आफ् अन्तर्गतका विभिन्न

निकायहरुलाई परिचालन गर्ने। हाल ६९ के.भी. देखि ४०० के.भी. सम्मका प्रसारणलाइन तथा

सवस्टेशनको योजना विकास सञ्चालन तथा सम्भार गर्ने जिम्मेवारी यस निर्देशनालयले वहन गर्दछ।

यस निर्देशनालय अन्तर्गत निर्माण गरिने प्रसारणलाइन तभा सवस्टेशन आयोजनाहरु निर्माणको लागि

विस्तृत संभाव्यता अध्ययन तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरि सो पश्चात आयोजनाहरु निर्माण

आरम्भ गर्न बोलपत्र आह्वान गरी ठेक्का सम्झौता, निर्माणाधिन आयोजनाहरुलाई समयमै सम्पन्न गर्न

स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गरि आवश्यक निर्देशन दिने, बजेट निकासा दिने तथा बजेट अपुग

भएमा थप बजेट व्यवस्थापनको लागि प्रकृया अगाडि बढाउने लगायतका अन्य कार्यहरुमा सहजीकरण

गर्ने।

यस निर्देशनालय अन्तर्गतका देहायका विभाग र विभाग स्तरका कार्यालयहरु रहेका छन्।

* ग्रिड सञ्चालन विभाग:- विभिन्न स्तरका ग्रिड संरचनाको सञ्चालन तथा सम्हार गर्ने।

* विद्युत प्रणाली सञ्चालन विभाग:- विद्युत प्रणालीलाई दक्षतापूर्वक सञ्चालन गर्न अनुगमन,
सुपरीवेक्षण तथा नियन्त्रण गर्ने।

न उच्च भोल्टेज ग्रिड विकास विभाग..- १३२ के.भी.भन्दा माथि ४०० के.भी. सम्मका नयाँ
प्रसारणलाइन तथा सवस्टेशनको योजना निर्माण सुपरीवैक्षण तथा हस्तान्तरण गर्ने।

* सध्यम भोल्टेज ग्रिड विकास विभाग.:- ९९ के.भी.देखि १२२ के. भी.सम्मका नयाँ प्रसारणलाइन तथा
सवस्टेशनको योजना निर्माण सुपरीवेक्षण तथा हस्तान्तरण गर्ने।

विद्युत प्रशारणको लागि आवश्यकता अनुसार ६६ के.भी.देखि Yoo के.भी.सम्मका विभिन्न प्रसारणलाइन

तथा सवस्टेसन आयोजनाहरु निर्माण विस्तार एवं स्तरोन्नतीको कार्यहरु गर्ने।

प्राविधिक अध्ययनको आधारमा Congestion भएका प्रसारणलाइनहरु तथा Over load हुने सवस्टेशन

हरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने।

50

YY प्रशारण निर्देशनालयको संगठनात्मक संरचन

CORPORATE STRUCTURE OF TRANSMISSION DIRECTORATE

Transmission Directorate Level 12 (T)

High Voltage Grid
Development
Dept.Level 11(T)

Medium Voltage
Grid Development

Power System
Operation Level11,

Dept Level 11, (T) (T)

Energy Management
Division Level
10.(Elec)

System Protection
Sec. Hetauda
Level 9.(Elex)

Comunication &
Operation Sect. Level

System Protection
Sect. Level 9.(Ele.)

Grid Operation
Dept.Level 11, (T)

Transmission Line & Administration
S/S Design Devision Division Level 10,
Level 10, (Ele) (A)

Civil Division .Level
10, (civil)

Duhabi Grid Division
Level 10 (Ele.)

(T) = Technical

(A)= Administration

(Acc.) = Account

Ele.= Electrical
Elex.=Electronics

Div.= Division

Sect.= Section

High Voltage=220 kVand above
Medium Voltage=132 kV and
below

Dhalkewar Grid
Division Level 10
(Ele.)

Kathmandu Grid
Division Level 10

Khimti Grid Sec.
Level 9 (Ele.)
Pokhara Grid Division
Level 10 (Ele.)
Butawal Grid Division

Level 10 (Ele.)

Attaria Grid Division
Level 10 (Ele.)
Technical Support
Div. Level 10 (Ele.)
System Protection
Div. Level 10 (Ele.)

Kohalpur Grid
Division Level 9 (Ele.)

Finance Division

Level 10, (Acc)

51

५.५.३. प्रशारण निर्देशनालय र अन्तर्गतका कार्यालय, आयोजना प्रमुखहरुको
नाम तथा सम्पर्क नम्बर:

कार्यालय/ आयोजनाको
नाम

पद कर्मचारीको नाम सम्पर्क नं. इमेल

निमित्त
उपकार्यकारी श्री राजन ढकाल प्रसारण निर्देशनालय ९८४१९५५७४५। transmission@nea.org.np
निर्देशक

निर्देशक श्री राजन ढकाल ग्रिड सञ्चालन विभाग ९८४१९५४५७४४५। gridoperation@nea.org.np
निर्द नेपाल भारत विद्युत प्रसारण,
भक कम यु ८
२ श्री श्याम कुमार यादव तथा व्यापार आयोजना ९८५११२०९३९ पार्ली0400177६0065.0£.1)
प्रणाली संचालन
४। निर्देशक श्री रञ्जु पाण्डे थत प्रणाली संचालन ९८६१०५०९४३। Idc@nea.org.np

मध्यम भोल्टेज ग्रिड विकास
विभाग
निर्देशक श्री केदार राज सिलवाल। १३२ के.भी प्रसारणलाइन ९८४५१०९४४५९। griddev@nea.org.np
क्षमता अभिवृद्धि आयोजना
संयोजक

श्री थर्क बहादुर थापा ९८४१२२४९३९। hvgdd@nea.org.np
विभाग

AU AS

ra
» An Xs —o °

काठमाडौं उपत्यका प्रसारण t3b220kv@nea.org.np
प्रणाली विस्तार आयोजना -
संयोजक

स/स आयोजना

प्रवन्धक श्री रञ्जनराज गुरुङ्ग नेपालगञ्ज नानपारा १३२
के.भी प्रसारणलाइन
आयोजना

प्रवन्धक श्री लक्ष्मी नारायण कृशाहा-कटेया १३२ ९८५५०५७६५९ =। kk132kv@nea.org.np
afaar के.भी.षर.ल.आ.,
रक्सौल-परवानीपुर १३२
के.भी. VA,
प्रसौनी वीरगञ्ज १३२
A भूमिगत वि.प्र.ला. आ.
१० श्री सुरज गौतम पोखरा ग्रिड महाशाखा pokharagrid@nea.org.np

52

वृटवल(गोरुसिंङ्गै-लुम्विनी ९८५७०६३२७२। butwallumbinil32kv@
१३२ के.भी. प्रसारणलाइन nea.org.np
आयोजना,
बर्दघाट सर्दी १३२ के. भी.

प्रवन्धक श्री हरि प्रसाद पाण्डे प्रसारणलाइन आयोजना,
मैनहिया सम्पत्तिया १२२ bs132kv@nea.or.np
के.भी. प्रसारणलाइन
आयोजना
भुमही हकोई १३२ के. भी.
प्रसारणलाइन आयोजना
गण्डक नेपालगञ्ज
प्रसारणलाइन आयोजना

११

ms132kv@nea.or.np

१

१

प्रवन्धक श्री शुक्रराज देवकोटा हेटौडा-ढल्केवर-इनरुवा ९८४५११३१०११। hdi400kvep@nea.org.np
४०० कें.भी. सबस्टेशन
विस्तार आयोजना,
प्रसारणलाइन तथा
सवस्टेशन डिजाइन
महाशाखा, THE

हेटौँडा ग्रिड महाशाखा ९८५५०६७९६१। rp132kv@nea.org.np

%
4

fe

श्री सूर्य नारायण मण्डल। ढल्केवर ग्रिड महाशाखा ९८४१५६१५४२। kathmandugrid@nea.org.np

लालबन्दी सलिमपुर १३२
के.भी. प्रसारणलाइन
प्रवन्धक श्री परमार धिरसेन आयोजना / 85491899165। 1s132kv@nea.org.np
कृूसाहा विराटनगर १३२
के.भी.प्र.ला.आ.

श्री रोशन खड्का ९८४४०७१६०६। attriagrid@nea.org.np

प्याकेज ए)
१३२ के.भि सवस्टेशन ९८४१३६३६३७३७
विस्तार आयोजना
उप प्रवन्धक श्री दिपा श्रेष्ठ का.उ.प्र.प्र.वि. आयोजना ९८४१७९७७८१। kb132kv@nea.org.np
(प्याकेज डी)
३। उप-प्रवन्धक श्री सन्तोष कुमार साह। हेटौडा-भरतपुर-वर्दघाट ९८६९९९८४४८। hb220@nea.org.np
२२० के.भी.प्र.ला.आ

२४। उप-प्रवन्धक श्री जगदीश शर्मा पौडेल। लेखनाथ-दमौली २२० ९८५६०२५४७८। 1d220kv@nea.org.np
A. प्र.ला.आ.

२५। उप प्रवन्धक श्री रमेश प्रसाद पौडेल। दोर्दी कोरिडोर १३२ SAT. ९८५११४७१७६। dordil32kv@nea.org.np
प्रसारणलाइन आयोजना

E

२
2
1%
७

ली। लड। ~o
"।

AS)
—o

उप-प्रवन्धक श्री अमित गोपाल वैद्य

AS AJ
AS

२६

AJ
°। ok

6

AU A AU AS A)
A) गा र गी

उप प्रवन्धक

उप प्रवन्धक
उप प्रबन्धक

उप प्रबन्धक
उप प्रवन्धक

उप प्रवन्धक
उप प्रवन्धक

कालीगण्डकी-रिडी १३२
के.भी. प्रसारणलाइन
आयोजना

के.भी. Val. आयोजना
के.भी. प्र.ला. आयोजना

श्री रोसन अग्रवाल

नयाँ मोदी-लेखनाथ १३२

के.भी. प्रसारणलाइन
आयोजना

कश्मा तल्लो मोदी नयां
मोदी १३२ के.भि
प्रसारणलाइन आयोजना

श्री निरञ्जन साह सुडी। रुपनी १३२ AT
सबस्टेशन आयोजना

ढल्केवर लोहारपट्टी १३२
के.भी. प्र.ला. आयोजना

नवलप्र १३२/३३ के.भी
स/स आयोजना

श्री जनार्दन प्रसाद गौतम। सोल कोरिडोर १३२ के. भी
प्रसारणलाइन आयोजना
चमेलिया जौलजिवि २२०

कं.भिप्रला.आ

श्री धुपेन्द्र कुमार झा चन्द्रपुर सकदेवचोर १३२
के.भी. प्रसारणलाइन
आयोजना
थानकोट-चापागाँउ-भक्तप्र
१३२ के.भी. प्रसारणलाइन
आयोजना

रुपनी बोदेबसाइन १३२
के.भी. प्रसारणलाइन

आयोजना
प्रसारणलाइन आयोजना

श्री अनुप गौतम अमरप्र-ढङ्गेसाँघ १३२
के.भी. प्रसारणलाइन
आयोजना
के.भि. प्र.ला. आयोजना

रामेछाप-गर्ज्याङ्ग-खिम्ती

श्री सुनिल कमार महतो

१३२ के.भी. प्रसारणलाइन
आयोजना

गोदक स्वयाक १२२ के.भी
षर.ला.आ

९८२१२०२३०९

९८ ४९४८४९८०३
९८४१४१८००४

९८ ४१४२५३९०२
९८२११२१२०४६

९८२११२६९३१६

RB EVRA EVR

kgard132@nea.org.np

singatil32kv@nea.org.np
balefil32kv@nea.org.np

modil32kv@nea.org.np

rupanil32kv@nea.org.np
loharpatti132kv@nea.org.np
nawalpur132kv@nea.org.np

solul32kv@nea.org.np

cs132kvtlp@nea.org.np
tcb132kv@nea.org.np

rb132kV@nea.org.np

Is132kV@nea.org.np

ad132kv@nea.org.np

godak.anarmanil32kv@
nea.org.np

rgk132kv@nea.org.np

godak.soyak132kv@nea.
org.np

54

श्री राघवैन्द्र कमार झा

उप प्रवन्धक

२४
उप प्रवन्धक

३२ उप प्रवन्धक

सहायक प्रवन्धक

सहायक प्रवन्धक
३७
सहायक प्रवन्धक

श्री कोमल नाथ आत्रेय

श्री नारायण प्रसाद
सापकोटा

श्री मनोज प्रसाद चौधरी

श्री रवि कुमार चौधरी

सहायक प्रवन्धक। श्री उपेन्द्र श्रेष्ठ कोहलपुर ग्रिड शाखा ९८५१०६२७३०

सहायक प्रवन्धक श्री बलभद्र अधिकारी
४०

श्री विष्णु प्रसाद देवकोटा

सुनकोशी १३२ कें.भी.स/स
आयोजना

तुम्लिङ्गटार-सितलपाटी ९८४९७८८२३४। ts220kv@nea.org.np
२२० के.भी.प्र.ला. A.

धरान 220/33

के.भि.स/ सआयोजना
कोशी कोरीडोर २२०
के.भि प्र.ला.आ

साउथ कोरीडोर
प्रसारणलाइन परामर्श सेवा
आयोजना

रातमाटे -रसुवागढी-केरुङ्ग
४०० के.भी. प्रसारणलाइन

९८४१३९०१९३
औराह १२२ के.भी.
सी
१३२ के.भी प्रसारणलाइन
प्याकेज ए ९८४५१२३४१४५१

दमक केरुवन Fel दुहवी
ec132kv@nea.org.np

१३२ के.भी प्र.ला.आ
पूर्वी चितवन १३२
के.भी.स/स आ.
ph132kv@nea.org.np
dimetlp@nea.org.np

निजगढ हरनिया ४००
के.भी.प्र.ला. ओजना
९८४११०३६२१। gacl32kv@nea.org.np,
manojprasadcha@gmail.co
m

धौबादी फलामखानी विद्युत
९८ ४१३७८९०९। sdkj132kv@nea.org.np

rrk400kv@nea.org.np

९८:२५१३२०८ ३७
९८ ४१९८८८९८

प्र.ला.आ.,
धौबादी मेघौली १३२ के.भि
प्र.ला.आ

बूर्तिबाङ-पौदी अमराई-
तम्घास-सन्धिखक-गोरुसिङ्गै
१३२ के.भी. प्रसारणलाइन
आयोजना

कोहलपुर सुर्खेत दैलेख १३२
के.भी. प्रसारणलाइन
आयोजना

सुर्खेत १३२ के.भि.
सवस्टेशन आयोजना

gkm132kv@nea.org.np

बाफिकोट खुंग्री १३२ ९८१३६१७७९२३

के.भी.प्र.ला.आ.

भेरी कोरिडोर ४००
के.भी.प्र.ला.आ.

bheri400kv@nea.org.np

55

४१। सहायक प्रवन्धक। श्री रुपेश कुमार शाह गल्छी रातमाटे २२० के.भी.। ९८०१०८६२६७। t3br220kv@nea.org.np
प्र.ला.आ. t3br220kv@gmail.com

का.उ.प्र.प्.विस्तार आ. !
प्याकेज-बी)

ढल्केवर-बालगंगा १३२
के.भी. प्रसारणलाइन
आयोजना

balgangal32kv@nea.org.np
balgangal32kv@gmail.com

bhupesh.nea@gmail.com.

४२। सहायक प्रवन्धक श्री भपेश श्रेष्ठ अरुण-इनरुवा-तिङ्गला- ९८४५१२१२००२
मिर्चैया ४०० के.भी.
प्र.ला.आ.
इनरुवा अनारमनी ४००
के.भी प्रसारणलाइन
आयोजना

३। सहायक प्रवन्धक। श्री अनिल Hae चमेलिया-स्याउले-अत्तरिया। ९८५११४५२००५। csal32kv@nea.org.np
अधिकारी १३२ के.भी. प्र.ला. आयोजना

स्याउले साँफेबगर १३२
के.भी.प्र.ला.आ.

४४। सहायक प्रवन्धक। श्री कैलाश पन्थ पोखरा विरौटा १३२/११ ९८४१७५००८९
के.भी. प्र.ला. आ.
१३२ के.भी प्रसारणलाइन
क्षमता अभिवृद्धि आयोजना
प्याकेज बी
का.उ.प्र.प्र.विस्तार आ. !
प्याकेज-सी)

के.भी. a. क्षमता
अ.आ.

१३२ के.भी. प्रसारणलाइन
क्षमता अभिवृद्धि आयोजना
प्याकेज सी

न्यू खिम्ती लामोसाँघु

काठमाडौं प्र.ला.क्ष. अ.आ.

जि योजना नेर कभी स/स malekhul32@nea.org.np
नि ना

इञ्जिनियर श्री सुभारम्भ विक्रम चिलिमे-त्रिशुली २२० ९८१८०३९९९९। ch220kv@nea.org.np
शाह के.भी. FATT.
ढुञ्जिनियर Cc र पाल्पा रे रे 6 के . भी . ब्
~ सवस्टेशन आयोजना
ः क

भक्तपुर-वानेश्वर-पाटन ६६। ९८४१७८०१२४। bbp66kv@nea.org.np
सहायक प्रवन्धक
श्री शिवराम ताम्राकार

:।,
G
y।
1
1,

लम्की Alea १३२

९ श्री रितेश जयसवाल = Aaa ९८५१०३५११९
ईञ्जिनियर ~ bh. YY., ४१८०८०१४५७८०४

प्रसारण निर्देशनालयद्वारा आ.व.०८1/0०८2 को लागि संचालित प्रसारणलाइन तथा सवस्टेशन आयोजनाहरुको

चोथो त्रैमासिक प्रगति सारंश
१३२ के.भी. तथा अन्य प्रसारणलाइन विस्तार
व.उ.शि.नं. 40905904 गी
ee. आयोजनाको चौथो त्रैमासिक प्रगति विवरण अवधिको शुरुदेखि यस शुरुदेखि। भार भारित भारित।भारित प्रगति »
नाम खर्च अवधिसम्मको। यस प्रगति प्रगति चेमाशिक बजेट

चोथो ante चौथो Sate प्रतिशत a खर्च जा प्रतिशत (रु. हजारमा)
बजेट खर्च प्रतिशत (कूल। सम्म
है eres लागतको प्रगति
तुलनामा) प्रतिशत

प्रसारण
निर्देशनालय
(१३२ के.भी.)

सिंगटि- 400,00। 3300,00 १४८०.०० ४४. टप ९२.७० ८४.७८। 0.20 4.23 400,00

लामोसाँघु १३२ ३३०,०००.००
के.भी.

प्रसारणलाइन

आयोजना

रामेछाप - १५९५.०० ठ१.७० ९५८१। 0.95 ~ ~
राज्र्याङ्ग- खिम्ती
१३२ के.भी.

57

प्रसारणलाइन
आयोजना

कुश्मा तल्लो
मोदि मोदि
१३२ के.भी.
प्रसारणलाइन
आयोजना
क्साहा-कटैया
१३२ के.भी.

प्रसारणलाइन
दोस्रो सर्किट
निर्माण सहित
रक्सौल
परवानीपुर
१३२ के.भी.

प्रसारणलाइन
दोस्रो सर्किट
निर्माण सहित
नयाँ मोदी-
लेखनाथ १३२
के.भी.
प्रसारणलाइन
आयोजना

सोलु कोरिडर
१३२ के.भी.
प्रसारणलाइन
आयोजना

_

९६.९२

९९.९२

९९.९६

१,६८८,४९६. ४९

१८०२,२२९,.९४

४५ ३,४००.००

58

बूर्तीबाङ-पौदी-
अमराई-
तम्घास-
सन्धीखर्क-
गोरुसिंगे
१३२ के.भी.
प्रसारणलाइन
आयोजना
कुशाहा
विराटनगर
१३२ के.भी.
प्रसारणलाइन
आयोजना
बलेफि-
वाह्रविसे १३२
के.भी.
प्रसारणलाइन

आयोजना
दोर्दी कोरीडोर
१३२ के.भी.

प्रसारणलाइन
आयोजना

पूर्वी चितवन
१३२ के .भी.
सवस्टेशन
आयोजना

99.82।1४6क्षैठ.९७ १८९१ २३. ९९ १३२.९३ ३.२ ४ ९४.२३।२.९० २.२९ ७७.९३२
१०,९३२,२०२. ४९

५६.७७। ८१०७५.०० ४३३३४.०० श३.४५ 3२.७५ 3१.३१। ४.०५ २२९९।२१६.७३
४,३०२,२५७.४१
४२.४७। ३१९००.०० १६१५०.०० ५०.६३ ९३.२३ 3५,.०४। ३.६५ १.५१५ ४२.४७
१,३४५४,६५७.५३

ी
_ _ _ ' ी

१३ ढ्ल्केबर- १००.००। २८ २४५. 0०० १२८११०. ०० ४५३८ ८७। ९२.२० ९९ २७० ONG ०. ४८ 400,00
लोहारपट्टी १३२ २८ २४९०.९०
के.भी.
प्रसारणलाइन
आयोजना (२०
कि.मि.)

अमरपुर 400,00। 4¥300,00 १०६०७८. ०० 184.2% २२.९९ २३.२१ 4.0% 4.40 १००.००

ढुंगेसाँगु १३२ प,४३०,०००.००
के.भी.

प्रसारणलाइन

आयोजना

कोहलपुर- {00,00। १०००१६. ०० ११९३८४२.०३ ११९.३२ २.१ २.९१ ३. ४० 400,00

--सुर्खेत देलेख q 0,004 200, OO
१३२ के.भी.

प्रसारणलाइन

आयोजना

ढल्केबर बाल। ६१.२२ ९५७०२९.०० ४७४ ४९,.०० ७०. ७९ ४७. २० VE CZ २.९७ १.९४ २२५.२२
गंगा १३२ ४,३७८/१२९,. २९
के.भी.
प्रसारणलाइन
आयोजना

लालबन्दी — १००.०७। ९८९८ ९. ०० ३२९०२३. ०० ३९२. ७० ४टठ.०७ 40,40 4.3973 २२.१४ {00,00

नवलपुर- 4,585,800. OO
सलिमपुर १३२

के.भी.

प्रसारणलाइन

आयोजना

qs

भुमहि-हकुई। 00.09। १४१९१९.०० १५३०८.०० ४६.०० २.० ६२.१३२ ७.१६ ८. २६ १००.००
१३२ के.भी. १४१९४५,९००.००

प्रसारणलाइन
०.१८ 0.06 0.42 qoo,00
33¥ YOO,00

आयोजना (१६
१०.१३ 8.49 2221 4 त्.शठ
ROG, SANS

कि.मि.)
गोदक- 900,00। ३३४४.०० 903,00 32,05 ४
अनारमनि १३२
के.भी.
प्रसारणलाइन
आयोजना (३५
कि.मि.)
९
री 7 ae

सुनकोशी १३२

के .भी.
सब्सटेशन

अयोजना

सम्पतिया- {00,00। 4¥00,00 ए२०००.०० ११४८.१५। ८०.०० ८९५०।०.३१ ए.८६९ १००.००

मैनहिया १३२ ४ ४०,0०००.००
के.भी.

प्रसारणलाइन

आयोजना (३५

कि.मि.)

amare - १.५ १३२४७६,०० ४६०३. ० ३.४८ co.
Gut 13%

के.भी.

प्रसारणलाइन

आयोजना

२३

गोदक- ५५.५१। २८६२०.०० १४६३.०० ५.११ २७.६५ २५.७४ 199.00 1 &.9¥ ५५.५१
स्वायाक १३२ YASS, 440.85
के.भी.

प्रसारणलाइन

आयोजना (१६

कि.मि.)

रुपनि २४,७०० २. ३९९.०० १४.२२ ३. २० ३.८९ ०.००७०३। २४.००

बोदेबरसाइन 89,006.00

१३२ के.भी.

प्रसारणलाइन

आयोजना

चन्द्रप्र दि २३९२. 0० ११८०.३२ ९९.८२ २.३ GW 0,04 - /
सुकदेबचौक
१३२ के.भी.
प्रसारणलाइन
आयोजना

लहान सुखिप्र द२६.०० ४०.७१ ३.२८ ४.३१ ०.४०१७२। ०.४६९२०। १००.००

१३२ के.भी. २०२९
प्रसारणलाइन

आयोजना

LDC . .

भक्तपुर-- .,,, - _OO - _0O —
बानेश्वर पाटन

६६ के.भी.

प्रसारणलाइन

सुदृढिकरण

क्षमता अभिवृद्धि
आयोजना

चमेलिया-- दि १००.०० . ७९१५ १००.०० 7 7
न--स्याउले
अत्तरिया १३२
के.भी. दोश्रो
सर्किट
आयोजना
झुरझुरे १३२ . . .२
के.भी.
प्रसारणलाइन
तथा सवस्टेशन
आयोजना
सुर्खेत १३२ ९१.९४। ठ६८९७.०० 5१७९१.०० ९४.१२ . ह ९१.९४
के .भी. ७९८८,९१७.७४
आयोजना
पोखरा विरौटा। 3६5.3२। ३२१६१. २४५ ७१८०.५४ २२.३२ १.८३ २८९। 232 १.७८ ७६.७२
१३२ के.भी. २,४६७८१५१.०८
प्रसारणलाइन
आयोजना
हु हु हु - — हु ी

63

2

2

2

2

v

4

द्

७

प्रसारणलाइन
आयोजना

काठमाण्डौं

उपत्यका
प्रणाली
सुदृढिकरण
आयोजना
मलेखु १३२

के .भी.
सवस्टेशन
विस्तार
आयोजना

न्यु खिम्ती
लामोसाँधु
काठमाण्डौं
प्रसारणलाइन
क्षमता अभिवृद्धि
आयोजना
प्रसोनी विरगंज

१३२ के.भी.
भूमिगत
विद्युत
प्रसारणलाइन
आयोजना

ही।

४४.दट। GROLVL_00 ३०८९७२.००

4.42

4.98

BRTY

YL. S&

YY 00

Gy, ४०

1 j

4. 08

४७३८

९९.९०

२१.९१

0.48

X48

0.44

8.98

२ा०१९,४०१.२९

६४५ २,७००. ००

१४२,५१३. २१

३२,२१२,/१७६. ८९

64

RG बटवल दि ०० 335,00 _ ०० . ०० ९३. ८४ ९९ ४९ 0,03 / ०० . ००

लुम्बिनी १३२ _

के.भी.

प्रसारणलाइन

आयोजना

अत्तरीया - 38,00 — - / -

धनगढि १३२

के.भी.

प्रसारणलाइन

आयोजना

दमक-केरन- १००.८००। १९००.०० २८७४. ०० १४५१. २६ ०.२१८ ०.२७ ०.०८ ०.०८ 400,00

विराटनगर १९०,०००.००
१३२ के.भी.

प्रसारणलाइन

आयोजना

धोबादी - मेघौली। १००.००। १२८९५.०० ११६१८.०० ९०.१० 4.44 "WG ०.४८ ०.४९ १००.००

१३२ के.भी. १,२८९,५००.००
आयोजना

ओराहा - सिमरा। १०.४७। १२८०.०० २३.०० १.८० ०.१०४ ०.४२ ०.८६ 0,08 १०. ४७

१३२ के.भी. १३,२९४. ३४
आयोजना

१३२ के.भी. ४३५०.०० ४६८४६८.०० १०७६९.३८। ९९.०० ९७.६४

प्रसारणलाइन

आयोजना

65

क्षमता अभिवृद्धि
आयोजना

सिंगटी १३२ २०.९४।२९७४९.०० २९:२५ २९,.०० ४९.४२ ३२४. २१ RGR RRR २४.९३ २0०.९४

के .भी. ३,०२५,६८०.६२
सवस्टेशन

आयोजना

नेपालगंज 400,00। २५०१. ०० २३२२८. ०० य५४९.९८ ११९.१५ १८.३२ ०.१०० १०.२४ 400,00

नानपारा १३२ २७०१००.००
के.भी.

प्रसारणलाइन

आयोजना

प्रसारणलाइन २५००. ०० OO — OO ~ ०० २५. 00

अध्ययन

आयोजना

काबेली १००.०० OO — ०० ०० . ०० . ०० . OO / ०6

कोरिडोर १३२

के.भी.

प्रसारणलाइन

आयोजना

प्रो _ _। री। .। ली

२२० के.भी.
प्रसारणलाइन
आयोजना

66

४९ भरतपुर दि २१६६.०० . ९२.७५ ९५.२६ . . .
बर्दघाट २२०
के.भी.
प्रसारणलाइन
आयोजना

कोशी कोरिडोर्। 100.00। १११२३५. ०० २२३९९८.०६ २०१.१० 94.44 94.9% 0,34 ०. ४२ १००८०.००

२२० के.भी. ११,१२३,५००. ००
प्रसारणलाइन

आयोजना

त्रिशुली ३ बी.। ८२.४१ ४०१०७.०० २१०९८.९० न२.९५१ ९४.३२ ९९.०२ १.९९ १.५९४ ८२. ४१
हब सवस्टेशन ३,३०५,३००.५०
आयोजना

चिलिमे त्रिशुली 88.890।२१७००७१., XO २२९९०९.६२ च्त.९४ ९३,२३२ ९८.०० १७, ४० 49.33 R8.&0

२२० के.भी. ६१,४५१,९०१.१३
आयोजना

लेखनाथ - १००.००। १४७७५०.००।४९१४६०.००।२२२.६३ १२.६५ १३.८९ .२ २.८०० १००.००

दमोली २२० १४,७५७५,०००. ००
के.भी.

प्रसारणलाइन

आयोजना

धरान 44.08 ४९९२५.०० १०९ २८.४५४ २२.०२ 4.5% 4.3% 0,34 44.08

220/33 8GO,SO4.0%
के.भी.

सबस्टेशन

आयोजना

67

Ad

तुम्लिंगटा - ९४.१२। २९७७:५२.०० २४१३०४.४८।व१.०४ २८,७७ ३९,७२ २.९७ EUS ९४१२
सीतलपाटी २८,०२२,७१७. ६५

२२० के.भी.
९९.६०
२,0९९,८४९.९०

प्रसारणलाइन
आयोजना

त्रिशुली ३ बि ९९.६० ११०७६.०० 5७०२१.१० १६७.७५। ७.०१ ६.५७ 4.2%
-रातमाटे -
गल्छी २२०
के भी.
प्रसारणलाइन
आयोजना
पाल्पा २३. ७७ ४२५०३३.०० ७४१.३९ १.६४ VRS ४.८० .२२,
२२०/३२
के.भी.
सबस्टेशन
आयोजना
२३९९०.०० 0,003 0,002। 0.9% 0.0000
aria बि — - — — — —
आयोजना
दक्षिण 44000,00,, .
कोरिडोर
प्रसारण प्रणाली
परामर्श सेवा
आयोजना

गण्डक
नेपालगंज

GO

दै

काठमाण्डौं
उपत्यका
प्रसारण प्रणाली
विस्तार
आयोजना
काठमाण्डौं
उपत्यका
प्रसारण प्रणाली
विस्तार
आयोजन
(Package A)
(गोलढुंगा,
बालकोट,
बागडोल,
रत्नपार्क,

हरिसिद्धि)
काठमाण्डौं

उपत्यका
प्रसारण प्रणाली
विस्तार
आयोजना
(Package B)
(तिनपिप्ले,
दहचोक, कपन
गुम्बा, टोखा)

दि . 026 {000,00

20,00। 34q00,00

400,00। 929000,00

_ OO

430,00

१०४६९.००

१.४४

ट.९४

3.54%

4,0

RAL

40,00

- 00 / _0O / 00

०. ४५ 0,020 20,00
७३६,0०००.००
. ४५9 १.२९ १४००, ००
१२,१००,०००.००

©

69

प्रे

EY

काठमाण्डौं ४२५.१२ {OXY OO 040.40 39,33 0,003 प्र. ७५ 0.48 0.0% ४२५.१२
उपत्यका ४ठठ,०७९.९२

प्रसारण प्रणाली
विस्तार
आयोजना
(Package C)
(मनहरा,
मैतीदेवी,

मुलपानी )

काठमाण्डौं ४७.२६ [१५००८२.००। इ१३७६.१४ ४०.९०।१.४९ २.३०।१.४६ ह २

उपत्यका ७०९२,९१६, ४४
प्रसारण प्रणाली

विस्तार

आयोजना

(Package D)

(डुकुछाप,

मातातिर्थ, टेकु,

सुनाकोठी)

काठमाण्डौं ६१.७६।१४२२०,.०० ६४५९१.०० ४६.३५ .५२ ह ह

उपत्यका
प्रसारण प्रणाली
विस्तार
आयोजना
(Package 7)
(खरिपाटी,
बनेपा, नाला
गुम्बा, सिरुटार)

70

पद

निजगढ ४००
के.भी.
सवस्टेशन
आयोजना
निजगढ हर्नेया
yoo के.भी.
प्रसारणलाइन
आयोजना
हर्नेया ईनरुवा
प्रसारणलाइन
आयोजना
हेटोडा-
ढ्ल्केबर-
इनरुवा- Yoo
के.भी.
प्रसारणलाइन
आयोजना
अरुण-इनरुवा
तिङ्गला fear
४०० के.भी.
प्रसारणलाइन
आयोजना
ईनरुवा
अनारमनि
४०० के.भी.
प्रसारणलाइन
आयोजना

. ०० १४९११८.९४ ०० ०० ०० . ०० ४.३२ . ०० . ००

२२.७३।२३४०७.०० ४२०१.०० १९. २३ १.८९ 4. ०.२२ ०.6२ २२.७३२
429,899, २७
7 — _ 7 ~ 7
दि :
०७

७
OR

दि ४१६२.११ ९३९ ४प.०४ २२५७.१५ ९९.९१ 7 0.0 7 -
२०३९३.०० २६२९१.०० स्व. ९१.१९, २,।
१०.३८। ८७१५०.०० ६६५ ८.०० BEY ०. ०.२५४७९। २१३ 0.2250। १०.६८

९३१,१२४.६५

71

रातेमाटे- १००.००। २९६३८.०० ३५९१.८७ १२१.०२ ३६.०५ RVR ०.७७ ३.७४ १००.००

रसुवागढी — २९६३,८००.००
केरुङ ४००

के.भी.

प्रसारणलाइन

आयोजना

थानकोट- १००.००। ५१००.०० २२४५९५.०० ४१०.८२।७५.१० 5०.९०। 0.02%। 24 900.00

चापागाउँ- ५०,०००.००
भक्तपुर १३२

के.भी.

प्रसारणलाइन

आयोजना

नेपाल भारत &Y.0%। २८३०००.००।1२३४८९.०० र.२४ ९१. २६ ९३.३२ द१.०६

२२,२९९,९२४.६२

विद्युत व्यापार
प्रसारणलाइन
(हेटौँडा-
ढल्केबर-
इनरुवा- ४००
के.भी.

(व.उ.शि.नं.

प्रसारणलाइन)
२०१०८११२)

कालिगण्डकी ०5९.१०।३७४००.०० १२८००६.००।। ३४२.२६ ४२.२० ४२.२८ «। २.६६ २.३७ ८९.१०

रिडी १३२ ३,३३२,२५५.६४
के.भी.

प्रसारणलाइन

आयोजना

72

(उद्योग
मन्त्रालय
अन्तर्गत)

जम्मा
४ ७०४ 90,03। ३९४५७७४५.९७

ओषत भोतिक (भारित) ६५,३० २३१.९९ ७४. ४६
प्रगति (प्रतिशत) ३०७२२०,३४२.०३

a।।

(प्रतिशत) (खर्च तथा
बजेटको रकमको

आधारमा)

73

५.९. योजना, अनुगमन तथा सुचना प्रविधि निर्देशनालय
४५.९.१. पुष्ठभूमी

नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गत रहेका ९ वटा निर्देशनालयहरु मध्ये एक महत्वपूर्ण निर्देशनालय योजना अनुगमन

तथा सूचना प्रविधि निर्देशनालय हो। यस निर्देशनालय अन्तर्गत देहायका ३ वटा विभागहरु रहेका छन् :
१) सूचना प्रविधि विभाग

२) संस्थागत योजना तथा अनुगमन विभाग
3) विद्युत प्रणाली व्यवस्थापन विभाग

४.९.२. संगठनात्मक स्वरुप

Organization Structure of Planning, Monitoring & Information Technology Directorate। Planning, Monitoring & Information Technology Directorate।

Level 12 (T)
I ]
Corporate Planning & Power System Management Information Technology Dept. Administration Section
Monitoring Dept. Dept. Level 11, (T.) Level 8 (A)
Level 11 (1) Level 11, (T.)
Hardware and Network Div.। NEA Data Center।। Software Div.।

Level 10, (Com.) Level 10, (Com.) Level 10, (Com.)

EXPANSION:

ep! ननम!
(A) = Administration
{Acc.) = Account
(€le.) = Electrical
(Com.)= Computer
Div. = Division

74

५.९. ३. निर्देशनालयका प्रमुख कार्यहरु

यस निर्देशनालय अन्तर्गत रहेका विभिन्न विभागहरुको प्रमुख कार्यहरु देहाय बमोजिम रहेका छन्।

१) विद्युत प्रणाली व्यवस्थापन विभाग

९)
९)

९)

Grid Impact Study (GIS) गर्ने।
Load Forecast गर्ने।

Transmission Plan Study and Energy Simulation Analysis गर्ने।

२) संस्थागत योजना तथा अनुगमन विभाग

९)

O

oO

नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा बैदेशिक सहयोगमा संचालन हुने आयोजनाहरुको
बजेट/वार्षिक विकास कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयको सफ्टवेयर LMBIS मा glee गरी al लगाउने
र बार्षिक विकास कार्यक्रम, उर्जा जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराउने।

नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा बैदेशिक सहयोगमा संचालन हुने आयोजनाहरुबाट
प्राप्त मासिक, चौमासिक तथा वार्षिक प्रगति विवरण अध्ययन, विश्लेषण तथा सारांश तयार गर्ने।

आर्थिक सर्वेक्षण तथा पूँजीगत खर्चहरुको विवरण मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउने।

बजेट कार्यन्वयन कार्य योजना तथा संशोधनको लागि श्री कार्यकारी निर्देशकज्य् समक्ष सिफारिश
गर्ने।

संस्थागत विकास योजना (Corporate Development Plan) तयार गरी कार्यकारी निर्देशकज्यू
समक्ष पेश गर्ने।

आयोजनाहरुको स्थलगत अवलोकन, लगायत अनुगमनको कार्य गर्ने।

ने.वि.प्रा.को वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्न आवश्यक सहयोग तथा समन्वय गर्ने।

२) सूचना प्रविधि विभाग

O

९)
O
O

कम्प्युटर नेटवर्किङ्ग व्यवस्थापन गरी AT दुरुस्त राख्ने।
ने.वि.प्रा.को वेबसाइट तथा इमेल ठेगानाहरु अद्यावधिक गर्ने।
CIS Software संचालन, व्यवस्थापन तथा अद्यावधिक गर्ने।
हाजिरी सफ्टवेयर संचालन तथा अद्यावधिक गर्ने।

75

५.६.४. निर्देशनालय र यस अन्तर्गत रहेका विभागका जिम्मेवार अधिकारी र सम्पर्क नम्बर :

क्र.सं निर्देशनालय/विभाग जिम्मेवार अधिकारी मोबाइल नम्बर कार्यालय नं.

योजना ATTA तथा सूचना। उपकार्यकारी निर्देशक ९८४१२२८२२२ ४१५३०६६
प्रविधि निर्देशनालय श्री दर्गा नन्द बडियैत

सूचना प्रविधि विभाग ९८४५१०४६१९९ ४१५३०६३

संस्थागत योजना तथा अन््गमन। निर्देशक श्री किरण कमार श्रेष्ठ। ९८५११९१२१२ ४१५३०७३
विभाग।
विभाग

५.९.५. विभागहरुले सम्पादन गरेको कामको विवरण

१) विद्युत प्रणाली व्यवस्थापन विभाग

ने.वि.प्रा.को विभिन्न विभाग मार्फत आएको अनुरेध बमोजिम २०८२ साल बैशाख महिना देखि आषाढ
महिनासम्म यस विद्युत प्रणाली व्यवस्थापन विभागले विभिन्न जलविद्युत आयोजनाहरुको प्राविधिक
अध्ययन सम्पन्न गरेको छ।

© २०८२ साल बैशाख महिना आषाढ महिनासम्म GIS सम्पन्न भएका जलविद्युत आयोजनाहरु

CAPACITY Substation Name
(MW)। _ लि हा

Bhotekoshi-5 HPP 28/29 Barhabise

S.N.। NAME OF HPP

Mathillo Mailung A 6.42 25/26 Chilime Hub

Jum Khola HPP 56 28/29 Barhabise

Lapche Tamakoshi 49 27/28 Barhabise
HPP

Ca =

76

7"। Phedi Khola

3.50
Budhi Gandaki Ka Switchyard of Budhi Gandaki Kha
HPP 103.4 28/29 HPP (226 MW)

HPP
10। Lower Ingwa HPP 28/29 Amarpur (Kabeli)
25/26 Rahupiple

Mathillo Thulo Khola
28/29 Tumlingtar

A
13 36.60 Bafikot
4 24 Dhungesangu
5 12 New Bharatpur
16.69 Paudi Amarai

२) संस्थागत योजना तथा अनुगमन विभाग
$ नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा बैदेशिक सहयोगमा संचालित आयोजनाहरुको चौथौ
त्रैमासिक तथा आ.ब. २०८१।८२ को बार्षिक प्रगति विवरण तयार गरी उर्जा, जलश्रोत तथा
सिंचाई मंत्रलयमा पेश गरिएको।
झै MDAC, NDAC meeting को लागि आवश्यक विवरण तयार गरी उर्जा, जलश्रोत तथा सिचाई
मंत्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा पेश गरिएको।
% प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको लागि सरकार गठन भएको एक वर्ष अवधिका
सूचकांकहरु तयार गरी पेश गरेको।
$ पूँजीगत खर्चहरुको विवरण अद्यावधिक गरी उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मंत्रालय पेश गरिएको।
$ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मंत्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय सतकता
केन्द्र लगायतका निकायहरुबाट माग भएको विवरणहरु तयार गरी उपलब्ध गराएको।

28/29 Chaukha

Super Taksar
Pikhuwa

—
N

22.5
4
6

ON

— — — —
—

७

77

७.
२०

नेपाल सरसकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा बैदेशिक सहयोगमा संचालित आयोजनाहरुको
आ.ब. २०८१।८२ को अनुमानित बजेट तयार गरी उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मंत्रालय र
राष्ट्रिय योजना आयोगमा पेश गरिएको।

३) सुचना प्रविधि विभाग

७.

२०

सूचना प्रविधी विभागले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अत्यावश्यक गतिविधिहरुलाई विद्युतीय
माध्यमबाट digitalized गरी स्वचालित रुपमा सञ्चालन गर्न अग्रगामी भमिका खेल्दै आएको छ।

सूचना प्रविधि विभाग तथा अन्य कार्यालयहरु अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको Application Server,
Network System हरुलाई स्युचाटार स्थित नवनिर्मित डाटा सेन्टरमा Migrate गर्ने कार्यको
व्यवस्थापन भइरहेको छ र सो अन्तर्गत हाल केन्द्रिय कार्यालय स्थित सूचना प्रविधि विभाग तथा
डाटा सेन्टर बीच Optical Fibre Communication Link/ Redundancy link test भई सञ्चालनमा
रहेको छ।

सूचना प्रविधी विभाग अन्तर्गत रहेका Server Systems, Networking Devices and Applications
लाई सुरक्षित गर्ने उद्देश्यले SIEM (Security Incidence Event Management) प्रणाली जडान भई
सञ्चालनमा रहेको छ। जसले ने.वि.प्रा.को नेटवर्क TIT संरचनामा हुने सुरक्षा खतराहरु जस्तै
DDoS तथा Cyber Attack आदिलाई संकलन, अनुगमन तथा विश्लेषण गर्न महत गर्दछ। यसले
नेटवर्कमा हुने सुरक्षा उलंघन अनौठौ गतिविधि र संभावित आक्रमणहरुलाई पहिचान गरी सजग
गराउँदछ।

ने.वि.प्रा.मा सञ्चालित Email System (Mail Box) बाट पनि Phising like attack etc. हरुलाई
Minimize गर्न नयाँ Email System मा Upgrade गरि सञ्चालन WH कार्य भईरहेको छ।
ने.वि.प्रा.का ग्राहकहरुलाई विद्युत महसुल तथा लाईन काट्ने सम्बन्धि पूर्व सूचना दिन SMS
Portal तयार गरी सञ्चालन गरिएको छ।

ने.वि.प्रा.का ठुला ग्राहकहरुको विद्युत महसुल भुक्तानीलाई सहजिकरण गर्न Corporate Payment
System लागु गर्ने कार्य भईरहेको छ।

ने.वि.प्रा.मा सञ्चालित विभिन्न Software, Hardware & Network System हरुमा आइपर्ने
समस्याहरु कार्यलय बीच समाधान गर्न तथा समन्वय गर्न Ticket Management System
Upgrade गरि सञ्चालनमा ल्याएको छ।

Meeting Management System लाई समय सापेक्ष Upgrade गरी Meeting Scheduler
सञ्चालनमा ल्याई सकेको छ।

ने.वि.प्रा.को गुनासो सम्बन्धी कार्यलाई ब्यवस्थित गर्न गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली (Grievance
Management System) तयार गरी लागु गरिएको छ।

ने.वि.प्रा.को Centralized Accounting System (CAS) र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको
Revenue Management Information System (RMIS) बिच API माध्यमबाट Collected VAT

78

गरिसकेको ~

Amounts लाई Online भुक्तानी गर्न सकिने प्रणालीको प्रयोग २०८२ जेष्ठ देखि नै गरिसकेको
छ।

ग्राहकवर्ग तथा ने.वि.प्रा. अन्तर कार्यालयहरु बिच सुचना प्रवाह तथा समन्वय गर्नका लागि
CRM (Customer Relationship Management System) लाई Upgrade गर्ने कार्य भईरहेको छ।
कर्मचारीहरुको कार्य सम्पादन मूल्यांकन प्रक्रियालाई HRIS (Human Resource Information
System) प्रणाली माफत उक्त कार्य सम्पादन फाराम Online YA HRIS लाई upgrade गर्ने
कार्य भईरहेको छ।

Human Resource Information System (HRIS) प्रणाली माफत Employee Transfer
Management System (कर्मचारी सरुवा व्यवस्थापन प्रणाली) लागु गर्न HRIS लाई Upgrade
गर्ने कार्य भईरहेको छ।

हाल सञ्चालित Website: www.nea.orgnp लाई समय सापेक्ष बनाउन उक्त Website को
upgradation सम्बन्धी कार्य भईरहेको छ।

79

५.७. आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय

५.७.१. परिचय :

नेपाल विद्युत प्राधिकरण, आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय विशेष गरी एशियाली विकाश
बैंकको क्रण तथा अनुदान सहयोगमा विभिन्न आयोजनाहरु मार्फत उत्पादन, प्र.ला. विस्तार,
सवस्टेशन निर्माण तथा क्षमता अभिवृद्धि, वितरण लाइन एवं वितरण सवस्टेशन क्षमता विस्तार
गर्ने उद्देश्यले ने.वि.प्रा. संचालक समितिको ६७८ औं बैठकबाट मिति २०७१।०३।२४ मा स्थापना
भएको हो। यस निर्देशनालयले आयोजनाहरुको तयारी गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र आयोजना
सम्पन्न भए पश्चात ने.वि.प्रा.का सम्बन्धित ग्रिड तथा वितरण केन्द्रहरुलाई हस्तान्तरण गर्ने
कार्य गर्दछ।

५.७.२. निर्देशनालयको प्रमुख कार्यहरु:

क)

T)

एशियाली विकाश बैंकको OT सहयोगमा विभिन्न आयोजनाहरु निर्माण गर्ने एवं तिनको
अनुगमन तथा मूल्यांकनको कार्य गर्ने।

एशियाली विकाश बैंकको क्रण नं.२५८७, २८०८, ३५४२, ३१३९ २९९०, २९९१ तथा
अनुदान नं. ०३६१, ५२० अन्तर्गत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण तफ आवश्यक
आयोजनाहरु तर्जुमा गरी सो को कार्यानवयन गर्ने।

आयोजनाहरुको वार्षिक बजेट तयार गर्ने, कार्यक्रम तयार गरी स्वीकृत गराउने, आबधिक
लक्ष्य निर्धारण गर्ने, नियमित अनुगमन तथा मुल्यांकन गर्ने तथा आवश्यक पृष्ठपोषण
दिने।

आयोजनाहरुको उपलब्धि सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरु गर्ने।

आयोजनाहरुको मासिक, TAH, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक प्रगति प्रतिबेदन तयार गरी
तालुक निकाय एवं एशियाली विकाश बैंकमा पेश गर्ने।

आयोजनाहरुको लेखापरीक्षण गराई सो को प्रतिबेदन तयार गरी तालुक निकाय एवं
एशियाली विकाश बैंकमा पेश गर्ने।

निर्देशनालय तथा अन्तर्गतका आयोजनाहरुको दैनिक प्रशासनिक कार्यहरु संचालन गर्ने।

80

५.७.३. निर्देशनालयको संगठनात्मक संरचना :

Transmission Line &
Substation Dept.
Level 11, (T.)

Organization Structure of Project Management Directorate

Distribution Line & Substation

Dept.
Level 11, (T.}

Project Management Directorate
Level 12, (T)

Social and Environment
Management Dept.
Level 11, (A. Misc.)

Administration Section
Level 9, (A.)

Explanation:
Dept. = Department
Misc. = Miscellaneous
: = Technical

A} = Administration
Acc.) = Account
Ele.) = Electrical
iv. = Division
Env.=Environment

Finance Section
Level 9, (Acc.)

81

YOY. आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय र अन्तर्गतका कार्यालय तथा आयोजनाहरुको
प्रमुखहरुको नाम तथा सम्पर्क नम्बर :

सि.नं पद नाम कार्यालय/ आयोजनाको नाम सम्पर्क नं.
q उप-कार्यकारी तारा प्रसाद प्रधान आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय ९८४१३२७०६८
निर्देशक ९८५१३२७०६८
प्रमख वितरण लाइन s तथा सवस्टेशन विभाग

९८४१२४८ २४०

निर्देशक। SRT शाक्य प्रमुख, प्रसारण लाईन तथा सवस्टेशन विभाग २८४००१०१०६
छ निर्देशक अच्युत दवाडी प्रमुख, सामाजिक सुरक्षण तथा वातावरण व्यवस्थापन
विभाग ९८ ०४१३६९९११

निर्देशक।चन्दनकुमार घोष कालीगण्डकी प्रसारण कोरिडोर आयोजना ९८४५१०८५१११

९ निर्देशक थर्कबहादुर थापा। समुन्द्रटार त्रिशुली ३ वी हव १३२ SAT. प्र.ला. ९८४१२२४९३९

आयोजना
७ प्रबन्धक।रञ्जन राज गुरुङ्ग। कोहलपुर नेपालगंज १३२ के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना। ९८५११५४५७५२

अरुणखोला दुम्किवास १३२ के.भी. सवस्टेशन आयोजना

प्रबन्धक नितिश पौडेल तामाकोशी काठमाण्डौं २००/४०० के.भि. तथा १३२। ९८५११५३१४६

नारायण रेग्मी मर्स्याङ्दी कोरीडोर २२० के.भी. प्र.ला. आयोजना ९८५५०५७६५९

प्रबन्धक।शुक्रराज देवकोटा। निजगढ-रमौली-पोखरीया १३२ के.भि. प्र.ला. आयोजना। ९८५४१०५७६४९

२ थापन निर्दै
१३
१

९८२११२२९३२

के.भी.प्र.ला. आयोजना

के.भि.प्र.ला. आयोजना
लप्सीफेदी तथा चांगुनारायण सवस्टेशन निर्माण
आयोजना
प्रबन्धक नयाँ वुटवल - लमही कोहलपुर Yoo के.भी.प्र.ला.
रमणसज शर्मा ९०४१ २३२९९४
प्रबन्धक रविन्द्र श्रेष्ठ काठमाण्डौ उपत्यका स्मार्ट मिटरिग आयोजना ९८५११५७४२८
डाटा तथा नियन्त्रण केन्द्र निमाण आयोजना
डिजास्टर रिकभरी केन्द्र आयोजना
डा

आयोजना
१५ उप-प्रबन्धक रमेश प्रसाद पौडेल। वोरांग झर्लाग रातमाटे नैविसे २२० के.भी. ९८४५११५७१७६९
प्रसारणलाइन आयोजना

नयाँ वुटवल - लमही कोहलपुर - न्यू अत्तरीया ४००
१७ उप प्रबन्धक अभय प्रसाद काठमाण्डौ उपत्यका सवस्टेशन अटोमेशन आयोजना ९८४१२९५६३०
न्यौपाने हेटौँडा परवानिपुर पोखरिया १३२ के.भि. प्र.ला. आयोजना
वितरण प्रणाली / OT. वि. गुरु योजना आयोजना

००
1५)

qs

१९

6

ने

२२

xR
%

AY। AD] AD। 2 A) A)
G। 40] XS

AJ

as
९

AJ

९)

AMS AU AU
AS नली

AU
AU

उप प्रबन्धक अभिषेक अधिकारी। का.उ. मध्य तथा उत्तर वि. प्र. सुदृढीकरण आयोजना। ९८४१३२४३९०
ग्रिड जडित सौर्य विद्युत उत्पादन आयोजना
कर्णाली सौर्य उर्जा आयोजना
सुपरीवेक्षण परामर्श सेवा आयोजना

उप प्रबन्धक सुमन श्रेष्ठ का.उ. पूर्व तथा दक्षिण वि.प्र.सुदृढीकरण आयोजना ९८५११८१६६६। न जक [कुन प्रसारण तथा वितरण सुपरिवेक्षण परामर्श आयोजना नन।
उप प्रबन्धक धुपेन्द्र कुमार फा मधेश प्रदेश ग्रामिण विद्यृतिकरण आयोजना लट नं. ५ ९८५१११५५०४६
a न [ewe न

उप प्रबन्धक। THM श्रेष्ठ चोभार-पाटन-चापागाउँ भूमिगत १३२ के.भी. घर.ला.आ.। ९८५१०७७७१२
का.उ. प्रसारण क्षमता सुदृढीकरण आयोजना (फेज २ )
EGMP सुपरिवेक्षण परामर्श आयोजना
उप प्रबन्धक। प्रकाश पौडेल खिम्ति बाह्रविसे लप्सीफेदी ४०० के.भि. सवस्टेशन ९८५११७६५७१
आयोजना
प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढिकरण परामर्श
आयोजना
उप प्रबन्धक।विश्वरञ्जन मिश्र [न्यू वुटवल-वर्दघाट २२० SA. प्र.ला. तथा सवस्टेशन। ९८५११४०६२३
आयोजना
न्यू बुटवल कृश्मा सवस्टेशन विस्तार आयोजना

उप प्रबन्धक रोशन अग्रवाल डाँडाखेत राहुघाट १३२ के.भी. प्र.ला. आयोजना ९८ ४९४८ ४९०३

उप-प्रबन्धक। सुशिल अर्याल ओखरपौवा - तिन पिप्ले २२० के.भी. War. तथा ९८५११८०६६६
उप-प्रबन्धक। शिषिर पोखरेल दैलेख-कालीकोट-जुम्ला १३२ के.भी. TAT. तथा ९८५७०११२६४५

बोधनाथ न्यौपाने काठमाण्डौ उपत्यका प्रसारण क्षमता सुदृढीकरण ९८५११२६७००
आयोजना
अरुणपूल तिङलन हव न्यु खिम्ति तामाकोशी ३ सुनकोशी
हव ढल्केवर ४०० के.भि. प्र.ला. आयोजना
AAU सवस्टेशन निर्माण आयोजना
वितरण तथा ट्रान्सफर्मर खरिद आयोजना

अमित भगत ग्रिड सवस्टेशन अटोमेशन आयोजना फैज २ ९८५१३४३७१२
मधेश प्रदेश ग्रामिण विदयुतिकरण आयोजना लट नं. २
आयोजना प्रमुख

प्रबन्धक

83

सागरमणी ज्ञवाली चार्जिङ्ग स्टेशन निर्माण आयोजना ९८४११४०२३०

लक्ष्मण Harel मर्स्याङ्दी काठमाण्डौ २२० के.भी. प्र. ला. आयोजना ९८४१३३८२०१
दुधकोशी जलविद्युत ४०० के.भी. प्र.ला. आयोजना

सहायक योगेन्द्र ठाकुर ललितपुर भक्तपुर वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना। ९८४५१३४३५३७
प्रबन्धक

३८ सहायक राजेन्द्र कोईराला १३२ के.भी कन्डक्टर अपग्रेड आयोजना ९८४५११४९२४४
मिड न
२९ सहायक बिरेन्द्रकुमार झा। मधेश प्रदेश ग्रामिण विद्यृतिकरण आयोजना लट नं. १ ९८५२०२४९४०
[मक। नि आवमाप्ह fe
¥ सहायक गजेन्द्र नारायण खिम्ती - लामोसाँघु - राकाथुम (रामेछाप) १३२ SAT ९८०४१७५२३५६

O
४२ ईन्जिनियर।रणधिर पाठक मधेश प्रदेश ग्रामिण विद्यतिकरण आयोजना लट नं. ३र। ९८५४०३३३७७
आनन्द सुबेदी
ईन्जिनियर

३७ सहायक श्रेष्ठ अमलेखगञ्ज सवस्टेशन निर्माण
प्रबन्धक सुमित श्रेष्ठ > शन निर्माण आयोजना ९८४१५३४९३७

84

क्र.सं. आयोजनाको नाम

१३२ के.भी. तथा अन्य
भोल्टेजस्तरका
प्रसारणलाइन विस्तार
आयोजनाहरू

समुन्द्रटार - त्रिशुली ३ वी
१। हब १३२ के.भी. प्रसारणलाइन
आयोजना

बजेट
शिर्षक
नम्बर

409059049

नेपाल विद्युत प्राधिकरण

आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय

आ.ब. २०८१/०८२

आ.ब. २०८१/०८२ को को

बार्षिक बजेट
(रकम रु. हजारमा)

९०.९१

बार्षिक खर्च
(रकम रु. हजारमा

जम्मा बजेट जम्मा खर्च

५९२२९.८२

१७०००

बार्षिक अवधि
लक्ष्यको

तुलनामा खर्च
प्रतिशत

REEL

शुरुदेखि
यस
अवधिसम
को कूल
खर्च
प्रतिशत
(ea
लागतको

९९९८

शुरुदेखी यस

अवधिसम्मको
प्रगति
प्रतिशत

९९९८

कैफियत

त्रिशुली ३ बि हव सवस्टेन निर्माण कार्य
अन्तरगत १३२ के.भी. Bay
Extension कार्य सम्पन्न गरी
अस्थायी रुपमा राष्ट्रिय प्रसारण
लाईनमा जडान कार्य सम्पन्न भएको।
समुन्द्रटार देखी त्रिशुली 3 बि हव
सवस्टेन सम्मको प्रसारण लाईन

अन्तर्गतका सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गरी

२०२१ जुन २४ देखी सञ्चालनमा
रहेको। ने.वि.प्रा.बाट स्वीकृत टिप्पणी
बमोजिम थप रु ३८,७३,०६५/१७ भई
खर्च समेत भएको। अवधिमा राखिएको
लक्ष्य बमोजिम सामाग्री प्राप्त भई
निर्माण कार्य सम्पन्न भएको तर EIB
तर्फको बजेट निकासा प्राप्त नभई

89

ग्रिड सवस्टेशन सुदृढीकरण
तथा क्षमता विस्तार
आयोजना

काठमाडौं उपत्यका प्रसारण
क्षमता सुदृढीकरण
आयोजना फेज १

काठमाडौं उपत्यका
सबस्टेसन अटोमेशन
आयोजना

प्रसारण तथा वितरण
सुपरिवेक्षण परामर्श
आयोजना

A&.OR

६२. २२

४९५००

YZOOOO

१२०१७९

१२००००

२४६४८३.०० ४४.०१

४२.४९

ट९.0००

ee 00

४७.१०

सम्पन्न भएको कार्यको भुक्तानी हुन
बाँकी रहेका कारण वित्तीय प्रगती कम
देखिएको।

आयोजना सम्पन्न भैसकेको र
रिटेन्शन रकम भुक्तानी गर्न बाँकी
भएकोले वित्तिय र भौतिक प्रगति
नभएको।

चोभार र फटुङ्गमा निर्माणाधिन
सवस्टेशनको कन्ट्रोल विल्डीङ्ग को कार्य
सम्पन्न गरी Electrical
Equipment को Installation
प्रारम्भ भएको। थिमिमा निर्माणाधिन
सवस्टेशनको Roof Casting कन्ट्रोल
विल्डीङ्ग को Roof Casting को कार्य

सम्पन्न हुने चरणमा रहेको।
आयोजनाको लागि आवश्यक निर्माण
सामाग्री भन्सार विन्दुमा भन्सार
जाँचपासको क्रममा रहेको।

वनेपा सवस्टेशनको अटोमेशन सम्पन्न
भई Master Control Centre,
मिनभवनबाट डाटा Read गर्न सुरु
भएको।

परामर्शदाताबाट परामशंसेवा उपलब्ध
भईरहेको। GIS Mapping कार्य
सम्पन्न भएको।

86

काठमाडौं उपत्यका प्रसारण
६। क्षमता सुदृढिकरण ९४०६। १७०००० १०३४५२.१७ क5.२२। १०.३१। १०.०६

आयोजना फेज २
हेटौडा परवानीपुर पोखरीया

७ १३२ के.भी. प्रसारणलाइन ९५.७७ ३६८३०० ३३९ 649.00 १८.१७ ९.३०
आयोजना

प्रसारण तथा वितरण
प्रणाली सदढीकरण
ve ७५, ४४ {£0000 २८७९१.०० ४७.९९। ४९५२. ४७.७२
सुपरिवेक्षण परामर्श
आयोजना

कोदक् फोहोरमैला प्रशोधन परिसरमा
बालकुमारी स.स.को लागि आवश्यक
जग्गा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भई
आयोजनालाई प्राप्त हुने चरणमा रहेको
बालकुमारी स.स तथा थिमि
बालकुमारी प्रसारण लाईनको लागत
अनुमान तयारी भई स्वीकृतीको
चरणमा रहेको। ३.५ कि.मी. मध्ये २.५
कि.मी. केवल विछ्याउने कार्य सम्पन्न
भएको।

पोखरियामा 516 Labeling and
Boundry Wall निर्माणको कार्य
भईरहेको। स्टाफ क्वाटर र गार्ड हाउस
निर्माण तथा आयोजना निर्माणका
लागि आवश्यक डिजाईन र Stee
Approval को कार्य भईरहेको।
आयोजनाको Design तथा
Drawing हरु Review and
Recommendation को कार्य
परामर्शदाताबाट भईरहेको। निर्माणको
क्रममा रहेका आयोजनाहरुको साईट
सुपरभिजनको कार्य परामर्शदाताबाट
भईरहेको र यस अवधिमा
परामर्शदाताबाट सम्पन्न परामर्श सेवा
बापातको बिल पेश नभएको कारण
वित्तिय भौतिक र वित्तीय प्रगतीमा
फरक देखिएको।

87

स्थानीयबासीको अवरोध तथा
२१.३६ ७२०००० १४४५०५१.०० 20.9%। ६३.९० २५.३०। Shutdown लगायतका कारण लक्ष्य
अनुसार प्रगती हासिल हुन नसकेको।

आयोजना निर्माणको लागि आवश्यक
सामाग्रीहरु आयोजनाको साईटमा
उपलब्धी भई Installation कार्य
भईरहेको। आयोजना निर्माणको
ट२.०९ ट००००. ०० २२५७२९,।२९ CER 44.16 RRR SSarae साईलमा गरिएका
ठेकेदारबाट साईटमा सम्पन्न गरिएका
कार्यको भुक्तानीका लागि बिल पेश
भएको तर भुक्तानी हुन बाँकी रहेका
कारण वित्तीय प्रगती कम देखिएको।

डाँडाखेत-राहघाट सवस्टेशन तथा
प्रसारण लाईनको ठेक्का सम्झौता
सम्पन्न भई डाँडाखेत सवस्टेशनमा
Control Building तथा
Switchyard Finishing को कार्य
भईरहेको। डाँडाखेत सवस्टेशनमा
Electrical Equipment
Foundation को कार्य भईरहेको,
९ ११०००००। १०४८१३१७.०० ey re। ६२००। ७९१७ प्रसारण लाईन अन्तर्गत aa
टावरहरुको मुआब्जा निर्धारणको काम
सम्पन्न भई रकम वितरणको कार्य
भईरहेको। Yo वटा टावरको
Foundation तथा ४२ वटा टावरको
Erection, १३ बटा टावरको
Foundation निर्माणको कार्य
भईरहेको। वन विभागसँग जग्गाको
सट्टाभर्ना कार्य सम्पन्न भई करिब

१३२ के.भी. प्रसारण
कन्डक्टर अपग्रेड आयोजना

ग्रीड सबस्टेशन अटोमेशन
आयोजना फेज २

०.८१

डाडाखेत राहुघाट १२२
के.भी. प्रसारणलाइन
आयोजना

88

१२

घोराही-माडीचोर १३२

के.भी. प्रसारणलाइन
आयोजना

.

५०४ रोपनी जग्गा वन विभागको
नाममा पास भईसकेको बृक्षारोपण
तथा व्यवस्थापनको लागि लागत
अनुमान तयारीको चरणमा रहेको।
Tau. ad तफ स्वीकृत बजेट
भन्दा बढी खर्च भएको रकमको
सैद्धान्तीक सहमतीका लागि अर्थ
निर्देशनालयमा थप बजेटको
स्वीकृतीका लागि पेश भएको।

रोल्पा, प्यूठान तथा दाङ जिल्लामा पर्ने
टावर प्याडको जग्गा अधिग्रहणको
कार्य सम्पन्न भएको। BAHT Detail
Study तथा EIA कार्य सम्पन्न
भएको। प्रसारण लाईनको Detail
Survey को काम सम्पन्न भएको।
टावर प्याडको जग्गा अधिग्रहणको
कार्य सम्पन्न हुने क्रममा रहेको। १२२
वटा टावर मध्ये ५५ वटा टावरको
Foundation र १५ वटा टावरको
Erection कार्य सम्पन्न भएको। खुग्री
सवस्टेशनको लागि २ वटा
Transformer तथा अन्य निर्माण
सामाग्री साईटमा प्राप्ती भई निर्माणको
चरणमा रहेको। विगत त्रैमासिक
अवधि तथा यस त्रैमासिक अवधिको
भुक्तानी यसै अवधिमा भएको कारण
वित्तीय प्रगती बढी देखिएको।
ने.वि.प्रा. स्रोत तफ स्वीकृत बजेट

89

१३

पन्गताङ १३२ के.भी.
सब्सटेशन आयोजना

केरीन १३२ के.भी.
सवस्टेशन आयोजना

कोहलपुर-नेपालगञ्ज १३२
के.भी. प्रसारणलाइन
आयोजना

३२५. २२

84.48

२९.९४

४८००८०८००

३४००००

YOOOOO

१७९ 200,00

२०५७४५ ८०. ७८

१२२ ९६४ ९.००

४४८०

७८.९९

२२.१२

EIS

94.44

२४,६७०

४७.२०

७१.९०

R483

भन्दा बढी खर्च भएको रकमको
सैद्धान्तीक सहमतीका लागि अर्थ
निर्देशनालयमा थप बजेटको
स्वीकृतीका लागि पेश भएको।

Substation Equipment हरु
साईटमा डेलिभरि भई सकेको तथा
Civil Structure अन्तर्गत
Rettaining Wall निर्माण कार्य
अन्तिम चरणमा रहेको तथा Staff
Quarter / Control Building को
निर्माण कार्य चालु अवस्थापमा रहेको।

विस्तृत ईन्जिनियरीङ्ग डिजाइनका

८.

कार्यहरु तथा Outdoor सिभिल

निर्माण कार्य अन्तर्गतका कार्यहरु
अन्तिम चरणमा रहेको। Outdoor

तथा Indoor Cable Trench तथा
Control Room फिनिसिङ्गको कार्य
भईरहेको। सामान उपलब्धी तथा
सम्पन्न गरिएका कार्यको भुक्तानी यस
अवधिमा सम्पन्न हुन नसकेको कारण
वित्तीय प्रगती कम देखिएको।

आयोजनाको सिभिल निर्माण कार्य
अन्तर्गत Boundry Wall तथा
Retaining Wall निर्माणका कार्यहरु
भईरहेको। स्वीच्यार्ड फाउण्डेशन कार्य
सम्पन्न भई Equipment जडान कार्य

90

1%

१७

अरूणखोला-दुम्कीबास
१३२ के.भी. सब्सटेशन
आयोजना

मूलपानी १३२ के.भी

सब्सटेशन आयोजना

चोभार पाटन चापागाँउ
१३२ के.भी भूमीगत
प्रसारणलाइन आयोजना

45.58

९६.१२

९५. २०

4< S000

७५ ००००

४५ ००००

३८२४ ३७९.००

YGYOWY,OO

४१९१६०.३७

GURY

95 OF

९३.१२

६९.९३

ट४.३३

40.43

७६.१४

९०.४२

19. ४६

भईरहेको, कन्ट्रोल रुम, स्टोर रुम,
स्टाफ क्वार्टर लगायतको निर्माण कार्य
भईरहेको।

केवल टेन्च, AAAS तथा स्टोर रुम
ढलानको कार्य सम्पन्न भई
Equipment जडान कार्य भैरहेको
तथा कन्ट्रोल रुम, स्टोर रुम, स्टाफ
क्वार्ट आदी निर्माण कार्य भईरहेको।
विगत त्रैमासिक अवधिको भुक्तानी
समेत यसै अवधिमा भएको कारण
वित्तीय प्रगती बढी देखिएको।
सवस्टेशन उपकरणहरुको जडान कार्य
सम्पन्न भई १३२ के.भी. GIS
सवस्टेशन चार्ज कार्य सम्पन्न भएको।
बार्षिक लक्ष्य अनुरुप कार्य सम्पन्न
भएता पनि निर्माण कार्य तथा सामान
उपलब्धी तफको भुक्तानी गर्न बाँकी
रहेको कारण वित्तीय प्रगती भौतीकको
तुलनामा कम भएको।

पाटन सवस्टेशनमा Raft ढलान कार्य
सम्पन्न भएको। पटन सवस्टेशनमा
CRB को पहिलो तल्ला ढलान कार्य
सम्पन्न भएको, Transformer
Foundation कार्य सम्पन्त भएको
एभ्य भ्वभअतष्यल को कार्य निर्माणको
क्रममा रहेको। PEB Equipment
साईटमा डेलिभरी भएको। भुमिगत
प्रसारण लाईनतरफ ३४० मिटर Cable

91

Trench तथा श« वटा Joint
Chamber निर्माण कार्य सम्पन्न
भएको। विगत त्रैमासिक तथा यस
अवधिमा भएको कार्यको भुक्तानी यसै
अवधिमा भएको तथा आयोजना
निर्माण कार्यका लागि आवश्यक

सामाग्री उपलब्धी भएतापनि सोको
भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको कारण
वित्तीयको तुलनामा भौतीक प्रगती
बढी देखिएको।

FARA सब्सटेशन

निर्माण आयोजना

EGMP सुपरिवेक्षण परामर्श
२० 8
आयोजना

कालीगण्डकी कोरिडर
२१। २२० के.भी. प्रसारण

मिति २०८२ बैशाख १ गतेदेखी
अम्लेखगञ्ज सवस्टेशन सञ्चालन

९९ १२ ७५९८०८००० १६१२७१. ०० ट ३. ७१ ९१्. ४४ ९९ ८३ आएको तथा हस्तान्तरणका लागि
हेटौंडा ग्रिड महाशाखासँग समन्वयको
कार्य भईरहेको।

परामर्शदाताबाट परामर्शसेवा प्रदान

प्रसारण लाईन अन्तर्गतको सम्पूर्ण
निर्माण कार्य सम्पन्न भई लाईन
सञ्चालनमा आएको। यस अवधिमा
प्रसारण लाईनको ROW मा पर्नै
११६.८२। ११५००० १३३५२५.०० ११६.११। 88.80। ९९.५२। जग्गाहरुको क्षतिपूर्ति वितरणको कार्य,
रिटेन्सन रकम भुक्तानी तथा तालिमको
रकम ठेकेदारलाई भुक्तानी लगायतको
कार्य भएको कारण वित्तीय तथा
भौतिक प्रगती बढी देखिएको।

92

आयोजना

२२

मर्स्याङ्दी कोरिडर् २२०
के.भी . प्रसारणलाइन
आयोजना

मर्स्याङ्दी-काठमाडौं २२०

के.भी. प्रसारणलाइन
आयोजना

RE. ४५७० १८७५१०८०० 9&3 8950.00 ९०५४ ७०. ४९ ७२३. २७।

उदिपुर भरतपुर प्रसारण लाईन
अन्तर्गत Fall Back Plan मा
Stringing कार्य करिब सम्पन्न
भएको छ भने १५० वटा टावर
Erection र १७० वटा टावर
Foundaion कार्य सम्पन्न तथा ६
कि.मी. डबल सकिट तार तान्ने कार्य
सम्पन्न भएको छ। उदिपुर भरतपुर
प्रसारण लाईन अन्तर्गतका सामाग्रीहरु
साईटमा आपूर्ति भईरहेको छ। खुदि
उदिपुर खण्डमा Yq वटा टावर
फाउण्डेशन कार्य सम्पन्न भई १३ वटा
टावर Erection कार्य सम्पन्न भएको
छ।

माकिचोक २२० केभी 615
सवस्टेशन २०८१/०९/१६ देखी २२०
et क्षमतामा चार्ज भई
सञ्चालनमा आएको तथा ग्रिडमा
हस्तान्तरणको लागि प्रक्रियामा रहेको।
Complition Certificate जारी गरी
Operational Handover को
अन्तिम चरणमा रहेको। मातातीर्थमा
निर्माण सम्पन्न भएको २२० के.भी.
क्षमताको सवस्टेशन ग्रिडमा
हस्तान्तरणको लागि प्रक्रियामा रहेको।
विगत त्रैमासिक अवधिमा सम्पन्न
भएको कार्य तथा यस अवधिमा
सम्पन्न भएको कार्य समेत भुक्तानी

93

कम देखिएको।

२ सपरीवेक्षण परामर्श सेवा २ २ २ परामर्शदाताबाट परामर्श सेवा उपलब्ध
४। २९.२२ 54400 २२१७०. ४० ३९, ४७ ९१.०२ ट४.ट७ भईरहेको
आयोजना भईरहेको।

न्यू बुटवल सवस्टेशनको निर्माण कार्य
सम्पन्न भई आ.ब. २०८०/०८१ देखी
पूर्ण सञ्चालनमा आईसकेको। न्यू
बुटवल बर्दघाट प्रसारण लाईनको
टावर निर्माण कार्य सम्पन्न भई एक
सरककिट तारतान्ने कार्य सम्पन्त भई
चार्जिङ्ग कार्य सम्पन्न भएको छ। मिति
न्यूबुटवल-बर्दघाट २२० 2059/08/24 को स्वीकृत टिप्पणी
२५। के.भी प्रसारणलाइन तथा १२७.९९। १५०००० १९५९७२,०० १३०.६५। ९५.५१२। ९४.९७ बमोजिम ५ करोड ६० लाख थप भई
सब्सटेशन आयोजना सो रकम वन विकास कोषमा दाखिला
गरिएकोले न.वि.प्रा. तफको खर्च बढी
देखीन गएको तथा यस त्रैमासिक
अवधिमा विगत त्रैमासिक अवधिको
बाँकी भुक्तानी तथा यस अवधिमा
सम्पन्न कार्यका समेत भुक्तानी भएको
कारण वित्तिय र भौतिक प्रगति बढी
देखिएको।

लप्यीफैदी सवस्टेशनमा Control

चाँगनारायण Room, GIS hall, Transfermer

लप्यसीफेदी- था a: को

२६ सबसे नेरमाण . 3%, OY ९५०००० ३२०९१६९,०० ३२,४५४ 9G, 92 Wav। Quarter Building को
TT u आयोजना न. N निर्माण

सनस्टर साला आयाजना फाउन्डेसन Structure को निर्माण

कार्य सम्पन्न भएको। चाँगुनारायण

94

२५9

बोरंग-झर्लाङ-रातमाटे-
नोविसे २२० के.भी. २६.१५
प्रसारणलाइन आयोजना

नयाँ बुटवल-लमही-
कोहलपुर-नयाँ अतरिया
४०० के.भी. प्रसारणलाइन
आयोजना

०

९२२

ए७८००००

420000

७८१६४. 0००

JORG २३. २४

१३. ८०

GEAR

१९. ७०

XG. US

43.44

२४.३९

सवस्टेशनमा 015 Testing कार्य
सम्पन्न भएको।

बोराङ्ग तथा लपाङ मा निर्माण हुने
सवस्टेशनको लागि Soil Cutting
and Site Labeling तथा
Boundry Wall निर्माणको कार्य
भईरहेको। नुवाकोटमा टावर प्याडमा
पर्ने जग्गाको मुआब्जा निर्णारणको
कार्य कार्य सम्पन्न भएको र धादिङ्गमा
पर्ने टावर प्याडको जग्गाको मुआब्जा
निर्धारणको तयारीमा रहेको तथा
बोराङमा निर्माण हुने १३२ के.भी.
क्षमताको सवस्टेशन तथा लापाङमा
निर्माण हुने २२० के.भी. क्षमताको
सवस्टेशनको लागि आवश्यक जग्गाको
मुआब्जा निर्धारणको कार्य सम्पन्न भई
सोको भुक्तानी कार्य सम्पन्न भएको।
IEE Report को स्वीकृतीका लागि
विद्युत विकास विभागमा पठाएको।
छिन्चु देखी दोदोधारा प्रसारण लाईनको
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा बन्यजन्तु संरक्षण
विभागबाट सहमति प्राप्त भई TOR
सहमतिको लागि विद्युत विकास
विभागमा पेश गरेको आयोजनाको वन
क्षेत्रको जग्गा प्रयोगको लागि
परामर्शदाताले १३२ के.भी. सुर्खेत
सवस्टेशन र YOO के.भी. दोधारा
सवस्टेशनको डिजाईन गरी सोको

95

नयाँ बुटवल लमही ४००

के.भी. प्रसारणलाइन
आयोजना

:

प्रतिवेदन आयोजनालाई पेश गरेकोमा
आयोजनाबाट Approval दिईएको।
मोतिपुर सवस्टेशनको लागि जग्गा
अधिग्रहण कार्य गर्न प्रारम्भिक अधिकृत
चयन कार्य सम्पन्न भएको। ADB
बाट EIA सहमति प्राप्त भएको।
विद्युत विकास विभागबाट लमही देखी
छिन्चु तथा दोधारा देखी नयाँ अत्तरीया
सम्मको प्रसारण लाईनको IEE को
TOR सहमती प्राप्त गरि सार्वजनिक
सुनुवाईको कार्य सम्पन्त भएको
अघिल्ला त्रैमासिक अवधिको परामर्श
सेवाको भुक्तानी समेत यसै अवधिमा
भएको कारण वित्तीय प्रगती बढी
देखिएको।

नयाँ बुटवल लमही ४०० के.भी.
प्रसारणलाइन आयोजनाको IEE तथा
Construction Licence प्राप्त
भएको। बोलपत्र कागजात, लागत
इष्टिमेरट लगायतका कागजातहरु
ADB मा आवश्यक Review तथा

No Objection को लागि पठाएको।
आयोजनाको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने
डिभिजन वन कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र
ROW मा पर्ने रुखहरु गणनाको कार्य
भईरहेको।

96

30

4

२२

न्यू बुटवल- Pal
सवस्टेशन विस्तार
आयोजना

ETDSP सुपरिवेक्षण परामर्श
सेवा आयोजना

देलेख -कालिकोट-जुम्ला
१३२ के.भी. प्रसारणलाइन
आयोजना

अरूणपूल तिङला न्यूखिम्ति
तामाकोशी घ सुनकोशी हब

२५.८१

२९.३२

२२००००

{20150

VYOOO0O

20000

१४१०.००

१२०३०४५.००

- 00

4.05

४२,६९७

१०. ८६९

0.499

C934

&.S0

48.0%

यस अवधिमा बोलपत्र कागजातको
Review र Laon Agreement
Document Review कार्य सम्पन्न
गरी टेण्डर जारी गर्ने कार्य गरिएको।
बेलपत्र आब्हानको कार्यलाई बार्षिक
लक्ष्य मानिएकोमा उक्त कार्य सम्पन्न
भएको कारण भौतिक प्रगतिमा गणना
गरिएको।

आयोजनाको TOR लागत ईइष्टिमेट
तथा Evaluation Criteria सम्बन्धि
कागजातहरु सम्बन्धमा ADB बाट
No Objection Letter Wat भई
EOI Float गरी Evaluation का
सम्पूर्ण कार्यहरु सम्पन्न गरी Request
for Proposal जारी गर्ने तयारी
भईरहेका।

आयोजनाको वातावरणीय मुल्याङ्कन
EIA स्वीकृतीको अन्तिम चरणमा
रहेको। आयोजनाको सवस्टेशन
निर्माणको लागि आवश्यक जग्गा
उपलब्धिको कार्य भईरहेको।
आयोजनाको जग्गा प्राप्तिको भृक्तानी
अन्य आयोजनाबाट भईरहेको कारण
वित्तीय प्रगती नदेखिएको।

सवस्टेशन तथा प्रसारण लाईनको
विस्तृत डिजाईन प्रतिवेदन तथा लागत
तयार भएको। परामरशदाताबाट पेश
भएका रिपोर्टहरु स्वीकृतीको चरणमा

97

३४

ढल्केवर् YOO केभी.
प्रसारणलाइन आयोजना

तामाकोशी-काठमाण्डो

२२०/४०० के.भी. प्र.ला.

आयोजना

दूधकोशी जलविद्युत yoo

के.भी. प्रसारणलाइन
आयोजना

.

_

रहेको। आयोजना अध्ययनको कार्य
स्वीकृतीको चरणमा रहेको।

खिम्ती - बाह्रबिसे ४०० के. भी. प्रसारण
लाईन निर्माण तर्फ सम्पूर्ण निर्माण
कार्य सम्पन्न भई User लागि
तयार भएको। बाह्रबिसे -लप्सीफेदी
र लप्सीफेदी - दुवाकोट १३२ के.भी.
प्रसारण लाईनको १२० वटा टावर
फाउण्डेशन तथा ११९ बटा टावर
Say कार्य सम्पन्न भई कार्य भई
४४ कि.मी. तार तान्ने कार्य सम्पन्न
भएको। बाह्रबिसे २२०/१३२/११
के.भी. सवस्टेशन निर्माणको सम्पूर्ण
कार्य समाप्त भईसकेको तथा

Completion Certificate जारी गर्ने
प्रक्रियामा रहेको। तेस्रो तथा चौंथो
त्रैमासिक अवधिमा भएको कार्यको
भुक्तानीका लागि बजेट अभाव भएको
कारण भुक्तानी प्रक्रिया स्थगत
भएकोले वित्तीय प्रगती कम देखिएको।
विधुत विकास बिभागबाट IEE
स्वीकृतीको अन्तिम चरणमा रहेको।
आयोजनाको फिल्ड भिजिट भई
सामाजिक तथा वातावरणीय प्रभाव
मूल्याङ्गनका कार्यहरु सम्पन्न भई

98

लामोसाँघु रामेछाप १३२
के.भी. प्रसारणलाइन
आयोजना

दमौली ST बुर्तिबांग
बाफिकोट ४०० के.भी.
प्रसारणलाइन आयोजना
बुढीगण्डकी कोरिडोर ४००
के.भी. प्रसारणलाइन
आयोजना

निजगढ रमोली पोखरिया
४०० के.भी. प्रसारणलाइन
आयोजना

ओखरपोवा-तिनपिप्ले २२०
के.भी. प्रसारणलाइन तथा
सबस्टेसन आयोजना

२७, ९२

२९. २९

o क Oo
र) ० ०
७ ७

200000

—

-

RAVI. AY

सार्वजनिक सुनुवाईका कार्यहरु सम्पन्न
भईसकेको।

लागत अनुमान तथा डिजाईनका
डकुमेन्टहरु Review को चरणमा
रहेको।

लागत अनुमान तथा डिजाईनका
डकुमेन्टहरु Review को चरणमा
रहेको।
लागत अनुमान तथा डिजाईनका
डकुमेन्टहरु Review को चरणमा
रहेको।

रमौली सवस्टेशनको माटो परिक्षण
कार्य सम्पन्न भएको, रमौंली

सवस्टेशनको लागि आवश्यक पर्ने
जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रियामा रहेको।
आयोजना निमाणको लागि 1171?
स्वीकृती भएको, विद्युत प्रसारण
अनुमतीको लागि विद्युत विकास
विभागमा पेश भएको। प्रसारण लाईन
तथा सवसटेशनको बोलपत्र कागजात
तयारीको कार्य भईरहेको।

आयोजनाको TOR विद्युत विकास
विभागबाट स्वीकृत भई IEE को कार्य
भईरहेको। आयोजनाले निर्माण गर्ने
सवस्टेशनको जग्गा अधिग्रहण अन्तर्गत

99

Hare वितरणको कार्य भइरहेको।
आयोजनाको बोलपत्र तयारीका
कार्यहरु भईरहेको। 5८० लाख रकम
जग्गाको मुआब्जा रकम भुक्तानी
भएको तथा १ करोड लागत बराबरको
जग्गा दाखिलाको क्रममा रहेको तथा
१९ करोड लागत अनुमान बराबरको
जग्गा दाखिला प्रक्रियाको लागि
मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार
रारिसकिएकोले सो लाई समेत भौतिक
प्रगतिमा समावेश गरि गणना गरिएको

सामान आपूर्ति पहिलेनै भई हाल सवै
३१०००० ७८५०७.०० ९१. ४२ ९७७१। सवस्टेशनहरु सञ्चालनमा आईसकेको।

सामान आपूर्ति पहिलेनै भई हाल सवै
सवस्टेशनहरु र विद्युतीकरणका
लाईनहरु जडान तथा निर्माण कार्य

१२७५०० १०४४२६,०० ८१.९०। ९७६८ ९९७६ सम्पन्न भई सवस्टेशन र प्रशारण
लाईन हस्तान्तरणको कार्य अन्तिम
चरणमा रहेको तथा पृूर्जिकरणका
कामहरु भईरहेको।

100

अन्य ३३ के.भी. लाइन
तथा सबस्टेशन आयोजना

वितरण प्रणाली सुदृढीकरण
तथा विस्तार आयोजना

तनहुँ विद्युतीकरण आयोजना

ली _

४३

१.

पर

ग्रिड जडित सौर्य विद्युत
उत्पादन आयोजना (४७7)

कर्णाली सोर्य उर्जा
आयोजना

काठमाडौं उपत्यका मध्य
तथा उत्तर वितरण प्रणाली
सुदृढीकरण आयोजना

टर २००

९८ २१००

4&4.00

७१३२ ४३.०२

५९०३४९.७९

0.98

७२. ५१

१४,७०३

नट. २७

३२.१२

७८. ७३

७०.३२

३४. २९

७७. २९

प्रस्तावकहरुसँग Contract
Agreement गरिएको। पाँचवटा २४
मे.वा. प्रस्ताबकहरु मध्ये पाँच वटाले
ने.वि.प्रा. सँग PPA गरेको र सो मध्ये
३ वटा कम्पनिले ११ मे.वा. निर्माण
सम्पन्न तथा Commissioning कार्य
सम्पन्न गरी ने.वि.परा. लाई PPA
बमोजिम सौर्य विद्युत विक्रि गरिरहेको।

Topography Survey तथा Grid
Connectivity Survey कार्य
सम्पन्न भईसकेको, General Plant
Layout, Civil Design & Major
Equipment हरुको Detail
Engineearing अन्तर्गतका कार्यहरु
भईरहेको।

हालसम्म महाराजगंज स/स अन्गत
बुढानिलकण्ठ, चपली, गोल्फुटार,
हात्तीगौंडा, महाराजगंज, मण्डिखाटार,
धापासी हाईट, चुनदेवी, रानिवारी,
बानियाटार, बालुवाटार लागयतका
विभिन्न स्थानमा भुमिगत कार्य भई
हालसम्म १८०५ वटा सभिस फिडर
प्यानल, ६४९ वटा फिडर प्यानल र
२६ वटा RMU फाउन्डेशनको निर्माण
कार्य भईसकेको र १७१४ वटा सभिंस
फिडर प्यानल, ९४१ वटा फिडर
प्यानल र २४५ वटा RMU जडानको

101

द्

काठमाडौं उपत्यका पुर्व
तथा दक्षिण वितरण वितरण

प्रणाली सुदृढीकरण
आयोजना

_

कार्य सम्पन्न भएको छ। महाराजगंज
वितरण केन्द्रको वितरण प्रणाली
भुमिगत गर्ने तथा सुदृढीकरण गर्ने
तथा सुदृढीकरण गर्ने कार्यमा ६१३
कि.मी. HDPE Pipe Laying गरेको
र १८३ कि.मि. PLB HDPE Pipe
Laying, ३४० कि.मी. LT(XLPE)
र २१० कि.मी. HT(XLPE) को
Cable Laying कार्य सम्पन्न
भईसकेको छ। महाराजगंज सवस्टेशन
अन्तर्गत १४३ कि.मी. HT(XLPE),
१८४ कि.मी. LT(XLPE), २० वटा
RMU & ३१५ वटा फिडर प्यानल र
९३८ वटा स्भिस फिडर प्यानल
Commissioning कार्य भईसकेको।
सडक विभागबाट अनुमती प्राप्त
भएको ठाउँहरुमा भुमिगत लाईन
निर्माणका कार्यहरु भईरहेको।

रत्नपार्क वितरण केन्द्रको वितरण
प्रणाली भुमिगत गर्ने कार्यका लागि
XLPE ABC Cable,
HDPE/PLB- HDPE Pipes
Feeder Panel साईट डेलिभरि भएको

तथा सेतोपुल- डिल्लीबजार -
पुतलीसडक र तीनकुने - एयरपोर्ट -
गौशाला सडकखण्डमा भुमिगत कार्य
भएको तथा त्रिप्रेश्वर सुनधारा जमल

102

ve

काठमाडौं उपत्यका पश्चिम
वितरण प्रणाली सुदृढीकरण
आयोजना

ललितपुर भक्तपुर वितरण
प्रणाली सुदृढीकरण
आयोजना। .

हा

२८८९९. 0००

२०४३११.००

प८०.७०

२७. ८०

९०.९२

EERE

९९ ००

44.4

लैनचौर सडकखण्डमा भुमिगत कार्य।

१९० कि.मी. ११ के.भी. XLPE
Cable तथा १७७ कि.मी. ४०० भोल्ट
XLPE Cable जडान भईसकेको छ। कोटेश्वर बालकुमारी खण्डमा पाईप
Laying कार्य सम्पन्न भएको तथा
कर्लकी थानकोट खण्डमा बाँकी रहेको
Under Ground कार्य अन्तर्गत पाईप
Laying कार्य सम्पन्त भई केबल
बिछ्याउने कार्य प्रारमम्म भएको तथा
आयोजनाको लागि आवश्यक KLPE
pipe भन्सार विन्दुमा आई भन्सार
जाँचपासको क्रममा रहेको तथा तैस्रो
तथा चौंथो त्रैमासिक अवधिमा भएको
कार्य तथा सामान उपलब्धीको भुक्तानी
बाँकी रहेको कारण वित्तीय प्रगती कम
देखिएको।

LT XLPE Cable Laying 73
KM, HT XLPE Cable Laying
133 KM, LT Feeder Piller &
Service Pillar 848 Installation
» RMU 50 Installation, HDPE
Pipe Laying 268 Km, Pole
Installation 153 Pcs, Civil
Foundation Works 1050 Nos
आयोजनाका निर्माण उपकरणहरु

103

साईटमा डेलिभरि भएको तर सोको
भुक्तानी हुन बाँकी भएको कारण
वित्तिय प्रगति कम देखिएको।

पोखरा भरतप्र वितरण

प्रणाली सुदृढीकरण
आयोजना

पोखरामा ५ वटा फिडर चार्ज गरिएको
र भरतपुरमा ३ वटा फिडर चार्ज कार्य
सम्पन्न भएको।४८ कि.मी. HDPE
Pipe विछ्याउने कार्य तथा se
कि.मी. केबुल विछ्ुयाउने कार्य सम्पन्न

९०५८ ४७३८९९ १४१८००.०० 32.03 ५९ ७८ yo.oo भएको। HDPE Pipe, ABC
Cable, DO Fuse, Feeder Piller
लगायतका निर्माण उपकरणहरु
साईटमा डेलिभरि भएको तर सोको
भुक्तानी हुन बाँकी भएको कारण
वित्तिय प्रगति कम देखिएको।

आयाजनाका यस आ.व.मा ba
R400 नन 00
लक्ष्य नरहका।
O O

Package-1: हाल RMS Project

मा UAT कार्य aust भई Pre-

Pilot- Testing को चरणमा रहेको।
RX. EY 30000 २९२ ४५.०० २०.१५३ 0,04

Package -2 : Supply and

Installation of। Revenue

Management System (RMS) को

104

संस्थागत सुदृढीकरण

संस्थागत सुदृढीकरण
आयोजना

कर्णाली विद्यतीकरण
आयोजना

—_ — +। __

9th January 2023 मा ठेक्का
सम्झौता सम्पन्न भई Advance
Payment भुक्तानी भएको।
Package-3 Revised अति
Document र Updated
Budgetary Estimate NEA
Management मा स्वीकृतीका लागि
पेश भएको।

परजम्मा।। ००।

हाल यस आयोजनाको सम्पूर्ण कार्य
सम्पन्न भई Completion
५२। स्मार्ट मिटरीङ्ग आयोजना २६,७४ १५२२०३ ३७४०४.१३ रट.। ९३.२३। १००.००। Certificate पनि जारि भईसकेको।
ठेक्का सम्झौता अनुसार चौंथो बर्षको
FMS, AMC Period मा रहेको।
: Sree गला। en") 24:
~ धार तथा १००.० रिटेन्सन रकम भक्तानी भएका कारण
१२। स्टेशन पूर्वाधार त ११.७२। १३०००० ठ११२८.०० ६२.४१ 5 100.00। ve प्रगतीको
. भौतीक प्रगतीको तुलनामा वित्तीय
विकास आयोजना प्रगती बढी देखिएको।

Data Center निर्माण कार्य सम्पन्न

भई Capitalization को प्रक्रियामा

डाटा तथा नियन्त्रण २ रहेको छ। सिभिल निर्माण अन्तर्गतका
~ २९.१९ २८१८ ३९ १३०९ २९,.०० ३४. २९ य४.४१ ९२.०० कार्यहरु भई सेन्टर

केन्द्र निर्माण आयोजना कायहरु सम्पन्त भइ डाटा Ue

चार्जिङ्ग गरी हाल टेष्टिङ्ग फेजमा रहेको। थापाथली fates स्टेशन लगायत

109

विद्युत विकास दशक
सम्बन्धी कार्य योजना

२०१०८१२७

उपत्यका बाहिरका पोखरा, ACAI,
बनेपा र पाँचखालको सवस्टेशनहरुमा
समेत आयोजनाले ud
क््लकतबबितष्यल को कार्य सम्पन्न
गरी डाटा संकलन गर्ने कार्य भईरहेको
छ।

डिजास्टर रिकभरी सेन्टर एशियाली विकास बैङ्ग तथा ने.वि.प्रा.
om 00। 40000,00 नन. 00 बाट स्वीकृती प्राप्त भई आयोजनाको

आयोजना बोलपत्र आब्हान भईसकेको।
स्मार्ट मिटरीङ्ग आयोजना बोलपत्र कागजात तयारी हुने क्रममा
फेज उल, १००००.०० ६७५. ८५ ६,.६७ नन, नन रहेको। MDMS Software को
(फेज 2) प्रयोगका विषयमा छलफल भईरहेको।

परामर्शदाताको सहयोगमा नेटवर्क

NEA Digital Network निर्माण कार्यका लागि सर्भेको कार्य

५७। and SCADA 40000,00 a 00 ०० ०० न ०० सम्पन्न भई परामर्शदाताको
Expansion Project समन्वयमा बोलपत्र कागजात र लागत
ईष्टिमेट तयारीका कार्यहरु भईरहेको।

सासेक विद्युत प्रसारण

तथा वितरण प्रणाली

सुदृढीकरण आयोजना। ft ttt

1 नं. २ 32,000 PSC Pole मध्ये १८,०००
प्रदेश नं. २ ग्रामिण थान PSC Pole गाड्ने कार्य सम्पन्न
विद्युतीकरण तथा वितरण भएको १० वटा सवस्टेशन मध्ये २ वटा

१९७.९२ १२४४१००० ठ२३८९४.०० द्ट.२९ २९.९७ ७७.) सवस्टेशन चार्ज भएको
प्रणाली सददीकरण शन चाज सम्पन्न भएको। २
आयोजना वटा सवस्टेशन चार्ज हुने अवस्थामा
रहेको र ५ वटा सवस्टेशनमा सिभिल

106

२०१०८१२८

Gq

निर्माण कार्य सम्पन्न भई ईलेक्टिकल
अन्तर्गतको कार्य भईरहेको। ३०
कि.मी. ३३ kV लाईन, २०० कि.मी.
११ kV लाईन तथा २२४५ कि.मी. LT
लाईन तान्ने कार्य सम्पन्न भएको।

आयात गरिएका निर्माण उपकरणहरु

तथा सिभिल निर्माणका उपकरणहरुको

जडान कार्य भईरहेको। नयाँ खिम्ती,

बाह्रबिसे तथा लप्सीफेदी सवस्टेशनमा

खिम्ती--बाहबिसे- जडान हुने उपकरणहरु भन्सार

१९। लप्सिफेदी yoo के.भी ९३.३६। १२९००००। ११४२२१६.००। sayy। ६२१४। KHER जाँचपासको क्रममा रहेको। अघिल्लो
" त्रेमासिक अवधिमा सम्पन्न भएको

सबस्टेशन आयोजना कार्यको भुक्तानी यस अवधिमा भएको

तथा यस अवधिको सामान उपलब्धी,

निर्माण कार्य तथा निर्माण सामाग्री

जडान कार्यको AMAT बाँकी

का जाला

107

५.८. ईन्जिनियरिङ सेवा निर्देशनालय:
५.८.१. ईन्जिनियरिङ्ग सेवा निर्देशनालयको कार्य विवरण :

१. पूर्वाधार तथा जलविद्युत विकास सम्बन्धी कार्यहरु,

२. जलविद्युत, पानीको बहुपक्षीय उपयोग वा अन्य पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा ईन्जिनियरिङ्ग, वातावरण तथा
सामाजिक अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण तथा अनुगमन, माटो परिक्षण तथा ड्रिलिङ सम्बन्धी
कार्य,

३. ट्रान्सफर्मर तथा अन्य महत्वपूर्ण विद्युत सम्बन्धी यन्त्रहरुको परीक्षण र मर्मत सम्बन्धी कार्य,

४. गुणस्तरीय कंक्रिट पोलको उत्पादन र बिकी गर्ने सम्बन्धी कार्य,

५. जलविद्युतसँग सम्बन्धित प्राविधिक तथा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा दक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्ति तयार गर्न
तालिम सञ्चालन गर्ने कार्य,

६. जलविद्युत ईन्जिनियरिङ्ग र व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवसायिक सेवा व्यापारिक रुपमा प्रदान गर्ने कार्य,

७. प्राधिकरणको काममा बाधा नपुग्ने गरी विभिन्न उपकरण तथा भौतिक साधन/ सुविधा पूर्व निर्धारित
दरमा अन्य निकायलाई उपलब्ध गराउने कार्य,

८. निर्देशनालय अन्तगतका विशेषज्ञ दक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्तिलाई निर्धारित पारिश्रमिक ओभरहेड
आदि लिई कामको विवरण र कार्यविधि तोकी सरकारी, AT सरकारी तथा निजी क्षेत्रलाई आवश्यकतानुसार
उपलब्ध गराउने कार्य,

९. जलविद्युत विकास र सोसँग सम्बन्धित काम संयुक्त रुपमा गर्ने कार्य,

१०. निर्देशनालय अन्तगतका सम्पूर्ण कार्यालय तथा आयोजनाहरुको अध्ययन अनुगमन, निरीक्षण तथा
सूपरिवेक्षण गर्ने कार्य आदि।

५.८.२. ईन्जिनियरिङ्ग सेवा निर्देशनालयको संगठनात्मक संरचना :

Organization Structure of Engineering Services Directorate

Level 12, (T)

Project Development Dept.
Level 11, (1)

Geological investigation Dept.
Levet 11. (T)

Environment & 50८8 Study
Cept. Level 11 (T)
Environment Study Div
Level 10, (Tech/Misc.)

Geological Drv.

Project Identification Drv. Level 10. (Tech/Misc }

Mechanical Section
Levet 9, (Mech.)

Survey Division
Level 10. (Civil Survey)

Environment Monitoring Div
Level 10. (Tech/Misc.)

Norms, Specification and
Design Division
Level 10, (Civil

Engineering Services Directorate

Training Management
Department
Level 11, (A.

Technical Training Div.

Level 10, (Civil) Level 10, (Ele ) Central Workshop. Pole Plant Design and
Hetauda construction Section
Socis! Laboratory Div. Management Training and $e
Hydro Sedimentology Drv. Socia ire ON Level 1 00८:। Administrabon Sec Level 9. (Ele) Level 9. (Civil)
Level 10. (Civil, (कट

Physical Infrastructures
Div.

Electromechanical Desing
and Construction Div
Level 10, (Ele )

Agministraton Section
Level 9, (A}

Amalekgunj Concrete
Pole Plant
Level 8, (Cal)

Korte Pole Plant
Level 8, (Civity
Tankisinuwari Pole Plant
Level 8, (Civil)
Lamki Pole Ptant
Level 8, (Civil)

Dept. = Department

TechMMisc. = Technical/Miscellaneous
A/Misc. = Administration/Miscellaneous
(T) = Technical

(A) रु Administration
(Acc.) = Account
१६४८.) = Electrical
Div. = Division

Finance Section
Level 9. (Acc )

109

सिन,

१

4

७

रि

१०

—O
सय

we)
ye)

५.८.३. ईन्जिनियरिङ्ग सेवा निर्देशनालय अर्न्तगतका आयोजनाहरुको नाम :

१ भवन तथा भौतिक संरचना निर्माण आयोजना।

५. ८.४. ईन्जिनियरिङ्ग सेवा निर्देशनालय अन्तर्गतका कार्यालय प्रमुखहरु :

कार्यालयको नाम

कार्यालय प्रमुखको नाम। फोन नं

इमेल STAT

श्री इन्जिनियरिङ्ग सेवा निर्देशनालय। श्री फणिन्द्रराज जोशी। ९८४५११३०१९० engineering@nea.org.np

श्री आयोजना विकास विभाग

श्री वातावरण तथा सामाजिक
अध्ययन विभाग

श्री भौगर्भिक परीक्षण विभाग,

ने.वि.प्रा.

श्री तालिम विभाग, खरिपाटी ९८५१०७०४१८ trainning@nea.org.np

श्री ईलेक्ट्री मेकानिकल डिजाइन
महाशाखा

९८४११२३२८०७९
श्री नसिवमान प्रधान

श्री कृष्ण बहादुर बस्नेत। ९८४१७०२५३८

नारायण BHR प्रसाई। ९८४१३४८९१४

pdd@nea.org.np

env.social@nea.org.np

srcl@nea.org.np

electromech@nea.org.np

श्री केन्द्रीय वर्कशप, हेटौडा ९८४४५०३९४५४५५ central.workshop@nea.org. np

श्री कंक्रिट पोल प्लान्ट,

अमलेखगञ्ज

श्री कंक्रिट पोल प्लान्ट, लम्की ९८४३०२४४३८
श्री कंक्रिट पोल प्लान्ट, कोत्र तनहुँ। श्री atta घिमिरे ९८५६०२५४३७

श्री भवन तथा भौतिक संरचना
निर्माण आयोजना

श्री कंक्रिट पोल प्लान्ट, टंकि

सिनुवारी

श्री विजय कुमार गुप्ता। ९८४१५६९८७६

poleplant.amlekhganj@nea.org.np

pplamki2079@nea.org.np
poleplant.kotre@nea.org.np

bpicp@nea.org.np

cppt@nea.org.np

110

4.5.%. Building and Physical Infrastructure Construction Project

1. Introduction

The Nepal Electricity Authority, one of the largest organizations in Nepal, was formed by merging
the Electricity Department, the Nepal Electricity Corporation, and various Development Boards in
1985. At the central level, NEA is divided into various Directorates consisting of Departments and
Divisions. The existing office space in the NEA head office complex at Durbarmarg is not adequate
to accommodate all the central offices due to haphazard space planning and the layout of existing
old buildings.

For optimum utilization of land located at prime locations, NEA established the new project named
Building and Physical Infrastructure Construction Project (BPICP) on 2074/06/09. The main
objective of this project is to construct the corporate office building at Durbarmarg and other
similar infrastructure all over Nepal.

Corporate Office Building (COB)

BPICP revised the design drawing of COB and presented the design at the Board meeting held on
29th Chaitra 2079 for consent on "Construction of NEA Corporate Office Building at Durbarmarg"
and the board acceded. BPICP invited the National Competitive Bidding to the eligible bidders of
Nepal for the construction of COB at Durbarmarg on 13 Sep 2023. Eight bidders participated in
the bidding process and the Bid evaluation committee is assessing the proposals submitted by the
bidders.

New Office Buildings at Bhagwanpau and Lainchaur

NEA Board Meeting held on 31st Bhadra 2078, had decided to initiate the construction of NEA
Office buildings at Lainchaur and Bhagwanpau. BPICP published the notice of Invitation for Bid
(IFB) in the national daily Gorakhapatra on 2078/10/21 and selected the substantially responsive
bidder with lowest price quote.

1.1.Work done in FY 2081/82
Following activities were carried out in FY 2081/82

1.1.1. Lainchaur Building

Gravel Packing work of remaining raft foundation

Pile top level preparation of remaining raft

Concreting of remaining Raft foundation

Concreting of basement covering slab/ ramp/ shear wall/ lift core
Crystalline Water proofing

Physical Progress= 33%

Financial Progress= 25%

~ mone sp

111

—
om
No

SOP R rR TO row mean ses i

Swayambhu Building

Fair face brickwork

Roof tile work

Full body vitrified Tile work

Granite flooring work

Cornice work

Pointing work

Lath cladding works

Lift Installation work

Wall putty work

Water proofing work at toilet/ terrace

Electric Conduiting and wiring work

Lightening arrestor mast installation
. Earthing work

Interior partition work

Physical Progress= 73%

Financial Progress= 48%

—
—
8 wo

Combined Progress
Physical Progress= 50%

छ

Financial Progress= 34%

५.८.६. आयोजना विकास विभागबाट सम्पादन गरीएका कामको विवरण

कुलेखानि सिस्नेरी पम्प जलाशययुक्त जल विद्युत आयोजना ( १०० मेगावाट)

कुलेखानि सिस्नेरी पम्प जलाशययुक्त जल विद्युत आयोजना को Desk study report Update गरी विद्युत
उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको आवेदन गरीएको। साथै कुलेखानि सिस्नेरी पम्प जलाशययुक्त
जल विद्युत आयोजनाको LIDAR प्रविधि मार्फत SH गर्ने कार्य सम्पन्न गरीएको छ।

सुनकोशी-३ जलाशययुक्त जल विद्युत आयोजना (६८३ मेगावाट)

सुनकोशी २ जल विद्युत आयोजनाको Environmental and Social Studies कार्यको लागि Terms of
Reference @I कागजात तयार पार्ने कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ। सुनकोशी 3 जलबिद्युत
आयोजनाक Hydropower Sustainability Assesment Report तयार पार्ने कार्य चालु रहेको।

112

हुलिङ्टार दुम्किम पम्प जलाशययुक्त जल विद्युत आयोजना (४९४.५ मेगावाट)

हुलिङ्टार दुम्किम पम्प जलाशययुक्त जल विद्युत आयोजनाको Desk study report तयार पारी विद्युत
उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको आवेदन गरीएको। यस पम्प जलाशययुक्त जल विद्युत आयोजनाको
LIDAR प्रविधि मार्फत SH गर्न कार्य सम्पन्न गरीएको छ।

अरुण-४अर्धघ-जलाशययुक्त जलबिद्युत आयोजना (४९० मेगावाट)

७० अरुण-४ जलबिद्युत आयोजनाको SIVN Limited, India सँग Development and Implementation
सम्बन्धी कार्यको लागी मिति मे १६,२०२२ मा दुई वर्षको म्याद रहेको MOU सम्झौताको म्याद
समाप्त भएकोले म्याद थप गर्न स्वीकृतीको प्रकृया अगाडि बढाईएको छ।

जावा तिला अर्ध-जलाशययुक्त जलबिद्युत आयोजना (७०.३७ मेगावाट)

० भौगर्भिक परीक्षण विभाग र आयोजना विकास विभाग बीच Core Drilling कार्यको लागी MOU
सम्झौता भई ड्रिलिङ्ग कार्य चालु रहेको।

० यस आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन कार्यको लागी वातावरण तथा सामाजिक अध्ययन
विभागसँग सम्झौता भई कार्य चालु रहेको छ।

Say दह पम्प जलासययुक्त जलबिधुत आयोजना (३३४ मेगावाट)

० यस स्यार्प दह पम्प जलाशययुक्त जल विद्युत आयोजनाको स्यार्प दहको ERT सभ सम्पन्न गरीएको
जुन परिक्षणमा ६० मिटरसम्म पनि २०८६नदेखिएको तथा पानिको चुहावट पाईएको।

० भौगर्भिक परीक्षण विभाग र आयोजना विकास विभाग बीच Core Drilling कार्यको लागी आर्थिक
तथा प्राविधिक प्रस्ताव माग गरी प्रकृया अगाडी बढाईएको छ।

० यस आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन कार्यको लागी वातावरण तथा सामाजिक अध्ययन
विभागसँग सम्झौता भई कार्य चालु रहेको छ।

वेगनास रुपा पम्प जलाशययुक्त जल विद्युत आयोजना (१५० मेगावाट)

१. वेगनास रुपा पम्प जलाशययुक्त जल विद्युत आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्गन (EIA) को
लागी वातावरण तथा सामाजिक अध्ययन विभाग मार्फत अध्ययन कार्य अगाडी बढाईएकोमा वातावरण
तथा सामाजिक अध्ययन विभाग मार्फत कार्य अगाडी बढाउन नसकिएकोले सम्झौता रद्द गरी हिसाब
फरफारक गर्न पत्र WA भएको छ।

113

२, वेगनास रुपा पम्प जलाशययुक्त जल विद्युत आयोजनाको Optimization कार्य गरी लागत अनुमान
Update गरीएको। यस वेगनास रुपा पम्प जलाशययुक्त जल विद्युत आयोजनाको LIDAR प्रविधि मार्फत
सर्भे गर्ने कार्य सम्पन्न गरीएको छ।

साना जल विद्युत क्षमता अभिवृद्धि तथा सुदृढिकरण आयोजना

सल्लेरी च्याल्सा विद्युत कम्पनी लि. को सल्लेरी च्याल्सा साना जल विद्युत केन्द्रको क्षमता अभिवृद्धि
गर्ने कार्यको परामर्श सेवा Wa गरी उक्त कम्पनीसँग सम्झौता कार्य सम्पन्न भएको छ। हाल ६६३
किलोवाट विद्युत उत्पादन भई रहेको उक्त केन्द्रको क्षमता ४ मेगावाट सम्म गर्न सकिने प्रारम्भिक
अध्ययनवाट देखिएको छ। उक्त आयोजनाको LIDAR मार्फत GA गर्न र फिल्ड भिजिट गर्न कार्य
सम्पन्न गरीएको छ साथै Inception report TAL पारी उक्त कम्पनीमा पठाईएको छ।

जलविद्युत अध्ययन आयोजना

१. कर्णाली नदि बेसिनमा पम्प जलाशययुक्त जल विद्युत आयोजनाको गुगल नक्सा र उपलब्ध
नक्साबाट आयोजना पहिचान गर्न कार्य गरीएको छ।

२. हुलिङ्गटार दुम्किम पम्प जलाशययुक्त जल विद्युतको साईट भिजिट गरिएको।

सर्भेक्षण महाशाखा

१. कुलेखानी सिस्नेरी पम्प जलाशययुक्त जल विद्युत र वेगनास रुपा पम्प जलाशययुक्त जल विद्युतको
Drone survey गर्न कार्य सम्पन्न भएको।

२. GIS Data Base Mapping फणतको 30 दिने फिल्ड सर्भे सम्पन्न गरी Office work अन्तर्गत Data
analysis सम्पन्न गरीएको।

3. Godak-Anarmani 132 KV Transmission Line Project को Desk Study को Inception report
तयार पारीएको।

८.७. भौगर्भिक परिक्षण विभागबाट सम्पन्न कार्य विवरण:

Geological Investigation Department (GID), Previously Soil, Rock and Concrete Laboratory
(SRCL), NEA was established in 1986 as a geotechnical consulting and study department under
Nepal Electricity Act. Since the year of its establishment, GID has carried out various consulting
services in the fields of Geology, Geotechniques, Geophysics and Laboratory Testing. GID is a
pioneer institution for providing services for Geological and Geotechnical Investigation for

hydropower, road and transmission line projects within NEA and outside. At the beginning of this

114

fiscal year, according to the implementation of the new O&M, the name of Soil, Rock and Concrete

Laboratory (SRCL) has been changed to Geological Investigation Department (GID).

The recent activity of GID is summarized as follows (FY 2081/2082 ):

A. The Investigation works performed by GID are as:
1. Upper Arun Hydroelectric Project

Drilling at Powerhouse (PBHS5) has been terminated and out of 440 m drilling 306.50 m has
been completed. The total drilling works of 4211.25 m have been completed.

Provided equipment and facilities for rectification works in the test adit.

2. Geotechnical Investigation of Ikhuwa Khola Hydropower Project

Based on MoU between Upper Arun Hydroelectric Limited and Geological Investigation
Department, the total depth of drilling is 506 m. out of 506 m; 36 m drilling works has been
already completed at tailrace Outlet (IKDH3). 150 m core drilling works at surge shaft
(IKDH1) area has been completed. 157 m core drilling works at Powerhouse (IKDH2) has
been completed, the total length of drill hole at IKDH2 is 320 m. The total drilling works of
343 m have been completed.

Completed 670 meters of Electrical Resistivity Tomography (ERT) survey.

3. Jawa Tila Hydroelectric Project

After MoU between PDD and GID at the date of 2082/02/05, GID mobilized the drill Rigs and
its accessories with Technical Team at the project site (Jawa Tila Hydroelectric Project, Jumla).
Initiated core drilling works at the dam site's right bank, with 30 meters completed out of a

planned 330 meters; drilling is currently ongoing.

4. Salleri Chialsa Small Hydropower Project

MoU has been done between PDD and GID for 45 m drilling works, construction material
survey and ERT works. GID technical team has been mobilized after favorable condition of
rainy season.

5. Kulekhani Sisneri Pumped Storage Hydroelectric Project:

115

Carried out 500 meters of ERT survey at the inlet portal.

B. Laboratory and Field-Testing Activities
e Upper Arun Hydroelectric Limited, Maharajgunj, Kathmandu
o Conducted laboratory testing of rock core samples.
e Concrete Pole Plant, Amlekhgunj (NEA)
o Performed laboratory tests on aggregate and sand samples.
० Gandak Hydropower-—Solar Project (Smart Earth Works Engineering Consultancy Pvt.
Ltd.)
o Carried out laboratory tests on both disturbed and undisturbed soil samples.
० Urja International Pvt. Ltd. and Eastern Electrical Enterprises JV, Bagbazar, Kathmandu

o Conducted cube strength tests.

५.८.5 . नेपाल विद्युत प्राधिकरण-वातावरण तथा सामाजिक अध्ययन विभागले सम्पन्न

गरेका कार्यहरूको विवरण:

वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ ले वातावरणीय अध्ययनलाई
आयोजना निर्माण अघि पालना गर्नुपर्ने पूर्व शर्तको रुपमा व्याख्या गरेको छ। सोही ऐनको परिधिभित्र
रही नेपाल विद्युत प्राधिकरणका आयोजनाहरुको वातावरणीय अध्ययन तथा अनुगमनको कार्य वातावण
ताथा सामाजिक अध्ययन विभाग मार्फत गरिदै आएको छ। हालका बर्षहरूमा सामाजिक समावेशिकरण
एवं विकास साझेदार निकायहरूको वातावरण तथा सामाजिक सुरक्षण सम्बन्धी नीति/निर्देशिका
(Safeguard Polices/Guidelines) बमोजिम थप अध्ययन समेत गर्नुपर्न भएकोले यस विभागको कार्य
क्षेत्र बढ्दै गएको छ।
विभागको कार्यक्षेत्र :
» वातावरण सम्बन्धी नीतिगत, कार्यगत, संस्थागत र व्यवहारिक विषयहरूमा सम्बन्धित
निकायहरूलाई राय सुझाव पेश गर्ने।
> नेपालको विद्यमान वातावरणीय कानून बमोजिम ने.वि.प्रा. अन्तर्गतका विद्युत (उत्पादन, प्रसारण
वा वितरण) आयोजनाहरूको वातावरणीय अध्ययन (संक्षीप वातावरणीय अध्ययन-375,
प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण-127 र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन-1/) कार्य गरी सम्बन्धित
निकायहरूबाट स्वीकृति गराउने।

116

> आवश्यकता अनुसार उक्त अध्ययन प्रतिवेदनहरूको परिमार्जन तथा अद्यावधिक
(Supplementary/Update/Revised) गरी सम्बन्धित निकायहरूबाट स्वीकृति गराउने।
> आयोजनाहरूको पूर्व संभाव्यता/संभाव्यता/विस्तृत अध्ययन चरणमा आवश्यक पर्ने वातावरणीय
तथा सामाजिक पक्षहरूको अध्ययन गर्ने।
> ने, वि. प्रा.का कार्यहरू व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी जोखिम न्यूनिकरणको
लागि अध्ययन गर्ने।
> विकास साझेदार निकायहरूको वातावरण तथा सामाजिक सुरक्षण सम्बन्धी नीति/निर्देशिका
(Safeguard Polices/Guidelines) बमोजिमका थप अध्ययन कार्य गर्ने।
> निर्माणाधीन आयोजनाहरूमा वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण तथा अनुगमनका कार्यहरू गर्ने।
> आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा रहेका प्रभावित व्यक्ति तथा समुदाय लक्षित जिविकोपार्जन तालिम
संचालन गरी क्षमता अभिवृद्धि कार्य संचालन गर्ने।
> आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा विभिन्न सामुदायिक सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
» गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र गठन गरी आयोजना क्षेत्रमा स्थापित वातावरण युनिट मार्फत गुनासो
व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यहरू सम्पादन गर्ने।
यस विभागबाट आ.व. २०८१/२०८२ मा सम्पन्न भएका कार्यहरूको विवरण निम्नअनुसार रहेको
छ।

वातावरणीय अध्ययन कार्यहरू :-
वातावरणीय अध्ययन आयोजना कार्य प्रगति

निजगढ-पोखरिया ४०० के.भी. प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) प्रतिवेदन उर्जा, जलस्रोत तथा
प्रसारणलाइन आयोजना सिँचाइ मन्त्रालयबाट मिति २०८२/०१/१२ मा स्वीकृत भएको

औराहा-सिमरा १३२ के.भी. प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) प्रतिवेदन प्रतिवेदन उर्जा,
प्रसारणलाइन आयोजना जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट मिति २०८२/०२/२० मा
स्वीकृत भएको

लेखनाथ-दमोली २२० के.भी. आयोजनाको परिमार्जित प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (Revised
प्रसारणलाइन आयोजना 127) प्रतिवेदनको लागि स्थलगत अध्ययन कार्य सम्पन्न

117

धन्सार्-हर्निया yoo के.भी.
प्रसारणलाइन आयोजना

जगतपुर-माडी ३३ के.भी.
प्रसारणलाइन आयोजना

जावा तिला अर्धजलाशययुक्त
(PRoR) जलविद्युत आयोजना
(७०.३७ मेगावाट)

हेटौडा-ढल्केवर-दुहवी YOO के.भी.

प्रसारणलाइन आयोजना

cary दह पम्प जलाशययुक्त
जलबिद्युत आयोजना (३३४
मेगावाट)

दमक-केरुन-विराटनगर १३२
के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना

सुर्खेत-दैलेख १३२ के.भी.
प्रसारणलाइन आयोजना

प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) प्रतिवेदनको कार्यसूची (107२)
तयार भई स्वीकृतिका लागि उर्जा, जलस्रीत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा
पेश भएको

अद्यावधिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याकन प्रतिवेदन (Updated EIA)
उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट सिफारिस भइ स्वीकृतिको
लागि वन मन्त्रालयमा पेश भएको र स्वीकृतिको चरणमा रहेको

वातावरणीय प्रभाव मूल्याकन (EIA) को क्षेत्रनिर्धारण कार्यसूची
(Scoping 701२) प्रतिवेदन विद्युत विकास विभागमा स्वीकृतिको लागि
पेश भएको

दोस्रो परिमार्जित प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (Second Revised
IEE) प्रतिवेदन प्रतिवेदन उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट
मिति २०८२/०३/२९ मा स्वीकृत भएको

वातावरणीय प्रभाव मूल्याकन (EIA) को क्षेत्रनिर्धारण कार्यसूची
(Scoping ToR) प्रतिवेदन विद्युत विकास विभागमा स्वीकृतिको लागि
पेश भएको

प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (६६) प्रतिवेदनको कार्यसूची (101२)
को लागि आवश्यक स्थलगत अध्ययन कार्य सम्पन्न गरी प्रतिवेदन
विद्युत विकास विभागमा स्वीकृतिको लागि पेश भएको

परिमार्जित प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (६६) प्रतिवेदनको कार्यसूची
(ToR) को लागि आवश्यक स्थलगत अध्ययन कार्य सम्पन्न गरी
प्रतिवेदन विद्युत विकास विभागमा स्वीकृतिको लागि पेश भएको

118

वातावरणीय अनुगमन तथा प्रभाव न्युनिकरण कार्यहरू :-

क्रस वातावरणीय अनुगमन तथा प्रभाव कार्य प्रगति
न्यूनिकरण आयोजना

१ तामाकोशी-काठमाण्डौ २२०/४००। वातावरणीय अनुगमन तथा प्रभाव न्यूनिकरणकार्य निरन्तर भइरहेको
के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना

चिलिमे-त्रिशुली २२० के.भी. प्रभाव न्यूनिकरणकार्य सम्पन्न हुने चरणमा रहेको
प्रसारणलाइन आयोजना

२
3 दुधकोशी जलाशययुक्त welts। आयोजना निर्माण पूर्वको चरणमा गरिने Environmental and
आयोजना (६७० मेगावाट) Social Safeguard Implementation सम्बन्धी कार्यहरू भेरहेको

४ कोहलपुर-सुर्खेत १३२ के.भी. वातावरणीय अनुगमन तथा प्रभाव न्यूनिकरण कार्य सम्पन्न भएको
पना ee
4 हेटोडा-ढल्केवर-दुहवी Yoo के.भी.। वातावरणीय अनुगमन तथा प्रभाव न्यूनिकरण कार्यहरू निरन्तर

६ अपर अरुण जलविधुत आयोजना। आयोजनाको पहुँचमार्ग लगायतको Environmental and Social
(१०६३ मेगावाट) Safeguard Implementation सम्बन्धी कार्यहरू भैरहेको

५.८.९. तालिम व्यवस्थापन विभागको कार्य विवरण:
सेवाकालिन, इन्डक्सन लगायतका विविध तालिम नियमित रुपमा संचालन भईरहेका।

५.८.१०. पोल प्लाण्ट बाट सम्पादित कार्य

१. BIA पोल प्लाण्टबाट २०८१ श्रावण १ बाट २०८२ आषाढ मसान्तसम्म ९ मिटर र ११
मिटरको जम्मा ११७४८ थान पोल उत्पादन गरि जम्मा १०६७९ थान बिक्रि गरेको।

२. कंक्रिट पोल प्लाण्ट, अमलेखगंजबाट २०८१ श्रावण १ बाट २०८२ आषाढ मसान्तसम्म ९
मिटर र ११ मिटरको जम्मा १८२०६ थान पोल उत्पादन गरि जम्मा १७९७४ थान बिक्रि गरेको।

३. कंक्रिट पोल प्लाण्ट, टंकी बाट २०८१ श्रावण १ बाट २०८२ आषाढ मसान्तसम्म ९ मिटर र
११ मिटरको जम्मा १४१४२ थान पोल उत्पादन गरि जम्मा १४२४२ थान बिक्रि गरेको।

119

४. कंक्रिट पोल tae, लम्कीबाट २०८१ श्रावण १ बाट २०८२ आषाढ मसान्तसम्म ९ मिटर र
११ मिटरको जम्मा १४०३८ थान पोल उत्पादन गरि जम्मा १३९८३ थान बिक्रि गरेको।

५.८.११. केन्द्रिय वर्कसप हेटौंडाको कार्य विवरणः:

२०८१ श्रावण १ बाट २०८२ आषाढ मसान्तसम्म वितरण ट्रान्सफरमर मर्मत संभार जम्मा १९५१
थान, पावर ट्रान्सफरमर मर्मत संभार जम्मा ६ थान गरिएको। मिटरिङ युनिट टेष्ट ५५८ थान,
ट्रान्सफरमर टेष्ट २७८८ थान र ट्रान्सफरमर तेल नमुना टेष्ट जम्मा १७ थान गरिएको।

120

५.९. व्यवसाय विकास निर्देशनालय
५.९.१. पुष्ठभुमी

नेपाल विद्युत प्राधिकरण,सञ्चालक समितिको मिति २०८०११।२४ को ९६४५ औ बैठकबाट स्वीकृत
प्राधिकरणको सरगंठन ALAA अनुसार नयाँ निर्देशनालयका रुपमा स्थापना भएको निर्देशनालय ब्यवसाय
विकास निर्देशनालय हो। उर्जा दक्षता अभिवृद्धी, चुहावट नियन्त्रण, सौर्य, वायु, हरित हाईड्रोजन उर्जा
विकास र प्रर्बद्धन, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत व्यापार, व्यवसाय प्रबर्धन र सहायक कम्पनिहरुको
व्यवस्थापन लगायतका क्रियाकालापहरुको समग्र योजना, कार्यान्वयन, अनुगमन र मुल्याङ्गन यस
निर्देशनालयबाट हुन्छ।

यस निर्देशनालय अन्तर्गत देहायका विभाग, महाशाखा र शाखाहरु रहेका छन् :

१) उर्जा दक्षता तथा चुहावट नियन्त्रण विभाग
२) विद्युत व्यापार विभाग

२) कम्पनी व्यवस्थापन महाशाखा

४) व्यवसाय प्रबर्धन महाशाखा

५) प्रशासन शाखा

४.९. २. संगठनात्मक स्वरुप :

Organization Structure of Business Development Directorate। Business Development Directorate
(T)

हित ले & Loss Power Trade Department
eduction Department Level 11, (Technical)
Level 11, (Tec

Energy Efficiency Division
Level 1

Company Management
Division
Level 10 (Electrical)

Business Promotion
Division
Level 10, (Electrical)

Administration Section
Level 9, (Administration)

Le Red

vision
Level 10 (Electrical)

121

५.९.३. निर्देशनालयका प्रमुख कार्यहरु

यस निर्देशनालयले अन्तर्गतका निकायहरु मार्फत उर्जा दक्षता अभिवृद्धी, चुहावट नियन्त्रण, सौर्य, वायु,
हरित हाईड्रोजन उर्जा विकास र प्रबर्द्धन, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत व्यापार, व्यवसाय प्रबर्धन र
सहायक कम्पनिहरुको व्यवस्थापन लगायतका क्रियाकालापहरु गर्न/गराउन योजना, कार्यान्वयन,
अनुगमन र मृल्याङ्गन सम्बन्धी समग्र कार्यहरु गर्दछ।

१) उर्जा दक्षता तथा चुहावट नियन्त्रण विभाग

o Energy Efficiency Guidelines Preparation and implementation to all NEA
Functions
Energy Efficient Electrical tools and equipment/appliances promotion
Demand side Management initiatives and its linkage to smart meter
Electrical, Mechanical, Civil safety standard and guidelines preparation
Training and Development safety officer and employees
Safety awareness programs
Safety Monitoring and Evaluations
Preparing Energy losses standards within NEA Business
Inter Branch Metering
Calibration of Metering Units
Identification of Technical Losses within NEA Business and Corrective Actions
Cross checking/Inspection of High Consumption Customers

८ ८) ८) ८) ८) ८) ८) ८ ८) ८ 0

२) विद्युत व्यापार विभाग

NEA Power Demand Analysis

Searching Probable Power Producers within country

Power Sales Planning and searching Bulk Power Purchasers
Negotiation for Purchase of power and sales

Monitoring and evaluation of National Power Trading Situations
National Power Demand and Supply Analysis

Import and Export of Power through power trading

Negotiation and agreement of Import and Export of power
Initiative to Regional Grid Establishment

Power exchange initiatives

Power Backup Initiatives

Power Trading activities through energy Pool Market, Day ahead Market and
online energy market

८ ८) ८ ८ ८ ८ ८ ८ ८ ८ ८) ९)

३) कम्पनी व्यवस्थापन महाशाखा
० Preparing Guidelines to stablish subsidiary Company of NEA for energy sector
development
o Review and evaluation of the Companies activities
० Perform Financial closure for New Company
० Preparing Monitoring and Evaluation Guidelines for Subsidiary company

122

० Feedback of company activities
0० Review and evaluation for the creation, liquidation and amalgamation of the
companies

3) व्यवसाय Fast महाशाखा
o Commercial use of Land of NEA
Commercial use of Transmission Line and Distribution Line
Internet, Cable Carrier and Data Center Business
Consulting Services to other person, institutions by expert Human Resources
Review and explore the optical fiber, cable net, advertisement business etc.
Regulatory Compliance in related business
Hydrogen development related study, execution, Monitoring and Evaluation.

0000000

Exploring new business and innovations in changing prospectives

५.९.४. निर्देशनालय र यस अन्तर्गत रहेका विभागका जिम्मेवार अधिकारी र सम्पर्क नम्बर :

क्र.सं। निर्देशनालय/विभाग जिम्मेवार अधिकारी मोबाइल नम्बर कार्यालय नं.

व्यवसाय विकास निर्देशनालय उपकार्यकारी निर्देशक ९८४१३३५०१५ ४१४५३१३२
श्री सुभाष कुमार मिश्र
कम्पनी व्यवस्थापन महाशाखा उप प्रबन्धक श्री सुरेन्द्र कमार। ९८४३६०६२२८
शाह

राष्ट्रिय उर्जा व्यापार महाशाखा। प्रबन्धक श्री लुनार श्रेष्ठ 5४१२१८३४२।४१५३१०९

उर्जा दक्षता तथा चुहावट नियन्त्रण निर्देशक श्री नवराज ओझा ९८५११५३१४६। ४१५३३०१

उर्जा दक्षता महाशाखा उप प्रबन्धक श्री प्रमोद रिजाल।९८५१३३४५५००। ४१५३२४७
०। सुरक्षा व्यवस्थापन महाशाखा प्रबन्धक श्री जागेश्वर महासेठ। ९८४१४८१०१४३
a चुहावट नियन्त्रण महाशाखा प्रबन्धक श्री सन्तोष श्रेष्ठ ९८६१११६७८८।

123

५.९.४५. विभागहरुले सम्पादन गरेको कामको विवरण

१) विद्युत व्यापार विभाग

ब्यवसाय बिकास निर्देशनालय अन्तर्गत रहेको यस विभागको मृख्य कार्य नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१
को दफा २० (च) बमोजिम निजी क्षेत्रका प्रवर््धकहरुले उत्पादन गर्ने उर्जा खरिद गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको
अधिकार कार्यन्वयन गर्ने रहेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा २० (घ) अनुसार विदेशी
मुलुकबाट विद्युत खरिद तथा विदेशी मुलुकलाई विद्युत बिक्री कार्य गर्ने अधिकार समेत यस विभागले कार्यन्वयन
गर्दै आएको छ।

यस विभाग अन्तगत राष्ट्रिय उर्जा व्यापार महाशाखा र अन्तरराष्ट्रिय उर्जा व्यापार महाशाखा गरी दुई महाशाखा
रहेका छन र यस विभागले गर्ने मुख्य कार्यहरु निम्नानुसार वर्गीकरण गरिएका छन:
१. कारोवार विकास:
निजी क्षेत्रका कम्पनीहरुले प्रवर्द्धन गर्ने विद्युत आयोजनाबाट उत्पादन गर्ने उर्जा खरिद गर्न नेपाल विद्युत
प्राधिकरण t Yaar कम्पनीहरुविच विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता सम्पन्न गर्ने।

२. निर्माण कार्यान्वयन:
विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता सम्पन्न भएका आयोजनाहरुबाट व्यापारिक उत्पादन सुरु नभएसम्म उक्त
आयोजनाहरुको लागि सम्पन्न सम्झौतामा उल्लेखित व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने/गराउने।

३. व्यापार तथा अर्थ
व्यापारिक उत्पादन सुरु भएका आयोजनाहरुको सम्पूर्ण व्यापारिक कार्यहरु गर्ने तथा विद्युत खरिद बिक्री
सम्झौतामा उल्लेखित व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने/गराउने।

४ संसाधन व्यवस्थापन
विभागको आवश्यक प्रशासनिक कार्य।

हालको मिति सम्ममा (मिति: 2052103132) यस विभागबाट ४९४ विद्युत आयोजनाबाट उत्पादन हुने कुल
११५६० मे.वा. जडित क्षमताका लागि विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ। जसमध्ये कूल
२,९३० Far जडित क्षमताका २०४ विद्युत आयोजनाहरुबाट उत्पादन भएको उर्जा राष्ट्रिय ग्रिडमा जडान
भैसकेका छन् भने बाँकी कूल ८६३० मे.वा. जडित क्षमताका २९० विद्युत आयोजनाहरु निमार्णाधीन अवस्थामा
रहेका छन्।

124

NEPAL ELECTRICITY AUTHORITY

POWER TRADE DEPARTMENT

Installed Commercial
Projects Location Capacity। PPA Date Operation
(kW) Date

Super Hewa Super Hewa_। Sankhuwasabha 6000 2074.12.27 2082.01.01
Power Company

Pvt. Ltd.

Upper Lohore Upper Dailekh 4000 2074.12.08 2082.01.04
Khola Lohore
Hydropower Co.
Pvt. Ltd.

Pashupati Dharamnagar। Kapilvastu 10000 2080.08.10 2082.01.04
Idi Hydropower Idi Khola Kaski 975 2070.09.01 2082.01.08
Co. P. Ltd.

Solar Farm

Renewables Pvt.
Ltd.

Jhyamolongma Karuwa Seti। Kaski 32000 2074.04.20 2082.01.19
Hydropower

Development

Company Pvt.

Ltd.

Pashupati Dharamnagar। Kapilvastu 15000 2080.08.10 2082.02.28
Renewables Pvt. Solar Farm-II

Ltd.

Tam 5200 2075.05.07 2082.03.11
Him Consult Pvt.। Rele Khola Myagdi 6000 2074.01.28 2082.03.23
Ltd.

Sanvi Energy Pvt.
Ltd.

125

२) उर्जा दक्षता तथा चुहावट नियन्त्रण विभाग

यस विभाग Ara रहेका उर्जा दक्षता महाशाखा, सुरक्षा व्यवस्थापन महाशाखा, चुहावट नियन्त्रण
महाशाखा र विभिन्न आयोजनाहरु माफत उर्जा दक्षता अभिवृद्धी र चुहावट नियन्त्रण नियन्त्रणका लागी
विभिन्न कार्यहरु गर्दै आईरहेको छ। यस विभागले सम्पादन गरेका मृख्य कार्यहरु निम्न छन् :

१) नेपाल विद्युत प्राधिकरण र विभिन्न स्थानीय तहहरु बिचको लागत साझेदारीमा स्मार्ट सडक बत्ती
तथा ashlee लाईट जडान कार्य भइआएको छ। हालको मिति सम्ममा (मिति: 2052103122) यस
विभागबाट विभिन्न १९ वटा स्थानीय तहहरुमा सम्बन्धित स्थानीय तहहरु सगँको लागत साझेदारीमा
११,८१७ वटा स्मार्ट सडक बत्ती तथा ५६ वटा हाईमास्ट लाईट जडान कार्य सम्पन्त भएको छ।

२) यस विभागबाट चुहावट नियन्त्रणका लागी विभिन्न गतिबिधिहरु सञ्चालन गरिएको छ। यस आर्थिक
बर्षको मिति (मिति: 2002103122) सम्ममा विभिन्न प्रदेश अन्तरगतका ७ वटा वितरण केन्द्रहरु
अन्तगतका ग्राहकहरुको जम्मा १९८ वटा थ्रीफेज तथा सिङ्गल फेज इलेक्टरोमकानिकल/डिजिटल
मिटर तथा २६४ वटा TOD मिटरको निरीक्षण कार्य सम्पन्न भएको छ।

३) कम्पनी व्यवस्थापन महाशाखा

विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारमा अन्य पक्षको समेत सहभागीता Fass गर्दै व्यावसायिक
रुपमा अगाडी बढाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिभिन्न सहायक कम्पनीहरु स्थापना गरेको छ।
सहायक कम्पनीहरु स्थापनाको लागी मार्गदर्शन तयार गर्ने, कम्पनीका कार्यहरुको मूल्याकंन गर्ने
लगायतका कार्य यस महाशाखाले गर्दै आएको छ। हाल सम्म सहायक कम्पनीहरु अवस्था निम्नानुसार
रहेको छ।

१. चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड
यस कम्पनीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ५१% शेयर स्वामित्व रहेको छ। यस कम्पनी अन्तर्गत

स्याफ्रुवेशी, रसुवामा सञ्चालित चिलिमे जलविद्युत केन्द्र (२२.१ HAL) बाट वि.सं. २०६० भाद्र व देखि
व्यापारिक विद्युत उत्पादन भइरहेको छ। चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड अन्तर्गतका सहायक/ सम्वद्ध
कम्पनी तथा आयोजनाहरू निम्नानुसार रहेका छन्।

क) Fal गण्डकी प्रोक जलविद्युत आयोजना (८१ मे.वा.)

गोरखा जिल्लामा अवस्थित यस आयोजनाको विस्तृत प्राविधिक अध्ययन सम्पन्न गरी EIA प्रतिवेदन समेत
स्वीकृत भैसकेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणसंग Energy Lock गरी Connection Agreement सम्पन्न
Te PPA को चरणमा रहेको छ। विद्युत उत्पादन अनुमति पत्र मिति २०८१/०७/०९ मा प्राप्त भएको
छ।

ख) बुढी गण्डकी प्रोक -१ अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना (९३ मे.वा.)
गोरखा जिल्लामा अवस्थित यस आयोजनाको लागि सर्वेक्षण अनुमति पत्र मिति २०७९/०३/२७ गते
प्राप्त भएको र आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने अनुमतिको लागि राष्ट्रिय निकृञ्ज तथा वन्यजन्तु

126

संरक्षण विभागमा मिति २०७९/०७/२४५ गते अनुरोध गरिएकोमा हालसालै मात्र प्राप्त भएको।
आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने अनुमति अत्यन्तै ढीलो गरी प्राप्त भएकोले समय मै विस्तृत
प्राविधिक तथा वातावरणीय अध्ययन सम्पन्न गर्न चुनतिपूर्ण देखिएको छ।

T) चुम्चेत ARIA जलविद्युत आयोजना (४५ मे.वा.)

गोरखा जिल्लामा अवस्थित यस आयोजनाको विस्तृत प्राविधिक अध्ययन सम्पन्न गरी BIA प्रतिवेदन
स्वीकृतिको चरणमा रहेको। नेपाल विद्युत प्राधिकरणसंग Energy Lock गरी Connection Agreement
सम्पन्न गरी PPA को चरणमा रहेको छ

घ) चिनिमे-सेती हाइड्रोपावर कम्पनी लि.

ङ) सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लि.

च) रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लि.

छ) मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लि.

२. चिलिमे-सेती हाइड्रोपावर कम्पनी लि.

चिलिमे-सेती हाइड्रोपावर कम्पनी लि. मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको १०% शेयर स्वामित्व रहेको छ।
यस कम्पनी माफत बझाङ जिल्लामा सेती नदी-३ अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना, (Ge मे.वा.)
को विकास तथा प्रवर्धन भै रहेको छ। हालसम्म यस आयोजनाको विस्तृत प्राविधिक अध्ययन सम्पन्न
भइ EIA प्रतिवेदन स्वीकृत भएको छ। आयोजनाको लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणसंग Energy Lock गरी Connection Agreement सम्पन्न गरी PPA को चरणमा
रहेको छ। आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक दीर्घकालीन क्रणको लागि पहल भइरहेको छ।

३. सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड
सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड (SICL), चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड (CHCL) द्वारा प्रवर्दित

एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हो, जसको स्थापना २०१० मा नेपालको जलविद्युत क्षमतालाई उपयोग
गर्ने उद्देश्यले गरिएको हो। यस कम्पनीले स्थानीय समुदायको आयोजना स्वामित्वमा सहभागिता बढाउने
र स्थानीय संसाधनहरू लगानी गरी विभिन्न जलविद्युत आयोजनाहरू सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नेमा
जोड दिएको छ। देशको बढ्दो बिजुलीको मागलाई पूरा गर्न यस कम्पनीले PROR का रुपमा १४.८
मे.वा.को सान्जेन (माथिल्लो) जलविद्युत आयोजना (SUHEP) तथा ४२.५ मे.वा.को सान्जेन जलविद्युत
आयोजना (SHEP) हरुको विकास गरी हाल ती आयोजनाहरु संचालनका क्रममा रहेका छन्। दुबै
आयोजना रसुवा जिल्लाको आमाछोदिङमो गाउँपालिका, चिलिमे गाउँमा काठमाडौँबाट उत्तर लगभग १६०
किलोमिटर टाढा अवस्थित छन्। हेडवर्क्स साइट तिलोचेमा समुद्र सतहभन्दा २,३४८.३ मिटर उचाइमा
रहेको छ। माथिल्लो आयोजना रन-अफ-रिभर प्रकारको छ जसले दैनिक १ घण्टा १० मिनेट पीकिङ
सुविधा सहित 989.3 मिटर ग्रस हेडबाट वार्षिक ८२. ४४ गिगावाट-घण्टा उर्जा उत्पादन गर्दछ। 0४०
को एक्सिडेन्समा डिजाइन डिस्चार्ज ११.०७ m/s रहेको छ। तल्लो आयोजना (SHEP) ले माथिल्लो
आयोजनाको टेलरेसबाट सिधै पानी प्रयोग गरी ४४२ मिटर ग्रस हेडबाट वार्षिक २४१.८६४५ गिगावाट-

127

घण्टा उर्जा उत्पादन गर्दछ। GAS खोलाबाट अतिरिक्त 0.५० m/s डिस्चार्ज इन्टेक/फोरबेमा थपिन्छ,
जसले गर्दा डिजाइन डिस्चार्ज ११.५७ m/s पुग्छ। सान्जेन माथिल्लो जलविद्युत आयोजनाको व्यावसायिक
उत्पादन ठ अक्टोबर, २०२३ देखि तथा सान्जेन जलविद्युत आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादन १६९ डिसेम्बर
२०२४ देखि सुरु भएको हो। यी आयोजनाहरुबाट उत्पादित विद्युत १३२ केभी ट्ान्समिसन लाइन हुँदै
चिलिमे हब माफत चिलिमे-त्रिशुली २२० केभी राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जडान गरिएको छ।_

४. रसुवागढी हाइड्रोपावर कं. लि.

यस कम्पनी अन्तर्गत रसुवा जिल्लाको गोसाइकृण्ड गाउँपालिका वडा नं. १ र २ (AAA र टिम्रे)' मा
रसुवागढी जलविद्युत आयोजना (१११ मै.वा.) लाई मृख्यत: निम्नानुसारको ३ लटमा विभाजन गरी निर्माण
गरिएको छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट निर्माण भएको चिलिमे-त्रिशुली ३ बी २२० SAT. प्रसारणलाइन तथा चिलिमे
हब सबस्टेशनको निर्माण सम्पन्न पश्चात मिति २०८१ साल कार्तिक २५ मा आयोजनामा १२३२ के.भी.
को व्याक चार्ज उपलब्ध भएपश्चात मिति २०८१ साल मंसिर ५ गते ग्रिड सिङ्गोनाइजेशन गरी पहिलो
युूनिटबाट विद्युत उत्पादन शुरू गरेको र सबै युनिटहरूबाट विद्युत उत्पादन तथा परिक्षण गरी मिति
२०८१ साल पौष १६ गतेदेखि व्यापारिक रूपमा विद्युत उत्पादन (Commercial 0)श 8000) हँदै आएको
छ।

५. मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कं. लि

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको १० प्रतिशत र चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लि. को ३७ प्रतिशत संस्थापक
प्रबर्धकत्वमा स्थापित मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लि.अन्तर्गत रहेको मध्य भोटेकोशी जलविद्युत
आयोजना (१०२ मेगावाट) को व्यावसायिक विद्युत उत्पादन शुरु गर्न प्रसारणलाइनको अभाव नै मृख्य
समस्या भएको छ। आयोजना एवं आयोजना निर्माण कार्य सम्पन्न भई विद्युत उत्पादनको लागि तयार
भई सक्दा पनि राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न आवश्यक बाह्रबिसे सब-स्टेशन र सो अन्तर्गतको प्रसारण
लाइनको निर्माण कार्य पूरा नहुँदा समस्या भएको छ। वैकल्पिक निकासी योजना अन्तर्गत शिवश्री हाइड्रो
पावर लि.सँग निर्माण तथा प्रयोगका लागि समझदारी गरिएको सो कम्पनीको बाह्रबिसे-लामोसाँघ् डबल
सकिट प्रसारणलाइन समेतको निर्माण कार्य स्थानीय सामाजिक समस्याका कारण हाल अवरुद्ध छ।
समयमै व्यवसायिक उत्पादन नहुँदा आयोजनालाई ठूलो आर्थिक क्षति भइरहेको छ र लगानीकर्ताहरूको
दबाब पनि बढ्दो छ।

६. अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर कं. लि.
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ४१ प्रतिशत संस्थापक शेयर रहेको अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेड

अन्तर्गतको ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना २०७८ आषाढमा निर्माण
सम्पन्न भई मिति २०७८ भाद्र २५ गतेबाट पुर्ण रुपमा Commercial Operation शुरु भएको। तत्पश्चात
निरन्तर रुपमा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भइरहेकोमा मिति २०८१।०६।१० गते साँझ देखि देशव्यापी
रुपमा परेको अविरल वर्षाको कारण मिति २०८१।०६१२ गते विद्युत केन्द्रको बाँचस्थलमा आएको बाढी

128

तथा पहिरोले संरचनाहरु क्षतिग्रष्त भई og दिन विद्युत केन्द्र पूर्णरुपमा बन्द भई आशिंक मर्मत संभार
पश्चात मिति २०८१ पौष ९ गतेदेखि विद्युत उत्पादन सुचारु गरिएको छ।

कम्पनी अन्तर्गतको दोस्रो चरणमा निर्माणाधिन २२ मेगावाट क्षमताको रोल्वालिङ खोला जलविद्युत
आयोजना तथा डाइभर्सन निर्माणका लागि EPC (Engineering, Procurement and Construction)
मोडलमा एकल प्याकेजमा निर्माण व्यवसायी M/S SSCE-HIGH HIMALAYA 1.४ सँग खरिद सम्झौता
भई निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिएको। हाल आयोजना स्थल विगु गाउँपालिकामा वडा नं. १ लामाबगर
दोलखामा Adit Tunnel, Main Access Tunnel, Headrace Tunnel र Powerhouse खन्ने कार्य भैरहेको
छ। हालसम्म लामावगरमा Adit Tunnel ४१४ मिटर खन्ने कार्य तथा Main Access Tunnel, Headrace
Tunnel and Other Tunnels गरी १७०० मिटर सुरुङ्ग निर्माण सम्पन्न भैसकेको छ। यसैगरी आयोजनाका
अन्य संरचनाहरु तथा अर्को विन्दुबाट समेत Wer सुरुङ्ग निर्माणका लागि गौरीशंकर गाउँपालिका, वडा
नं- ९, रिकमा पूर्वाधार निर्माण गरी सुरुङग निर्माण कार्य प्रारम्भ हुने अवस्थामा रहेको छ।

७. तामाकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड

कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार मिति २०७३/११/२० गते कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई नेपाल
विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनीको रुपमा कार्य गर्दै आइरहेको यस कम्पनीले तामाकोशी पाँचौ
जलविद्युत आयोजनाको निर्माण गर्ने मृख्य लक्ष्य राखेको छ। माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको
Tailrace वाट निस्कने पानी उपयोग गरी निर्माण गरिने यस आयोजनाको जडित क्षमता ९९. ८ मे.वा.
रहनेछ। आयोजनाको ELA, SEIA, IEE तथा EMP स्वीकृत भईसकेको। विद्युत प्रसारणको लागि आवश्यक
हुने Switching House, Take off Yard स्थायी क्याम्प तथा कार्यालय भवन निर्माण, आयोजनाको अडिटको
पहुँच मार्ग निर्माण र २२० के.भी.प्रसारण लाईनको टावर निर्माण गर्न आवश्यक जग्गा अधिग्रहण कार्य
सम्पन्न भईसकेको। आयोजनाको Lot 1 Civil & Hydromechanical कार्यको लागि ठेकदार कम्पनी
SINOHYDRO-KSNS JV संग मिति २०८१/०२/२८ मा ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भई निर्माण कार्य
भईरहेको। आयोजनाको Construction Supervision & Management कार्यको लागि DOLSAR CSPDR
1४ संग परामर्श सेवा खरिद सम्झौता भई कार्य भईरहेको।

द. मोदी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड
मोदी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडबाट प्रवर्धन भैरहेको माथिल्लो मोदी ए जलविद्युत आयोजना (४२ Far.)

को Lot-1M Civil and Hydromechanical कार्यको निर्माणको लागि मिति २०८१/०१/२६ (May ठ,
२०२४) मा ठेकेदार SSCE-High Himalaya JV संग ठेक्का सम्झौताभई कार्य सुरु गरिसकेको, 1,01-२:
Electromechanical कार्यको लागि मिति २०८१/०२/०९ (May २२, २०२४) मा ठेक्का आव्हान भएकोमा
सबै Bidder हरुले कम्पनीको लागत अनुमान भन्दा धेरै बढी Bid गरेकोले Tender Cancel भै Retender
को लागि अन्तिम तयारीमा रहेको।

मोदी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडबाट प्रवर्धन भैरहेको माथिल्लो मोदी जलविद्युत आयोजना (१८.२ मे.वा.)
का 101-: Civil and Hydromechanical कार्यको निर्माणको लागि मिति २०८१/०८/१० मा Tender
आव्हान भएकोमा निर्धारित समयभित्र परेका बोलपत्रको प्राविधिक मुल्यांकन सकिएको र आर्थिक प्रस्ताव

129

खोल्ने अन्तिम तयारीमा रहेको तथा सोहि आयोजनाको [1.01-२: Electromechanical कार्यको लागि Tender
गर्नको लागि Tender Document तयार रहेको छ।

दुवै आयोजनाको PPA सम्पन्न भएको तथा Financial Closure सहित सम्पन्न भएको GF। दुवै आयोजनाको
लागि आवश्यक १३२ KV Single Circuit प्रसारणलाइनको IEE स्वीकृत भैसकेको र निर्माणको लागि
अनुमतिपत्र प्राप्त भैसकेको छ। दुवै आयोजनाको लागि आवश्यक अन्नपुर्ण संरक्षण क्षेत्रको जग्गा लिजमा
लिने कार्य तथा रुख कटान कार्यको स्वीकृति भई रुख कटान कार्य भइरहेको।

९. रघुगंगा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड
गण्डकी प्रदेश, म्याग्दी जिल्लामा अबश्थित राहघाट जलाबिध्युत आयोजनाको निर्माण, संचालन व्यवस्थापन

गर्न नेपाल विधुत प्राधिकरणको सहायक कम्पनीको रुपमा रघुगंगा हाइड्रो पावर लिमिटेड, कम्पनी ऐन,
२०६३ अनुसार मिति २०७३/११/२४ गते कम्पनि रजिस्ट्रारको कार्यालयमा विधिवत रुपमा दर्ता भइ
स्थपना भएको हो। भारतको Export-Import (EXIM) Bank of India को सहलियत पूर्ण AT सहयोग
तथा नेपाल सरकार र ने.वि.प्रा.को संयुक्त लगानीमा ने.वि.प्रा.को सहायक कम्पनि, रघुगंगा हाइड्रो पावर
लिमिटेडबाट निर्माणाधीन यस आयोजनामा नेपाल विधुत प्राधिकरणको ७० प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको
छ। आयोजना निर्माणको लागि आबश्यक वातावरणीय कार्य जग्गा प्राप्ति, कर्मचारी आवास निर्माण
लगायत सम्पूर्ण प्रारम्भिक कार्य सम्पन्न भइ हाल लट १ सिभिल तथा हाइड्रोमकानिकल कार्य र लट २
इलेक्टोमकानिकल कार्यको लागि निर्माण ब्यबसायी नियुक्त भइ निर्माण कार्य भइ रहेको र हाल सम्म
समग्र भौतिक प्रगति करिब ८५% रहेको छ।

१०. पावर ट्रान्समिसन कम्पनी नेपाल लिमिटेड
ने.वि.प्राको ५०% शेयर स्वामित्व रहेको यस कम्पनी अन्तगत ढल्केबर मुजप्फरपुर Yoo

के.भी.प्रसारणलाइन सम्पन्न भैसकेको र विद्युत आयात निर्यात कार्य भैरहेको छ।

११. चैनपुर सेती जलविद्युत कं. लि

ने.वि.ष्रा.को ५१% शेयर स्वामित्व रहने यस कम्पनी अन्तगत चैनपुर सेती जलविद्युत आयोजना (२१०
मे.वा.) निर्माण गर्ने गरि कम्पनी स्थापना गरिएको हो। आयोजनाका पुर्व तयारीका कार्यहरु जस्तै अडिट
टनेल खन्ने, आयोजनाको विद्युत गृह र आवासिय क्षेत्र जाने पहँचमार्ग आवासीय भवनहरु निर्माण सम्बन्धि
कार्यहरु सुचारु रहेका छन। आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन Updated गरी अन्तर्राष्ट्रिय
परामर्शदाता 5120 बाट Review कार्य सम्पन्न भईसकेको Bl आयोजनाको विद्युत उत्पादनको
अनुमतिपत्र प्राप्त भईसकेको छ भने वातावरण प्रभाव मुल्यांकन EIA प्रतिवेदन नेपाल सरकार, वन तथा
वातावरण मन्त्रालयवाट स्वीकृत भई सकेको छ। आयोजनाको मुख्य निर्माण कार्यको लागि आवश्यक
क्रण लगानीको लागि HIDCL को अगुवाईमा लगानीको सुनिश्चिता भएको मिति २०८१/१२/२०
गतेको पत्रबाट पत्राचार समेत गरेको छ।

डिभिजन बन कार्यालय, बझाङ्गको २०८१/०३/१४ गतेको निर्माण कार्य रोक्का गर्ने पत्र प्राप्त भए
पश्चात अडिट टनेल ३र ५ मा खन्ने कार्य पूर्ण रुपमा बन्द हुन गएकोले सो कार्यलाई यथाशिघ्र शुरु गर्न
नसकेमा आयोजनालाई थप आर्थिक भार पर्ने देखिन्छ।

१२.त्रिशुली जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड
नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको संयुक्त लगानीमा मिति २०६८ साल

वैशाख २९ गते कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई त्रिशुली जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको स्थापना
भएको हो। कम्पनीको अधिकृत पुँजी रु.२ अर्ब YO करोड र जारी पुँजी रु.२ अर्ब ४७ करोड रहेको छ।
कम्पनीमा नै.वि.प्राको 30% शेयर स्वामित्व रहेको छ। यस कम्पनीबाट निर्माणाधीन ३७ मे.वा क्षमताको
माथिल्लो त्रिशूली ३ बी जलविद्युत आयोजना नदी प्रवाहमा(च्यच्चआधारित माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलविद्युत
आयोजना (६० मे.वा.) को Cascade आयोजना हो। यस आयोजनाको औसत वार्षिक विद्युत उत्पादन
२९२.४५८ गिगावाट घण्टा (सुख्बा याम: १३४. दद गिगावाट घण्टा; वर्षा याम: १५७.७० गिगावाट घण्टा)
रहेको छ। माथिल्लो त्रिशुली ३ बी जलविद्युत आयोजना नेपाल सरकारको "जनताको जलविद्युत" कार्यक्रम
अन्तर्गतको पहिलो आयोजना हो। यस आयोजनाबाट उत्पादित विजुली १३२ किलो भोल्टको प्रसारणलाइन
माफत ३ कि.मि उत्तर पश्चिमतफ अवस्थित माथिल्लो त्रिशुली ३ बी हब सबस्टेशनमा प्रसारण गरिनेछ।

१३.दुधकोशी कम्पनी लिमिटेड

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनीको रुपमा स्थापना भएको यस कम्पनीले खोटाङ, ओखलढुङ्गा
र सोलुखम्ब् जिल्लाहरूमा पर्ने ६७० मेगावाटको दुधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना Vast र
बिकास गरिरहेको छ। आयोजनामा दुईवटा भूमिगत विद्युत गृहहरू हुनेछन। एउटा बाँधसँगै ७०
मेगावाटको विद्युत गृह र अर्को सुनकोशी नदी किनारमा ६०० मेगावाटको Hey विद्युत गृह। आयोजनाको
विस्तृत डिजाइन प्रतिवेदन र आयोजना निर्माणको लागि बोलपत्र सम्बन्धी कागजातहरू तयार भएको छ। जलविद्युत तफको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्गन (EIA) प्रतिवेदन र प्रसारण लाइनको प्रारम्भिक
वातावरणीय परीक्षण (TEE) प्रतिवेदन तयार गरिसकिएको छ। ADB र अन्य विकास साझेदार संस्थाहरूको
गाइड लाइन अनुसार गरिएका विभिन्न वातावरणीय र सामाजिक योजनाहरू तयार गर्ने कार्य अन्तिम
चरणमा पुगेको छ। आयोजनाको कूल लागत यु.एस. डलर २,३२० मिलियन हुने अनुमान गरिएको छ।
आयोजना निर्माणको वैदेशिक तर्फको लगानीको लागि ADB लाई मुख्य लगानीकर्ताको रूपमा र Co-
Financer को रूपमा World Bank, 113, EIB, OFID/ Saudi Development Fund लाई सहलियत पूर्ण
क्रण लगानी गरिदिन अनुरोध गरिसकिएको छ। आगामी सेप्टेम्बर २०२५ भित्र आयोजनाको लागि
आवश्यक विदेशी र स्वदेशी लगानीको सम्पूर्ण वित्तीय व्यवस्थापन (Financial Closure) गर्ने र सन २०२६
को अन्त्यतिरबाट आयोजनाको मुख्य संरचनाहरूको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरी सन २०३३ मा सम्पन्न गर्ने
लक्ष्य लिइएको छ।

131

१४.अपर अरुण हाइड्रो-इलेक्ट्िक लिमिटेड

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी अपर अरुण हाइड्रो-इलेक्ट्रिक लिमिटेड सन् २०१७ मा
जलविद्युत आयोजनाको प्रवर्धन र विकास हेत् स्थापना गरिएको Special Purpose Vehicle हो। यस
कम्पनीद्वारा नेपाल सरकारको "नेपालको पानी जनताको लगानी" अवधारणा अन्तर्गत संखुवासभा
जिल्लामा अवस्थित १०६३.३६ मे.वा. क्षमताको अपर अरुण जलविद्युत आयोजना र ४० Hal, क्षमताको
Saal खोला जलविद्युत आयोजना प्रवर्धन तथा विकास भईरहेको छ।

अपर अरुण ज.वि. आ. अन्तर्गत आयोजनाको निर्माण पूर्व तयारीका कार्यहरु जस्तै २.०३ कि.मि. सुरुंग
सहितको २१ कि.मि. लामो पहँचमार्ग तथा कर्मचारी आवासगृह निर्माण भईरहेको,जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी
कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको र क्षतिपूर्ति वितरण लगायतका कार्यहरु सम्पन्न भईसकेको छ। हाल
आयोजनाको टेन्डर डिजाइन तथा निर्माण सुपरिवेक्षण कार्यका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको परामर्शदाता
नियुक्त भई कार्यभईरहेको छ। आयोजनाको grid connection agreement भई विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने
प्रक्रियामा रहेको छ। यसका साथ साथै इखुवा खोला ज.वि.आ. को टेन्डर डिजाइन सम्बन्धी दस्तावेज
परामर्शदाताद्वारा तयार भईरहेको छ।

यस कम्पनीको आयोजना कार्यन्वयनका क्रममा देखिएको प्रमुख समस्या आयोजनाको लागि श्रोत
सुनिस्चित गर्ने तथा वित्तीय व्यवस्थापन जुटाउने रहेको छ भने यस बाहेक आयोजना स्थलसम्म पहुँचको
लागि निर्माणाधीन कोशी राजमार्गको अवस्था राम्रो नभएको, पूर्वाधारको सिमित सुविधा उपलब्ध भएको,
अन्तरनिकाय समन्वय र स्वीकृतिमा ढिलाई हुने जस्ता अन्य समस्यको पहिचान तथा समाधानका निम्ति
प्रयास गरिएका छन।

कम्पनीद्वारा आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक सम्पूर्ण पूर्व तयारीका कार्यहरु अन्तिम चरणमा रहेको
हुँदा आयोजना यथासिघनै निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न लागेको अवस्थामा रहेको छ। कम्पनीले सन्
२०२६ मा सुरू गरि सन् २०३२ सम्ममा अपर अरुण तथा इखुवा खोला ज.वि.आ. निर्माण सम्पन्न गर्ने
लक्ष्य राखेको छ।

१५. उत्तरगंगा कम्पनी लिमिटेड

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनीको रुपमा स्थापना भएको उत्तरगंगा पावर कम्पनी उत्तरगंगा
जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना विकास गर्ने उदेश्यले स्थापना भएको हो। यस कम्पनीमा नेपाल
बिद्युत प्राधिकरणको बहुमत सेयर ( ६८ %) रहेको छ। कम्पनि अन्तरगत प्रस्तावित उत्तरगंगा
जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना बाग्लुंग जिल्लाको पश्चिममा निसिखोला गाउँपालिकामा पर्दछ राजधानी
बाट करिब ४०० कि.मी पश्चिम गण्डकी प्रदेश मा अवस्थित छ। ढोरपाटन उपत्यका मा बग्ने उत्तरगंगा
नदीमा २०० मि को बाँध बाँधी कृत्रिम जलाशय निर्माण गरि सो पानि करिब ठ कि.मि लामो सुरुंग
माफत निशी खोलामा पथान्तरण गरि oko मे.वा को बिद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सो
बिद्युत पश्चिम रुकुम जिल्ला को निर्माणाधीन बफिकोट ४०० के.भी सब स्टेशन मा लागि राष्ट्रिय
प्रसारणलाइन मा समाहित गर्ने योजना छ।

132

हालसम्म आयोजनाको प्रगति हेर्दा सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिएको, बन तथा वाताबरण मन्त्रालय
बाट बातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन ELA स्वीकृत भैसकेको तथा बिद्युत उत्पादन अनुमति (Generation
License) पत्रको लागि बिद्युत बिकाश बिभाग मा आवेदन दिइ सकेको छ।

हाल NEA Engineering company माफत आयोजनाको Review of feasibility study and in
basinandinter— basin option study को कार्य भैरहेको छ र रिपोर्ट प्राप्त भएपछि Construction Modality
र funding modality निक्यौल गरि आगामी आठ वर्ष भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना आयोजना ले
राखेको छ।

१६, तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेड

मार्ग देखि बैशाखसम्म अधिकतम बिद्युत मागलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त जलाशययुक्त
१४८०1/०४ तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको निर्माण गर्न नेपाल सरकारले नेपाल बिद्युत प्राधिकरणबाट प्रबद्धित
पूर्ण स्वामित्वको सहायक कम्पनी तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेड २०६८ चैत्र १२ गते स्थापना हुनुको साथै
दातृ निकायहरु क्रमश: १८४ MUSD जाईका, १५० MUSD एडीबी, ८५ MUSD इआइबी, ४३ MUSD
नेपाल सरकार र ४३ 1 1151) नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको समेत कुल जम्मा YOY मिलियन अमेरिकी
डलर संयुक्त लगानी गर्ने स्रोत सुनिश्चित भई दुृतगतिमा आयोजना निर्माण कार्य भईरहेको छ।

१७. एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडमा ने.वि.प्रा.को ५१%

शेयर स्वामित्व रहेका छ। यस कम्पनिले परियोजनाहरूको विस्तृत अध्ययन तथा Review, निर्माण
सुपरभिजन तथा परामर्श सेवा प्रदान गर्दै आएको Bl २०८०/८१ मा कम्पनीले ७३ साना तथा ठूला
परियोजनाहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेसँगै ६३ अन्य परियोजनाहरूमा परामर्श सेवा प्रदान गर्दै आएको
छ। प्रमुख आयोजनाहरूमा
विस्तृत अध्ययन तथा Review तर्फ
१. मुगु कर्णाली कर्णाली जलविद्युत आयोजना (१९०२ मेगावाट)
२. जगदुल्ला ए जलविद्युत आयोजना (१२३.७ मेगावाट)
३. उत्तरगंगा जल बिद्युत कम्पनी अन्तर्गत सम्भाव्यता Review अध्ययन तथा इन Alaa विकल्प अध्ययन
फकोट- वैतन - दोधोधरा ४०० के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना
निर्माण सुपरभिजन तर्फ
अप्पर मोदी ए जलविद्युत आयोजना (४२ मेगावाट)
अप्पर मोदी जलविद्युत आयोजना (१८.२ मेगावाट)
भेरी-बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना ४१००० है. सिचाई तथा ४६.८ मेगावाट
. रोल्वालिंग खोला जलविद्युत आयोजना (२०.६मेगावाट)
फ्कोट- Add - दोधोधरा ४०० HA. प्रसारणलाइन आयोजना ९६ कि.मी
१०. अप्पर तामाकोशी ४४५६ मेगावाट पन: निर्माण इन्जिनीरिंग तथा सपरभिजन

LS 6 MX

ऐन, नियम एवं विनियमहरुको सूची
ने.वि.प्रा.का प्रचलित ऐनहरु

नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१
विद्युत ऐन, २०४९

विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४
विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐन, २०५८

अन्य प्रासंगिक ऐनहरु

जलश्रोत ऐन, २०४९

सार्बजनिक खरिद ऐन, २०६३

वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६

श्रम ऐन, २०७४

जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४

वन ऐन, २०७६

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०४९

सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन, २०६४
सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, २०६४

नियमावली तथा विनियमावली :

विद्युत नियमावली, २०५०

विद्युत चोरी नियन्त्रण नियमावली, २०५९

नेपाल विद्युत प्राधिकरण आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०६८ (संसोधन सहित)
नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी प्रशासन विनियमावली, २०७५

ने.वि.प्रा. विद्युत वितरण विनियमावली, २०७८

ने.वि.प्रा. विद्युत दुर्घटना क्षतिपूर्ति विनियमावली, २०६७

ने.वि.प्रा. विद्युत महशुल संकलन विनियमावली, २०७८

ने.वि.प्रा. भ्रमण खर्च विनियमावली, २०६५

ने.वि.प्रा. विद्युत चृहावट नियन्त्रण विनियमावली, २०५०

ने.वि.प्रा. सामृदायिक ग्रामिण विदयुतिकरण विनियमावली, २०७१

134

अन्य प्रासंगिक नियमावली

जलश्रोत नियमावली, २०४०

सार्बजनिक खरिद नियमावली, २०६४

वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७

श्रम नियमावली, LOWY

सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) नियमावली, २०६५
सूचनाको हक सम्बन्धि नियमावली, २०६५

वन नियमावली, २०७९

जलवद्यित विकास नीति, २०५८

जलख्ोत नीति, २०७७