सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा X(R) तथा सूचनाको हक सम्बन्धी
नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको

नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरु (स्वत:प्रकाशन) को विवरण

(२०८२ साउन देखि आश्विन मसान्त सम्म)

नेपाल विद्युत प्राधिकरण

दरवारमार्ग, काठमाडौं।

द्.

विषय सूची

पृष्ठभूमी
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको काम, कर्तव्य, एवं अधिकारहरु
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संगठनात्मक संरचना तथा दरबन्दी

३.१ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संगठनात्मक संरचना
३.२ कर्मचारीको दरबन्दी विवरण

नेपाल विद्युत प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक, उपकार्यकारी निर्देशकहरु, प्रवक्ता,
सूचना अधिकारी र नोडल अधिकृतको नाम तथा टेलिफोन नं.

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्देशनालयहरुको कार्य विवरण :
५.१ प्रशासन निर्देशनालय

५.२ अर्थ निर्देशनालय

५.२ उत्पादन निर्देशनालय

५.४ वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय

५.४ प्रसारण निर्देशनालय

५.९ योजना, अनुगमन तथा सूचना प्रविधि निर्देशनालय
५.७ आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय

५.८ ईन्जिनियरिङ्ग सेवा निर्देशनालय

५.९ व्यवसाय विकास निर्देशनालय

ऐन, नियम एवं विनियमको सूची

१.पृष्ठभूमि :

विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई सक्षम, भरपर्दो र सर्वसुलभ गरी विद्युत आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्न
नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ बमोजिम नेपाल विद्युत प्राधिकरण २०४२ साल भाद्र १ मा स्थापना
भएको हो। हालसम्म नेपाल विद्युत प्राधिकरण उत्पादन निर्देशनालयले संचालन तथा उत्पादन गरेको
जम्मा जलविद्युत क्षमता ग्रिडमा जोडीएको ५७८.६२ मेगावाट र ग्रिडमा नजोडिएको ४.५४ मेगावाट गरी
जम्मा जलविद्युत क्षमता ५८३.१९ मेगावाट, थर्मल विद्युत ५३.४१ मेगावाट, सोलार विद्युत २५ मेगावाट
गरी जम्मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट उत्पादित विद्युत ६९१.५७ मेगावाट छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका
सहायक कम्पनीहरुबाट ९४६.४ मेगावाट र निजि क्षेत्रको जलविद्युत २१८६.६३ मेगावाट, निजि क्षेत्रको
सोलार विद्युत ११६.९४ मेगावाट र बगासबाट उत्पादित & मेगावाट गरी नेपालमा जम्मा ३६१७.५४
मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको छ। विद्युत TEA भएका पालिकाको आधारमा ९७.६ प्रतिशत र वडाहरुको
आधारमा ९५.१८ प्रतिशत विद्युतीकरण भएकोमा प्राधिकरणको विद्युत प्रणाली, निजी क्षेत्र तथा वैकल्पिक
उर्जा समेत गरी मुलुकभर आ.व. २०८१/०८२ असार मसान्तसम्ममा करिब ९८ प्रतिशत विद्युतीकरण
भएको छ। प्राधिकरणले मुलुकभर रहेका वितरण केन्द्रहरु माफत आ.व. २०८२/०८३ आश्विन
मसान्तसम्म ALTO. तफका ५७८५,०२८ र सामुदायिक विद्युत सहकारी संस्था तफका २,२८,१७०
समेत गरी जम्मा ६१,१३,१९ ८ ग्राहकहरुलाई विद्युत सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेको छ।

२. नेपाल विद्युत प्राधिकरणको काम, कर्तव्य एवं अधिकारहरु :

(क) विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी दीर्घकालीन र अल्पकालीन नीति निर्धारण गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस
गर्ने।

(क१) प्रचलित कानून बमोजिम विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गरी विद्युत आपूर्ति गर्ने।

(ख) विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणाली तथा तत्सम्बन्धी अन्य कार्यको योजना तर्जुमा गर्ने र
तर्जुमा भएको योजनाको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक विद्युत उत्पादन केन्द्र, रुपान्तर केन्द्र (सबस्टेशन),
वितरण केन्द्र, प्रसारण र वितरण लाइन तथा तत्सम्बन्धी सुविधाहरुको निर्माण, संचालन, संरक्षण र
सम्बर्द्धन गर्ने।

(ग) औद्योगिक, कृषि विकास तथा जनताको सुविधाको लागि आर्थिक दृष्टिले उपयुक्त क्षेत्रमा उपयुक्त
स्तरको विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणको व्यवस्था गर्ने।

(घ) विद्युत महशुल बाहेक ग्राहकबाट मिटर जडान, मिटर ठाउँसारी, नामसारी, क्षमता वृद्धि लगायतका
सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने।

(ङ) विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान कार्य गर्ने, गराउने।

(च) विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण सम्बन्धमा दक्ष जनशक्ति तयार गर्न उच्च तालिम तथा अध्ययनको
प्रबन्ध गर्ने, गराउने।

(च१) विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण कार्यसँग सम्बन्धित प्राविधिक सल्लाह र परामर्श प्रदान गर्ने।

(छ) प्राधिकरणको उद्देश्य पूर्तिको लागि आवश्यक अन्य कामहरु गर्ने, गराउने।

३. नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संगठनात्मक संरचना तथा दरबन्दी :
३.१. नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संगठनात्मक संरचना :

Nepal! Electricity Authority
Organization Structure

BOARD OF DIRECTORS _]
udat Committee

१

Managing Director

Managing Director's Secretanat रि .
Level 11. (T) Business Function
Pianning. Monitoring & information Busi tos Develop * Administration Directorate Finance Dwectorate Generation Directorate Transmission Directorate Oistribution & Consumer
Technology Directorate 12, (1) Level 12, (A.) Level 12, (A) Level 12. (T) Level 12, (0) Services Directorate
Level 12, (1) Level छ Level 12, (T)

Corporate Pianning & Hi Resources Large Ganeratinn Operation & high vote ctmone Gra nent Ovvelopment Planning & Technical Services
Monitoring Department Department 'eed Maintenance Deparment Level 11 (7) n° Department Department Sudetation
Love! 11, Level 11 (A) Level 11 (Acc ) ne & Level 11 (7) क (७०७३ 11 0)
Power Sysiem Management rage Paper Medium Voltage Grid Level 11 @)
Departmen Power Trade बुक General Services Department Development Department Environment & Social Stucies
Level 11 (1) Level 11 (T. Level 11 (A) [ कि 2... Department Distribution Line and Substation
Information Technology Power System Operation Level 11)
Depenment Company Management Legal पमन Generation Deveropmare & pevermert rt) ा Level 11 (7)
Level 11 ' vel Regut Compliance ton। = a Geologice! Investigation
Level 10 (Ele ) i 6000 Suppor Devarmment Gad Operation Deparment Department en Stal Satemuard and
Adminstraton Section ८.] Recruitment Department Level 11 (AMisc.) Lever Level 11 (1) . _ mn nm nant Manage: ment
Levet 6 (A) Business Promoton Div Level 11 (A) Training Management Level 11 (A/Misc )
Level 10 (Ele ) Retirement Fund Civit Division
Management Diveion Admuinistratios Division Level 10 (Cail Departmen
Level 10 (Acc ) Level 19 (A) vet $0. (Cm Level 11 (A Administration Section
Adrmunistration Section Transmission Line & Sub Madhesh P: Office, Level 9 (A)
Level 9 (A) Finance bevel Station Design Division क १ म Physical tnfrastructure Onvision

Level 10 (Ete Level Level 10 (Cri)

Finance Section
iain sae। ramet।। ew)
Level 10 (A) 01 i
0) = Technical Level १1 0) E Construct pve and
(2) = Administration Finance Division Level 10 )
(Acc.) = Account Level 10, (Acc } Bagmat: Province Dimson
(Ele.) ० Electrical Office, Hetauda Administration Section
(A/Misc.} = Administration - Miscellaneous 110 (Ele Levert 9 (A)

High Voltage: 220 kV and Above
Medium Voltage: below 220४
Distribution Line: Betow 66 kV Level 11 0) Level 9 (Acc)
Large Generation: 30 MW and Above
Medium Generation: Below 30 MW

Gandaki prgyecial Office, Fi Section

Lumbini Provincial Office.
Butwal
Level 11 (1)

Lumbini Province Division
Office.
Level 10 (Ele
Karnaii Faowiocia! Office.
Level 11 (T)

Sudur Pashchm Provncal
Office, Attaria
Levet 11 (1)

Procurement Management
Oivision
Level 10 (Ele)

Administration Division
Level 10 (A)

Finance Division
Level 10 (Acc }

४
é

३.२. कर्मचारी दरबन्दी विवरण :

नेपाल विद्युत प्राधिकरण
प्रशासन निर्देशनालय
जनसाधन विभाग
केन्द्रीय कर्मचारी प्रशासन शाखा

२०८२ आश्विन मसान्त
मौजूदा कर्मचारी

म्यादी/करार/

पद सेवा स्वीकृत दरबन्दी ज्यालादारीमा

कार्यकारी निर्देशक
उप कार्यकारी
प्राविधिक / प्रशासन)
निर्देशक

प्राविधिक

स्थायी

कार्यरत कर्मचारी

९४१ १९२२ १ १९२३
सहायक स्तर
:

१७४८
अधिकृत स्तर
(तह ६ देखी ११

प्रशासन टु

सम्म)

WAN) ae)

४. नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, उपकार्यकारी निर्देशकहरु, प्रवक्ता, सूचना अधिकारी,
र नोडल अधिकृतको नाम तथा टेलिफोन नं.

सि.नं नाम

नि. उपकार्यकारी निर्देशक ०१-४१५३११६

नि. उपकार्यकारी निर्देशक एवं ९८४१९५४५७४४५/९७३८९०८१२६
प्रवक्ता

उपकार्यकारी निर्देशक श्री सुभाष कुमार मिश्र ९८४१३३५०१४५
— T -

=—
=
=
:
=
:।

५. नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्देशनालयहरुको कार्य विवरण :

५.१. प्रशासन निर्देशनालय :

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विद्यमान ९ वटा निर्देशनालयहरु मध्ये प्रशासन निर्देशनालय पनि एक हो।
यस निर्देशनालयको नेतृत्व उपकार्यकारी निर्देशक तह १२ (प्रशासन) बाट हुँदै आएको छ। नेपाल विद्युत
प्राधिकरणको समग्र कर्मचारी प्रशासन र सामान्य प्रशासन यसै निर्देशनालय अन्तर्गत संचालन र
व्यवस्थापन हुँदै आएको छ। यस निर्देशनालय अन्तर्गत जनसाधन विभाग, पदपूर्ति विभाग, सामान्य सेवा
विभाग र कानून विभाग गरी चार वटा विभागहरु रहेका छन्। निर्देशनालय अन्तर्गत रहेको सामान्य सेवा
विभाग अन्तर्गत जनसम्पर्क तथा गुनासो व्यवस्थापन शाखामा यस आ.व. २०८२/०८३ को पहिलो
त्रैमासिकमा ५ वटा सूचना माग गरिएकोमा ३ वटा सम्बन्धित सूचना मागकर्तालाई उपलब्ध गराइएको
छ भने २ वटा सूचना उपलब्ध गराउने प्रक्रियामा रहेका छन्। त्यसैगरी उक्त अवधिमा जम्मा २१,१८९
वटा गुनासाहरु प्राप्त भएकोमा २०,९०८ गुनासाहरु फर्छ्यौट भएका छन् भने २८१ वटा गुनासाहरु
फछ्यौंको प्रकृयामा रहेका छन्।

५.१.१. प्रशासन निर्देशनालयका कार्यहरु :

प्रशासन निर्देशनालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको काम कारवाहीलाई ART, दुरुस्त, जनमुखी, पारदर्शी,
सहभागितामूलक बनाई व्यवस्थित ढंगले सम्पादन गर्न समग्र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई सहयोग गर्ने
सहयोगी निकायको रुपमा कार्यसम्पादन गर्दछ। त्यसका लागि यस निर्देशनालयले आन्तरिक तथा बाह्य
सम्पक, अन्तर निर्देशनालय समन्वय तथासंचालक समितिका निर्णयहरु कार्यान्वयन गरी प्राधिकरणलाई
सुशासनको मार्गमा डोच्याउने जमर्को गर्दछ। उपरोक्त बाहेक यस निर्देशनालयले सम्पादन गर्ने अन्य
कार्यहरु निम्नानुसार रहेका छन् :

१.पदपूर्ति सम्बन्धी कार्य: प्रत्येक वर्ष प्राधिकरणमा रिक्त हुन आएका पदहरुमा नियमानुसार प्रतिशत
निर्धारण तथा पद बाँडफाँड गरी लोकसेवा आयोगको सहमतीमा नयाँ नियुक्ति र बढुवाको विज्ञापन
प्रकाशन गर्ने, दरखास्त छानविन गर्ने, बढुवा सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्ने, आयोगबाट लिखित परिक्षाको
परिणाम प्राप्त भएपछि मौखिक परिक्षा संचालन गर्ने र सफल उमेदवारहरुलाई नियुक्ति र बढुवाको लागि
सिफारिस गर्ने।

२. जनसाधन सम्बन्धी कार्य: सिफारिस भै आएका नयाँ कर्मचारीलाई नियुक्ति तथा पदस्थापना गर्ने,
कर्मचारीको सरुवा गर्ने, कर्मचारीहरुको हाजिरी व्यवस्थापन, अभिलेखाङ्गन, विभागीय कारवाही तथा
पुरस्कार प्रदान गर्ने साथै कर्मचारी कल्याण सम्बन्धी कार्य (विमा, औषधी उपचार खर्च तथा wT
व्यवस्थापन) गर्ने।

३. सामान्य सेवा सम्बन्धी कार्य: देशभर नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नाममा रहेका जग्गाहरुको अभिलेखाङ्गन
तथा संरक्षण गर्ने, प्राधिकरणका कार्यालयहरुलाई आवश्यकता अनुसार Logistic Support उपलब्ध

गराउने, सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्ने, कार्यालय व्यवस्थापन गर्ने, सवारी साधन व्यवस्थापन गर्ने, कार्यालय
माल सामान खरिद सम्बन्धी कार्य गर्ने, सम्पत्ति ब्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने, माग भएका सूचना
उपलब्ध गराउने, प्रकाशन सम्बन्धी कार्य गर्ने, गुनासो सुन्ने र सो को व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य तथा
आकष्मिक भैपरि आउने कार्यको व्यवस्थापन गर्ने।

४. कानून सम्बन्धी कार्य: नेपाल विद्युत प्राधिकरण विरुद्ध अदालतमा परेका मुद्दाहरु, प्राधिकरणका
तर्फबाट गर्नुपर्ने मुद्दाहरुको बहस पैरवी गर्ने, प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई कानूनी सल्लाह उपलब्ध गराउने,
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विनियमावली, निर्देशिका आदिको निर्माणमा सम्बन्धित पक्षसँग समन्वय तथा
सहकार्य गरी समग्र प्राधिकरणको कानूनी समस्या समाधान गर्न सहयोग गर्ने।

५.१. २. प्रशासन निर्देशनालय अन्तर्गतका विभागीय प्रमुखहरु र महाशाखा प्रमुखहरुका नाम तथा
सम्पर्क नं. :
सि.नं निर्देशनालय पद नाम मोवाइल नं. मेल ठेगाना
/विभाग/ महाशाखा।
निर्देशक

सहाशाखा
Fela

१० सामान्य प्रशासन सह निर्देशक श्री तुलसी प्रसाद सापकोटा। ९८४१६४९५३३। tulsisapkota2030@gmail.com
महाशाखा

११। सुशासन व्यवस्थापन ष्रमुख श्री रामप्रसाद पौडेल ९८४९७५७३९४। rampsdpaudel@gmail.com
महाशाखा

४.१.३. संगठन संरचना:

Organization Structure of Administration Directorate

Administration Directorate

Level 12, (A.)।।।

Legal Dept. General Services Dept. Recruitment Dept.

Human Resources Dept.
Level 11, (A) Level 11, (A) Level 11, (A) Level 11, (A)

_

I
I _
रि Human Resource Planning & Legal Div.
Personnel Welfare Div. Development Sect. Level 10, (A, Legal)
Level 10, (A)
Level9, (A)

Personnel Administration Good Governance General Services Division Recruitment Div
Div. Management Division Level 10, (A) Level 10, (A) _
Level 10, (A) Level 10, (A) >

Public Relation & Grievance
Handling Section
Level 9, (A)

Central Personnel Record
Section
Level 8 (A)

Central Personnel
Administration Sect.
Level 9, (A)।
Recruitment Sect. Promotion Sect.
Level 8, (A) Level 8, (A)

Assets Management Sect.
Level 9, (A)

Procurement Management Sect.
Level 9, (A)

Explanation:

Dept. = Department
Div. = Division

(A} = Administration
Comp. = Computer
Sect. = Section

५.२. अर्थ निर्देशनालय:

५.२.१ अर्थ निर्देशनालयका कार्य :

१. नेपाल विद्युत प्राधिकरण अर्थ निर्देशनालयबाट संस्थाको वार्षिक वजेट तयार गरी सोको कार्यान्वयन,
अनुगमन निरीक्षण तथा नियन्त्रण, आय व्यय विवरण तयारी तथा लगानी व्यवस्थापन सहित केन्द्रीय कोष
संचालकको रुपमा कार्य सम्पादन गर्ने।

२. यस निर्देशनालय aera संस्थागत वित्तीय विभाग, लेखा विभाग र नियमन अनुपालन विभाग गरी
तीन वटा विभाग रहेका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय कोष संचालकका रुपमा रहेको संस्थागत
वित्तीय विभागबाट आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०६८ मा व्यवस्था भएअनुसार विभिन्न उत्पादन
केन्द्र, प्रसारण केन्द्र, वितरण केन्द्र, विभाग र आयोजनाको वार्षिक वजेट तयार गरी संचालक समितिबाट
स्वीकृति गराई सो अनुसार वजेट कार्यान्वयन गर्ने गर्दछ। सो कार्यान्वयनका क्रममा स्वीकृत वजेट
अनुसारको वजेट निकासा गर्ने तथा सोको अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने।

३. लेखा विभागले नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट हुने सम्पूर्ण आय व्ययको विवरण तयार गरी अर्ध-वार्षिक
र वार्षिक रुपमा वित्तीय विवरण तयार गरी सोको अन्तिम लेखा परीक्षण गराई प्रतिवेदन तयार गर्ने
प्रमाणिकरण गराउने र सो क्रममा देखिएका बेरुजूहरु सम्वन्धित कार्यालयहरुसँग समन्वय गरी फछ्र्यौट
गर्ने गराउने कार्य गर्ने।

४. नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख रुपमा विद्युत बिक्री र अन्य क्रियाकलापबाट संकलन हुने सम्पूर्ण
आय रकम केन्द्रीय कोषमा जम्मा गरी सो को आवश्यकता अनुसार परिचालन गर्ने।

५. नेपाल सरकारवाट विकास बजेटका रुपमा प्राप्त हुने शेयर, क्रण, बैदेशिक क्रण/अनुदान बजेट समेतको
लगानी व्यवस्थापनका साथै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरुमा हुने शेयर तथा WT
लगानीको पनि व्यवस्थापन गर्ने।

४.२.२. संगठनात्मक संरचना

Organization Structure of Finance Directorate

Finance Directorate

Level 12, (Acc.)

Corporate Finance Dept. Account Dept. R डि आँ Gratuity Fund Management Div.
egularoy Compliance Depf
Level 11, (Acc.) Level 11, (Acc.) gu vowel 11 (Misc ) P Level 10, (Acc.)
Investment Analysis Div. Central Account Div.
Level 10, (Acc.) Level 10, (Acc.)

/ Project Account Div.
Budget & Treasury Div. Level 10, (8००)
Level 10, (Acc.)

Central Payment Div. -
Level! 10, (Acc. Explanation:

Dept. = Department

Treasury Section (Acc.) = Account

Level 8, (Acc.) Power Puschase Payment

ec
Level 8, (Acc.)

Misc. = Micellaneous
Div. = Division
Sect. = Section

Budget Section .
Level 8, (Acc.)

Central Payment Section
Level B, (Acc.)

irregularity Clearence Section
Level 8, (Acc.)

Store Section
Level 7, (Acc.)

५.२.३. प्रमुखको नाम :

विभागीय प्रमुख तथा महाशाखा प्रमुखहरुको नाम तथा सम्पर्क नम्बर :
सि.नं. वैभागीय प्रमुखको नाम मोबाइल नं. इमेल ठेगाना

१। अर्थ निर्देशनालय उप कार्यकारी प्रमुख राजन त्रषि कडेल। ९८४१३४४५४२३
निर्देशक

8

- संस्थागत वित्तिय निर्देशक उमेश भण्डारी ९८४५१०३१६०६
क गी
अवकाश कोष सह निर्देशक नारायण घिताल ९८५५०७०००७
व्यवस्थापन महाशाखा
केन्द्रिय भु सह निर्देशक ९८५१२११५२१५९

बजेट तथा ट्रेजरी प्रमुख तिर्थराज न्यौपाने ९८४३१५०४९०
महाशाखा
केन्द्रिय लेखा प्रमुख नवराज बस्नेत ९८४५१२०२३८९
महाशाखा
केन्द्रिकृत लेखाष्रणाली। प्रमुख लोकेन्द्र बहादुर साउद ९८५१०९९१३३
आयोजना

वित्तिय योजना तथा प्रमुख तोमलाल सुवेदी ९८५१२७३२०९
लगानी महाशाखा
ली

11

५. २.४. नेपाल विद्युत प्राधिकरण अर्थ निर्देशनालयबाट आ.व. २०८२/२०८३ आश्विन मसान्त सम्म

भएका गतिविधिहरु

नेपाल सरकार मार्फत विकास
बजेट प्राप्त

ने.वि.प्रा./ नेपाल सरकार र
वैदेपि n क is विकास nN
वैदेशिक माफत विकास बजेट
खर्च

भारततफ निर्यात गरिएको
विद्युतको विवरण

भारतबाट आयात गरिएको
विद्युतको विवरण

नेपालका उत्पादकबाट खरिद

विद्युत विक्री वापतको आय
रकम संकलन

बजेट तथा खर्च तर्फ

आय-व्यय विवरण

२ अर्व YO करोड ८६९ लाख रहेको मध्ये २०८२ श्रावण देखि २०८२ असोज मसान्तसम्म
तर्फ नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निकासा बजेट प्राप्त नभएको।

नेपाल सरकार र वैदेशिक श्रोतबाट प्राप्त विकास बजेट अन्तर्गत चालू आ.व. Your?
को २०८२ श्रावण देखि २०८२ असोज मसान्तसम्म विभिन्न आयोजना र विद्यतिकरण
कार्यको लागि ने.वि.प्रा.नेपाल सरकार तफको बजेटबाट रु. ६ अर्व YY करोड ३६ लाख
तथा बैदेशिक सोझै भुक्तानी तर्फ रु. ३ अर्व ९७ करोड ६४ लाख गरी जम्मा रु. १०
अर्व YY करोड खर्च भएको छ।

आ.व. २०८२/०७०८३ को २०८२ श्रावण देखि २०८२ असोज मसान्तसम्म १ अर्व av
करोड युनिट विद्युत निर्यात गरी जम्मा रु. १४ अर्ब १२ करोड विद्युत बिक्री वापत आम्दानी
गरिएको छ।

आ.व.२०८२/०८३ को २०८२ श्रावण देखि २०८२ असोज मसान्तसम्म आयात नभएको।

आ.व. २०८२/०८३ को २०८२ श्रावण देखि २०८२ असोज मसान्तसम्म ने.वि.प्रा. को

सहायक तथा सम्वद्ध कम्पनीहरुवाट १ अर्व २१ करोड युनिट र अन्य निजी उत्पादक
कम्पनीहरुवाट ३ अर्व ९३ करोड गरी जम्मा ४ अर्ब ov करोड युनिट खरिद गरी जम्मा
रु. २५ अर्ब ३ करोड रुपैया बरावरको रकम भुक्तानी भएको छ।

आ.व. २०८२/०८३ को २०८२ श्रावण देखि २०८२ असोज मसान्तसम्म विद्युत बिक्री
वापत रकम संकलन गर्न विभिन्न संकलन केन्द्रहरुका लागि विभिन्न बैंकसँग सम्झौता
भई विभिन्न वितरण केन्द्रहरुको विद्युत बिक्री रकम रु. ३१ अर्व ७५ करोड ६३ लाख
रहेकोमा सो वापत खुद नगद संकलन रकम रु. २९ अर्व १४ करोड ७८ लाख रहेको छ।

आ.व. २०८२/०८३ को २०८२ श्रावण देखि २०८२ असोज मसान्तसम्म संचालन संभार
खर्च तफ रकम रु. ३९ अर्व W करोड ५० लाख खर्च भएको छ।

आ.व. २०८२/०८३ को २०८२ श्रावण देखि २०८२ असोज मसान्तसम्म विद्युत बिक्री,
व्याज तथा अन्य आम्दानी समेत कल आम्दानी रकम रु. ४६ अर्व १ करोड ९७ लाख
रहेकोमा जम्मा खर्च रु. ३९ अर्व २५ करोड YO लाख खर्च हुन गई अप्रशोधित नाफा।
करकट्टी गर्नुअघि) रु. ६ अर्ब ७६ करोड १६ लाख हुने अनुमान रहेको छ।

12

५.३. उत्पादन निर्देशनालय

५.३.१. TOT :

नेपाल हिमाल, पहाड र तराई सहितको भौगोलिक विविधता युक्त जलश्रोतको धनी देश भएकोले यहाँका
नदी नालाहरुवाट FAL मात्रामा जलविद्युतको उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ। नेपालमा
जलविद्युत उत्पादनको सुरुवात वि.स. १९६८ जेठ ९ गते फर्पिङ हाउसबाट भएको र सो सुरुवात भएको
११४ वर्ष पूरा भएको छ। वि सं. १९६८ सालमा काठमाडौंको फर्पिङ्गमा संचालनमा आएको yoo कि.
वा. क्षमताको जलविद्युत गृह नै नेपालको पहिलो जलविद्युत गृह हो। मुलुकमा विद्युतको उत्पादन, प्रसारण
र वितरणको कार्य विस्तार हुंदै जाँदा कार्य विशिष्टिकरणका आधारमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गत
निर्देशनालयहरु मध्ये उत्पादन निर्देशनालय पनि एक हो। हाल नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतका
जलबिद्युत गृह, सौर्य र तापीय विद्युत उत्पादन केन्द्रबाट आ.व. ०८१/८२ को अन्त्य सम्म विद्युतको
कल जडित क्षमता ६६१.५७ मेगावाट (Including large, Medium, small isolated, Thermal and solar
power plants) रहेको छ। उत्पादन निर्देशनालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतका (वितरण तथा
ग्राहक सेवा निर्देशनालयले आफैले हेर्ने बाहेक) विद्युत गृहहरुको संचालन संभार गर्ने कार्य गर्दै आएको
छ।

५.३. २. निर्देशनालयका कार्यहरु :

क) नेपाल विद्युत प्राधिकरण स्वयंले निर्माण गरी संचालन गरीरहेका २१ वटा विद्युत गृहहरुको
उत्पादन र संचालन संभार सम्बन्धी कार्यको अनुगमन, व्यवस्थापन, निर्देशन लगायत तोकिएको
लक्ष अनुसार उर्जा उत्पादन गर्नको लागि विद्युत केन्द्र संचालनमा आइपर्ने समस्याहरुको
निराकरणको लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने।

ख) विद्युत केन्द्र उत्पादन तथा सद्ढीकरण आयोजना संचालनमा वजेटको अभाव हुन नदिन नेपाल
विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय, बिषयगत मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायमा समन्वय गर्ने।

र) निर्देशनालय अन्तर्गतका तापीय तथा जलविद्युत गृहहरुको नियमित रुपमा अनुगमन र
व्यवस्थापन गर्ने।

घ) आवश्यकता अनुसार जलविद्युत गृहहरुको सदृढीकरण र मर्मत संभारको व्यवस्था मिलाउने, वजेट
व्यवस्थापन गर्ने।

ङ) आफ्नो अन्तर्गतका जलविद्युत Wess अधिकतम क्षमतामा संचालन गरी बढी भन्दा बढी विद्युत
उत्पादन गर्न पहल गर्ने।

च) जलविद्युत केन्द्रहरुको दक्षतापूर्वक संचालनको लागि आधुनिकीकरण गर्दै जाने।

छ) जलविद्युत केन्द्रमा रहेका सम्पत्तिहरुलाई दीर्घकाल सम्म संचालन गर्न सक्ने क्षमता बृद्धि गर्ने।

ज) उपलब्ध Baral अधिकतम सदुपयोग गर्नका लागि पुराना जलविद्युत केन्द्रहरुलाई सुदृढीकरण

गर्दै लैजाने।

afr केन्द्रहरुमा नबिनतम सूचना प्रविधिको जडान र उपयोग गर्दै जाने।

a) निर्देशनालय मातहत रहेका भौतिक सम्पत्तिको अभिलेखिकरण तथा संरक्षणको व्यवस्था गर्ने।
ट) निर्देशनालय मातहत रहेका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने।

डी

13

Y 3.3. निर्देशनालयको संगठनात्मक संरचना :

Organization Structure of Generation Directorate

Generation Directorate
Level 12, (T)

Large Generation Operation &। Medium Generation Operation &।। Generation Development &
Maintenance Dept. Maintenance Dept. Support Dept.
Level 11, (1) Level 11, (T) Level 11 (T

Finance Division
Level 10, (Acc)

Administration Division
Level 10, (A)

Kaligandaki A Hydropower Plant

Construction Support Div.
Level 10, (Mech.}

Level 10, (Civil)

Trisuli Hydropower Plant
Level 9, (Mech.)

Gandak Hydropower Plant

Middle Marsyanedit ropower Plant
11) Level 9, (Mech.)

Mechanical Support Div.
Level 10 (Mech.)

Marsyangdi Hydropower Plant
Level 10, (Mech.}

Modikhola Hydropower Plant
Level 8, (Mech.) Electrical Support Div.

Kulekhani-। Hydropower Plant Level 10 (Ele.)

Level 10, (Mech.)

Kulekhani Ill Hydropower Plant
Level 9, (Mech.)

Explanation:
Dept. = Department

त = Mis ellaneous
= Technical

A) = Administration

Acc.) = Account

Ele.) = Electrical

Upper Trishuli 3A Hydropower
Plant
Level 10, (Mech.)

Hetauda Diesel Plant

Devighat Hydropower Plant
Level 9, (Mech.)

Kulekhani-Il Hydropower Plant le.) = Elec
Level 9, (Mech.) iv.= Division

Mech. = Mechanical

Large Generation= 30 MW and Above

Medium Generation= Below 30 MW

Sunkoshi Hydropower Plant
Level 9, (Mech.)

Chameliya Hydropower Plant
Level 9, (Mech,) Puwa Hydropower Plant

Level 8, (Mech)

Setiphewa Hydropower Plant
Level 8, (Mech.)

Chatara Hydropower Plant if
Level 7, (Mech.) Multifuel Power Plant

Panauti Hydropower Plant
Level 7, (Mech.)।।।

Sundanjal Hydropower Plant
Level 7, (Mech.)

Pharping Hydropower Plant
Level 5, (Mech.)

५.३. ४, नेपाल विद्युत प्राधिकरण उत्पादन निर्देशनालय अर्न्तगत रहेका जलविद्युत केन्द्र तथा
आयोजनाहरुको जडित क्षमता निम्नानुसार छ :। क. जडित उत्पादनक्षमता
क.सं. बिद्युत केन्द्र तथा आयोजनको नाम (मेगावाट कैफियत
)

सी
छ
छ
का
—
—
सा
oo
—
oo
—
—
—

१९ पनौती ज. वि. केन्द्र

२० सुन्दरीजल ज. वि. केन्द्र सुदृढीकरण गरी ९७० कि.वा
भएको।

५.३.५. निर्देशनालय, विभाग, महाशाखा, आयोजना तथा शाखाका जिम्मेवार अधिकारीको सम्पर्क
नम्बर :.-

उत्पादन निर्देशनालय र अर्न्तगतका कार्यालय प्रमुखहरुको विवरण

निर्देशनालय,
विभाग,
निर्देशनालय,विभाग, केन्द्र / आयोजना कार्यालय प्रमुखको कार्यालयको
आयोजना तथा केन्द्रको नाम प्रमुख सम्पर्क फोन नम्बर फोन नम्बर कैफियत

उपकार्यकारी निर्देशक, उत्पादन उप-कार्यकारी
निर्देशनालय श्री मदन तिम्सिना निर्देशक ९८२११९८३४४ 6१-४११३०१४

पद
ठूला उ. सं तथा संभार विभाग। श्री राम कुमार निर्देशक
श्री भरत कुमार सह-निर्देशक
अर्थ महाशाखा प्रमुख पौडेल ९८ ४१७७९१८९। 6१-४१५३१७०
प्रमुख

सि

श्री कपिलदेव प्र
मझौला उ. सं तथा संभार विभाग। मान्जन
निर्देशक ०१-४१५३०२८/ २९
९८४१२:२५७३९०५

९८ ४९२२५११९ «। OF- 8944204
उत्पादन विकास तथा सहायता श्री राजाभाई
विभाग शिल्पकार
मस्याङदी जलविच्यत केन्द्र श्री पशुपतिराज कार्यालय प्रमख
गौतम ९८४५६०४१०६९। ८०६५-५४००८८

माथिल्लो त्रिशूली ३ ए जलविद्युत। श्री स्रेश राउत आयोजना प्रमुख
आयोजना SGA २10९४००

कालीगण्डकी ए जलविद्युत केन्द्र। श्री आत्मेश कार्यालय प्रमख
पौड्याल ९८५६००३१४४। ०६३-४०३०८१
~»> wT \
माथिल्लो त्रिशूली ३ए जलविद्युत श्री fae Hae। कार्यालय प्रमुख
केन्द्र चौधरी ९८२५१११५१७८। 6१-६२२७८०१

मध्य मस्याङदी जलविद्युत केन्द्र। श्री पवन बस्नेत। कार्यालय प्रमुख ९८५६०१००७३। ०६६-४०००७३

पप। oxe-vietoo
कुलेखानी दोस्रो जलबिद्युत केन्द्र,। श्री प्रल्हाद राउत। HTT प्रमुख ९८४५५०११४४ /
९८४३३८२२७७। 0०५७-४१९ ४७०
चमेलिया जलविद्युत केन्द्र श्री रविकिशोर दत्त ९८४११५२६५८० ०१४-१५३०३०
16

cu,
SP
x
al

१
२
3
x
छ्
[र
\9
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५

चमेलिया जलविद्युत आयोजना श्री राम कुमार निर्देशक
न ९८४५५०३९५१९। ०१-४१५३०३०

oie Reatteones। mioastons
estes

कार्यले
गण्डक जलबिद्यत केन्द्र श्री पिताम्बर कार्यालय प्रमख
tet ९८४१०६८९१६। ०७८-१२०७८२
मोदीखोला जलबिद्युत केन्द्र श्री सुरेन्द्र कार्की कार्यालय प्रमुख, ९८५४ ७६९८०४५००
/९८४५५०१५००३ OF 9-¥9OO¥Y

१
१
१

कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत केन्द्र। श्री प्रसन्तमुनी कार्यालय प्रमुख
ना sete तामाका
कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत श्री सुभाष मिश्र निर्देशक। ९८४१२०८२५७/
अनि ललल
ईलेक्ट्रोेमकानिकल वर्कसप तथा श्री सुरज दाहाल। आयोजना प्रमुख

जलविद्युत केन्द्र स्वचालन श्री उमङ्ग कार्की आयोजना प्रमुख

६
\9
C
१९
२०
२१
२२

सुनकोशी जलविद्युत केन्द्र श्री हरिष चन्द्र कायालय प्रमुख ९८४५१२१४७३४ /
कान

पुवाखोला जलविद्युत केन्द्र श्री शिवकुमार कार्यालय प्रमुख
न

rstzonetty। ०२७४४००७०
पनौती जलविद्युत केन्द श्री शिवराज कार्यालय प्रमुख ९८४१२२४८०९/
२ तिमल्सीना ९८४१७७३७८८२। ०११-४१००५६
सेतीफेवा जलविद्युत केन्द्र श्री चिरन्जीवी कार्यालय प्रमुख
आचाय ९८२९०४१२४४५। 054१-२२३२४४
सुन्दरीजल जलविद्युत केन्द्र श्री रविन्द्र कुमार कार्यालय प्रमुख
मण्डल ९८४२८१०८४६। ०१-४८०१३९ ४

oe मनन कन लक

२३
२४
२५
२६
७
२८
२९
३०
२१

17

५. ३.९. उत्पादन निर्देशनालय, विभाग, महाशाखा, आयोजना तथा शाखाका सुचना अधिकारीको
नामावली :-

उत्पादन निर्देशनालय र अर्न्तगतका सूचना अधिकारीहरु

सूचना अधिकारीको ः
निर्देशनालय,विभाग र केन्द्र तह पद THE फोन नं.

उत्पादन निर्देशनालय
ठूला उत्पादन सं.तथा सं.विभाग

मभौला उत्पादन संतथा सं. विभाग
उत्पादन विकास तथा सहायता
विभाग

श्री गंगा भण्डारी ऐर सहायक क.अधिकृत। ९८४१४१००३७

फर्पिङ जलवियत केन्द्र

२ कालिगण्डकी ए जलविद्यत केन्द्र श्री ज्ञानेन्द्र सवेदी खत्री, ७ ९७४८ RVI IVY

श्री प्रविन कमार
मध्य मर्स्याङ्गदी जलविद्यत केन्द्र चौधरी इन्जिनियर ९८४४४१०९६४
1 ARSE] जलविद्यत केन्द्र श्री प्रदिप रुपाखेती % ९८४२०२२२२०

श्री रविन घिमिरे प्रशासकीय अधिकृत ९८४४०३२००२

श्री गौरीशंकर प्रसाद

माथिल्लो त्रिशली ३ ए ज.वि.के चौरसिया प्रशासकीय अधिकृत। ९८४९७१९४३८
श्री सन्तोष कमार

Ha दोश्रो जलविद्यत केन्द्र चौधरी इन्जिनियर (मेका ९८५२०७५१९६९

चमेलिया जलविद्यत केन्द्र श्री दान बहादर नेपाली प्रशासकीय अधिकृत। ९८४८११८५२२

९८२१३१ ४७७०
 न्काम्काकाका जिल्ला।

न सेतिफेवा जलविद्यत केन्द्र श्री प्रदिप सापकोटा yo। fafa ९८४५७६४०३२२

18

श्री रविन्द्र कुमार

सुन्दरीजल जलविद्युत केन्द्र मण्डल स.ईन्जिनियर (मेका)। ९८४२८१०८४६

५. ३.७. उत्पादन निर्देशनालय मातहत संचालित आयोजनाहरु :
क) माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलविद्युत आयोजना हाल DLP मा संचालनमा रहेको (केन्द्र स्थापना
भैसकेको)।
ख) कुलेखानी तेश्रो जलविद्युत आयोजना TOC जारी हुन बाँकी (केन्द्र स्थापना भैसकेको) रहेको।
ग) इलेक्टोमिकानिकल वकसप तथा निर्माण आयोजना।
घ) जलविद्युत केन्द्र स्वचालन आयोजना।

५.३. ८. सम्पादन गरेका मृख्य मृख्य कामको विवरण :
Hydropower T C
S. No. Plant Tasks Completed

>» Major overhaul of Unit No. 2 with replacement of the
turbine runner.
Kaligandaki A > Generator No 1 & 2 slip ring cleaning & carbon brush
HPP (144 MW) replacement work.
> All generator air cooler cleaning & sump pit dewatering
pump replacement work.

Repair and maintenance tasks were undertaken on several
gates at dam site. Rehabilitation work was carried out on

Marshyangdi Spillway #1. This included repairing the damaged roller

HPP (70 MW) bucket, piers, and the spillway surface.

Up-gradation of metering unit (generation) of both units
were carried out in this period.

Installation of new floating boom at settling basin of dam
site MHPS.
132 kV Gas Insulated Switchgear (GIS) system Bharatpur
feeder earth system gas filling.
Marshyangdi 48V DC system battery bank replacement for
HPP (69 MW) communication system and for 132kV switchyard system.
11kV DC system battery bank replacement for
communication system.
Power cable head replacement for 11 kV dam feeder.

19

Upper Trisuli 3A
Hydropower
Station (60 MW)

Kulekhani 1*
HPP (60 MW)

Kulekhani I! HPP
(32 MW)

Chameliya HPP
(30 MW)

Trishuli HPP (24
MW)

Fabrication and replacement of Sill Beam at radial Gate-1
Replacement of Bottom seal at Radial Gate-1 & 2.
Replacement of PLC of Generator Electrical Braking of
Unit-1.

Installation of air compressor (2 Nos.) and Leakage
Drainage pump (VT Pump 1 Nos.) at power house.
Installation of 11 kV Mandu Feeder VCB.

35 MVA power transformer oil filtration and DGA test.
Replacement of 5 MVA power transformer with 22.5
MVA power transformer for Local feeder.

Installation of Generator air coolers in Unit No.2

7.2 kV VCB switchgear and switchyard work in progress.
Cooling water pump and downstream control valve for
Unit 1 installed; arrangements ongoing for generator heat
exchanger, governor actuator, and cooling pump parts.
Civil works: filter material replacement and check wall at
Mandu intake, plum concrete wall at Rapti intake,
temporary surge tank access road repairs.

Repair work of balancing pipes of Unit 1 was done at site.
However, the leakage Servomotor of Turbine assembly
was repaired at Butwal.

Installation, Testing and Commissioning of Variable
Frequency Drive (VFD) VFD was successfully installed in
the EOT overhead crane of powerhouse.

Overhauling of unit 1 was successfully performed in the
month of Ashadh/Shrawan 2082within prescribed time.
33/11 kV Power Transformer (for distribution) was
replaced with the spare transformer of Dhangadhi DCS.

Stator Winding Insulation Repair of Unit No 1
Replacement of the faulty C-phase unit of the 15 MVA

power transformer was completed successfully, restoring
the transformer's full operational capacity.

Full installation, testing, and commissioning of the new
18 MVA power transformer were successfully carried out

20

Kulekhani II
HPS(4MW)

Sundarijal HPP
(0.97MW)

Modikhola HPP
(14.8 MW)

Sunkoshi HPP
(10.05 MW)

Seti & Phewa
HPP (2.5 MW)

Puwakhola
(illam) HPP
(6.2MW)

>

>

>

Shaft alignment and generator bearing replacement
completed.

7.2 kV station service vacuum circuit breakers installed,
tested, and commissioned in Units 1 and 2.

Maintenance of common 2000A-rated air circuit breaker
completed.

> Nitrogen leakage in accumulator repaired.

>
>

>

Unit-2 turbine overhauled, Unit-1 transformer lifted, and
rotor-stator inspection completed.

132 kV transformer maintained; new 11 kV lines
installed with covered conductor replacement.

Replacement of shaft Seal and Slip ring of Unit 1, 2 and 3
Installation of new excitation transformer for excitation
system

Installation, Testing and Commissioning of Various
Maintenance and Service Gates (Stoplog, Bypass gates)
of SHPS

Installation of new Vacuum Circuit Breaker and PT for
generator

Overhauling work has been done on UnitNo.3 of Seti HPS
and Unit No.3 of Fewa HPS.

Replacement of 25 KVA Station Transformer in Phewa
HPS for station supply (R and Y phase of old transformer
has been internally short and replaced with new one).

Replacing Rotating Diodes of Unit#01 and Unit#02.
Repairing and Restoring Desander Flushing Gates.
Conducted civil repair work and improved the access road

to the powerhouse.

21

> Construction of drainage, gabion wall and revetment wall
Panauti HPP sli
15 for protection from frontal landslide
(2.4MW) - - -
> Dismantling of unit-2

Installation of hydraulic pump and motor set of governor
Chatara HPP (3.2 tank.
MW) Replacement of Nitrogen accumulator of OPU.
Construction of Store building and truss.
Overhauling works of Unit No.2
Gandak HPP (15 Bush replacement works of Unit No.3 a per requirement
MW) Removal of 5 (five) number Guide vanes from Unit No. 1 for

repair works

Replacement of excitation CT of Unit No. 2

Pharping

HPP(S00KW) Construction of RCC access road to powerhouse

Duhabi Multifuel > Regular O&M work and preventive maintenance.
(39 MW)

Hetauda Diesel > Regular O&M work and preventive maintenance.

Plant (14.41 MW)

Restoring of Unit No. 3 SCADA System
Replacement and Installation of High Pressure Air
Devighat HPP (15
18 MW) Compressor
Replacement of Rotating Diode of Unit No. 3

22

५.४, वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय

नेपाल विद्युत प्राधिकरण, वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय आम विद्युत उपभोक्ताहरुलाई स्तरीय
विद्युत सेवा प्रवाह गर्नको लागि केन्द्रीत रहने गर्दछ। यस निर्देशनालयले ७ वटा प्रादेशिक कार्यालय तथा
२ वटा प्रदेश डिभिजन कार्यालय अन्तर्गत रहेका मुलुकभरका १२९ वितरण केन्द्रहरु तथा तिनका उप
वितरण केन्द्र र फ्युज सेवाहरु मार्फत विद्युत वितरणको कार्य गर्दै आएको छ। साथै २६ वटा विभिन्न
आयोजनाहरु मार्फत वितरण लाइन तथा वितरण सबस्टेशनहरु विस्तार गर्ने र स्तरोन्नतिको कार्य गर्दै
आएको यस निर्देशनालयमा २ वटा विभाग तथा ३ वटा महाशाखाहरु रहेका छन। यस निर्देशनालयमा
विद्युत प्राधिकरणका कूल जनशक्तिको करिब ६५.३८ प्रतिशत जनशक्ति कार्यरत रहेका छन। यस
निर्देशनालयले विद्युत Tea भएका पालिकाको आधारमा ९७.६ प्रतिशत र विद्युत पहुँच भएका वडाहरुको
आधारमा ९५.१८ प्रतिशत विद्युतीकरण कार्य गर्न सफल भएको छ। ने.वि.प्रा. तफका Yay OR र
सामुदायिक विद्युत सहकारी संस्था तफका ३,२८,१७० समेत गरी ६१,१३,१९८ ग्राहकहरुलाई विद्युत सेवा
प्रवाह गर्दै आइरहेको छ। आ.व. २०८२/०८३ आश्विन मसान्त सम्म ३,३००७९९,००० युनिट विद्युत
विक्री भई जम्मा विद्युत विक्री बिल रकम रु. ३१,७४५ ६,३२३,०००।- रहेकोमा रु. २९१४७,८४१,०००-
महशुल संकलन भएको छ।

Y ४.१. निर्देशनालयका कार्यहरु :

यस निर्देशनालय र अन्तर्गतका कार्यालयहरुले निम्न बमोजिम कार्य संचालन गर्दै आएको छ।

क) प्रसारण सम्बन्धी कार्य

१) ३३ के.भी. प्रसारणलाइन निर्माण गर्न डिजाइन, लागत अनुमान, बोलपत्र फाराम तयार तथा
ठेकेदार छनौट गरी निर्माण कार्यको सुपरिवेक्षण अनुगमन गर्ने साथै संचालन संभार र मर्मत
गर्ने।

२) ३३/११ के.भी. सबस्टेशन निर्माण गर्न डिजाइन, लागत अनुमान, बोलपत्र फाराम तयार तथा
ठेकेदार छनौट गरी निर्माण कार्यको सुपरिवेक्षण अनुगमन गर्ने साथै संचालन, संभार र मर्मत
गर्ने।

३) ३३/११ के.भी. सबस्टेशन स्तरोन्नती सम्बन्धी संपूर्ण कार्य।

४) ११ के.भी. प्रसारणलाइन निर्माण गर्न डिजाइन, लागत अनुमान, बोलपत्र फाराम तयार तथा
ठेकेदार छनौट गरी निर्माण कार्यको सुपरिवेक्षण अनुगमन गर्ने साथै संचालन, संभार र मर्मत
गर्ने।
वितरण लाइन निर्माण गर्न डिजाइन, लागत अनुमान, बोलपत्र फाराम तयार तथा ठेकेदार
छनौट गरी निर्माण कार्यको सुपरिवेक्षण अनुगमन गर्ने साथै संचालन, संभार मर्मत गर्ने।

६) विभिन्न क्षमताका ट्रान्सफर्मरहरु (पावर तथा वितरण) खरिद गर्न लागत अनुमान, बोलपत्र
फाराम तयार तथा ठेकेदार छनौट गरी खरिद गर्ने साथै जडान, संभार र मर्मत गर्ने।
उपरोक्त संरचना निर्माण गर्न जग्गा आवश्यक भएमा जग्गा प्राप्ती सम्बन्धी प्रारम्भिक कार्य
गर्ने।

—

as

[७

—

23

ख) वितरण सम्बन्धी कार्य
१) ग्राहकहरुबाट प्राप्त विद्युतको माग फाराम लिने।
२) माग फारामको आधारमा विद्युत जडानको लागि लागत अनुमान तयार गर्ने।
२) लागत अनुसार रकम लिइ मिटर जडान गर्ने र लाइन चालु गर्ने।

ग) महशुल संकलन
१) स्थायी, अस्थायी तथा घुम्ती काउण्टर खडा गरी विद्युत महशुल तथा अन्य दस्तुर संकलन
गर्ने।
२) विभिन्न बैंकहरु मार्फत विद्युत महशुल तथा अन्य दस्तुर संकलन गर्ने।
3) अनलाईन प्रणाली माफत विद्युत महशुल तथा अन्य दस्तुर संकलन गर्ने।

घ) ग्राहक सेवा सम्बन्धी
१) मासिक रुपमा मिटर रिडिङ गर्ने।
२) नामसारी र ठाउँसारी सम्बन्धी कार्य।
२) विद्युत शक्तीको क्षमता स्वीकृत एवं परिवर्तन सम्बन्धी कार्य।
४) ग्राहकको बिबरण राख्ने तथा अद्यावधिक गर्ने कार्य।
५) ग्राहकको बर्गिकरण सम्बन्धी कार्य।
६) मिटर Riley गरेको ६० दिन भित्र पनि ग्राहकले महशुल भुक्तानी नगरेमा बिना सूचना
विद्युतको लाइन काट्ने।

ङ) रिचार्जबल सम्बन्धी कार्य
ग्राहक वा कुनै संघ संस्थाको माग अनुसार विद्युत प्रसारण तथा वितरण सम्बन्धी कार्यहरु यस
कार्यालय माफत गर्नु परेमा लाग्ने दस्तुर लिई गरिने कार्य।

च) विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐन, २०५८ र विद्युत चोरी नियन्त्रण विनियमावली, २०५९ मा तोकिए
बमोजिमका कार्यहरु
१) कसैले अनाधिकृत रुपमा विद्युतको उपयोग गरेमा चोरी नियन्त्रण गर्ने।
२) विद्युत चोरी गर्ने व्यक्तिलाई कानूनी दायरामा ल्याइ कानून बमोजिम कारबाहि गर्ने।
२) बिगो र जरिवाना असुल उपर गर्ने।
४) विद्युत चोरी हुनबाट जोगाउन आबश्यक व्यवस्था अवलम्बन गर्ने।

छ) विद्युत दुर्घटना क्षतिपूर्ति विनियमावली, २०९७ मा उल्लेख गरिएका कार्यहरु
१) यस कार्यालय र अन्तर्गतका कार्यालयहरुको कारणले दुर्घटना हुन गई जनधनको क्षति हुन
गएमा छानबिन गर्ने।
२ छानबिनबाट क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने ठहरेमा क्षतिपूर्ति उपलव्ध गराउने वा सिफारिस गर्ने।
3) विद्युत दुर्घटना न्यूनिकरण गर्ने र जनधनको क्षति हुनबाट बचाउने।

24

ज) सामुदायिक ग्रामिण विद्युतीकरण विनियमावली, २०७१ ले तोकिए बमोजिमका कार्यहरु
१) वितरक संस्थाबाट प्रस्ताव प्राप्त गर्ने।
२) प्राप्त प्रस्तावहरु ने.वि.प्रा.को प्रचलित मापडण्ड बमोजिम छ वा छैन हेर्ने।
३) डिजाईन तथा लागत अनुमान तयार गर्ने।
४) आवश्यकता अनुसार स्थलगत निरिक्षण गर्ने।
५) मापदण्ड पुरा भएका संस्थाहरुलाई नियमानुसार विद्युत वितरण गर्न आबश्यक व्यवस्था गरी
दिने।

भझ) गुनासो व्यवस्थापन कार्य
१) संघ संस्था वा ग्राहकहरुको गुनासो वा सुझाव प्राप्त गर्ने।
२) गुनासो उपर छानबिन गर्ने।
२) छानबिनको आधारमा समस्याको समाधान गर्ने वा कारबाही गर्ने।

29

°

°

WISTS AAT

५.४.२ वि.ग्रा.से. निर्देशनालयको

Organization Structure of Distribution and Consumer Services Directorate

Distribution and Consumer Services Directorate
Level 12 (T)

Lewet 9. (Acc)

Revenue Secton

Lavel 10, (Ele )

Tectnical Support Div

Commurity & Rural
Bhectrfication Dept
evel 11.

Level 41.

Level 11 (1)

Office, Anerial

5५१७ Pashchim Provincial

EOE। E IE
; 11।'।। We : i ae

Karnali Provincial Office.
Suckhet
Level 14, (1)
arts test
Corera
'Satyan [२
Level 8. (Em)
Doipe Distntadion ७04७
Levet 7. (Ele)
Gamged Destrbution Centre
Levet 7, (Eia.) o
Katicos Crsinibution Cenwre
Level 7, (Be.)
Juma Corte
Level 7. Ele.)
Juarkot Centre
Level 7, (Ele)
Level 8. (Ete.)
Level 9, (Els)

AE TEE E

Bagmati Province Division
a Sindhuli Distnouton Cenwe
Level छ (Ele)
७०७1 9 (Eie
'Chaneut Distributon Cantre
Tena
कछ d
कपका
tet site) 9
Paking Distr@adion
7 (Ele.

rit न
rao
Level 6, नी
ave।
Levert: he
—
Level dite,
071 2
सकन:
Le
Birgu
Level

i

: i Je ites We Weleda.
=L। gel gel। Fs] ge fs {।। §।। H i i f i if Hy : } f i ; i i ! i F 3}

tahert

aa eR ER an aaa
४1,081 01/31/2///010010]

Koshi Provincial Office.
Siratneger
Level 11, (7)
Taplegun) Distraxtion Centre
Lovet 7, (Ele)
Panctinar Centre
Harn Oistribubon Centre
Level 9, (Ele)
हट Centre
Level 8, (Em)

26

छौँ
ay

v

4

द्

—O
SJ ५७ Aw A)

५. ४.३. निर्देशनालय, प्रादेशिक/डिभिजन कार्यालय प्रमुख, वितरण केन्द्र प्रमुख र सूचना अधिकारीहरुको विवरण:

नेपाल विद्युत प्राधिकरण
वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय

कार्यालय प्रमुखको सम्पर्क नं.

नाम सुचना अधिकारीको नाम/पद मोवाईल नम्जर। इमेल ठेगाना

कार्यालय

मोवाइल नं. कार्यालयको नंवर

उपकार्यकारी निर्देशक,

वितरण तथा ग्राहक सेवा नि.। दीर्घायु Hare श्रेष्ठ ९८१५१२१२०९२
निर्देशक, अच्युत ay

योजना तथा प्रा.सेवा विभाग। घिमिरे ९८४५१०२४०८०२१

१४११३१४२

१४१४५३१२४८

१४१५३१५०। निर्देशक, अच्युत ara घिमिरे

स्मार्ट मिटरिङ्ग तथा निर्देशक, श्रीराम
अटोमेशन विभाग पोखरेल ९८४१२९३९४१
सह निर्देशक डीलनाथ
वि.ग्रा.से.नि.
सह निर्देशक, साधव
अर्थ महाशाखा, वि.ग्रा.से.नि.
उप प्रवन्धक प्रज्वल
महाशाखा, वि.ग्रा.से.नि.

कम्प्युटराईज्ड विलिङ्ग तथा। प्रवन्धक मनोज कुमार
नेटवर्क महाशाखा, साह ९८२११४१७४ RG
वि.ग्रा.से.नि.

१४१२३१४२

१४१२३१२२

१४१२३१७९

निर्देशक मुनीन्द्र ठाक्र
सामुदायिक ग्रामिण
वि.विभाग

९८ ०४११००२९८ १४३५९००४५७

निर्देशक WATE ठाकर ९८ ४१४१००२६८,
त र community@nea.org.np

27

क कोशी प्रदेश प्रादेशिक राजिव कुमार सिंह ९८२२०७९६६६ ०२१-४३६०५७। सहा,निर्देशक नगेन्द्र कुमार श्रेष्ठ ९८४२०३७२२३
) कार्यालय, विराटनगर

:
१३

biratnagar.ro@nea.org.np

हँ
क। ना सरणकणण त न ना तकराकालहानालकाणा

28

। -0

AS

रि

[2]

AM AU AU AU AU AS A) A) A) AS 4 A) A) AS A)
०९ AU AJ लरी ० «७। G An os च्या XK Au AS —o

२२

ताप्लेजङग केन्द्र ee २४- २ 5 दलाल ¥
Tg [TAT केन्द्र SAT ASS ९८४५२६६०४५६ ०२४-४६११०२। श्री महेन्द्र राज दु ९८४१३१५१३)

९८१ २६८ ४१७७

-४२०७ पन्थी ४७

दिक्तेल वितरण केन्द्र शोभित बहादुर क्षेत्री ९८५५०११६३६।. 8m ¥ ROCK ९८४७११७१६१

ओखलढुङ्गा केन्द्र कवर कमार श्े 2 wey
Oo

पांचथर वितरण केन्द्र दिपक कुमार दाहाल

मधेश प्रदेश प्रादेशिक प्र.अ. काली चरण यादव
कार्यालय, जनकपुर
न

tapleyjung@nea.org.np

panchthar@nea.org.np
diktel@nea.org.np
okhaldhunga@nea.org.np
solukhumbu@nea.org.np

dhulabari@nea.org.np

janakpur.ro@nea.org.np

janakpur@nea.org.np
jaleshwor@nea.org.np
malangawa@nea.org.np
rajbiraj@nea.org.np
lahan@nea.org.np
siraha(@nea.org.np
sakhuwa@nea.org.np
mirchaiya@nea.org.np
gaushala@nea.org.np
lalbandi@nea.org.np

yadukuha@nea.org.np

No
(©

रद

AU
G

४०

AU AU

०९
A)

2.9

© An a AU

रा)

VS

von ०९
९? रि

44

कञ्चनपुर वितरण केन्द्र अरुण कुमार साह ०३१-१६०१५९। उपेन्द्र महतो ९८४२८१००२९

९८२५ २८९००६९

kanchanpur@nea.org.np

8 २०२ प्रकाश नारायण चौधरी ४८४२७२७०
९८४२८२३४४९ शी नारायण चौधरी ४८४ २७२ bodebarsain@nea.org.np

धनषाधाम वितरण केन्द्र रोशन कमार सिंह ०४१-४१४०७ The महतो ४०२९०१०

बरहथवा वितरण केन्द्र अञ्जनी कमार यादव कमार छ ७

विरगञ्ज वितरण केन्द्र अवधेश कमार दुवै २ ०४१-५२२०५० उपा६ ४५४१००,

निलान्न नितरण कत। ९०४४०२६०३४। न ििररल?। मुरारी उपाध्याय SS ¥RIOOSRE। irounj@nea.org.np

बोदेबरसईन वितरण केन्द्र संयोग विश्वकर्मा

कलैया वितरण केन्द्र हिमांश कमार यादव - जलन्धर प्रसाद WS ९८ ४१:५३०८ ४७
eerie vee ९८५४५०४९१४९ OE ALORS Caste an VaR kalaiya@nea.org.np
सिमरा वितरण केन्द्र x २ -५४२ = श्याम किशोर प्रसाद यादव ९८४४०४२९१७४५
mer ere RGYYORY OLS ORF ARIORS। ई. PAT ae जनाई ATS AEXS' simara@nea.org.np

राम अयोध्या राय ०१५-५२१ श्याम किशोर ९८४५५०००४४४
९८५५०४४७७० STARE शार झा ही gaur@nea.org.np

यादव
चन्द्रनिगाहपर वितरण केन्द्र धिरेन्द्र कमार २ -४४०२८२। = धिरज धरी O
पोखरिया वितरण केन्द्र थ - दीपक अधिकारी है ७८०

राम दिनेश राय
मौलाप्र वितरण केन्द्र २ धर्मेन्द्र CYB cowry
~ यादव ९८२४५०४४४२१२ बन TST SEAS ES maulapr@nea.org.np
सिम्रौनगढ वितरण केन्द्र तैयव अन्सारी -४ ४५०३३००
eters वितरण ee लल ४, रै लन। न कन TS छ ERORROOS simraungadh@nea.org.np

बागमती प्रादेशिक कार्यालय,
काठमाडौँ ९८:२१२७३०१० स.नि. निर्मला पनेरु 5 EROOSR EE kathmandu.ro@nea.org.np

EAA वितरण केन्द्र बिरेन्द्र कुमार सिंह ९८४१०५८८००
30

गौर वितरण केन्द्र

महाराजगञ्ज > केन्द्र बाबराम __ सवेदी _ २ खडका Ww
महाराजगञ्ज वितरण केन्द्र TA सु ९८४५१०४४७००। 0१-४९८०१३२ सालिकराम US ९८४१२३७६८६९

भक्तपूर वितरण केन्द्र राम प्रमोद साह ९८४५१२७३७१४ ०१-६६११०९८। सत्य नारायण साह ९८ ४५२२५२५९९९

र
:
:
र

ट्रान्सफर्मर वर्कशप शाखा। राजिव कुमार शर्मा ९८४१२७३७१७ श्री मनोज बस्याल ठ४७५२८४९३

maharajgunj@nea.org.np

bhaktapur@nea.org.np

सिन्धुली वितरण केन्द्र शिशिर लम्साल ९८४५४०४२२५०। ०४७-५२११०५। ई. WA साह ९८६२०४३८४४।,
६८ sindhuli@nea.org.np

हेटौडा वितरण केन्द्र शिवराम यादव ९८६५४०९१४२ ०४७-१५२४७६८। श्री दिपक के.सी. ९७६२९४९४५३०।
६९ etauda@nea.org.np

भरतपुर वितरण केन्द्र रामु श्रेष्ठ ९८१५२०८२३८०। ०५६-१२५३८०। श्री नन्द राम विष्ट ९८२२०७८३८०
७८ bharatpur@nea.org.np
रत्ननगर टाँडी वितरण केन्द्र। राजेन्द्र कुमार चौधरी ९८१५१०८३६२५५ ०५६-५६१६४५४५। श्री मुक्ति कमारी भट्टराई ९८४९८५ ४९०४ -
७१ tandi@nea.org.np
पालुङ्ग वितरण केन्द्र रुद्रराज विष्ट ९८४५५०६७७६८। ०१५७-४००००२९। श्री राम विलास राय ९८ ४४००३६२४
७२ palung@nea.org.np
चनौली वितरण केन्द्र राज कुमार श्रेष्ठ ९८४५२५०१९३१२।। ०५६-५९१८९०। श्री सरोज कुमार महतो ९८६०२५२१६६९ .
७३ chanauli@nea.org.np

ङ)।गण्डकी प्रदेश प्रादेशिक। विकम कुमार अमात्य ९८५६०६१५०१। ०६१-४६१५००। स.नि. श्री कृष्ण प्रसाद पन्त SGATISORAG। i nara.ro@nea.org.n
कार्यालय, पोखरा 0 . -org.np
पोखरा वितरण केन्द्र जितेन्द्र यादव ९८२५६०२४ ४३४ ०६१-५२०४७२ ९८ ४९९१२२६१
७४ pokhara@nea.org.np
आरुघाट वितरण केन्द्र हेमराज चापागाई ९८२९०१२०७७  ०६४-४१००७५। मनोज तिवारी ९८४७०४६२५३
७५ aarughat@nea.org.np
स्याङ्गजा वितरण केन्द्र रमेश बन्जाडे ९८५६०४५४८११ ०६३-४२३८११। प्रेमराज पौडेल ९७४८४३४३९४ र
७९ syangja@nea.org.np
बाग्लङ्ग केन्द्र पौडेल ELEY YY -Y 202 थ सवेदी ७६८७४४४
नुङ्ग वितरण केन्द्र पवन पौडेल ९८५७६६६ ०६८-५२०८२०। तारानाथ सु baglung@nea.org.np
म्याग्दी वितरण केन्द्र सत्य नारायण गामी ९८२७६२:२४०३२। ०६९-४२०४०३। प्रकाश झा ९७८४६५७४१०८,
७८ myagdi@nea.org.np
तनह् वितरण केन्द्र विजय राज रेग्मी ९८१९०२७३३३। ०६१-१६०२४२। देश बन्धु श्रेष्ठ ९७६२७४ ७७१०
७९ 2 tanahu@nea.org.np
q राजकमार ०१०० - २। लोकनाथ आचार्य ४७ ७
लेखनाथ वितरण केन्द्र हमार रमण ९८५६०१००३२। ०६१-४५६००३२। लोकनाथ आचार्य SS ४७६३२४५९७। a nath@nea.ore.np
पर्वत वितरण केन्द्र प्रितम राज विष्ट ९८२७९४०१७७ ०६७-४२११३१। अशोक कमार कर्ण ९८२७९९०१७७
८१ 2 parbat@nea.org.np

तातोपानी वितरण केन्द्र प्रकाश काफले ७०२४४८०४ रमाकान्त पौडेल ७०२७०१४
q
लमजङ्ग वितरण केन्द्र मेघराज ¢ ०७२३२ -४२१०७७। तेज आचार्य ०७४ ३४८०

32

गोरखा वितरण केन्द्र चिज बहादुर गुरुङ्ग ९८५६०४३१७७। ०६४-४२०४७७। साध्राम तिवारी ९८४९०७९२०७
aw ~~ ? gorkha@nea.org.np

कावासोती वितरण केन्द्र शिव नारायण गोशली ९८५४७३०४१३८८। ०७८-४५४०७४४ दिनेश श्रेष्ठ SORRAGRNIR

kawasoti@nea.org.np

मनाङ वितरण केन्द्र राज् महतो ९८१५१०३७०३९ ०६६-४२१०७७। नारायण पौडेल ९८४१०५१९०८० manang@nea.org.np
manang@nea.org.np
प्र.प्र.भोज राज पोखरेल

4
र al
लुम्विनी प्रादेशिक कार्यालय, ७०५८-०
- ४१९४
)। बुटवल wet कृसिबैत जार SERSORT ORK ORAS $6 AS ४३३०८ butwal.ro@nea.org.np
भैरहवा वितरण केन्द्र संजय कमार मिश्र ९८४७०१७८५४५४। ०७१-५२०६४५४। श्री प्रकाश रोक्का ९८५७०२४८३० .
७ bhairahawa@nea.org.np
९
२

परासी वितरण केन्द्र सुरज रेग्मी ९८१७०४६२४२। ०७८-१२०२७८८। रमाशंकर साह ९८४१७०१६२२९,
parasi@nea.org.np
palpa@nea.org.np
गुल्मी वितरण केन्द्र अर्जुन पोखरेल ९८५७०२६२७५। ०७९-१२०२०८। ई. भरत पोखरेल ९८२७०१९ २०० .
~ gulmi@nea.org.np
तौलिहवा वितरण केन्द्र गौरव पाण्डे POETS ४९४९ ०७६-५६०११७। श्री श्याम सुन्दर चौधरी ९७६८ २९ ४९६० .
९: ~ taulihawa@nea.org.np
कृष्णनगर वितरण केन्द्र शुशिल पौडेल ९८०२५३२४३१ ०७६-१५२००१५ ९८०२२५२३२४९४।।
९३ krishnanagar@nea.org.np
अर्घाखाँची वितरण केन्द्र त्रिलोचन भट्टराई ९८५७०१९८२४। ०७७-४२०८२४। श्री खिमराज आचार्य ९८४५७०८९७२२ .
९४ arghakhanchi@nea.org.np
नयां मिल वितरण केन्द्र रितेश गुप्ता ९८१७०४२३७८ ०७१-१६००३२ ९८४६१६३२०६९,
ey nayamill@nea.org.np
बर्दघाट वितरण केन्द्र प्रशान्त कुमार झा ९८४५७०८१०७३। ०७८-५८०८४५५। भागीरथ बस्याल ९८४५७०८३१८१
९६ bardaghat@nea.org.np
९७ amuwa(@nea.org.np

लुम्विनी प्रदेश डिभिजन ७

छ)। कार्यालय, नेपालगञ्ज श्री दीपक गौतम ९८५८०७२२९९ ०८१-१२७४२१। प्र.अ. दुर्गा बहादुर खत्री ९८५८०७२२९७
नेपालगञ्ज वितरण केन्द्र जगन्नाथ लामिछाने ९८५८००४५११७७। ०८१-१२०२४७। श्री शुजेश प्रसाद ९८४५८०३४९११

SS nepalgunj@nea.org.np

33

as
बुटवल वितरण केन्द्र कपिल राज पाण्डे ९८५७०७०५८५। ०७१-४४१००२। विनोद खनाल ९८५७०३९ २८४५
८८ butwal@nea.org.np

nepalgunj.ro@nea.org.np

कोहलपुर वितरण केन्द्र माधव महत ९२८५८८०४०८०३९ ०८१-५४०६४४। AT संजिव कुमार राय ९८४१८०३४५६०१ kohalpur@nea.org.np

रुकुम वितरण केन्द्र (पूर्व) प्रमोद खनाल ९८५७८५४६२९ ०८०-४१३१४३। श्री अनिल चौधरी ९८१८०२१०३८

१०० rukum@nea.org.np

प्युठान वितरण केन्द्र महेन्द्र कुमार दास ९८५७८२६४४५८। ०८६-४६०१५१। ब.स. जित बहादुर चौधरी ९८२७८६९८०४२

१०१ pyuthan@nea.org.np
रोल्पा वितरण केन्द्र अशेश्वर साह ९८४७८८६२४८। ०८६-४४०२४८। श्री मदन केसी, ९८६४७१७१७७

१०२ rolpa@nea.org.np

केन्द्र ०३१२ -४२ ४७

घोराही वितरण केन्द्र दिवाकर प्याक्रेल ९८२७८११२०१ ०८२-४६१२०१। स.प्र.अ. भवानी चन्द ९८४८७२४४९०,

१०४ ghorahi@nea.org.np
तुलसीपुर वितरण केन्द्र सुरेश कुमार महतो ९८४५७८४८५५०, ०८२-४५२१७१५०। श्री शरद अर्याल ९८४७८२६७४० ही

१०४५ tulsipur@nea.org.np
लमही वितरण केन्द्र युव राज रावत ९८४५७८४१११८। ०८२-४१७०१८। श्री कमल पुन ९८६४४३०१६४। .

१०६ amahi@nea.org.np

राजापुर कमार धरी [9119 - २ कमार

कर्णाली -

a।* ली प्रदेश प्रादेशिक शशिभूषण शाह ९८४५८००७२३९९ ०८३-५२०३२२। प्र-अ. रामचन्द्र चापागाई ९८४८३७०८०६। karnali@nea.org.np
कार्यालय, सुर्खेत
सुर्खेत वितरण केन्द्र अशोक लोहनी ९८४५८०८४६०० ०८३-५२२११७। श्री बेनी नेपाली ९७५९९४३२५९८२

१०४ surkhet@nea.org.np
सल्यान वितरण केन्द्र दिनेश पौडेल ९८५७८ २२९३० 6८5-१००८०। श्री काली बहादुर बुढाथोकी 0

१०९ alyan@nea.org.np
दैलेख वितरण केन्द्र नरेशदत्त रावल ९८५८०२९५००। ०८९-४२०२०७। श्री तेज बहादुर भण्डारी ठ४०१२३९९०।

११० ailekh@nea.org.np
डोल्पा वितरण केन्द्र धर्मपति यादव ९८५२०३१४६०। ०८७-५५००८१। श्री ध्रुव बहादुर वि.क. ९०६४७४२२३०। 10]

१११ olpa@nea.org.np
हेल्दुङ्ग वितरण केन्द्र जितेन्द्र साह ९८४५८२२२१७८। ०८७-६८००४६। श्री कृष्ण प्रसाद वली ९८१८ ३९१९०२

११२ heldung@nea.org.np
गमगाढ वितरण केन्द्र साजन बहादुर ऐडी ९८२८३२२१३९ ०८७-४६०१३६। श्री कृष्ण प्रसाद जैसी ९८४८३२०१८९

११३ ~ 5 gamgad@nea.org.np
कालिकोट वितरण केन्द्र हरेन्द्र राय यादव ९८५८३२२७०४५। ०८७-४४०२३६। श्री प्रकाश कुमार शाही SS ४%६६९ २००।

११४ alikot@nea.org.np
जाजरकोट वितरण केन्द्र शंकर सिंह ठकुरी ९८५८०८०२३७५। ०८३-४३०३७१५। श्री शैलेश लुवार ९७६५८०७०१५।. .

११५ jajarkot@nea.org.np

34

रुकुम वितरण केन्द्र (पश्चिम)। विरमान रास्कोटी ९८४५७८३२०३२। 6०८5-१३०३६५। श्री पारस सुवेदी ९८०२२७४ २५८२
र rukum@nea.org.np

जुम्ला वितरण केन्द्र राम आषिश साह ९८४८३९१५००। ०८७-१२००१४। श्री काली बहादुर महत ९७६२४३७९९७

jumla@nea.org.np

११७

. v - VERY 0
Si अत्तरिया metre जग बहादुर चन्द उल डलर भन्दा रेटी। अनन AAT भट्ट न BSBA ES attaria.ro@nea.org.np
टीकापुर वितरण केन्द्र कपिल जोशी ९८४ CGAY ०९१-५६०२११। श्री राम प्रसाद अधिकारी ९८ ४८०४२२१७।.
११८ tikapur@nea.org.np

~ ~ चुटुन कमार ay 2
महेन्द्रनगर वितरण केन्द्र 2 ट२८७८ ४२२२ ०९९-५ २०८७ संगित ५०२ २४८०
श्रीवास्तव Sah XXX ९९-४२०८७३। श्री संगित पौडेल SAREGORKS mahendranagar@nea.org.np
डडेलधुरा वितरण केन्द्र रमेश अवस्थी ९८५८७८६७९९। ०९६-४२०२६३। व.स. मनोज कुमार रावल ९८४८७७४९१७
१ ~ dadeldhura@nea.org.np
धनगढी

मिथिलेश कमार
अनगढी वितरण ~ ४२२४ - लोकमान ७ vw
१
डोटी वितरण केन्द्र शिवशंकर सोनी ९८५८ ४४०१८४ ०९४-४१२१८३। श्री हर्क बहादर विष्ट ९८४९ २७५ RGB -
१ ~ doti@nea.org.np
बैतडी वितरण केन्द्र जनार्दन पौडेल ९८४५८७८३२३३। ०९४-४५२०१६४। श्री मोहन बहादुर चन्द ९८४८७७४९११ a:
१ ~ baitadi@nea.org.np

११९

हिक्मत बहादुर हिरेन्द्र कै
अछाम वितरण केन्द्र ~ ०९७-६२५१०५। श्री हिरेन्द्र कुँवर ९८६८८५०२४४
fa. a. ~ achham@nea.org.np
भजनी वितरण केन्द्र गणेश दत्त पाण्डेय ९८४५८४८८२३६, ०९१-५८००९६। श्री दिपक राज पन्त ९८४८०य४९८०९ ..
bhajani@nea.org.np
बेलौरी वितरण केन्द्र टंकराज गिरी ९८४५८७८५४०००। ०९९-५८०४६४। श्री हिराचन्द ठकुरी RG ४२६३:२१६२ .
१ ~ belauri@nea.org.np
बझाङ्ग वितरण केन्द्र सृजन खड्का ROUT VSXRRZ। ०९२-४२१४९७। श्री प्रमिला चौधरी ९८४८ ४८ ३०३२ .
१ » bajhang@nea.org.np
q bajura@nea.org.np

२
दार्चला वितरण केन्द आनन्द सापकोटा ९८४५८७८७३७८। ०९३-४२०४९८। श्री पृष्कर बहादर बम ९८४८८५८४९४७४
१२ ~ ~ darchula@nea.org.np

)

O
२१
२२
२२

४
२
R&
२७
RS
२९

35

४५.४.४. ने.वि.प्रा.. वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय अन्तर्गत संचालित आयोजनाहरुको विवरण

सि.न.। आयोजनाको नाम आयोजनाको स्थान आयोजना प्रमुख पद मोवाईल नं.

(संयोजक)
Component रघवंशी

(ख)। Design, Supply, Delivery, Installation, देशका विभिन्न क्षेत्रहरु
Testing, Commissioning of 33/11 kV S/S & श्री संगिता कार्की उप प्रवन्धक ९८४१७४९३४९
33 kV Lines-Package-9 पौडयाल
Electricity Supply reliability Improvement उदयपुर, संखुवासभा, सुनसरी, झापा
Project-(Package-9- (Construction of New
33/11kV Substations-Udayapur,
Sankhuwasabha, Sunsari, Jhapa) &
Electricity Supply reliability Improvement देशभर
Project- Package-12- Consultancy Services
(Individuals/Firms)

(ग)। Design, Supply, Delivery, Installation, देशका विभिन्न क्षेत्रहरु
Testing, Commissioning of 33/11 kV S/S &
33 kV Lines-Package-8 श्री गणेश शाह सहायक प्रवन्धक। ९८४१०५३३२६
Electricity Supply reliability Improvement ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर, इलाम
Project (Package-8- Construction of New
33/11kV Substations-Taplejung, Panchthar,
Tlam)

(a)। Design, Supply, Delivery, Installation, देशका विभिन्न क्षेत्रहरु श्री सन्दीप श्रेष्ठ प्रवन्धक ९८४१००२३००
Testing, Commissioning of Distribution
System-Package-11
(ङ)। 11/0.4kV Distribution System in Kapilbastu, कपिलवस्तु, गुल्मी, अर्घाखाँची श्री प्रवीण ढकाल ईन्जिनियर ९८४१२२६८११
Gulmi & Arghakhamchi District, Package - 4
(7)
छ)

Design, Supply, Delivery, Installation, देशका विभिन्न क्षेत्रहरु श्री प्रकाश राउत उप प्रवन्धक ९८४११६५१०२
Testing, Commissioning of Distribution
System-Package-2,3,10

२ सोलुखुम्बु ओखलढुंगा ३३ के.भी. ग्रा.वि. तथा सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा श्री दामोदर पराजुली eI AAAP ९८४११५१९१८
a Electricity Supply reliability Improvement
Project (Package-5 Reinforcement of
Distribution Network-Koshi Province)
(EIB)
36

(ख) वितरण प्रणाली स्तरोन्नती तथा विस्तार आयोजना। देशका विभिन्न क्षेत्रहरु श्री धिरेन्द्र कुमार यादव प्रवन्धक ९८४१४४३४१६९
(AIIB)

वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना कैलाली, कंचनपुर, भैरहवा, बीरगंज, जगकपुर, भरतपुर,
हेटौडा, वर्दीया, दाङ लगायतका विभिन्न अन्य
जिल्लाहरुको ३३ के.भि. लाईनहरु & इन्जिनियर

= = = a कावासोती Gaia सुरज भुज् न्जनियर G G

33/99 के.भि. सवस्टेशन सुदृढीकरण आयोजना, भैरहवा,, कलैया, गौर,, छ लेल 8 SEAT ARRE
राजविराज, जगकपुर, मिर्चैया, धरान, इर्नवा, दमक
लगायतका विभिन्न सवस्टेशनहरु

द् २३/११ के.भि. लाइन विस्तार तथा सुदृढीकरण देशका विभिन्न क्षेत्रहरु
आयोजना श्री सन्दीप श्रेष्ठ प्रवन्धक ९८४१००२३००
Smart Metering Smart Grid आयोजना वि.ग्रा.सै.नि. अन्तर्गतका सम्पूर्ण वि.के.हरु

सिस्टम Foes एण्ड 8 केरी आयोजना ROUT

चौतारा,सिन्धुपाल्चोक ३३ के.भी. प्रसारणलाइन तथा लामोसांघु, चौतारा, सिन्धुपाल्चोक
सवस्टेशन आ.
आयोजना।
विराटनगर, बटन, नैपालगंज श्री अमित AR कर्ण सहायक प्रवन्धक। ९८४१८७९४८२

खोटाङ-भोजपुर-उदयपुर-संखुवासभा ३३ के.भी.
प्रसारणलाइन तथा सवस्टेशन निर्माण आयोजना
Electricity Supply reliability Improvement कोशी र मधेश प्रदेश

Project (Package-1- Feeder Automation

Project)

१४। मातातिर्थ-मार्खु ३३ के.भि. प्र.ला. आयोजना मातातिर्थ, फाखेल, चखेल, सिस्नेरी हुदै माल्टा सम्म
३४ कि.मि. ३३ के.भि. प्र.ला. निर्माण
१५।मातातिर्थ-माल्टा ३३ कं.भि. प्र.ला. आयोजना (उद्योग। मातातिर्थ, चन्द्रगिरी, थानकोट हुदै नौविसे सम्म १५
मन्त्रालय) किमि. ३३ के.भि. प्र.ला. निर्माण
काभ्रे-मकवानप्र-रामेछाप-सिन्धली ग्रामीण विद्यतीकरण। काभ्रे-मकवानप्र-रामेछाप-सिन्धली दि ईन्जिनियर २
~ ~ छ ° ~ छ श्री खिलनाथ अर्याल इन्जिनियर ९८४५ २०९२२५४

आयाजना

Electricity Supply reliability Improvement बागमती प्रदेश
Project (Package-2- Feeder Automation
Project)

रसुवा नुवाकोट वि.प्र. पुर्ननिर्माण सुधार आयोजना Taal, नुवाकोट श्री प्रकाश राउत सहायक प्रवन्धक। ९८४५११६५१०२
KFW)

37

२०

A) AS A) A) A)
os ०८ AU A) Oo

A)। +")
७। -४?

२८

AU AS
९) रि

Electricity Supply reliability Improvement बाँके, बर्दिया श्री बद्री प्याक्रेल ईन्जिनियर
Project (Package-10 Smart Metering Project-
Banke/Bardiya)

नवलपुर ग्रामीण विद्युतीकरण तथा Bars (मुस्ताङ्ग) २३
के.भी. प्रसारणलाइन तथा सवस्टेशन निर्माण आयोजना

नवलपुर, मुस्ताङ्ग श्री विमल राज राउत ईन्जिनियर

तथा सवस्टेशन निर्माण आयोजना
TATE आयोजना

Electricity Supply reliability Improvement बाँके, बर्दिया, दाङ
Project (Package-6 Reinforcement of

Electricity Supply reliability Improvement कैलाली, कञ्चनपुर

Project (Package-7 Reinforcement of

Distribution Network-Kailali, Kanchanpur)

सौर्य उर्जा प्रवर्धन आयोजना नेपाल अधिराज्यभर श्री प्रकाश राउत सहायक प्रवन्धक
वितरण प्रणाली भोल्टेज सुधार आयोजना देशका विभिन्न स्थानहरुमा सेवा fad उप प्रवन्धक

Electricity Supply reliability Improvement देशका विभिन्न स्थानहरु श्री अच्युत arg घिमिरे निर्देशक
Electricity Supply Reliability Improvement कैलाली, कञ्चनपुर श्री बसन्तराज नेपाल ईन्जिनियर
Project Project (Package-11 Smart Metering

Project-Kailali/Kanchanpur)

Electricity Supply reliability Improvement सुदुरपश्चिम प्रदेश श्री डेगराज पौडेल ईन्जिनियर
Project (Package-4- Feeder Automation

Project)

Electricity Supply reliability Improvement बाँके, बर्दिया, कर्णाली श्री दिपीन ढकाल सहायक प्रवन्धक

दार्चला-डोल्पा ग्रामीण विद्युतीकरण दार्चुला र डोल्पा जिल्ला श्री अनिल BAR सहायक प्रवन्धक
आयोजना(?80८:8£6-16-17) अधिकारी

Distribution Network-Banke, Bardiya, Dang)

Project (Package-3- Feeder Automation
Project)

९८२११३९६८०४

९८२११९८३४२

९८२१०२२३२६९

९८२१२२६८११

९८२१११ २००४

९८२११६२१०२

९८२१०२४०२१

९८२११४१०७२२

९८२ २०१९३०४

९८ ४१४२७८१२

38

१. ग्राहस्थ वर्ग:
१.१ सिंगल फेज तल्लो भोल्टेज (२३० भोल्ट)

१५ एम्पियर ३० एम्पियर ६० एम्पियर

मसिक। इनर्जी शुल्क। मसिक
(रु प्रति न्युनतम
शुल्क। कि.वा. घण्टा

कि.वा.घण्टा
(मासिक)

छ। ०। एन
नर

नोट : ५ एम्पियरका ग्राहकको हकमा यदि मासिक २० किलोवाट-घण्टा युनिटभन्दा बढी खपत गरेमा १ देखि २० किलोवाट-घण्टा:
युनिटसम्मको इनर्जी शुल्क रु ३०० प्रति युनिटका दरले लाग्ने छ।

१.२ श्री फेज तल्लो भोल्टेज (४०० भोल्ट)
१० के.भि.ए. सम्म १० के.भि.ए. भन्दा माथि

(मासिक) (रु प्रति कि.वा. घण्टा :युनिट) न्युनतम (रु प्रति कि.वा. घण्टा :युनिट)
कार्तिकसम्म। जेष्ठसम्म कार्तिकसम्म जेष्ठसम्म

१.३ थ्री फेज मझौला भोल्टेज (33/99 के. भी.)

कि.वा.घण्टा
(रु प्रति कि.वा. घण्टा-युनिट)

को मंसिरदेखि जेण्ठसम्म

इनर्जी शुल्क

मसिक न्युनतम
शुल्क (रु)

39

तल्लो भोल्टेज (२३० Aled) सिंगल फेज, ५ एम्पियरको बिलिङ्ग गर्ने तरिका

क्र.स। कि.वा.घण्टा। न्युनतम
(मासिक)। मासिक
शुल्क (रु)

इनर्जी

शुल्क
(रु प्रति

बिलिङ्ग गर्ने तरिका

२० युनिट सम्म न्यूनतम शूल्क रु.३० लाग्ने र इनर्जी शुल्क वापतको
ASMA नलाग्ने। (उदाहरण: ५ युनिट : रु ZOF+YXO = जम्मा रु २०)
न्यूनतम शूल्क रु. YO लाग्ने र१ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ३र
२१ युनिटदेखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६1५० का दरले महशुल लाग्ने।
(उदाहरण: २४५ युनिट : रु ५०-4२०)%(३-4-५)(६।५० = जम्मा रु. १४२/५०)
न्यूनतम शूल्क रु. ५० लाग्ने र१ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ३ र
२१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६1५० र ३१ युनिटदेखि Yo
युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ८1०० का दरले महशुल लाग्ने।

(उदाहरण: ३५ युनिट : रु HOFROXI+GOXEMOFYXS = जम्मा

रु. २१५।००)

न्यूनतम शूल्क रु.७५ लाग्ने र १ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ३र २१
युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६1५० र ३१ युनिटदेखि ५०
युनिटसम्म प्रति युनिट रु द र ५१ युनिटदेखि १०० युनिटसम्म प्रति युनिट
रु. SO का दरले महशुल लाग्ने।

(उदाहरण: ५५ युनिट : रु ७५ 4२०)(३4१०)५(६.५०-%२०%(८-4-५%(९।५० =
जम्मा रु. ४०७५०)

न्यूनतम शूल्क रु. १०० लाग्ने र १ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ३र
२१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६1५० र ३१ युनिटदेखि Yo
युनिटसम्म प्रति युनिट रु.ठ र ५१ युनिटदेखि २५० युनिटसम्म प्रति युनिट
रु.९।५० का दरले महशुल लाग्ने।

(उदाहरण: १०५ युनिट : रु YOOHROKI+4OXEYOFROXG +(
४०-4४५)/(९।५० = जम्मा रु. ९०७५०)

न्यूनतम शूल्क रु. १५० लाग्ने र १ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ३ र
२१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु.६।५० र २१ युनिटदेखि yo
युनिटसम्म प्रति युनिट रु. व र ५१ युनिटदेखि १५० प्रति युनिट रु.९।५० र
१५१ देखि २५० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. १० र २५१ देखि ४००
युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ११ का दरले महशुल लाग्ने।

(उदाहरण: WX युनिट : रु WYOFROKAAIOXEILOFROXS +।
YO+{YO)XAIMOF ५9(११।०० - जम्मा रु.२३९०।००)

40

तल्लो भोल्टेज (२३० भोल्ट) सिंगल फेज, १५ एम्पियरको बिलिङ्ग गर्ने तरिका

क्र.स [कि.वा.घण्टा न्युनतम। इनर्जी

(मासिक) मासिक शुल्क
शुल्क (रु)। (रु प्रति बिलिङ्ग गर्ने तरिका
कि.वा.
घण्टा)
२० युनिट सम्म न्यूनतम शूल्क रु.५० लाग्ने र इनर्जी शुल्क प्रति युनिट
० देखि २० ५० ४।०० [रु ४०० का दरले महशुल लाग्ने। (उदाहरण: ५ युनिट : रु ५०-%५)(४
= जम्मा रु.७०।००)
न्यूनतम शूल्क रु. ७५ लाग्ने र१ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ४
२१ देखि ३० oy र २१ युनिटदेखि 30 युनिटसम्म प्रति युनिट रु. IMO का दरले महशुल
लाग्ने।
(उदाहरण: २५ युनिट : रु WFROXVAYXEMO = जम्मा रु १८७/५०)

३१ देखि ५०
(उदाहरण: BY युनिट : रु ७५-4-२०)(४-%१०५(६।५०-%५)%(८ = जम्मा
रु. २६०।००)

न्यूनतम शूल्क रु. १०० लाग्ने र१ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट
रु.४।०० र २१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६1५० र ३१
देखि युनिटदेखि ५० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. द र ५१ युनिटदेखि १००
44 देखि १००। १०० ९५०

न्यूनतम शूल्क रु. ७५ लाग्ने र १ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ४
र २१ युनिटदेखि 30 युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६1५० र ३१ युनिटदेखि
७५ ८1००। ५० युनिटसम्म प्रति युनिट रु.10०० का दरले महशुल लाग्ने।

युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ९५० का दरले महशुल लाग्ने।
(उदाहरण: ५४५ युनिट : रु १००%२०)७(४-4-१०५(६।१०-२-२०७(८-4५)%(९।१५०
= जम्मा रु ४५२/५०)

न्यूनतम शूल्क रु. १२५ लाग्ने र १ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ४
र २१ युनिटदेखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६1५० र ३१ युनिटदेखि
eyo ५० युनिटसम्म प्रति युनिट Bo र ५१ युनिटदेखि २५० युनिटसम्म प्रति

१०१ देखि २५० युनिट रु. SMO का दरले महशुल लाग्ने।

(उदाहरण: १०४५ युनिट : रु १२४५ 4-२०%७(४-%१०५(६।५०-4-२०)(८-
४५८०-4४५))/(९।५० = जम्मा रु. ९४२।५०)

न्यूनतम शूल्क रु. १७५ लाग्ने र १ देखि Yo युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ४

र २१ युनिटदेखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६1५० र ३१ युनिटदेखि

40 युनिटसम्म प्रति युनिट रु. व र ५१ युनिटदेखि १५० प्रति युनिट रु.
२५० माथि १७५ ११।००। ९५० र १५१ देखि २५० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. १० र २५१ देखि

४०० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ११ का दरले महशुल लाग्ने।
(उदाहरण: २५५ युनिट : रु १७४५-%२०)७(४%१०५(६।५०-%२०५(८१।
२0०4१५०)७(९।५०१ AXIUOO - जम्मा रु.२४३५।००)

यसै तरिकाले 30 र ६० एम्पियरका सिंगल फेजको बिलिङ्ग गर्ने।

41

२. अन्य उपभोक्ता
२.१ तल्लो भोल्टेज स्तर (२३०/ ४०० भोल्ट)

उपभोक्ता वर्ग डिमाण्ड शुल्क (रु. प्रति ईनर्जी शुल्क (रु. प्रति

के.भि.ए. प्रति महिना) कि.वा.घण्टा: युनिट)
१. ee। गो ९1६०

१.। औद्योगिक

__]

__] ९६०

खानेपाती
__]
__]
]।
क. सार्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग २००।०० YOY।

ee।।

मनोरञ्जन व्यवसाय

२.२ माथिल्लो भोल्टेज स्तर

- डिमाण्ड शुल्क (रु. प्रति। ईनर्जी शुल्क (रु. प्रति

PA उपभोक्ता वर्ग के.भि.ए. प्रति महिना) कि.वा.घण्टा: युनिट)
ee
औद्योगिक (१३२२ के.भी)
TAA भोल्टेज (२३ के.भी.) शा
1
२.
> 3

१.
x.
4.।
पा
7]
]

समेत)

42

ख) अन्य यातायात २५५।००

TRS

मभौला भोल्टेज (११ के. भी.) डिमाण्ड शुल्क (रु. प्रति। ईनर्जी शुल्क (रु. प्रति
के.भि.ए. प्रति महिना) कि.वा.घण्टा-युनिट)

ठा
जु
[namie ठा,
]

ee
क. सार्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग स्टेशन २३०।०० ५1९०।

३. टाइम अफ डे(टि. ओ.डी) महशुल दर
३.१. वैशाख देखि मंसिरसम्मको विद्युत महशुल दर

lg इनर्जी शुल्क (रु. प्रति कि.वा.घण्टा:युनिट)। उपभोक्ता वर्ग (रु. प्रति पिक समय अफ पिक समय अन्य समय
ma के.भि.ए.। (साँझ yoo बजे। (राति ११:००। (बिहान ५:०० बजे
प्रति देखि राति ११:००। बजे देखि बिहान। देखि साँझ ५:००

महिना) बजेसम्म) ५:०० बजेसम्म) बजे सम्म)
माथिल्लो भोल्टेज

माथिल्लो भोल्टेज
पा
ु
__]
हा
सा

43

क) सार्वजनिक यातायात। २३०।०० ७०० 3190 Y IYO
चार्जिङ्ग स्टेशन समेत)

a 51४०

हराम
(११ के.भी.)

पा।।

a ee ee
चार्जिङ्ग स्टेशन समेत)।

धार्मिक तथा आध्यात्मिक स्थल

पाका
भोल्ट)

पाका

पल
क)सार्वजनिक यातायात। २००।०० RY ४।३० 41:
Ts स्टेशन समेत)
]
३.२. पौषदेखि चैत्र महिना सम्मको विद्युत महशुल दर

इनर्जी शुल्क (रु. प्रति कि.वा.घण्टा:-युनिट)
डिमान्ड शुल्क

पिक समय अन्य समय
उपभोक्ता वर्ग (रु. प्रति के.भि.ए. प्रति (साँझ yoo बजे। (राति ११:०० बजे देखि

महिना) देखि राति ११:०० भोलिपल्ट साँझ १५:००
बजेसम्म) बजेसम्म)
ee ee
औद्योगिक (१३२ केभी.
ee ee

ee
oe

44

ख) अन्य खानेपानी १०।२०

९ यातायात

सावजनिक यातायात (चाजिङ्ग २३८०।०० ७०० YIYO
स्टेशन समेत

कम
कमका
]
]
उ बातायत जज

सार्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग २३०।०० ७१५ ५।९०
स्टेशन समेत

हा
९

he
(230/¥00 भोल्ट)

यातायात

सावजनिक यातायात (चार्जिङ्ग २००।०० ७२५ YOY
स्टेशन समेत

अन्य यातायात

३.३. डिमाण्ड शुल्क नलाग्ने टाइम अफ डे(टि. ओ.डी) यातायात उपभोक्ताको (Automatic Swap
0९804)विदयुत महशुल दर
१. सार्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग स्टेशन समेत)
वैशाख देखि मंसिरसम्मको fad महशुल दर
इनर्जी शुल्क (रु. प्रति किलोवाट-घण्टा-युनिट)

अफ पिक समय अन्य समय
(साँझ ५:०० बजे देखि। (राति ११:०० बजे देखि। (बिहान ५:०० बजे देखि
राति ११:०० बजेसम्म)। बिहान ५:०० बजेसम्म)। साँझ ४५:०० बजे सम्म)

तल्लो भोल्टेज ८1७० YIOX RISO
(230/800 भोल्ट)

45

पौष देखि चैत्रसम्मको विद्युत महशुल दर

पिक समय अन्य समय
(साँझ ४५:०० बजे देखि (राति ११:०० बजे देखि भोलिपल्ट

राति ११:०० बजेसम्म) साँझ ४५:०० बजेसम्म)

तल्लो भोल्टेज (२३०/४०० भोल्ट)

२) अन्य यातायात
वैशाख देखि मंसिरसम्मको विद्युत महशुल दर
इनर्जी शुल्क (रु. प्रति प्रति किलोवाट-घण्टा-युनिट)

पिक समय अफ पिक समय अन्य समय
(साँझ ४५:०० बजे देखि। (राति ११:०० बजे (बिहान ५:०० बजे

राति ११:०० बजेसम्म) देखि बिहान ५:०० देखि साँझ ५:००
बजेसम्म) बजे सम्म)

तल्लो भोल्टेज (२३०/४०० भोल्ट)

पौष देखि चैत्र सम्म लाग्ने विद्युत महशुल दर

पिक समय अन्य समय
(साँझ ५:०० बजे देखि राति (राति ११:०० बजे देखि
११:०० बजेसम्म) भोलिपल्ट साँझ ५:०० बजेसम्म)
तल्लो भोल्टेज (२३०/४०० भोल्ट)
नोटः

१. चार्जिङ्ग स्टेशन सञ्चालकले विद्युतिय सवारी साधनलाई चार्जिङ्ग सेवा दिएबापत उपरोक्त महशुल दरमा प्रति
किलोवाट-घण्टा: यूनिटमा अधिकतम २० प्रतिशतसम्म थप गरी लिन पाउने छ।

46

२. सार्वजनिक यातायात Aste स्टेशन समेत): प्रचलित कानून बमोजिम भाडादर निर्धारण हुने सार्वजनिक
यातायातको रुपमा ट्ूलिबस र सार्वजनिक सवारी साधनमा प्रयोग हुने इलेक्ट्रिक बस -मिनिबस, सफा टेम्पो एवम्
अन्य सवारी साधनको ब्याट्री चार्ज गर्न विद्युत शक्ति प्रयोग गर्ने चार्जिङ्ग स्टेशनका उपभोक्ताहरु।

३. अन्य यातायात : प्रचलित कानून बमोजिम भाडादर निर्धारण हुने सार्वजनिक यातायातका साधन जस्तै : केबलकार,
रोपवे, मेट्रो आदि र अन्य विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनका लागि विद्युत शक्ति प्रयोग गर्ने उपभोक्ताहरु।

४. सामुदायिक थोक उपभोक्ता :

क्र.सं। उपभोक्ता वर्ग मसिक न्युनतम शुल्क () इनर्जी शुल्क (रु. प्रति
किलोवाट-घण्टा-युनिट)

मझौला भोल्टज (११ के.भि./ ३३
के.भि.)

N X २० यनिट सम्म (मासिक
14 X ३०

N X 20 युनिट भन्दा माथि (मासिक।00

N X २० यनिट सम्म (मासिक
14 X ३०

नोटः:
१) N= सम्बन्धीत सामुदायिक थोक उपभोक्ता अन्तगत रहेका कुल उपभोक्ता संख्या।
२) यस तालिका बमोजिमको महशुल सामुदायिक थोक उपभोक्ताले ने.वि.प्रा. लाई मासिक रुपमा बुझाउनु पर्नेछ।

अनुसुचि-२
अन्य दस्तुर तथा सेवा 3

सेवा
१. आवेदन फाराम

क) ग्राहस्थ तफ

ख) अन्य ग्राहक

ग) अन्य प्रयोजनको निवेदनमा
[ज सेवा:

क) सिंगल फेज रु.

ख) थ्रि फेज

३. मिटर सिल लगाउँदा

क) वाकसको सिल

१) ग्राहकले निवेदन दिएकोमा

२) कार्यालयले फेला पारेमा

ख) अन्य सिल

१) टर्मिनल सिल

२) रिडिङ सिल

३) सि.टि./पि.टि. सिल

४. नयाँ वत्ति जडान गर्दा:
४.१ गाह्रस्थ वर्ग (इनर्जी मिटर क्षमता)
क) ५ एम्पियर

सेवा
ख) १५ एम्पियर
TT) 30 एम्पियर
3) थ्रि फेज
४.२ अन्य ग्राहक
ख) १० के.भि.ए. भन्दा माथि
ग) टिओडि मिटर
क) फेज
—

T

५. पोल जडान गर्न परेमा:
सिंगल फेज प्रति पोलको
ख) Parrot प्रति पोलको
क) मिटरको क्षमता बढाउँदा
ख) मिटरको क्षमता घटाउँदा
६.२ च्रिफेज:
क) मिटरको क्षमता बढाउँदा
ख) मिटरको ;
७ Taz

क्षमता घटाउँदा
सप्लाई काट्ने र पुनः जोड्ने (सिंगल फैज/ग्रि फेज)
क) लाइन काट्ने परेमा
ख) लाइन जोड्न परेमा
८. ठाउँ सारी गर्दा:
क) सिंगल फेज
ख) श्रिफेज
९. नामसारी गर्दा:
क) a:

ग्राहर
१. अंशबण्डा भएको कारणले लिखित आधारमा नामसारी गरी दिनु पर्दा
२. घर बिक्री भएको अवस्थामा लिने दिने दुबैको रोहवरमा हक हस्तान्तरण गर्दा
३. खरिद बिक्री भै घरजग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण हुने अवस्थामा पत्रपत्रिकामा

सार्वजनिक सचना प्रकाशित गरी नामसारीको कारबाही गर्नु पर्दाको अवस्थामा

ख) औद्योगिक र अन्य
१०. मिटर टेष्टिङ:
क) सिंगल फेज
ख) fara
ग) टिओडि मिटर
घ) सवमिटर
ङ) सि.टि. मिटर
११. लगत खारेज दस्तुर:
क) सिंगल फैज
ख) fas

१००

दररेट (रु.)
१५०
300
yoo
१०००

१०००

१५००
१५००

YOO
१०००

३००। 6।
Yoo

0

of

DS AJ
७
oO

५८००
७००
१०००
Yoo
१०००

१

२०००

YOO
१०००
२०००

YOO
{400

YOO
१०००

48

YY. प्रसारण निर्देशनालय :

५.५.१. प्रसारण निर्देशनालयको कार्य विवरण :

e नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा निजि क्षेत्रबाट उत्पादित तथा अन्य मुलुकबाट आयातित विद्युत
शक्तिलाई गुणस्तरीय तथा भरपर्दो रुपमा नेपाल राज्य भर प्रसारण गर्नको लागि आफू अन्तर्गतका
विभिन्न निकायहरुलाई परिचालन गर्ने। हाल ६६ के.भी. देखि ४०० के.भी. सम्मका प्रसारणलाइन
तथा सवस्टेशनको योजना विकास सञ्चालन तथा सम्भार गर्ने जिम्मेवारी यस निर्देशनालयले वहन
गर्दछ।

७ यस निर्देशनालय अन्तर्गत निर्माण गरिने प्रसारणलाइन तभा सवस्टेशन आयोजनाहरु निर्माणको लागि
विस्तृत संभाव्यता अध्ययन तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरि सो पश्चात आयोजनाहरु निर्माण
आरम्भ गर्न बोलपत्र आह्वान गरी ठेक्का सम्झौता, निर्माणाधिन आयोजनाहरुलाई समयमै सम्पन्नगर्न
स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गरि आवश्यक निर्देशन दिने, बजेट निकासादिने तथा बजेट अपुग
भएमा थप बजेट ब्यवस्थापनको लागि प्रकृया अगाडि बढाउने लगायतका अन्यकार्यहरुमा सहजीकरण
गर्ने।

७ यस निर्देशनालय अन्तर्गतका देहायका विभाग र विभागस्तरका कार्यालयहरु रहेका छन्।

* ग्रिड सञ्चालन विभाग:- विभिन्न स्तरका ग्रिड संरचनाको सञ्चालन तथा सम्हार गर्ने।

* विद्युत प्रणाली सञ्चालन विभाग:- विद्युत प्रणालीलाई दक्षतापूर्वक सञ्चालन गर्न अनुगमन,
सुपरीवेक्षण तथा नियन्त्रण गर्ने।
न उच्च भोल्टेज ग्रिड विकास विभाग.:- १३२ के.भी.भन्दा माथि ४०० के.भी.सम्मका नयाँ प्रसारण
लाईन तथा सवस्टेशनको योजना निर्माण सुपरीवेक्षण तथा हस्तान्तरण गर्ने।
नै मध्यम भोल्टेज ग्रिड विकास विभाग.:- ९६ के.भी.देखि १३२ के.भी.सम्मका नयाँ प्रसारणलाइन
तथा सवस्टेशनको योजना निर्माण सुपरीवेक्षण तथा हस्तान्तरण गर्ने।
७ विद्युत प्रसारणको लागि आवश्यकता अनुसार ६६९ के.भी.देखि ४०० के.भी.सम्मका विभिन्न
प्रसारणलाइन तथा सवस्टेसन आयोजनाहरु निर्माण विस्तार एवं स्तरोन्नतीको कार्यहरु गर्ने।
७ प्राविधिक अध्ययनको आधारमा Congestion भएका प्रसारणलाइनहरु तथा Over load हुने
सवस्टेशन हरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने।

49

YY. प्रसारण निर्देशनालयको संगठनात्मक संरचना

CORPORATE STRUCTURE OF TRANSMISSION DIRECTORATE

Transmission Directorate Level 12 (T)

High Voltage Grid Medium Voltage Power System
Development Grid Development Operation Level11,
Dept.Level 11(T) Dept Level 11, (T) (1)

Grid Operation Civil Division .Level
Dept.Level 11, (T) 10, (civil)

Energy Management
Division Level
10.(Elec)

Duhabi Grid Division
Level 10 (Ele.)

System Protection Dhalkewar Grid
Sec. Hetauda Division Level 10
Level 9.(Elex) (Ele.)

Comunication & Kathmandu Grid
Operation Sect. Level Division Level 10

System Protection Khimti Grid Sec.
Sect. Level 9.(Ele.) Level 9 (Ele.)
Pokhara Grid Division
Level 10 (Ele.)
Butawal Grid Division
Level 10 (Ele.)

Kohalpur Grid
Division Level 9 (Ele.)
Attaria Grid Division

Level 10 (Ele.)

Technical Support
Div. Level 10 (Ele.)
System Protection
Div. Level 10 (Ele.)

Transmission Line &
S/S Design Devision
Level 10, (Ele)

Explanation :

(1) = Technical

(A)= Administration
(Acc.) = Account
Ele.= Electrical
Elex.=Electronics
Div.= Division
Sect.= Section

Administration
Division Level 10,
(A)

Finance Division
Level 10, (Acc)

High Voltage=220 kVand above
Medium Voltage=132 kV and

below

50

५.५. ३. प्रसारण निर्देशनालय र अन्तर्गतका कार्यालय, आयोजना प्रमुखहरुको नाम तथा

सम्पर्क नम्बर:

कर्मचारीको नाम

श्री राजन ढकाल

a
श्र.

पद
निमित्त

उपकार्यकारी
निर्देशक

२ निर्देशक श्री राजन ढकाल ग्रिड सञ्चालन विभाग
निर्देशक, कमार नेपाल भारत विद्युत प्रसारण
ऐ श्री श्याम कमार यादव था 2 आयोजना
छ तथा व्यापार आयोजना

AU

श्री ere राज

4
सिलवाल

निर्देशक
निर्देशक

ind
ind
~

श्री थक बहादुर थापा

4

&

७

प्रवन्धक श्री लक्ष्मी नारायण
मृखिया

प्रवन्धक श्री सुरज गौतम

प्रवन्धक श्री LOTTA गुरुङ्ग

त्रिशुली ३ बी २२० के. भी.
a/a आयोजना

निर्देशक श्री चन्दन कमार घोष

me ° विद्युत प्रणाली संचालन विभाग

इमेल

सम्पर्क नं.

कार्यालय/ आयोजनाको नाम

प्रसारण निर्देशनालय ९८ ४१९५२५७४५। transmission@nea.org.np

gridoperation@nea.org.np
niettp400kv@nea.org.np

griddev@nea.org.np

hvgdd@nea.org.np

t3b220kv@nea.org.np

RS ४१९२२७४२
९८२११२०९३९

मध्यम भोल्टेज ग्रिड विकास
विभाग

१३२ के.भी प्रसारणलाइन
क्षमता अभिवृद्धि आयोजना
संयोजक

उच्च भोल्टेज ग्रिड विकास ९८४१२२४९३९
विभाग

काठमाडौं उपत्यका प्रसारण
प्रणाली विस्तार आयोजना -
संयोजक

९८२१०९४०४२५९

९८२१०८२१११

Idc@nea.org.np

९८४५८०४५५७६४९ =। kk132kv@nea.org.np

नेपालगञ्ज नानपारा १३२
के.भी प्रसारणलाइन आयोजना
कृशाहा-कटैया १३२
के.भी.प्र.ल.आ.,
रक्सौल-परवानीपुर १३२ के. भी.
प्र.ल.आ.,

प्रसौनी वीरगञ्ज १३२
के.भी.भूमिगत वि.प्र.ला. आ.

९८५६०००५७७। Pokharagrid@nea.org.np

पोखरा ग्रिड महाशाखा

51

११

१४

AS Oo} -O। oOo oO; _o ae)
९)। जी © XK} av A)

A)

१

२

Rv

छ

वुटवल (गोरुसिं्गे-लुम्विनी १३२
के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना,
बर्दघाट सर्दी १३२ के. भी.
प्रसारणलाइन आयोजना,
प्रवन्धक मैनहिया सम्पत्तिया १३२ के.भी.
प्रसारण लाईन आयोजना
भुमही हकोई १३२ के. भी.
प्रसारणलाइन आयोजना
गण्डक नेपालगञ्ज
प्रसारणलाइन आयोजना
हेटौडा-ढल्केवर-इनरुवा YOO
के.भी. सबस्टेशन विस्तार
आयोजना, प्रसारणलाइन तथा
सवस्टेशन डिजाइन महाशाखा,

प्रवन्धक
प्रमुख

प्रवन्धक श्री अशोक पण्डित geal ग्रिड महाशाखा
प्रवन्धक श्री नविन कुमार लाभ हेटौँडा ग्रिड महाशाखा

प्रवन्धक श्री सूर्य नारायण ढल्केवर ग्रिड महाशाखा
मण्डल

लालबन्दी सलिमपुर १३२ के.भी
प्रवन्धक श्री परमार धिरसेन

श्री हरि प्रसाद पाण्डे

श्री शुक्रराज देवकोटा

प्रसारणलाइन आयोजना /
hale विराटनगर १३२
के.भी.प्र.ला. आ.

श्री रोशन खड्का अत्तरीया ग्रिड महाशाखा
श्री विनोद लोहनी काठमाण्डौ ग्रिड महाशाखा

उप-प्रबन्धक श्री सतिस चन्द्र साह का.उ.प्र.प्र. विस्तार आ.।
प्याकेज ए)
का.उ.प्र.सू.आ./ सिंगटि १३२
श्री अमित गोपाल वैद्य। कें.भि सवस्टेशन विस्तार
उप प्रवन्धक श्री दिपा श्रेष्ठ

उपन-्प्रवन्धक

आयोजना
का.उ.प्र.प्र.वि. आयोजना
प्याकेज डी)

(

उप-प्रवन्धक =। at सन्तोष कुमार साह। हेटौडा-भरतपुर-वर्दघाट २२०
के.भी.प्र.ला.आ.
उप-प्रवन्धक श्री जगदीश शर्मा
पौडेल

श्री रमेश प्रसाद पौडेल

लेखनाथ-दमौली २२० के.भी.
प्र.ला.आ.

दोर्दी कोरिडोर १३२ के. भी
प्रसारणलाइन आयोजना

कालीगण्डकी-रिडी १३२ के. भी.
प्रसारणलाइन आयोजना

सिंगटी-लामोसाँघ् १३२ के.भी.

उप प्रबन्धक

उप प्रवन्धक श्री राजन ढुङ्गेल

प्र.ला. आयोजना

butwallumbinil32kv@
nea.org.np

९८२७०६९३२७२

bs132kv@nea.or.np

ms132kv@nea.or.np

hdi400kvep@nea.org.np

९८२११३१०११

९८१ २०४०४१६

९८४१५९१४५४२। kathmandugrid@nea.org.np

RSAVWIRIIGES

duhabigrid@nea.org.np

Is132kv@nea.org.np

Ra ४५०७११९८०९। attriagrid@nea.org.np
q ९८ ४५४९८०३७९७। dhalkebargrid@nea.org.np

९८४१२७३५८०४। ktmvtsep.a@gmail.com

kb132kv@nea.org.np

९८४१७६७७८१

kgard132@nea.org.np
९८४१२०२३०९। singatil32kv@nea.org.np

52

AS

AJ

Au AU
are) ० WAN

2

गी

उप प्रवन्धक
उप प्रवन्धक

उप प्रवन्धक
उप प्रवन्धक

उप प्रवन्धक
उप प्रवन्धक

र् उप प्रवन्धक

श्री रोसन अग्रवाल

श्री निरञ्जन साह et

श्री जनार्दन प्रसाद
गौतम

श्री धपेन्द्र A झा

i] >

श्री सुनिल कुमार महतो

श्री अनप गौतम

त्य

श्री राघवैन्द्र कुमार झा

प्र.ला. आयोजना

नयाँ मोदी-लेखनाथ १३२
के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना

कृश्मा तल्लो मोदी नयां मोदी
१३२ के.भि.प्रसारणलाइन
आयोजना

रुपनी १३२ के.भी. सबस्टेशन ९
आयोजना

ढल्केवर लोहारपट्टी १३२ कं. भी.
प्र.ला. आयोजना

नवलपुर १३२/३३ के.भी.
स/स आयोजना

सोल् कोरिडोर १३२ के. भी.
प्रसारणलाइन आयोजना,
चमेलिया जौलजिवि २२०
के.भि ष्र.ला.आ

चन्द्रपुर सुकदेवचौर १३२
के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना

थानकोट-चापागाँउ-भक्तपुर
१३२ के.भी. प्रसारणलाइन
आयोजना

रुपनी बोदेबर्साईन १३२ के. भी.
प्रसारणलाइन आयोजना
लहान FATT १३२ के. भी.
प्रसारणलाइन आयोजना
अमरपुर-ढुङ्गेसाँघ् १३२ के. भी.
प्रसारण लाईन आयोजना
के.भी. प्र.ला. आयोजना

के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना
गोदक स्वयाक १३२ के.भी.
प्र.ला.आ.

सुनकोशी १३२ के.भी.स/स
आयोजना
तुम्लिङ्गटार-सितलपाटी २२०
के.भी.प्र.ला.आ.

ATT २२०/३३

कें.भि.स/ सआयोजना
कोशी कोरीडोर २२०
कं.भि Va. at

balefil32kv@nea.org.np

९८४९ ४८४९०३। modil32kv@nea.org.np

८ ४१४१८००४५। rupanil32kv@nea.org.np
loharpattil32kv@nea.org.np
nawalpur132kv@nea.org.np

९८४१४५३९८०२। solul32kv@nea.org.np
९८४११५५०८०४४९। csl32kvtlp@nea.org.np

25H 99 28398 =। tcb132kv@nea.org.np
rb132kV@nea.org.np
1s132kV@nea.org.np

९८४१२३१४१२। ad132kv@nea.org.np
godak.anarmanil32kv@
nea.org.np
rgk132kv@nea.org.np

godak.soyak132kv@nea.
org.np

९८४९७८८३३४। ts220kv@nea.org.np

साउथ कोरीडोर प्रसारण

प्रणाली परामर्श सेवा आयोजना
रातमाटे -रसुवागढी-केरुङ्ग
२३ «। उप प्रवन्धक श्री कोमल नाथ aaa। ४०० के.भी. प्रसारणलाइन ९८४१३९८०१९३। rrk400kv@nea.org.np
आयोजना
पा
आयोजना
१३२ के.भी प्रसारणलाइन
श्री नारायण प्रसाद क्षमता अभिवृद्धि आयोजना
२४ उप प्रवन्धक सापकोटा प्याकेज ए ९८२१२३४१४५१
सापकोटा दमक bead aa 2
दमक head ast दुहवी १३
क
पूर्वी चितवन १३२ के.भी.स/स ec132kv@nea.org.np
आ.
उप प्रवन्धक श्री बलभद्र अधिकारी बाफिकोट aut १३२ ९८१३६७७९२३। gkm132kv@nea.org.np
के.भी.प्र.ला.आ.
रे भेरी कोरिडोर ४०० bheri400kv@nea.org.np
सहायक श्री विष्णु प्रसाद निजगढ हरनिया ४०० ९८४१३२०८३७। phl32kv@nea.org.np
प्रवन्धक देवकोटा के.भी.प्र.ला. ASAT ९८४१९८८८९८
३६ धौबादी फलामखानी विद्युत dimetlp@nea.org.np
प्र.ला.आ.,
धौबादी मेघौली १३२ के. भी.
Oa. at
सहायक श्री मनोज प्रसाद बूर्तिबाङ-पौदी अमराई- ९८५११०३६२१। gacl32kv@nea.org.np,
प्रवन्धक चौधरी तम्घास-सन्धिखर्क-गोरुसिङ्गै manojprasadcha@gmail.com
१३२ के.भी. प्रसारणलाइन
आयोजना
सहायक श्री वि कुमार चौधरी। Brea सुर्खेत दैलेख १३२ ९८४१३७८९०९। sdkj132kv@nea.org.np
रेट। प्रवन्धक के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना
क
आयोजना
४०। सहायक श्री रुपेश BAR शाह। गल्छी रातमाटे २२० के.भी. ९८०१०८६९२१७
का.उ.प्र.प्र.विस्तार AT.
प्याकेज-बी)
ढल्केवर-बालगंगा १३२ के. भी. balgangal32kv@nea.org.np
प्रसारणलाइन आयोजना balgangal 32kv@gmail.com
४१। सहायक श्री भुपेश श्रेष्ठ अरुण-इनरुवा-तिङ्गला-मिचैंया। ९८४५१२१२००२
प्रवन्धक ४०० के.भी. प्र.ला.आ.
इनरुवा अनारमनी ४०० के.भी
प्रसारणलाइन आयोजना

bhupesh.nea@gmail.com.

54

४२। सहायक श्री अनिल कुमार चमेलिया-स्याउलै-अत्तरिया ९८४५११५२००५। csal32kv@nea.org.np
प्रवन्धक अधिकारी १३२ के.भी. प्र.ला. आयोजना

स्याउले साँफेबगर १३२
के.भीप्र.ला.आ.

सहायक श्री कैलाश पन्थ पोखरा विरौटा १३२/११ के.भी.। ९८४१७५००८९
प्रवन्धक प्र.ला.आ.

१३२ के.भी प्रसारणलाइन

क्षमता अभिवृद्धि आयोजना

प्याकेज बी

का.उ.प्र.प्र.विस्तार आ. !

प्याकेज-सी)

भक्तपुर-वानेश्वर-पाटन ६९। ९८४१७८०१२४। bbp66kv@nea.org.np
के.भी. प्र.ला. क्षमता अ.आ.
१३२ के.भी प्रसारणलाइन
क्षमता अभिवृद्धि आयोजना
प्याकेज सी
न्यू खिम्ती लामोसाँघ् काठमाडौँ छ।
प्र.ला.क्ष. अ.आ.

मलेख १३२ SA. स/स
~ malekhu1l32(@nea.org.n
वि. आयोजना लि

४३

सहायक
प्रवन्धक

श्री शिवराम ताम्राकार

29

सहायक श्री मनोज साह खिम्ति ग्रिड शाखा ९८४५९८०३७९७
प्रवन्धक

४६। इञ्जिनियर श्री सुभारम्भ विक्रम चिलिमे-त्रिशूली २२० के. भी. ९८४८००३६६६९। ch220kv@nea.org.np
शाह प्र.ला.आ.
ढुञ्जिनियर id id R रे 16) . . टे २ .

oH

इञ्जिनियर aa लम्की चौकुने १२२
w > जयसयवान C ~ > छि
Sse नी रितेश जवसबाल ara लि
ईञ्जिनियर PSG, aT. ४१०७६७०४ .
> श्री रवि श्रेष्ठ का उ परम विस्तार a.। $6 ४1९९ Ktmvtsep.e@gmail.com

४९

55

।

प्रसारण निर्देशनालयद्वारा आ.व. ०८२/०८३ को लागि संचालित प्रसारणलाइन तथा सवस्टेशन आयोजनाहरुको

पहिलो त्रैमासिक प्रगति Aw
१३२ के.भी. तथा अन्य प्रसारणलाइन विस्तार
व.उ.शि.नं. ५०१०८१०१
प्रथम त्रैमासिक प्रगति विवरण यस
अवधिस wee
नेपाल सरकार वैदेशिक नेपाल सरकार। वैदेशिक अवधिको। म्मको कूल
आयोजनाको अवधि
खर्च खर्च
नाम प्रतिशत प्रतिशत सम्मको
ने.वि.प्रा ने.वि.प्रा तशत (कल र ata
शेयर त - अनदान कु शेयर। wor। wor। अनदान (f प्रतिशत
~ ~ लागतको
तुलनामा)

कैफियत

प्रशारण
निर्देशनालय
(१३२ के.भी)

सिंगटि-लामोसाँघ्
१३२ के.भी.
२७.१० ९,२२४ २४५०.० ९२.७० य२.०१
प्रसारणलाइन &,9&0,00
आयोजना

स.स. तर्फको
सम्झौता रद्द भई हाल ग्रिड
संचालल विभागलाई
संचालन/हस्तान्तरण

भएको र स.स. निर्माणको
बाकि कार्य गर्न खिम्ती

ग्रिड शाखा बाट नया
ठेक्का सम्झौता बमोजिम
हुने ™ estimate तयार
भईरहेको। प्र.ला.को बाकि
कार्य ठेकेदारबाट सम्पन्न

56

गर्न Commitment गरी
MOM गरिएको। ठेक्का
सम्झौताको म्याद थप
सम्बन्धमा Aeon.
व्यवस्थापन बाट निर्णय
हुने गरी फाईल पेश भएको।

यस आयोजना ०६६/६७
देखी शुरु भई प्रशारण
लाइन र सवस्टेशनको
सम्पूर्ण निर्माण कार्य
सम्पन्न भई १३२ के.भी

रामेछाप - Khimti line -2,232
imti line -2,

गञ्र्याङ्ग-खिम्ती

के.भी Khimti line -1
१३२ के.भी. २५. REGO  २६,८१०.० . 4.0 89.54 टांस्फोर्मर

टर bay, रेरै

प्रसारणलाइन 00 ९ ९

के.भी. वितरण लाइन तथा
आयोजना

११ के.भी. वितरण
लाइनको relay setting,
testing तथा
ट०ण0ा5डां010को

कार्य सम्पन्न भईसकेको।

37 Tower Location
मध्ये 4 वटा Tower
कुश्मा तल्लो मोदि Foundation सम्पन्न
मोदि ३३२ कमी . . 4,056. १३५. १३५.९। 5.20 wigs ४६,२९५। भएको Tower Pad को
प्रसारणलाइन ० १,६२३.०० ९० 0 जग्गाको लागि मुवाब्जा
आयोजना वितरण कार्य भईरहेको।
IEE Revise गर्ने कार्यको
लागि परामर्शदातासंग

०

57

कुसाहा-कटैया
१३२ के.भी.
प्रसारणलाइन
दोस्रो सर्किट
निर्माण सहित

रक्सौल परवानीपुर
१३२ के.भी.
प्रसारणलाइन
दोस्रो सर्किट
निर्माण सहित

नयाँ मोदी-
लेखनाथ १३२
के.भी.
प्रसारणलाइन
आयोजना

सोलु कोरिडर
१३२ के.भी.
प्रसारणलाइन
आयोजना

बी _0O

484,00

GG.SO।.

९६.९५

प्रारम्भिक कार्य हरु

भईरहेको।

2nd Circuit तथा
LILO कार्य सम्पन्न भई
सबस्टेशन र लाइन चार्ज
भईसकेको।

2nd Circuit को निर्माण
कार्य सम्पन्न भई Bay
निर्माण कार्य ८०%
सम्पन्न भएको र ROW
क्षतिपुर्तीको काम
भईरहेको।

सम्पूर्ण स/स तथा प्र.ला.
को भौतिक निर्माण
कार्यहरु सम्पन्न गरी
२०७९ पौष १४ गते बाट

सम्पूर्ण charging कार्य
गरी संचालनमा आएको छ।

निर्माण कार्य सम्पन्न
भईसकेको तथा उदयपुर
जिल्लामा सट्टाभर्ना
जग्गामा वृक्षरोपण कार्य
सम्पन्न हुनु नसकेको साथै
निर्माण ब्यवासाही
Arbitration मा गएकोले

58

आयोजनाको समयावधि

थप हुने।
५ वटा सवस्टेशन मध्य
बूर्तीबाङ-पौदी-
~ सबै सवस्टेशनको निर्माण
अमराई-तम्घास-
कार्य सम्पन्न भएको र
सन्धीखर्क-
गोरुसिंगे १००. वनको ROW
wefan ga।। ५२५,। ;। ७९,४१४। ७९९४९.५। १३१५. घरे। SITS। IORI। SRK ९१७२। पूर्ण रुपमा
earance
के.भी. 90 LG द् 0०० 4.4% GAS रे
प्रसारणलाइन प्राप्त नभएकोले सबै टावर
8 बनेता पनि 18 कि.मी.
आयोजना बाँकि
लाइन तान्न बाँकि।

०

Tower Foundation

वलेफि-वाहविसे
१३२ के.भी.
प्रसारणलाइन
आयोजना

57, Tower Erection
१५,०५९। 98,00। १२६.४८ 3.23 ७५.०४। 43, Conductor
4.00 0,00 Stringing 1.6 Ckt km
सम्पन्न।

९९१४। १३२. १२१०१.। १२६४०.०

OTe) 6 6

०

सवस्टेशन तर्फ स्टाफ
क्वाटर, कन्ट्रोल विल्डिङ
तथा गार्ड हाउसको निर्माण
कार्य भईरहेको,
Electrical

कुशाहा विराटनगर Equipments को

१३२ के.भी. फाउण्डेशन डिजाईनहरु

७२०६। २३२५. L3,9RL 48,300,0 २७९९ ३८,२५२। ७०.९४ ७२५.९४ ७४,९६९ भइ
प्रसारणलाइन Approve भइ
00 0) [6 र् [919] ७ 0०८

आयोजना फाउण्डेशन कार्य भइ
रहेको, Major
Equipments Site
Deilver भैसकेको।
प्रसारणलाइन लाइन तान्ने
कार्य सम्पन्न।

59

दोर्दी कोरीडोर

११ १३२ केभी 0,00 ARY 0,00 80.9% ९९.३०
प्रसारणलाइन। ००। हि हि ~ 2¢0,00। ७९५.०० -
आयोजना
पूर्वी चितवन १३२

१२। के.भी. सवस्टेशन झ yay.।। १०३१२। २३८८

प३५.००

आयोजना ००

प्रसारणलाइन निर्माणको
कार्य सम्पन्न भई
२०७९/१२/२३ मा लाइन
चार्ज भएतापनि केहि साना
कार्य हरु बाकि रहेकोहदा
अन्तिम बिल पेश हुन
बाकि रहेको।

आयोजनाबाट Facility

Part A अन्तर्गतको पूर्वी
चितवन १३२/३३/११
के.भी. स./स निर्माण कार्य
सम्पन्न भई हाल चालु
अवस्थामा रहेको र ११
के.भी फिडर मार्फत करीब
८ मे.वा. विद्युत आपूर्ति
भैरहेको। Facility Part
B अन्तर्गतको ३३ के.भी.
wer निर्माण कार्य मध्ये
टावर foundation
निर्माण कार्यमा खैरहनी
न.पा. १० का स्थानीय
वासिन्धाबाट अवरोध
सिर्जना भएकोले काम
रोकिएको। उक्त अवरोध
हटाउन विभिन्न चरणमा
छलफल गरी स्थानीय
न.पा, staat मा
समन्वयका लागि पहल
गरेपनि हालसम्म समस्या
समाधान हुन नसकेको।

60

१३

ढ्ल्केबर-
लोहारपट्टी १३२
के.भी.
प्रसारणलाइन
आयोजना (२०
कि.मि.)

SA SANT
५) NM Ne]

232 के.भी.
प्रसारणलाइन
अयोजना

कोहलपुर-सुर्खेत-
दैलेख १३२ के.भी
प्रसारणलाइन
अयोजना

ढल्केबर बाल गंगा
१३२ के.भी.
प्रसारणलाइन
अयोजना

२०.००

. _ _ _ Cora
AR १,७०२ २,२३७.७५ AR
०० [शि ००
२२२, AG, SSL। २९,०००.०। २२२.
०० .00 ० ००

१०८,९९। (OR, ROO,। २२२.
YOO ०० ००

lf

GRRLO

२१८६.

११४८.। 49.9% &&. OR
००

१७४२। २९.१४ २५,९६९
८.००

१०७४। ९८.२९ २२.२२
२९.१०

३,७२१.। G8 ४७. ४०
००

९९.२९

RVG

YR.GR

ww YY

प्रसारणलाइन तथा सब
स्टेशन मिति
२०८१/४/२८ मा चार्ज
भई संचालनमा रहेको।

प्रसारणलाइन टावरहरुको
जग निर्माण हुदै।

निर्माण कार्य जारी रहेको।

77 टावर मध्ये Tower
75,
Errection 73 सम्पन्न
भएको।

Foundation

सबस्टेशन
निर्माणको
Room Building तथा

Control

staff quarter building

निर्माण हुदै गरेको। साथै
को
equipments को

Foundation निर्माण हुदै
गरेको।

switchyard

61

१७

qs

लालबन्दी —
नवलपुर —

Ne}
सलिमपुर १६२। १००.०
के.भी. ०
प्रसारणलाइन
अयोजना

भुमहि -हकुई

१३२ के.भी.

प्रसारणलाइन ००
अयोजना (१६

कि.मि)

२२२५. - - - ७५,९९२.
०० ००
२२२५.। ११,२६४.
०० ००

७६,५००.०
०

42,109.9
०

२२२.

OTe)

ROR,

216

१०८ ) [6 १०८ ) ५9
२४.००। १९.००

२०३.०

१४२.१७

4.45

42.0%

श्रे.टठ

44.1%

६२.१२

खरिद गरिएको जग्गामा
कम्पोउड वाल तथा स्टोर
सहित गार्ड हाउस निर्माण
कार्य सम्पन्न,
Construction license
को काम सम्पन्न भएको।
प्रसारणलाइन तथा
सवस्टेशनको लागी
२०७९/१२/२७ मा ठेक्का
सम्झौता सम्पन्न भएको।
सामान आयात भईरहेको।

ROW मा परेको

वन/जंगल कटानको लागि
वन विभागमा सम्झौता
भएको। 47 मध्ये 14 वटा
Tower Foundation
सम्पन्न। Substation
तर्फ Power
Transformer जडान
सम्पन्न। Capacitor
Bank,
Communication
Equipment बाहेक अन्य
सामान Delivery भएको। 33 kv Switchyard
Side को लाश
Foundation को निर्माण
कार्य भईरहेको।

62

गोदक-अनारमनि

नयां अनारमनि
१३२ के.भी.
प्रसारणलाइन wy ey 4 सबस्टेशनको लागि जग्गा
0.00 0. 00 O Oo
र ' ' हि हि हि य६९५.००। १,४००.०० हि। ' HS अधिग्रहण गर्न प्रारम्भिक
अयोजना (३५ 00 कारबाही भईरहेको।
कि.मि)
वाफिकोट-खुंमी। fo fo ff fp 7 fT pet लाइनको ठेक्का
१३२ के.भी. १००.० सम्झौता भई
41 क ५,०७५. 41 क २९८.०। ८२३.०। १२.६० GS 42.9%
प्रसारणलाइन ०,९१०.०० मोबिलाईजेसन रकम
Ooo Ooo Ooo O O
आयोजना दिईएको।

यस आयोजना ०६६/६७
देखी शुरु भइ ०७२/७१
सम्म प्रारम्भिक कार्यमै
समय व्यतित भएको, साथै
बहबिसेमा २२०/१३२
के.भी सबस्टेशनको
निर्माण कार्य समेत
आर्थिक बर्ष

सुनकोशी १३२ (०७५/७६)बाट शुरु

के.भी. सब्सटेशन।, ००। ०८ भएको तर निर्माण

अयोजना " अनुमतिपत्रको अवाभ/
प्राप्तिको पहिचान
नभएकोले निर्माण कार्य
आगाडी बढाउन समस्या
भएकोमा मिति
२०७९/०७/२३ को
कार्यकारी निर्देशक ज्यूको
अध्यक्षतामा बसेको बैठक
अनुसार निर्माण कार्य अघि
बढाएको।

63

२२

RR

२४

RA

सम्पतिया-
मैनहिया १३२
के.भी.
प्रसारणलाइन
अयोजना
(३५कि.मि)

BARS। ARYA, _ _ _ GOB। G4, 5,00.0। २३२. ४९,४५९। 40,00। 45.64 GO,00 G&.4O0
०० _0O डि ०० yY OO 0,00

गोदक-स्वायाक
१३२ के.भी.

प्रसारणलाइन। ४३.२३। ARK, ; ; 5K  ७३४०.००। Me १६,७६६। 1,809। २३५.३९। Rave। २५,७४
अयोजना ०० ० ली ०० 00 00

(१६कि.मि)

रुपनि बोदेबरसाइन
१३२ के.भी.
य७9.२०। ५२५. २,४९६४.० ARV, A3V.0। 93.3% ३. २० ३. ८९
प्रशारणलाइन ¥,000,00
00 0) 00 6)
आयोजना
चन्द्रपूर
सुकदेजचौक १३२
केभी. हि ५२५. २,४३५।०। २,९७०.००। १३५. ७८६.० 1१,३२१.। ४४४८। ७१८ ८.१५
प्रसारणलाइन ०० ० ० ०० ० ००
आयोजना
लहान सुखिपूर
१३२ के.भी.
७२. २२ 41 क २,९६४२.० ३९७. २९७०। 99.288 २. २८ ४.२१
प्रसारणलाइन 3 YOO, 00
00 0) 00 6)
आयोजना

लाइन निमार्णको काम
सम्पन्न भइ लाइन चालु
भएको क्षतिपुर्ति र
मुअब्जाको काम भइरहेको।

प्रसारणलाइन निर्माणका

लागि ठेक्का सम्झौता भई
कार्य प्रारम्भ। वन जंगल
कटानको लागि लगत
तयार गर्ने कार्य जारी रहेको। टावर प्याडको जग्गा
अधिग्रहण सम्बन्धि सूचना
प्रकाशन भई प्रक्रियामा
रहेको।

जग्गा अधिग्रहणको लागि
check survey, जग्गा
यकिन गर्ने, जग्गा नापजाच
लगायतको कार्य भईरहेको।

बोलपत्र आह्वानको लागि
लागत अनुमान तयार भई

रहेको।

जग्गा अधिग्रहणको लागि
check survey, जग्गा
यकिन गर्ने, जग्गा नापजाच
लगायतको कार्य भईरहेको
[बजेट अभाबले बोलपत्र

64

२७

LDC
सुद्रिधिकरण
आयोजना

भक्तपुर-बानेश्वर-
पाटन ६६ के.भी
प्रसारणलाइन
क्षमता अभिवृद्धि
आयोजना

चमेलिया-
स्याउले-अत्तरिया
१३२ के.भी.
दोश्रो सर्किट
आयोजना

सुर्खेत १३२

के.भी. सबस्टेशन
आयोजना

पोखरा विरौटा
१३२ काभी
प्रसारणलाइन
आयोजना

स्याउले साँफेबगर
१३२ के.भी.
प्रसारणलाइन
आयोजना

~ _0O

सम्बन्धि कार्य बढ्न

नसकेको।
निर्माण कार्य सम्पन्न।
त OO OO 26)
नरे, नि ५३५,०० . ९९, ९९.
Ooo
निर्माण कार्य सम्पन्न।
नरे, ५३५,०० ९०१३ ९८.०५
Ooo
निर्माण कार्य सम्पन्न।
७ १००.०
OO
नरे, ३४०.००। ८७५.०० . ९१५ ०
Ooo
सब स्टेशन निर्माण कार्य
नरे, ११,६९४.। १२,२००.४ नरे, ११,४४०। ११,९३५। ९७.८२ अन्तिम चरणमा
न्तम चरणमा रहेको।
०० ०० O ०० 0.00 moto)
Bid Document तयार
४९६ गरी JICA मा Review
नरे, २०१३१.० १४२. १४२०। ०. २८
00,0 and Concurrence को
Ooo O Ooo O
० लागि पठाइएको।
way सर्बक्षण / अध्ययन कार्य
. ~
०० ५३५.०० भईरहेको।

65

२२

२४

काठमाण्डौँ
उपत्यका प्रणाली
सुदृढिकरण

ie}

आयोजना

मलेखु १३२
के.भी. सवस्टेशन
विस्तार आयोजना

न्यु खिम्ती
लामोसाँधु
काठमाण्डौं

प्रसारणलाइन
क्षमता अभिवृद्धि
आयोजना

य१.८२

१००.०

१०.९९

१२,०
ARY, _ _ 9,889.9। १४,५२६,.०
00.0
०० रि )
डि
डि
ARY १,९३२ २,४६७.००
०० रि

२२२.

OTe)

200,

216

१०,
*Y
0.0

२,८०१.। 12,86। ९४.९१ R16 8.48
०० &,00

300.0। 48.9% A4.5% RA. 08
०

२२५. २१,४०३.। २३१,९३८.० २२५. ₹५,०० 300.0। १. ८८ ४०० ७८२३
०० ०० ० ०० . O

परामर्शदाता छनौट भई
हाल Design को कार्य
भईरहेको।

ठेकेदारबाट मलेखु १३२

के.भी., २५३० एम.भि.ए.
पावर SEHR चार्ज कार्य
सम्पन्न भएता पनि
ठेक्काको म्याद थप
स्वीकृत नभएकोले
ठेकेदारलाई भुक्तानी
रोकिएकोले वित्तीय प्रगति
कम देखिएको।

४५ कि.मी. लम्बाईको न्यू
खिम्ती लामोसाँघु १३२
के.भी. प्रसारण लाईनको
क्षमता अभिवृद्धि कार्य
सम्पन्न भई सो को
पुँजीकरण कार्य समेत
सम्प्न भएको र
२२०/१३२ के.भी. न्यू
खिम्ती सवस्टेशनको
विद्यमान १००
एम.भि.ए.को Power
Transformer २००
एम.भि.एको = Auto
Transformer a
विस्थापन गर्ने कार्यको
ठेक्का सम्झौता भई

66

२९

प्रसौनी विरगंज

१३२ के.भी.

भुमिगत विधुत हि .००
प्रसारणलाइन

आयोजना

बुटवल लुम्बिनी
१३२ के.भी.
प्रसारणलाइन
आयोजना

अत्तरीया - धनगढि
१३२ के.भी.
प्रसारणलाइन
आयोजना

दमक - केरौन -
विराटनगर १३२
के.भी.
प्रसारणलाइन
आयोजना

प्रसारणलाइन
आयोजना

औराहा - सिमरा
१३२ के.भी
प्रसारणलाइन
आयोजना

4

२५.

OTe)

4

4

4

ay
रै

९?

ay
रै

९?

ay
रै

९?

१२२,४६
rere)

४९०.०

९?

१,०००.

०

6

(७२. 06)

422,009,
००

१,०२१५.००

AR4,00

9,424.90

AR4,00

४६०.००

२२२.

OTe)

२,४८८
_0O

४,०२३.

1219

_0O

Gy vO

Q2.ay

~ _0O

०.८

०,२४०

रै"
os
oO

९६.६०

_0O

0,29

4.06

O44

Design Review भई
रहेको छ।

निर्माण कार्य सम्पन्न भई

Commissioning को

प्रक्रियामा रहेको।

कार्य सम्पन्न भएको।

आयोजनाको अध्ययन
कार्य हरु भई रहेको हुदा
उल्लेख्य प्रगतिहरु नरहेको

आयोजनाको सम्भाव्यता
अध्ययन तथा सर्भेक्षणको
कार्य सम्पन्नासाथै
वातावरणीय अध्ययनको
कार्य भैरहेका।

सर्बेक्षण अध्ययन कार्य
सम्पन्न भएको र बातावरण
अध्ययन कार्य भईरहेको।

आयोजनाको सम्भाव्यता
अध्ययन, सर्वेक्षण कार्य
सम्पन्न तथा प्रारम्भिक
वातावरणीय परिक्षण

67

४२

CY

१३२ के.भी.
प्रसारणलाइन
क्षमता अभिवृद्धि
आयोजना

सिंगटी १३२
के.भी. सवस्टेशन
आयोजना

नेपालगंज नानपारा

१३२ के.भी.
प्रसारणलाइन
आयोजना

१००.०

१६.२२। _0O

२२२५.
००
२२२५.
००

१५,१२४.। १६,०६९.०
०० ०

OTe)

RRR.
00

0.24 ९९,०८०

ए०.००

6।।

९९,०७०

२८.१२

१८. ३२

प्रतिवेदन स्वीकृत।विशेष
आर्थिक क्षेत्रको लगानी
तथा ने.वि.प्रा. बाट निर्माण
संचालन हुने गरी विशेष
आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण र
ने.वि.प्रा. बीच समझदारी
पत्रमा हस्ताक्षर भएको
[प्रसारण अनुमतिपत्रको
लागि आवश्यक दस्तुर
भुक्तानी भएको हुँदा

वित्तीय प्रगति बढी
देखिएको।
यस आयोजनाका

Package A,B,C
अन्तर्गत प्रसारणलाइन
खण्डको क्षमता अभिवृद्धी
कार्य सम्पन्न भएको।

उपकरणहरुको ढुवानी
कार्य भैरहेको।

ठेक्का सम्झौता भई

Equipment and
Tower Design
Drawings Approve
भएको, Cadastral
Survey सम्पन्न भएको,
माटो परिक्षण सम्पन्न
भएको। प्रारम्भिक
अधिकृत नहुँदा कारबाही
अगाडि बढ्न नसकेको।

68

श्रसारणलाइन

we

४९

अध्ययन ०.००। ५३५. _ _ _ ८,११०. _ 0,00 0,00 0,00। अध्ययन।
द,६४५.००
आयोजना ०० ००
काबेलीकोरिडोर।।। [। fff 7 निर्माण कार्य सम्पन्न,
१३२ के.भी ( OPGW
~ ५३५. रि
प्रसारणलाइन ०० 434,00 Maintainance कार्य
आयोजना ) जारी रहेको
हेटौडा-भरतपुर
२२० के.भी.
BRR। ४६४.२५४। ९९.९१ ९७.७०। निर्माण कार्य सम्पन्न।
प्रसारणलाइन
OOo
आयोजना
भरतपुर-बर्दघाट
२२० के.भी.
रि ०० ९२.७५ ९४५.२६। निर्माण कार्य सम्पन्न।
प्रसारणलाइन
आयोजना
Package। : Inaruwa-
Basantapur-
Tumlingtar section
2079/04/19 बाट २२०
के.भी. मा चार्ज भएको ;
कोशी कोरिडोर Package 2 : Inaruwa,
२२० के.भी.
२४,२९। २७. २५ ६९,२८८। Baneshwor,
प्रसारणलाइन
प्रसारणलाइन ३.४९ Tumlingtar,

आयोजना

Basantapur
Substaion हरु
संचालनमा आएको;

Package 3

Basantapur

Dhungesanghu

69

नरे

त्रिशुली ३ बी.हब
सवस्टेशन ६९२३। KRY.
आयोजना ००

चिलिमे त्रिशुली
२२० के. भी.
प्रसारणलाइन
आयोजना

लेखनाथ-दमौली
२२० के.भी.
प्रसारणलाइन
आयोजना

७,७२२.। 4,892.0

216 6

७,७३२. ४, ७००.
०० ३०

७,9२४.। R449.
00 00

8,869.00

१२,९६८. ३०

७९,९२०.०
०

२२२.

OTe)

२२२५.

कौ

२२२.

OTe)

%,094.9

४,७००.

१,९७७,
००

२,९६२.

२२२१
४५,0००

GAR.
००

2,400.

२२७३
GO.00

GY. 63

२६.९९

२९६,७६

९५. २८

९३.४२

१२.९२

९८८२

९८.१४

११. २२

प्रसारण लाइन तथा
Basantapur SS
संचालनमा आएको ;
Package 4
Basantapur -
Dhungesanghu(2_ nd
Ckt) प्रसारण लाइनको
तान्ने कार्य सम्पन्न तथा
Basantapur
Substation मा Bay
Extension कार्य सम्पन्न। संचार लगायतका केहि
सामान्य कार्य बाकि रहेको।

सब स्टेशन चार्ज भएर
संचालनमा रहेको।

2081.07.21 मा चार्ज
भएको तथा केहि साना
कार्यहरु जारी रहेको।

प्रसारण लाइनको सम्झौता

भई check survey,

design,supply कार्य
भईरहेको। Substation
निर्माणको पुन बोलपत्र
आह्वान भई सम्झौता
सम्पन्न भएको।

70

4%

Xv

धरान 220/38
के.भी. सब्सटेशन
अयोजना

तुम्लिंगटार-
सीतलपाटी २२०
के.भी.
प्रसारणलाइन
आयोजना

त्रिशुली ३बि -
रातमाटे - गल्छी
२२० के.भी.

प्रसारणलाइन
आयोजना

१७.७१

९९१९

९०.२२

२२२.

OTe)

AR,

216

२२२.

OTe)

१०७.
००

BAGO,

RVR RE
rere)

६२,७०१.
००

BRIA. ४

RVR LOO,
००

GR RRE.OO

२२५. ७३२१.। ७८५६.
00 4G LG

२२५. RAR OL। २:५४,२
०० ७.०३ ९२.०३

२३२. २२२९। २०१२
०० 3,00 G00

९:५.६२

१०३.१४

८२.५९०

द्.

२४.९६९

RAY

GAR

बजेटको सुनिश्चितता
नभएकोले सबस्टेशन
निर्माणको लागि बोलपत्र
आह्वान हुन नसकेको हुँदा
भौतिक र बित्तिय प्रगति
नदेखिएको।

श्रसारणलाइन तथा

सवस्टेशन निर्माणको
लागि मिति
२०७९।०४।१८ मा ठेक्का
सम्झौता सम्पन्न भई मिति
२०७९।०७।२१ मा ठेक्का
प्रभावकारी भईसकेको
तथा ठेकेदारबाट निर्माण
कार्य भईरहेको। ROW
क्षतिपूर्ति वितरण कार्य
भईरहेको।

गल्छी-रातमाटे खण्डको
लागि ठेकेदारद्वारा
डिजाईन कार्य भईरहेको
तथा परामर्शदाताद्वारा

Design review हुने

कार्य भईरहेको। साथै

Conductor आयात भई
सईटमा आइसकेको।
त्रिशुली ३ बी-रातमाटे
खण्डको प्रसारण
अनुमतिपत्रको सार्वजनिक
सूचना प्रकाशन भएको र

71

नद

लागत अनुमान तयार कार्य

भईरहेको।
पाल्पा २२०/१३२
जग्गा मुआब्जा वितरण
के.भी. सवस्टेशन। २४५.००। ५३५. १००. ५२५. ५९०.०। &4,09 ४६८ ४.८०
२८०२.००। ९१७.०० 24.00 सम्पन्न।
आयोजना 00 00 6९ °
विस्तृत at कार्य तथा
seria माटो परिक्षण भईरहेको।
गण्डक नेपालगंज
कार्यालय स्थापनाको
प्रसारणलाइन - ५३५, १,५०१. हि 0.008 0.00%
2,0¥0,00 लागि अफिस उपकरण
आयोजना ०० 00
कार्य उपलब्धि सम्बन्धि
कार्य हुदै।
दक्षिण कोरिडोर
प्रसारण प्रणाली
00 y BY. १००. रि OO 0.89 09% परामर्श सेवा।
परामर्श सेवा &R4.00
Ooo 26)
आयोजना
काठमाण्डौं
उपत्यका प्रसारण way ३.८५ ५.२ अध्ययन।, रि a XO अध्ययन
प्रणाली विस्तार ०० 424.00
आयोजना
काठमाण्डौं
काठमाण्डौं अध्ययन, सब स्टेशन
उपत्यका प्रसारण जग्गा अधिग्रहण संग
प्रणाली
प्रणाली विस्तार सम्बन्धित कार्य हरु जारी
आयोजना। रहेको
(Package A ; ००। १३५ /३५.०० Sek।रै। गोलढुंगा सब स्टेशनको
गोलढ्ंगा ट OO
(गोलढुंगा,। लागि जग्गा प्राप्ति सम्पन्न।
बागडोल
ट,, Boundary Wall
THOT, Estimate अन्तिम
हरिसिद्धि) चरणमा रहेको र Bid

72

document तयार
भईरहेको
बलकोट स.स. को
Boundary Wall
Estimate प्रारम्भिक
चरणमा।

कपनगुम्बा स/स को लागि
जग्गा खरिद कार्य जारी
तथा दहचोक,टोखा स/स

काठमाण्डौं
को लागि जग्गा खरिद
उपत्यका प्रसारण
प्रणाली विस्तार कार्य सम्पन्न।
सबस्टेशनको लागि
आयोजना। नरेन,।। १५,०१५.। १५/५१०.०। ५३५. १,१८७.। १,७२२.। 19.09 2.40 १०.००। जग्गाहरुको अधिग्रहण
faire » °° ९९ ° ९९ ९6 00 कार्य सम्पन्न भएतापनि
सम्मानित श्री सर्बोच्च
दहचोक, कपन
गुम्बा, टोखा) अदालतमा मुद्दा
i विचाराधीन रहेकोले
भौतिक तथा वित्तिय प्रगति
फरक रहेको।

९?

काठमाण्डौं
उपत्यका प्रसारण

अध्ययन, सब स्टेशन
प्रणाली विस्तार,
आयोजना 30,00। पए३५ १४२ १४२०। २७९ ०८ /.७१ जग्गा अधिग्रहण संग

९१६.००। १,४४५१.०० सम्बन्धित कार्य हरु जारी

(Package C) 6 ०० ठ

रहेको।
(मनहरा, मैतीदेवी,
मुलपानी)

काठमाण्डौं सुनाकोठी स/स को लागि
उपत्यका प्रसारण ~ oo =। प३५ त 00 १.४९ ५.३० Qo कित्ता जग्गा ने.वि.प्रा।। GqY.00। &4&.00 पर्जा
प्रणाली विस्तार ०० को नाममा दर्ता गरी पु
आयोजना बनाउने कार्य भएको,

73

ae

eA

(Package D)
(डुकुछाप,
मातातिर्थ, टेकु,
सुनाकोठी )

काठमाण्डौं

उपत्यका प्रसारण
प्रणाली विस्तार
आयोजना
(Package 7)
(खरिपाटी, बनेपा,
नाला गुम्बा,
सिरुटार )

निजगढ Yoo
के.भी सवस्टेशन
आयोजना

निजगढ हर्नैया
४०० के.भी.
प्रसारणलाइन
आयोजना

हर्नैया ईनरुवा
प्रसारणलाइन
आयोजना

१००.०

२२२.

OTe)

AR,

216

२२२.

OTe)

AR,

216

४६,०
00.0

०

१००.

२,२८७.

१८६. २५

१,३६१.०

6

२,९२२. ४०

४९,७२१. २२५

२,०००.००

AR4,00

१८०. १८०.०। ३.0०४

2.40

0.0%

हि _0O

4.04

0,02

मुवाब्जा वितरण कार्य
भएको। प्रसारण लाइन,
वातावरण अध्ययन तथा
माटो परिक्षण कार्य जारी
रहेको।

२२० के.भीर १३२ के.भी
भूमिगत प्रसारणलाइन
बिस्तृत अध्ययन तथा सर्भे
कार्य भईरहेको।

IER तथा विस्तृत ay
कार्य ने.वि.प्रा. को निजगड
पोखरिया ४०० के.भी.
अन्तर्गत

SLT SAT.

भईरहेको।

साबिकमा पथलैया हर्नैया
१३२ केभी VAST
रुपमा अघि बढेको
आयोजनाको स्कोप
परिवर्तन भई हाल निजगड
Sat ४०० के.भो,.
प्र.ला.आ को रुपमा अघि
बढाइएको।

अध्ययन।

74

द्ट

९

94

हेटौडा-ढल्केवार-
geal Yoo
के.भी. सवस्टेशन
विस्तार आयोजना

अरुण-ईनरुवा
तिङ्गला मिर्चेया
४०० के. भी.
प्रसारणलाइन
आयोजना

ईनरुवा अनारमनि
४०० के.भी.
प्रसारणलाइन
आयोजना

रातेमाटे-

रसुवागढी- केरुङ
४०० के.भी.
प्रसारणलाइन
आयोजना

१०.००

६०.०४

२२२.

९९२.००। १,१००.००

११,७४२.। १२,२७७.०
०० ०

__

हा

२२२.

OTe)

AR,

216

१९
६७

x

400.4
०

१२,६३९

00

१,०३१.
42]

१३,१७५

¥.00

6

१९४.६
७

९९.०२ ९९.८०

१०७. २१ 4&.20

१२. ६२ २८.९२

९९.९१

REA

०. २४७

RR. ४९

४०० के.भी. हेटौडा तथा
इनरुवा स.स. संचालनमा
रहेको तथा Minor
Outstanding कार्यहरु
भई रहेको।विगतमा सम्पन्न
कार्यहरुको भुक्तानी माग
भएकोमा हाल मात्र
निकासा प्राप्त भएको हुँदा
यस अवधिमा वित्तीय
प्रगति धेरै देखिन आएको।

साविकको
परामर्शदातासंगको ठेक्का
सम्झौता अन्त्य गरी बाकि
रहेको कामको लागि नयाँ
परामर्शदाता नियुक्त भएको।

Construction
License को प्रक्रिया
बढेको।

मिति २०८०/०४/१८ को
मा.मन्त्रीस्तरीय
निर्णयानुसार भविस्यमा

yoo के.भी. Wa,
निर्माण गर्ने गरी हाललाई
चिनको केरुग स/स बाट
नेपालको चिलिमे हब
स/स सम्म २२० के.भी.
प्र.ला.को विकास निर्माण
गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि

75

७२

चमेलिया-
जौलजीबि 22०
के.भी.

प्रसारणलाइन
आयोजना

बढाउन स्वीकृति प्रदान
गरिएको। सम्माननीय
प्रधानमन्त्रिज्यको चिन
भ्रमणको क्रममा भएको
MOU अनुरुप २२०
के.भी. प्र.ला. निर्माणको
लागि वित्तिय अनुदान प्राप्त
गर्न अर्थ मन्त्रालय मार्फत
China International
Development

Cooperation Agency
(CIDCA) लाई प्रस्ताब
पठाइएको। CIDCA
द्वारा नियुक्त Consultant
China Hubei Electric
Company Ltd. बाट
Nov. 4-18 सम्म
नेपालमा स्थलगत भ्रमण
गरी प्रतिवेदन तयार गरेको
साथै Feasibility Study
को लागि Minutes of
Meeting AT सहमति भई
हस्तक्षरको क्रममा रहेको।

हि ०० 200, ४३००. ००
४५००.००
०० ००

76

७३

७४

इनरुवा पूर्णिया

Yoo के.भी.
0,00 २६०. _ _ _ 4,424.0 _ 0,00
प्रसारणलाइन ०० ० २१८१.००
आयोजना
aan।।। £~ [fof 7
Yoo के.भी.
०० २६०. १,९२१.० रि ००
प्रसारणलाइन २१८१. ००
Ooo O
आयोजना

[।

Battery Energy

Storage

System जडान ~ *। ८६४.००। ११२४,.०० रि "छि
कार्यक्रम

दुहवी-दमक

प्रसारणलाइन

क्षमता अभिवृद्धि

आयोजना

अमलेखगन्ज-

सिमरा, परवानीपुर-

प्रसौनी

प्रसारणलाइन - १३०.००। १३०.०० हि "९९?
क्षमता अभिवृद्धि

आयोजना

मातातिर्थ-हेटौडा

प्रसारणलाइन

क्षमता अभिवृद्धि

आयोजना

77

७९।

कालिगण्डकी रिडी

प्रसारणलाइन ० -। 1900। - - -। 100,000. [२८० ९९४९। १९८,९। 988.00। 67.90 ER
00.00 ०० GOO ९६१.००

आयोजना O

थानकोट-

चापागाउँ-भक्तपुर

१३२ के.भी २९. ४१ ३२८०,।। 1,320.0 350, 240.0 ए९०.०। 40.34 GEOR ७६.०६

५ 900,00
प्रसारणलाइन 00 ० ०० ० ०
आयोजना

ली

नेपाल भारत

विद्युत व्यापार

प्रसारणलाइन (

हेटौडा-ढल्केवार-

इनरुवा ४०० ९६१२ 20.0 3,550, ९१,०००.० 20.0 ९०९८। 88X49 qO¥, 98 R49. 69 ९३.९४
के.भी. ८ ०० O ८ _0O GOO

प्रसारणलाइन )

CRANE

५०१०८११०)

निर्माण कार्य भईरहेको

(पुरै सम्पन्न), भत्तपुर
जिल्लामा २ कि.मि.
सम्पन्न (४ कि.मि. मध्ये)
लाईन तान्ने काम सम्पन्न।
ललितपुर जिल्लामा
प्रसारण लाईनको ROW
को ९।९ मिटर दाँया
बाँयाको क्षतिपूर्ति
सतप्रतिशत माग गरीएको
कारण सम्पूर्ण लाईनको
काम बन्द हुन पुगेको।

हेटौडा ढल्केबर खण्डको
कुल 377 मध्ये जम्मा
359 स्थानमा Tower

Foundation, 355
स्थानमा Tower
Errection र 229 ckt
km तार तान्ने कार्य

सम्पन्न
Dhalkebar-Inaruwa
खण्ड संचालनमा रहेको।
Hetauda-Dhalkebar
खण्डको ढल्केबर स/स
देखि निजगढ सम्म १३२

78

के.भी. मा संचालनमा

रहेको।
१२६ २०७ २०४५ 1०, १,२४ १,४८४
जम्मा १। १००० ' [२३२०।१,३६९/६। १,८२६,३५३ ? - vy। qoqy.। US। नन
४६५, 000, २८२. य२३.२। BWA.
00,00 0,00 दव.२१ -२१ 0,0। 00
०० ०० RG ० ९ ७

प्रगति (प्रतिशत)

औषत वित्तीय प्रगति

(प्रतिशत) (खर्च तथा

बजेटको रकमको GARR
आधारमा)

५.९.योजना, अनुगमन तथा सूचना प्रविधि निर्देशनालय

४५.९.१. पृष्ठभूमी

नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गत रहेका ९ वटा निर्देशनालयहरु मध्ये एक महत्वपूर्ण निर्देशनालय योजना
अनुगमन तथा सूचना प्रविधि निर्देशनालय हो। यस निर्देशनालय अन्तर्गत देहायका ३ वटा विभागहरु रहेका

छन् :

१) सूचना प्रविधि विभाग

२) संस्थागत योजना तथा अनुगमन विभाग

२) विद्युत प्रणाली व्यवस्थापन विभाग

५.९. २. संगठनात्मक स्वरुप

Organization Structure of Planning, Monitoring & Information Technology Directorate

Level 12 (T)। Planning, Monitoring & Information Technology Directorate।

Corporate Planning & Power System Management Information Technology Dept. Administration Section
Monitoring Dept. Dept. Level 11, (T.) Level 8 (A)
Level 11 (T) Level 11, (T.)
Hardware and Network Div. NEA Data Center Software Div.
Level 10, (Com.) Level 10, (Com.) Level 10, (Caom.)

EX ATT AOTT:
fee rettenasme
(A) = Ad

ministration

Div. = Division

80

५.९. ३. निर्देशनालयका प्रमुख कार्यहरु

यस निर्देशनालय अन्तर्गत रहेका विभिन्न विभागहरुको प्रमुख कार्यहरु देहाय बमोजिम रहेका छन्।

१) विद्युत प्रणाली व्यवस्थापन विभाग

९)
९)

९)

Grid Impact Study (GIS) गर्ने।
Load Forecast गर्ने।

Transmission Plan Study and Energy Simulation Analysis गर्ने।

२) संस्थागत योजना तथा अनुगमन विभाग

९)

९)

[७

नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा बैदेशिक सहयोगमा संचालन हुने आयोजनाहरुको
बजेट/वार्षिक विकास कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयको सफ्टवेयर LMBIS मा see गरी टुंगो लगाउने र
बार्षिक विकास कार्यक्रम, उर्जा जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराउने।

नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा बैदेशिक सहयोगमा संचालन हुने आयोजनाहरुबाट
प्राप्त मासिक, चौमासिक तथा वार्षिक प्रगति विवरण अध्ययन, विश्लेषण तथा सारांश तयार गर्ने।
आर्थिक सर्वेक्षण तथा पूँजीगत खर्चहरुको विवरण मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउने।

बजेट कार्यन्वयन कार्य योजना तथा संशोधनको लागि श्री कार्यकारी निर्देशकज्यू समक्ष सिफारिश
गर्ने।

संस्थागत विकास योजना (Corporate Development Plan) तयार गरी कार्यकारी निर्देशकज्य् समक्ष
पेश गर्ने।

आयोजनाहरुको स्थलगत अवलोकन, लगायत अनुगमनको कार्य गर्ने।

ने.वि.प्रा.को वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्न आवश्यक सहयोग तथा समन्वय गर्ने।

३) सुचना प्रविधि विभाग

९)

९)
९)
O

कम्प्युटर नेटवर्किङ्ग व्यवस्थापन गरी चुस्त दुरुस्त राख्ने।
ने.वि.प्रा.को वेबसाइट तथा इमेल ठेगानाहरु अद्यावधिक गर्ने।
CIS Software संचालन, व्यवस्थापन तथा अद्यावधिक गर्ने।
हाजिरी सफ्टवेयर संचालन तथा अद्यावधिक गर्ने।

81

५.६.४. निर्देशनालय र यस अन्तर्गत रहेका विभागका जिम्मेवार अधिकारी र सम्पर्क नम्बर :

wma  निर्देशनालय/विभाग जिम्मेवार अधिकारी मोबाइल नम्बर कार्यालय नं.

योजना अनुगमन तथा सूचना प्रविधि। उपकार्यकारी निर्देशक श्री दुर्गा नन्द ९८४१२२८२२२। ४१५३०६६
निर्देशनालय

संस्थागत योजना तथा अनुगमन। निर्देशक श्री किरण कमार श्रेष्ठ ९८२११९१ २२, ४१२३०७३

५.९.५. विभागहरुले सम्पादन गरेको कामको विवरण

१) विद्युत प्रणाली व्यवस्थापन विभाग

ने.वि.प्रा.को विभिन्न विभाग मार्फत आएको aaa बमोजिम २०८२ साल श्रावण महिना देखि आश्विन
महिनासम्म यस विद्युत प्रणाली व्यवस्थापन विभागले विभिन्न जलविद्युत आयोजनाहरुको प्राविधिक अध्ययन
सम्पन्न गरेको छ।

७० २०८२ साल श्रावण महिना आश्विन महिनासम्म Gis सम्पन्न भएका जलविद्युत आयोजनाहरु
S.N.। NAME OF HPP CAPACITY (MW) Substation Name

5 Upper Lungri 93 28/29 Khunegri
Khola HPP

Lungri A HPP 28/29 Khungri

Upper Siwa Khola 30/31 Dhungesangu
HPP

Rudrawati Badigad 28/29 Paudi Amarai
Khola HPP

Mathillo 200 31/32 Lapan
Budigandaki HPP

82

Upper Myagdi Dadakhet

७ २०८२ साल श्रावण महिना आश्विन महिनासम्म GIS सम्पन्न Bulk Load Consumer

Name of Load Capacity MVA

1। Kathmandu Steel Pvt. Ltd additional 31 MVA (Total 35 MVA)

2। Data World Private Limited 2MVA

Prime Steel Pvt. Ltd. 25 MVA

मध्यम भोल्टेज ग्रीड विकास विभागको अनुरोधमा Urban Transmission and Distribution System
Improvement Project अन्तर्गत जापान सरकारको सहयोगमा पोखरा तथा काठमाडौं उपत्यकामा
विभन्न स्थानहरुमा भमिगत प्रसारण लाइन र सवस्टेसन निर्माण गर्ने आयोजनाहरुको Load Flow
Analysis गरिएको।

उच्च भोल्टेज ग्रीड विकास विभागको अनुरोधमा दुधकोशी-ढल्केबार-धनगढी YOO के.भी. प्रसारण
लाइनको अध्ययन गरिएको।

२) संस्थागत योजना तथा अनुगमन विभाग

नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा बैदेशिक सहयोगमा संचालित आयोजनाहरुको आ.व.
२०८२ा८३ को लागि बजेट निर्माण तथा आयोजनाहरुको कार्यक्रम तयार गरी स्वीकृत गर्ने कार्य
गरियो।

नेपाल सरसकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा बैदेशिक सहयोगमा संचालित आयोजनाहरुको आ.ब.
२०८२।८३ को प्रथम त्रैमासिक प्रगति विवरण तयार गरी उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मंत्रलयमा
पेश गरिएको।

MDAC, NDAC meeting को लागि आवश्यक विवरण तयार गरी उर्जा, जलश्रोत तथा सिचाई
मंत्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा पेश गरिएको।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयको लागि सरकार गठन भएको एक वर्ष अवधिका
सूचकांकहरु तयार गरी पेश गरेको।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मंत्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय सतकता
केन्द्र लगायतका निकायहरुबाट माग भएको विवरणहरु तयार गरी उपलब्ध गराएको।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बजेट वक्तव्य भएका आयोजनाहरुको आयोजनाहरुको कार्य योजना तयार
गरी पेश गरियो।

83

३) सूचना प्रविधि विभाग

सूचना प्रविधी विभागले नेपाल विद्यत प्राधिकरणको अत्यावश्यक गतिविधिहरुलाई विद्यतीय
माध्यमबाट digitalized गरी स्वचालित रुपमा सञ्चालन गर्न अग्रगामी अमिका खेल्दै आएको
छु।

सूचना प्रविधि विभाग तथा अन्य कार्यालयहरु अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको Application
Server, Network System हरुलाई स्यचाटार स्थित नवनिर्मित डाटा सेन्टरमा Migrate गर्ने
कार्यको व्यवस्थापन भइरहेको छ र सो अन्तर्गत हाल केन्द्रिय कार्यालय स्थित सूचना प्रविधि
विभाग तथा डाटा सेन्टर बीच Optical Fibre Communication Link/ Redundancy link test
भई सञ्चालनमा रहेको छ।

ने.वि.प्रा.मा सञ्चालित Email System (Mail Box) बाट पनि Phising like attack etc. हरुलाई
Minimize गर्न नया Email System मा Upgrade गरि सञ्चालन गर्ने कार्य भईरहेको छ।
ने.वि.प्रा.का ग्राहकहरुलाई विद्युत महसूल तथा लाईन काट्ने सम्बन्धी Ga सूचना दिन
SMS Portal तयार गरी सञ्चालन गरिएको छ साथै सबै वितरण केन्द्रहरुमा विस्तार गर्ने
कार्य भईरहेको छ।

ने.वि.प्रा.का ठूला ग्राहकहरुको विद्युत महसूल भूुक्तानीलाई सहजिकरण गर्न Corporate
Payment System लाग् गर्ने कार्य भईरहेको छ।

ने.वि.प्रामा सञ्चालित विभिन्न Software, Hardware & Network System हेरुमा आइपर्ने
समस्याहरु कार्यलय बीच समाधान गर्न तथा समन्वय गर्न Ticket Management System
Upgrade गरि सञ्चालनमा ल्याएको छ।

ने.वि.प्रा.को गुनासो सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्न गूनासो व्यवस्थापन प्रणाली (Grievance
Management System) तयार गरी लाग् गरिएको छ।

ने.वि.प्रा.को Centralized Accounting System (CAS) र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको Revenue
Management Information System (RMIS) तथा NCHL बिच API माध्यमबाट Collected VAT
Amounts लाई Online भुक्तानी गर्न सकिने प्रणाली सञ्चालन गरिसकेको छ।

ग्राहकवर्ग तथा ने.वि.प्रा. अन्तर कार्यालयहरु बिच सूचना प्रवाह तथा समन्वय गर्नका लागि
CRM (Customer Relationship Management System) लाई Upgrade गर्ने कार्य भईरहेको छु।

हाल सञ्चालित Website: www.nea.org.np लाई समय सापेक्ष बनाउन उक्त Website HT upgradation
सम्बन्धी कार्य भईरहेको छ।

E-attendance / Payroll बिच Integration भई सञ्चालनमा रहेको छ।

84

५.७. आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय

५.७.१. परिचय :

नेपाल विद्युत प्राधिकरण, आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय विशेष गरी एशियाली विकाश
बैंकको AT तथा अनुदान सहयोगमा विभिन्न आयोजनाहरु मार्फत उत्पादन, प्र.ला. विस्तार,
सवस्टेशन निर्माण तथा क्षमता अभिबृद्धि, वितरण लाइन एवं वितरण सवस्टेशन क्षमता विस्तार
गर्ने उद्देश्यले ने.वि.प्रा. संचालक समितिको ६७८ औं बैठकबाट मिति २०७१।०३।२४ मा स्थापना
भएको हो। यस निर्देशनालयले आयोजनाहरुको तयारी गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र आयोजना
सम्पन्न भए पश्चात ने.वि.प्रा.का सम्बन्धित ग्रिड तथा वितरण केन्द्रहरुलाई हस्तान्तरण गर्ने
कार्य गर्दछ।

४.७. २. निर्देशनालयको प्रमुख कार्यहरु:

क)

T)

एशियाली विकाश बैंकको क्रण सहयोगमा विभिन्न आयोजनाहरु निर्माण गर्ने एवं तिनको
अनुगमन तथा मूल्यांकनको कार्य गर्ने।

एशियाली विकाश बैंकको क्रण AWW २८०८, ३५४२, ३१३९, २९९०, २९९१ तथा
अनुदान नं. ०३६१, ५२० अन्तर्गत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण तफ आवश्यक
आयोजनाहरु तर्जुमा गरी सो को कार्यानवयन गर्ने।

आयोजनाहरुको वार्षिक बजेट तयार गर्ने, कार्यक्रम तयार गरी स्वीकृत गराउने, आबधिक
लक्ष्य निर्धारण गर्न, नियमित अनुगमन तथा मुल्यांकन गर्ने तथा आवश्यक पृष्ठपोषण
दिने।

आयोजनाहरुको उपलब्धि सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरु गर्ने।

आयोजनाहरुको मासिक, त्रैमाशिक, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक प्रगति प्रतिबेदन तयार गरी
तालुक निकाय एवं एशियाली विकाश बैंकमा पेश गर्ने।

आयोजनाहरुको लेखापरीक्षण गराई सो को प्रतिबेदन तयार गरी तालुक निकाय एवं
एशियाली विकाश बैंकमा पेश गर्ने।

निर्देशनालय तथा अन्तर्गतका आयोजनाहरुको दैनिक प्रशासनिक कार्यहरु संचालन गर्ने।

89

५.७.३ निर्देशनालयको संगठनात्मक संरचना :

Transmission Line &
Substation Dept.
Level 11, (T.)

Organization Structure of Project Management Directorate

Distribution Line & Substation

Dept.
Level 11, (T.)

Project Management Directorate
Level 12, (T)

Social and Environment
Management Dept.
Level 11, (A. Misc.)

Administration Section
Level 9, (A.)

Explanation:
Dept. = Department
Misc. = Miscellaneous
: = Technical

A) = Administration
Acc.) = Account
Ele.) = Electrical
iv. = Division
Env.=Environment

Finance Section
Level 9, (Acc.)

86

४. ७.४ आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय र अन्तर्गतका कार्यालय तथा आयोजनाहरुको प्रमुखहरुको
नाम तथा सम्पर्क नम्बर :

पद नाम कार्यालय/ आयोजनाको नाम

सि.नं.
१ उप-कार्यकारी। तारा प्रसाद प्रधान आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय ९८४१३२७०६८
निर्देशक ९८५१३२७०६८
Ten न्यौपाने

निर्देशक WAST शाक्य प्रमुख, प्रसारण लाईन तथा सवस्टेशन विभाग ९८४००४१०१०६
निर्देशक अच्युत दवाडी प्रमुख, सामाजिक सुरक्षण तथा वातावरण व्यवस्थापन
भाग ९८ ०४१२६९९११
वि
re चन्दनकुमार

कालीगण्डकी प्रसारण कोरिडोर आयोजना ९८४५१०८५१११
समुन्द्रटार त्रिशुली ३ वी हव १३२ के.भी. प्र.ला.आ. ९८४१२२४९३९

प्रबन्धक रञ्जन राज ग्रुङ्ग कोहलपुर नेपालगंज १३२ के.भी. प्रशारण लाइन आ. ९८४५११५४५७५२
: अरुणखोला दुम्किवास १३२ के.भी. सवस्टेशन आ.
5 प्रबन्धक।नितिश पौडेल तामाकोशी काठमाण्डौं २००/४०० HAH. तथा १३२। ९८४५११४५३१४६
के.भि. प्र.ला. आयोजना
लप्सीफेदी तथा चांगुनारायण सवस्टेशन निर्माण aM.
९ प्रबन्धक विरेन्द्र कुमार झा नयाँ वुटवल - लमही कोहलपुर ४०० के.भी. प्र.ला.आ.। ९८५११२२९३२
नयाँ वुटवल - लमही कोहलपुर - न्यू अत्तरीया ४००
के.भी.प.ला. आयोजना

मर्स्याङ्दी कोरीडोर २२० के.भी. प्र.ला. आयोजना ९८५५०१७६५९
निजगढ-रमौली-पोखरीया १३२ के.भि. प्र.ला. आ. ९८५५०५७६४५९
ART

१३ प्रबन्धक रविन्द्र श्रेष्ठ काठमाण्डौ उपत्यका स्मार्ट मिटरिग आयोजना ९८५११४५७४२८
डाटा तथा नियन्त्रण केन्द्र निर्माण आयोजना
डिजास्टर रिकभरी केन्द्र आयोजना
वितरण प्रणाली सुदृढिकरण तथा विस्तार आयोजना ९८५१२२४५६९
हा

उप निर्देशक। फर्श्राम पाण्डे प्रमुख, अर्थ शाखा ९८४६११९९१५

१७। उप-प्रबन्धक रमेश प्रसाद पौडेल।वोरांग झर्लाग रातमाटे नैविसे 220 Ha. ९८४११५७१७६
प्रसारणलाइन आयोजना

qo। उप प्रबन्धक। अभय प्रसाद न्यौपाने। काठमाण्डौ उपत्यका सवस्टेशन अटोमेशन आयोजना ९८४१२९५६३०
हेटौंडा परवानिपुर पोखरिया १३२ के.भी. प्र.ला. आयोजना
वितरण प्रणाली / OT. वि. गुरु योजना आयोजना

87

प्रमख, वितरण लाईन तथा सवस्टेशन विभाग २४८२
नि -- -

१९

२०

—_

AS

J A) A) A)
XK AU A)

AJ] AY] 2)। 4)
जी। @] mM] x

AJ

९

aw AU AU
A) re) ०७

RR

३४

4

उप प्रबन्धक। अभिषेक अधिकारी। का.उ. मध्य तथा उत्तर वि. प्र. सुदृढीकरण आयोजना। ९८४१३२४३९०
ग्रिड जडित सौर्य विद्युत उत्पादन आयोजना
कर्णाली सौर्य उर्जा आयोजना
सुपरीवेक्षण परामर्श सेवा आयोजना

उप प्रबन्धक। सुमन श्रेष्ठ का.उ. पूर्व तथा दक्षिण वि.प्र.सुदृढीकरण आयोजना ९८५११८१६६६
त त अनिता कक पाम बाबा।
उप प्रबन्धक।धुपेन्द्र कुमार झा मधेश प्रदेश ग्रामिण विद्यतिकरण आयोजना लट नं. ५
न ee
उप प्रबन्धक। THM AS चोभार-पाटन-चापागाउँ भूमिगत १३२ के.भी. ९८४५१०७७७१२
प्र.ला. आ.
का.उ. प्र. क्षमता सुदृढीकरण आयोजना (HT २ )
EGMP सुपरिवेक्षण परामर्श आयोजना
उप प्रबन्धक। प्रकाश पौडेल खिम्ति बाह्रविसे लप्सीफेदी ४०० HHT सवस्टेशन। ९८५११७६५७१
आयोजना
प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढिकरण परामर्श
आयोजना
उप प्रबन्धक। विश्वरञ्जन मिश्र न्यू वुटवल-वर्दघाट २२० के.भी. Va. तथा ९८५११४०६२३
सवस्टेशन आयोजना
न्यू बुटवल कृश्मा सवस्टेशन विस्तार आयोजना

उप प्रबन्धक। रोशन अग्रवाल डाँडाखेत राहुघाट १३२ के.भी. VA. आयोजना ९८४९४८४९०३
उप प्रबन्धक। राजन ढुंगेल पाङ्गताङ १३२ के.भी. सवस्टेशन आयोजना ९८५१२०२३०९

उप प्रबन्धक। पियुष मालाकार का.उ. पश्चिम वितरण प्रणली सुदृढीकरण आयोजना। ९८०४१२८५३१२
उप प्रबन्धक। दर्शन राय यादव केरौन १३२ के.भी. सवस्टेशन आयोजना ९८५१०७३२७३

उप-प्रबन्धक। ARTA अर्याल ओखरपौवा - तिन पिप्ले 220 के.भी. प्र.ला. तथा ९८५११८०६६६
उप-प्रबन्धक। शिषिर पोखरेल दैलेख-कालीकोट-जुम्ला १३२ के.भी. प्र.ला. तथा ९८५७०११२६४५

बोधनाथ न्यौपाने

उप प्रबन्धक।वलभद्र अधिकारी घोराही माडीचौर १३२ के.भी. प्र.ला. आयोजना ९८१३६७७९२३

काठमाण्डौ उपत्यका प्रसारण क्षमता सुदृढीकरण ९८५११२६७००

आयोजना

अरुणपुल तिङलन हव न्यु खिम्ति तामाकोशी 3

सुनकोशी हव ढल्केवर Yoo के.भि. Wal. आयोजना

मूलपानी सवस्टेशन निर्माण आयोजना

वितरण तथा ट्ान्सफर्मर खरिद आयोजना

अमित भगत ग्रिड सवस्टेशन अटोमेशन आयोजना फेज २ ९८५१३४३७१२

मधेश प्रदेश ग्रामिण विदयुतिकरण आयोजना लट नं. २
आयोजना प्रमुख

सहायक। विजयकुमार श्रेष्ठ स्मार्ट मिटरिग आयोजना (फेज २) ९८४१२४५६०७
प्रबन्धक
सहायक सागरमणी ज्ञवाली चार्जिङ्ग स्टेशन निर्माण आयोजना ९८५११४०२३०
प्रबन्धक

8

९०

लक्ष्मण फयाल मर्स्याङ्दी काठमाण्डौ २२० HAT. प्र. ला. आयोजना। ९८०४१३३८२०१
दुधकोशी जलविद्युत Yoo के.भी. Wal. आयोजना

३७ सहायक। योगेन्द्र ठाक्र ललितपुर भक्तपुर वितरण प्रणाली सुदृढीकरण ९८४५१३४३५२७
प्रबन्धक आयोजना
3G सहायक अमलेखगञ्ज Sera निर्माण आयोजना
प्रबन्धक सुमित श्रेष्ठ ञ्ज सवस्टेशन निर्माण आयोजना ९८४१५३४९३७
प्रबन्धक
सहायक राजेन्द्र कोईराला १३२ के.भी कन्डक्टर अपग्रेड आयोजना ९८५११४९२४४
प्रबन्धक

४१ सहायक। गजेन्द्र नारायण खिम्ती - लामोसाँघ् - राकाथुम (रामेछाप) १३२ ९८४१७५२२३५६
४२ सहायक ब्रबिम मानन्धर NEA Digital Network and SCADA ९८४१४९१९६०
जा न अकाल न
४ सहायक [सुरेन्द्र चौधरी Distributed Solar Energy Project ९८४५११३४६११
पा
४४। इन्जिनियर। रणधिर पाठक मधेश प्रदेश ग्रामिण विदयुतिकरण आयोजना लट नं. ३। ९८५४०३३३७७
ता मि

पोखरा भरतपुर वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना। ९८४१९७४४५५
EEE

४० सहायक बिरेन्द्रकुमार झा मधेश प्रदेश ग्रामिण विद्युतिकरण आयोजना लट नं. १। ९८५२०२४९४०
प्रबन्धक आयोजना प्रमुख
N A

89

नेपाल विद्युत प्राधिकरण
आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय

आ.ब.
२०८२/०८२३ प्रथम शुरुदेखि
आ.व. २०८२/०८३ को को यस अवधि
प्रथम त्रैमासिक बजेट प्रथम त्रैमासिक त्रैमासिक सम्मको शुरुदेखी यस
बजेट (रकम रु. हजारमा) खर्च अवधि कल खर्च अवधि
wa आयोजनाको नाम शिर्षक ' लक्ष्यको 1 सम्मको कैफियत
(रकम रु. प्रतिशत
नम्बर तुलनामा प्रगति
हजारमा) (कल
खर्च लागतको प्रतिशत
प्रतिशत ATA
जम्मा बजेट जम्मा खर्च तुलनामा)

९१३२ के.भी तथा अन्य _
भोल्टेजस्तरका =
०८)
प्रसारणलाइन विस्तार =
आयोजनाहरू ५)
त्रिशुली 3 बी हव सवस्टेन निर्माण कार्य
अन्तर्गत १३२ के.भी. Bay Extension कार्य
समुन्द्रटार - त्रिशुली ३ वी सम्पन्न भई राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जडान
१। BT १३२ के.भी. ~ 00 ३१९६ ५०० १५.६४। ९९९८। ९९.९९ कार्य सम्पन्न भएको। समुन्द्रटार देखि त्रिशुली
प्रसारणलाइन आयोजना सम्मको
२ बी हव सवस्टेन सम्मको प्रसारणलाइन
अन्तर्गतका सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गरी ORY
जुन २४ देखी सञ्चालनमा रहेको।
ग्रिड सवस्टेशन सुदृढीकरण आयोजना सम्पन्न भैसकेको र ea रकम
२ तथा क्षमता विस्तार का. OO १६२ न. _0O का. _0O poe _0O भुक्तानी गर्न बाँकी भएकोले वित्तिय र भौतिक

आयोजना

प्रगति नभएको।

90

काठमाडौं उपत्यका प्रसारण
क्षमता सुदृढिकरण
आयोजना फेज १

काठमाडौं उपत्यका
सवस्टेशन अटोमेशन
आयोजना

प्रसारण तथा वितरण

सुपरिवेक्षण परामर्श
आयोजना

काठमाडौं उपत्यका प्रशारण
क्षमता सुदृढिकरण
आयोजना फेज २

७४,८०३

- _0O

४३९,७४

१२७०७०१

२९९१

११६९२३

१०४१२३२२

९२३४ ४

४७२६०

१३२१. ८४

७२. २१

४०४.१७

१.२८

४५. ४१

ट९.0००

७९. ०४

१०.३२

ए०.०७

GUAR

ट३. २३२

१०.०९

चोभार र फुटुङ्गमा निर्माणाधिन सवस्टेशनको
कन्ट्रोल विल्डीङ्गको कार्य सम्पन्न गरी
Electrical Equipment को Installation
सम्पन्न गरी Testing कार्य प्रारम्भ भएको।
थिमिमा निर्माणाधिन सवस्टेशनको कन्ट्रोल
विल्डीङ्गको Roof Casting को कार्य सम्पन्न
भई Finishing कार्य भईरहेको।

बनेपा सवस्टेशनको अटोमेशन सम्पन्न भई
Master Control Centre, मिनभवनबाट
डाटा Read गर्न सुरु भएको। हाल साईटमा
shut down कार्य उपलब्ध भई पाटन स/स,
स्यूचाटार स/स मा अटोमेशनको कार्य
भईरहेको।

परामर्शदाताबाट परामर्श सेवा उपलब्ध
भईरहेको। GIS Mapping कार्य सम्पन्न
भएको। विगत आ.ब.२०८१/८२ मा बाँकी

रहेको परामर्श सेवाको भुक्तानी यस अवधिमा
भएको तर यस अवधिको परामर्श सेवाको
सम्पूर्ण भुक्तानी नभै सकेकोले वित्तीय भन्दा
भौतिक प्रगति केही बढी देखिएको।

बालकुमारीमा निर्माण हुने सवस्टेशनको
लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तीको प्रक्रियामा
रहेको तर सुनिश्चितता नभैसकेकोले ठेक्का
WHAT सुरु हुन नसकेको।

91

हेटौडा परवानीपुर पोखरीया
१३२ के.भी. प्रसारणलाइन
आयोजना

प्रसारण तथा वितरण प्रणाली
सुदृढीकरण सुपरिवेक्षण
परामर्श आयोजना

१३२ के.भी. प्रसारण
कन्डक्टर अपग्रेड आयोजना

ग्रीड सबस्टेशन अटोमेशन
आयोजना फेज २

२१.७४ १७९८ २१

हा

_

४००१३

१३४०९

४००३९

३२५४२०

AS
AS

- ऐन,

११४.९३

७३.१४

ट ४. 0००

18.98

न९.९०

RAL

£4.96

९,३०

49,92

GER

90,08

पोखरियामा Site Labeling, Boundry
Wall, Back Filling को कार्य भईरहेको।
स्टाफ क्वाटर र गार्ड हाउस निर्माण तथा
आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक
डिजाईन र Ses Approval को कार्य
भईरहेको।

आयोजनाको Design तथा Drawing हरु
Review and Recommendation को
कार्य परामर्शदाताबाट भईरहेको। निर्माणको
क्रममा रहेका आयोजनाहरुको साईट
सुपरभिजनको कार्य परामर्शदाताबाट
भईरहेको। अघिल्लो आ.व. २०८१/०८२ को
परामर्श सेवाको बिल यस अवधिमा प्राप्त भई
सोको भुक्तानी समेत भएको कारण वित्तीय
प्रगति बढी देखिएको।

पिलुवा- नवलपुर खण्डमा तार बदलीका
कार्यहरु भएको तथा चपुर सवस्टेशनमा CT
बदलीको कार्य भएको।

आयोजना निर्माणको लागि आवश्यक

सामाग्रीहरु आयोजनाको साईटमा उपलब्धी
भई Installation कार्य भईरहेको। विगत
आ.ब. २०८१/८२ मा बाँकी रहेको भुक्तानी
समेत यसै अवधिमा भएको कारण वित्तीय
प्रगति बढी देखिएको।

92

११

डाडाखेत राहुघाट १३२
के.भी. प्रसारणलाइन
आयोजना

घोराही-माडीचौर १३२
के.भी. प्रसारणलाइन

आयोजना

२२. ४४ १४४०९४ BRE 20, 6% ६२.८० य०.०३। ही ही

डाँडाखेत-राहघाट सवस्टेशन तथा
प्रसारणलाइनको ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भई
डाँडाखेत सवस्टेशनमा Control Building
तथा = Switchyard Finishing तथा
Electrical Equipment Erection को
कार्य भईरहेको। प्रसारण लाईन अन्तर्गत सबै
टावरहरुको मुआब्जा निर्धारणको काम
सम्पन्न भई रकम वितरणको कार्य भइरहेको। ९४५ वटा टावरको Foundation, ४८ वटा
टावरको Erection कार्य भईरहेको र ०. ४५
कि.मी. तार तान्ने कार्य सम्पन्न भएको। वन
विभागसँग जग्गाको सट्टाभर्ना कार्य सम्पन्न
भई करिब ५०४ रोपनी जग्गा वन विभागको
नाममा पास भईसकेको वृक्षारोपण तथा
व्यवस्थापनको लागि लागत अनुमान
तयारीको चरणमा रहेको। CROW
क्षेत्रभित्रका जग्गाको विवरण तयार गरी
क्षतिपूर्ति निर्धारणको कार्यका लागि विवरण
तयार भईरहेको।

रोल्पा, प्यूठान तथा दाङ जिल्लामा पर्ने टावर
प्याडको जग्गा अधिग्रहणको कार्य सम्पन्न
भएको। वातावरण विभागबाट TOR
स्वीकृती भई EIA कार्य सम्पन्न भएको।
सवस्टेशन निर्माण अन्तर्गत Staff Quarter,
Guard House, Control Building तथा

Equipment Foundarion को कार्य
भईरहेको। टावर प्याडको जग्गा अधिग्रहणको
कार्य सम्पन्न हुने क्रममा रहेको। १२२ वटा

93

पन्गताङ १३२ के.भी.
सब्सटेशन आयोजना

केरौन १३२ के.भी.
सवस्टेशन आयोजना

कोहलपुर-नेपालगञ्ज १३२
के.भी. प्रसारणलाइन
आयोजना

अरूणखोला-दुम्कीबास
१३२ के.भी. सब्सटेशन
आयोजना

२६. ७८

२८००. ९१

१७.०७

१४३.९८

४८८ ९५७

७८८८ २

९२७९२

२४३४९

२४२२ २२

४१७९८

३२७१०

२११. २६

48.05

१४६.९८

४७.२०

ट५.१७

२४.६०

-_

_
२२५.६२

_

टावर मध्ये ७५ वटा टावरको Foundation
र ३९ वटा टावरको Erection कार्य सम्पन्न
भएको। खुग्री सवस्टेशनको लागि आवश्यक
सम्पूर्ण निर्माण सामाग्री साईटमा प्राप्ती भई
निर्माणको चरणमा रहेको।

Swichard Protection को कार्य अन्तिम
चरणमा रहेको तथा Staff Quarter
निर्माणको चरणमा रहेको।

आयोजनाको निर्माणमा प्रयोग हुने
Transformer लगायतका सवस्टेशन
Equipment हरु यसै त्रैमासिक अवधिमा
प्राप्त भई सोको भुक्तानी समेत भएको तथा
विगत आ.व. २०८१/८२ को अन्तमा बाँकी
रहेको भुक्तानी समेत यसै अवधिमा भएको
कारण वित्तीय प्रगति बढी देखिएको।
सिभिल निर्माण कार्य अन्तर्गत कन्ट्रोल रुम,
स्टाफ क्वाटर, गार्ड हाउस तथा
उपकरणहरुको Foundation कार्य भईरहेको। आयोजनाको निर्माण उपकरणहरुको आपूर्ति
कार्य भईरहेको।

केवल ded, स्वीचयार्ड तथा स्टोर रुम
लगायतको ढलान कार्य सम्पन्त भई
Equipment जडान कार्य भईरहेको। विगत
आ.ब. २०८१/०८२ मा भएको कार्यको
भुक्तानी यस त्रैमासिक अवधिमा भएको
कारण वित्तीय प्रगति बढी देखिएको।

94

qs

१९

मूलपानी १३२ के.भी
सब्सटेशन आयोजना

चोभार पाटन चापागाँउ १३२

के.भी भूमीगत प्रसारणलाइन
आयोजना

अमलेखगंज सब्सटेशन

निर्माण आयोजना

९७ २०

४८९९४५

९३२९

१००.७४ ८७.२२ ९३.२१। २८०२१९१ ५०६२३२ १४५७. २९ १६. ९५१

सवस्टेशन उपकरणहरुको जडान कार्य
सम्पन्न भई १३२ के.भी. GIS सवस्टेशन
चार्ज कार्य सम्पन्न भई सञ्चालनमा रहेको।
अघिल्लो आ.ब. २०८१/०८२ मा बाँकी
रहेको केही भुक्तानी समेत यस त्रैमासिक
अवधिमा भएकोले भौतिकको तुलनामा
वित्तीय प्रगति केही बढी देखिएको।

पाटन सवस्टेशनमा Raft ढलान कार्य
सम्पन्न भएको। Wed सवस्टेशनमा CRB
को पहिलो तल्ला ढलान कार्य सम्पन्न भएको,
Transformer Foundation कार्य सम्पन्न
भएको PEB Erection को कार्य निर्माणको
क्रममा रहेको। PEB Equipment साईटमा
डेलिभरी भएको। पाटन सवस्टेशनमा VY
MVA को ३ वटा तथा ६३ MVA को २
वटा Transformer सप्लाई कार्य सम्पन्न
भई सोको भुक्तानी समेत भएको। भुमिगत
प्रसारण लाईनतफ ३४० मिटर Cable
Trench तथा ७ वटा Joint Chamber
निर्माण कार्य सम्पन्न भएको। विगत आ.व.
२०८१/०८२ मा भएको कार्यको बाँकी
भुक्तानी तथा यस त्रैमासिक अवधिमा भएको
कार्यको समेत भुक्तानी यसै अवधिमा भएको।
मिति २०८२ बैशाख १ गतेदेखी अम्लेखगञ्ज
सवस्टेशन सञ्चालन आएको तथा
हस्तान्तरगका लागि हेटौँडा ग्रिड
महाशाखासँग समन्वयको कार्य भईरहेको।

95

२०

A)
A)

EGMP सुपरिवेक्षण परामर्श
आयोजना

कालीगण्डकी कोरिडर २२०
केभी प्रसारण आयोजना

मर्स्याङ्दी कोरिडर २२०
के.भी. प्रसारणलाइन
आयोजना

मर्स्याङ्दी-काठमाडौं २२०
के.भी. प्रसारणलाइन
आयोजना

१३०.६६

९९ ८४

१४०

२०७५७

८३३९

३४२३४०

द्ट२२

३०४५०.७१

BOY

२२४०९४८

AGA RE

१४६.७० प९.७० 90,80

-

परामर्शदाता बाट परामर्श सेवा प्रदान
भईरहेको। विगत आ.ब २०८१/०७०८२ मा
बाँकी रहेको भुक्तानी यसै त्रैमासिक अवधिमा
भएको कारण वित्तीय प्रगती बढी देखिएको।
प्रसारणलाइन अन्तर्गतको सम्पूर्ण निर्माण
कार्य सम्पन्न भई लाईन सञ्चालनमा आएको।
उदिपुर सवस्टेशन हाल संचालनमा रहेको
तथा पोखरा ग्रिडलाई हस्तान्तरण को
प्रक्रियामा रहेको। उदिपुर भरतपुर

प्रसारणलाइन अन्तर्गत Fall Back Plan
मा Stringing कार्य करिब सम्पन्न भएको
छ भने १९५ वटा टावर Erection र १७४५
बटा टावर Foundaion कार्य सम्पन्न तथा
१३ कि.मी. डबल alee तार तान्ने कार्य
सम्पन्न भएको छ। खुदि सवस्टेशनमा

सिभिल निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको
छ। seq खण्डमा qo वटा टावर
फाउण्डेशन कार्य सम्पन्न भई १३ वटा टावर
Erectin कार्य सम्पन्न भएको छ। यस
अवधिमा भएको कार्यको भुक्तानी प्रक्रियामा
रहेको कारण वित्तीय प्रगति कम देखिएको।
माकिचोक २२० HAT GIS सवस्टेशन
२०८१/०९/१६ देखी २२० के.भी. क्षमतामा
चार्ज भई सञ्चालनमा आएको तथा ग्रिडमा
हस्तान्तरणको प्रक्रियामा रहेको।
Operational Handover को अन्तिम
चरणमा रहेको। मातातीर्थमा निर्माण सम्पन्न

96

ग्रिडमा हस्तान्तरणको प्रक्रियामा रहेको।
विगत आ.व. २०८१/०८२ मा सम्पन्न
भएको कार्यको भुक्तानी तथा चालु त्रैमासिक
अवधिमा सम्पन्न भएको कार्यको ACHAT
समेत यसै अवधिमा भएको कारण वित्तीय
प्रगति बढी देखिएको।

परामर्शदाताबाट परामशंसेवा उपलब्ध
भईरहेको। विगत आ.ब २०८१/०८२ मा
बाँकी रहेको भुक्तानी यसै त्रैमासिक अवधिमा
भएको कारण वित्तीय प्रगती बढी देखिएको।
न्यू बुटवल सवस्टेशनको निर्माण कार्य
सम्पन्न भई आ.व. २०८०/०८१ देखी पूर्ण
सञ्चालनमा आएको। न्यू बुटवल बर्दघाट
न्यू बुटवल-बर्दघाट २२० प्रसारण लाईनको टावर निर्माण कार्य सम्पन्न
के.भी प्रसारणलाइन तथा 133.33 २३४७ २९७३ १२६,७६ ९५.५२ ९४.९७। भई लाईन चार्जिङ्ग कार्य सम्पन्न भएको छ।
सब्सटेशन आयोजना आ.ब.२०८१/०८२ मा बाँकी रहेको भुक्तानी
यस त्रैमासिक अवधिमा भएको तथा यस
त्रैमासिक अवधिमा भएको कार्यको भुक्तानी
बाँकी रहेको।

लप्यीफेदी सवस्टेशनमा Control Room,
GIS hall, Transformer तथा Quarter
Building को फाउन्डेसन Structure को
निर्माण कार्य सम्पन्न भएको। चाँगुनारायण
सवस्टेशनमा GIS Testing कार्य सम्पन्न
भएको। टेक् सवस्टेशनमा Third Phase
Charge कार्य सम्पन्न भई संचालनमा
आएको।

सुपरीवेक्षण परामर्श सेवा

आयोजना २४५२. ८२ २२०२ RROLG १०२९. २५ ९०५८ ट९,. ४७
आयोजना

लप्सीफेदी-चाँगुनारायण
सबस्टेशन निर्माण आयोजना

२२.ट२ ९३७३७ ४९८व२ २२.२२ ७९,५७२ 94.5%

97

२५9

बोरंग-झर्लाङ-रातमाटे-
नोविसे २२० के.भी.
प्रसारणलाइन आयोजना

नयाँ बुटवल-लमही-
कोहलपूर-नयाँ अतरिया

४०० केभी प्रसारणलाइन
आयोजना

२१.९२ १५८.९३।

COOLS RAR 10.8 18.88

arr तथा लपाङमा निर्माण हुने

सवस्टेशनको लागि Soil Cutting and
Site Labeling तथा Boundry Wall
निर्माणको कार्य भईरहेको। नुवाकोटमा टावर
प्याडमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण र
वितरण कार्य भईरहेको, धादिङ्गमा पर्ने टावर
प्याडको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण तथा
सूचना प्रकाशन गरी वितरणको कार्य
भईरहेको। आयोजनाको ठेकेदारले Detail
Design र Detail Survey को कार्य
गरिरहेको विवरण प्राप्त हुन बाँकी।

लमही देखी छिन्चु तथा दोदोधारा देखी नयाँ
अत्तरीया प्रसारण लाईनको IEE का सम्पूर्ण
कार्यहरु पश्चात स्वीकृतीको लागि विद्युत
विकास विभागमा पेश भएको। छिन्चुदेखि
दोदोधारा प्रसारण लाईन राष्ट्रिय निकुञ्ज
तथा बन्यजन्तु संरक्षण विभागबाट सहमति
प्राप्त भई TOR सहमतिको लागि विद्युत
विकास विभागमा पेश भएको।
परामर्शदाताले १३२ के.भी. सुर्खेत र ४००
के.भी. दोदोधारा साथै १३२ के.भी fsa
सुर्खेत) प्रसारण लाईनको aay तथा
विस्तृत ईन्जिनियरिङ्ग Design तथा
Drawing कार्यहरु सम्पन्न गरी
आयोजनामा रिपोर्ट पेश गरेको। विद्युत
विकास विभागबाट लमहीदेखि छिन्चु तथा
दोधारादेखि नयाँ अत्तरीयासम्मको प्रसारण
लाईनको IEE को TOR सहमती प्राप्त गरि

98

सार्वजनिक सुनुवाईको कार्य सम्पन्न भएको।
विगत आ.ब. २०८१/०८२ को अन्तमा
भएका कार्यको भुक्तानी यस त्रैमासिक
अवधिमा भएको कारण वित्तीय प्रगति बढी
देखिएको।

नयाँ बुटवल लमही ४०० के.भी.
प्रसारणलाइन आयोजनाको IEE तथा
Construction Licence Wat भएको।
बोलपत्र कागजात, लागत इष्टिमेट
लगायतका कागजातहरु 103 मा

नयाँ बुटवल लमही Yoo
२९। daft, प्रसारणलाइन
आयोजना

न्यू बुटवल- कुश्मा सवस्टेशन
विस्तार आयोजना

०.३८

आवश्यक Review तथा No Objection
को लागि पठाएको। आयोजनाको
कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने डिभिजन वन कार्यालयको
कार्यक्षेत्र भित्र ROW मा पर्ने रुखहरु
गणनाको कार्य सम्पन्न भएको।

- १४१६७९ २९३२
आयोजनाको TOR लागत ईष्टिमेट तथा
Evaluation Criteria सम्बन्धी
कागजातहरु सम्बन्धमा ADB बाट No

~ ०० ३०६९१ १९९ २४ ०.६५ ०.१४ ०.०१ Objection Letter Wat भई EOI Float
गरी Evaluation का सम्पूर्ण कार्यहरु
सम्पन्न गरी Request for proposal जारी
गर्ने तयारी भईरहेको।

जुम्लामा निर्माण हुने सवस्टेशनको लागि
१८५८१ २७३.७४ क. .0० ome 00 आवश्यक जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भई
वितरणको कार्य भईरहेको। आयोजनाको

99

ETDSP सुपरिवेक्षण परामर्श
सेवा आयोजना

दैलेख -कालिकोट-जुम्ला
२२। १३२ के.भी. प्रसारणलाइन
आयोजना

अरूणपूल तिङला न्यूखिम्ति
तामाकोशी सुनकोशी हब
ढल्केवर ४०० के.भी.
प्रसारणलाइन आयोजना

तामाकोशी-काठमाण्डौ
२२०/४०० के.भी. Wa.
आयोजना

दूधकोशी जलविद्युत ४००
के.भी. प्रसारणलाइन
आयोजना

400,00

४३.१०

३९.३९

२७३२

१०१३४९

९८३

२५८०

GERRY

३०७२

१०१.७६

९३.९४

३७.८४

ट ४. २७

७८. ३७

३८.१४

९१.३२

य१.४२

२७.९९

वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव
न्यूनिकरणका कार्यहरु भईरहेको।

सवस्टेशन तथा प्रसारणलाइनको विस्तृत
डिजाईन प्रतिवेदन तथा लागत तयार भएको। परामर्शदाताबाट पेश भएका रिपोर्टहरु
स्वीकृतीको चरणमा रहेको। आयोजना
अध्ययनको कार्य स्वीकृतीको चरणमा रहेको। विगत आ.व. ०८१/०८२ मा बाँकी रहेको
तथा यस त्रैमासिक अवधिको भुक्तानी समेत
यसै अवधिमा भएको।

खिम्ती - बाह्रबिसि ४०० के.भी.
प्रसारणलाइन निर्माण तफ ११८ वटा टावर
फाउन्डेशन तथा ११८ वटा टावर Erection
कार्य सम्पन्न भई ४२.६७ कि.मी.
Stringing कार्य सम्पन्न भएको। बाह्रबिसे-
काठमाण्डौं ४०० के.भभी र लप्यीफेदी
दुवाकोट १२२ के.भी प्रसारण लाईन निर्माण
तफ १२० वटा टावर फाउन्डेशन १२० वटा
टावर Erection सम्पन्न भई ४५ कि.मी.
Stringing कार्य सम्पन्न भएको। बाह्रबिसे
२२०/१३२/११ के.भी. सवस्टेशनको सम्पूर्ण
कार्य सम्पन्न भई Communication
उपकरणको LDC Integration बाहेक
चार्ज गर्ने काम बाँकी रहेको।

विद्युत विकास बिभागबाट IEE स्वीकृतीको
अन्तिम चरणमा रहेको।

100

राकाथुममा सवस्टेशनको लागि अधिग्रहण
गरिएको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण
भईसकेकोले यो आ.व. मा मुआब्जा वितरण
गर्ने कार्य लगायत सवस्टेशनको जग्गामा
कम्पाउण्ड वाल निर्माण तथा पहुँच मार्ग
बनाउनै मुख्य लक्ष्य रहेको छ।

लामोसाँघु रामेछाप १३२
३६। के.भी. प्रसारणलाइन - 00 ७१०० न. ०० र ०० - 00 र ००
आयोजना

दमौली Peal बुर्तिबांग लागत अनमान तथा डिजाईनका डकमेन्टहरु
बाफिकोट ४०० के.भी. ~

Review को चरणमा रहेको।

प्रसारणलाइन आयोजना
बुढीगण्डकी कोरिडोर ४००
के.भी. प्रसारणलाइन
आयोजना

लागत अनुमान तथा डिजाईनका डकमेन्टहरु
Review को चरणमा रहेको।

रमौली सवस्टेशनको माटो परिक्षण कार्य
सम्पन्न भएको, रमौंली सवस्टेशनको लागि
आवश्यक पर्ने थप जग्गा अधिग्रहणको
प्रक्रियामा रहेको। विद्युत विकास विभागबाट
निजगढ रमौली पोखरिया विद्युत प्रसारण अनुमतिपत्र प्राप्त भएको।
४०० के.भी. प्रसारणलाइन,,, आयोजना निमाणको लागि स्विकृत IEE
आयोजना अनुसार वन क्षेत्र प्रयोगको स्वीकृतीको लागि
विद्युत विकास विभागमा विवरण पेश भई
अनुमति प्राप्तीको प्रक्रियामा रहेको। प्रसारण
लाईन तथा सवसटेशनको बोलपत्र कागजात
तयारीको कार्य भईरहेको।
ओखरपौवा-तिनपिप्ले २२० आयोजनाको "रे विद्युत निकास
विभागबाट स्वीकृत भई 177 को कार्य
भईरहेको। आयोजनाले निर्माण गर्नै

के.भी. प्रसारणलाइन तथा १९०७११ १७४.३८ cov = vO
सबस्टेसन आयोजना

सवस्टेशनको जग्गा अधिग्रहणा अन्तर्गत

101

मुआब्जा वितरणको कार्य भईरहेको।
आयोजनाको बोलपत्र तयारीका कार्यहरु
भईरहेको। त्रैमासिक तथा बार्षिक लक्ष्य
अनुरुपका कार्यहरु भएतापनि सोको भुक्तानी
हुन बाँकी रहेको कारण वित्तीय प्रगती कम
देखिएको।। बोलपत्र कागजात तयारी हुने क्रममा रहेको
[नन न पत ea।।

X,59,08, 8G। X,08,00, 22128

सामान आपूर्ति पहिलेनै भई लाईन निर्माणका
१७.३२ ७९००० ८५२३ १०.७९ ९२७ ४२ ९७७२ कार्यहरु भईरहेको र हाल सवै सवस्टेशनहरु
सञ्चालनमा आईसकेको।

Topography Survey तथा Grid
Connectivity Survey कार्य सम्पन्न
भईसकेको, General Plant Layout,
Civil Design & Major Equipment

20.84 १०९१०१ २७५३० २५. २३ 33.32 ३४.२८ हरुको Detail Engineearing अन्तर्गतका
कार्यहरु भईरहेको। विगत आ.ब. २०८१/८२
मा बाँकी रहेको भुक्तानी यसै त्रैमासिक
अवधिमा भएको कारण वित्तीय प्रगति बढी
देखिएको।

102

अन्य ३३ के.भी. लाइन
तथा सबस्टेशन आयोजना

वितरण प्रणाली सुदृढीकरण
तथा विस्तार आयोजना

कर्णाली सौर्य उर्जा
आयोजना

2.9

काठमाडौँ उपत्यका मध्य
तथा उत्तर वितरण प्रणाली
सुदृढीकरण आयोजना

११७. ९१

४८९२५

२१९२९.०९

१७६. ८०

७८. ७२

७८.४२

हालसम्म महाराजगंज स/स अन्त
बुढानिलकण्ठ, चपली, Wether, हात्तीगाँडा,
महाराजगंज, मण्डिखाटार, धापासी हाईट,
चुनदेवी, रानिवारी, बानियाटार, बालुवाटार
लागयतका विभिन्न स्थानमा भुमिगत कार्य
भई हालसम्म १८०५ वटा सर्भिस फिडर
प्यानल, ६४९ वटा फिडर प्यानल र २६ वटा
RMU फाउन्डेशनको निर्माण कार्य
भईसकेको र १७१४ वटा सर्भिस फिडर
प्यानल, ६४१ वटा फिडर प्यानल र WY वटा
RMU जडानको कार्य सम्पन्न भएको छ।
महाराजगंज वितरण केन्द्रको वितरण प्रणाली
भुमिगत गर्ने तथा सुदृढीकरण गर्ने तथा
सुदृढीकरण गर्ने कार्यमा ६१३ कि.मी.
HDPE Pipe Laying गरेको र १८३
कि.मि. PLB HDPE Pipe Laying,
३४० कि.मी. LT(XLPE) र २१० कि.मी.
HT(XLPE) को Cable Laying कार्य
सम्पन्न भईसकेको छ। महाराजगंज
सवस्टेशन अन्तर्गत १४३ कि.मी.
HT(XLPE), १८४ कि.मी. LT(XLPE),
२० वटा RMU र ३१५ वटा फिडर प्यानल
र ९३८ वटा सर्भिस फिडर प्यानल
Commissioning कार्य भईसकेको।
महाराजगंज, पानीपोखरी, गोल्फटार,
मण्डीखाटार, बालुवाटार, बुढानिलकण्ठ र
पानीपोखरी लगायत भुमिगत कार्य सम्पन्न

103

काठमाडौँ उपत्यका पुर्व तथा
दक्षिण वितरण वितरण
प्रणाली सुदृढीकरण
आयोजना

काठमाडौँ उपत्यका पश्चिम
४६। वितरण प्रणाली सुदृढीकरण
आयोजना

: हा
; ;

भईसकेका क्षेत्रमा Road Restoration भई
सडक विभागलाई हस्तान्तरण गरेको।

रत्नपाक वितरण केन्द्रको वितरण प्रणाली
भुमिगत गर्ने कार्यका लागि XLPE ABC
Cable, HDPE/PLB- HDPE Pipes
Feeder Panel साईट डेलिभरि भएको र
त्रिप्रेश्वर सुनधारा जमल लैनचौर सडक
खण्डमा भुमिगत कार्य सम्पन्त भएको।
विगत आ.ब. २०८१/०८२ मा बाँकी रहेको
भुक्तानी यस त्रैमासिक अवधिमा भएको तथा
यस अवधिमा सम्पन्न भएको कार्यको
भुक्तानी बाँकी रहेका कारण भौतिकको
तुलनामा वित्तीय प्रगती केही कम देखिएको।
१९४ कि.मी. ११ के.भी. XLPE Cable
तथा १९३ कि.मी. ४०० भोल्ट XLPE
Cable जडान सम्पन्न भएको। कोटेश्वर-
वालकमारी खण्डमा पाईप Laying कार्य
सम्पन्न भएको तथा कलंकी थानकोट
खण्डमा बाँकी रहेको Under Ground कार्य
अन्तर्गत पाईप Laying कार्य सम्पन्न भई
केबल बिछ्याउने कार्य प्रारम्भ भएको र
विगत आ.व. २०८१/०८२ मा भएको
कार्यको बाँकी भुक्तानी तथा यस त्रैमासिक
अवधिमा प्राप्त निर्माण सामाग्रीको भुक्तानी
लगायतको कारणले वित्तीय प्रगति बढी
देखिएको।

104

LT XLPE Cable Laying 76 KM, HT
XLPE Cable Laying 134 KM, LT
Feeder Piller & Service Piller 888

ललितपूर भक्तपूर वितरण Installation, RMU 68 Installation,
४७। प्रणाली सुदृढीकरण १०१.३० १६०६५० १५५८०० ९६.९८ ५०.६१ ५५.४५। HDPE Pipe Laying 280 Km, PLB
आयोजना Duct Pipe Laying 149 Km, Pole

Installation 179 Pcs, Civil
Foundation Works 1078 Nos,
Blacktop 5954 Sqm Complete

पोखरामा ५ वटा फिडर चार्ज गरिएको र
भरतपुरमा करिब ९ कि.मी. र पोखरामा
करिब ५ कि.मी. पाईप विछ्याउने कार्य

पोखरा भरतपूर वितरण सम्पन्न भएको। ४८ कि.मी. HDPE Pipe

प्रणाली सुदृढीकरण ७८. २१ १६४५ २५ १०४३०७ ६३.४० ६३.१३ ७४,६१ विछ्याउने कार्य तथा 5२ कि.मी. केबुल

आयोजना विछ्याउने कार्य सम्पन्न भएको। HDPE
Pipe, ABC Cable, DO Fuse, Feeder
Piller लगायतका निर्माण उपकरणहरु
साईटमा प्राप्त भएको।

परामर्शदाताको समन्वयमा बोलपत्र कागजात

कर्णाली बिद्यतिकरण इष्टिमेट तयारीका कार्यहरु

४९। योजना र नल, २६८४० सि नन नल, पति र लागत इष्टिमेट तयारीका कार्यहरु
आयोजना भईरहेको
भईरहेको।

स्मार्ट मिटरीङग aT आयोजना कन 100 99908 ८९.७३ हाल यस आयाजनाका सम्पूण कार्य सम्पन्त
भई Completion Certificate पनि जारि

विद्युत विकास दशक

सम्बन्धी कार्य योजना

50108127

109

विद्युतीय सवारी चार्जिङ
स्टेशन पूर्वाधार तथा विकास
आयोजना

डाटा तथा नियन्त्रण केन्द्र

निर्माण आयोजना।

भईसकेको। ठेक्का सम्झौता अनुसार चौँथो
बर्षको FMS, AMC Period मा रहेको।

आयोजना Capitalization को कार्यहरु
भईरहेको।

Data Center निर्माण कार्य सम्पन्त भई
Capitalization को प्रक्रियामा रहेको छ।
DCC अन्तर्गतको काम उपत्यका भित्रको
मातातीर्थ सवस्टेशन बाहेक सबै
सवस्टेशनहरुमा सम्पन्त भएको, DSSR
आयोजनाहरुसँग समन्वय गरी Feeder,
RMU लगायतका उपकरणहरुलाई
SCADA/DMS/OMS सँग Integration
र Operation को लागि यौजना तयार
भईरहेको सिभिल निर्माण अन्तर्गतका कार्यहरु
सम्पन्न भई डाटा सेन्टर चार्जिङ्ग गरी हाल
टेष्टिङ फेजमा रहेको। थापाथली स्विचिङ्ग
स्टेशन लगायत उपत्यका बाहिरका पोखरा,
भरतपुर बनेपा र पाँचखालको
सवस्टेशनहरुमा समेत आयोजनाले RTU
Installation को कार्य सम्पन्न गरी डाटा
संकलन गर्ने कार्य भईरहेको छ। SDH
Network Design को काम समेत
चलिरहेको छ।

बोलपत्रको प्राविधिक मुल्याङ्गनको कार्य शुरु
गरिएको।

106

मिरटरीङग आयोजना बोलपत्र कागजात तयारी हुने क्रममा रहेको
स्मार्ट ग आयोजना ९ को प्रयोगका
फेज हि fom १४२८ ३५ सि नन fom fom। MDMS. Software को प्रयोगका
(फेज 2) छलफल भईरहेको
विषयमा छलफल भईरहेको।

परामर्शदाताको सहयोगमा नेटवर्क निर्माण
NEA Digital Network कार्यका लागि सर्भको कार्य सम्पन्न भई
and SCADA ९३२० न .0० परामर्शदाताको समन्वयमा बोलपत्र कागजात
Expansion Project र लागत इष्टिमेट तयारीका कार्यहरु
भईरहेको।। eee सा

सासेक विद्युत प्रसारण
तथा वितरण प्रणाली
सुदृढीकरण आयोजना

32,000 PSC एयभि मध्ये १९००० थान
PSC Pole गाड्ने कार्य सम्पन्न भएको १०
वटा सवस्टेशन मध्ये २ वटा सवस्टेशन चार्ज
सम्पन्न भएको। ३ वटा सवस्टेशन चार्ज हुने
अवस्थामा रहेको र ५ वटा सवस्टेशनमा
१०२.६८ २४२५:१२ २३७२९१ ९६,७०७ ९६१,७७ ७७. 94 सिमिल निर्माण। भईरहेको सम्पन्न भई इईंलैक्ट्रिकल
अन्तर्गतको कार्य भईरहेको। ४० कि.मी. ३२
के.भी. लाईन, २४० कि.मी. ११ के.भी.
लाईन तथा २४९० कि.मी. LT लाईन तान्ने
कार्य सम्पन्न भएको। यस त्रैमासिक
अवधिको लक्ष्यको तुलनामा पूँजिगत कार्य
बढी हुन गई भौतिक प्रगति बढ्न गएको।

खिम्ती-बाहबिसे-लप्सिफेदी आयात गरिएका निर्माण उपकरणहरु तथा
४०० के.भी. सबस्टेशन ४१.९८ ३७०७२४५ १४४५४३७ ३९. २३ EWES ७८.४५६ सिभिल निर्माणका उपकरणहरुको जडान
आयोजना कार्य भईरहेको। नयाँ खिम्ती, बाह्रबिसे तथा

107

प्रदेश नं. २ ग्रामिण
विद्युतीकरण तथा वितरण

प्रणाली सुदृढीकरण
आयोजना

लप्सीफेदी सवस्टेशनमा जडान हुने
उपकरणहरु भन्सार जाँचपासको क्रममा
रहेको। अघिल्लो त्रैमासिक अवधिमा सम्पन्न
भएको कार्यको भुक्तानी यस अवधिमा भएको
तथा यस अवधिको सामान उपलब्धी, निर्माण
कार्य तथा निर्माण सामाग्री जडान कार्यको
भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको।। emer। सरर साग

108

५.८. ईन्जिनियरिङ्ग सेवा निर्देशनालय:

४५.८.१. ईन्जिनियरिङ्ग सेवा निर्देशनालयको कार्य विवरण : 5.4.

1°.

सेवा निर्देशनालयको कार्य विवरण :
पूर्वाधार तथा जलविद्युत विकास सम्बन्धी कार्यहरु,

जलविद्युत, पानीको बहुपक्षीय उपयोग वा अन्य पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा ईन्जिनियरिङ्ग,
वातावरण तथा सामाजिक अध्ययन,वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण तथा अनुगमन, माटो
परिक्षण तथा ड्रिलिङ सम्बन्धी कार्य,

ट्रान्सफर्मर तथा अन्य महत्वपूर्ण विद्युत सम्बन्धी यन्त्रहरुको परीक्षण र मर्मत सम्बन्धी
कार्य,

गुणस्तरीय कंक्रिट पोलको उत्पादन र विकी गर्ने सम्बन्धी कार्य,

जलविद्युतसंग सम्बन्धित प्राविधिक तथा ब्यवस्थापनको क्षेत्रमा दक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्ति
तयार गर्न तालिम सञ्चालन गर्ने कार्य,

जलविद्युत इन्जिनियरिङ्ग र ब्यवस्थापन सम्बन्धी ब्यवसायिक सेवा ब्यापारिक रुपमा प्रदान
गर्ने कार्य,

प्राधिकरणको काममा बाधा नपुग्ने गरी विभिन्न उपकरण तथा भौतिक साधन / सुविधा
पूर्व निर्धारित दरमा अन्य निकायलाई उपलब्ध गराउने कार्य,

निर्देशनालय अन्तरगतका विशेषज्ञ दक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्तिलाई निर्धारित पारिश्रमिक,
ओभरहेड आदि लिई कामको विवरण र कार्यविधि तोकी सरकारी,अधध सरकारी तथा निजी
क्षेत्रलाई आवश्यकतानुसार उपलब्ध गराउने कार्य,

जलविद्युत विकास र सोसंग सम्बन्धित काम संयुक्त रुपमा गर्ने कार्य,

निर्देशनालय अन्तगतका सम्पूर्ण कार्यालय तथा आयोजनाहरुको अध्ययन अनुगमन,
निरीक्षण तथा सूपरिवैक्षण गर्ने कार्य आदि।

109

५.८.२. ईन्जिनियरिङ्ग सेवा निर्देशनालयको संगठनात्मक संरचना :

Organization Structure of Engineering Services Directorate

Level 12, (T)

Project Development Dept.
Level 11, (1)

Geological investigation Dept.
Levet 11. (T)

Environment & 50८8 Study
Cept. Level 11 (T)
Environment Study Div
Level 10, (Tech/Misc.)
Social! Study Div.
Level 10, (AfMisc )
Environment Monitoring Div
Level 10. (Tech/Misc.)

Geological Drv.
Level 10. (Tech/Mesc )

Laboratory Div.
Levelt 10, (Civil)
Mechanical Section
Levet 9, (Mech.)

Project Identification Drv.
Level 10, (Civil

Hydro Sedimentology Div.
Level 10. (Civil

Survey Division
Level 10. (Civil Survey)

Norms, Specification and
Design Division
Level 10, (Civil

Engineering Services Directorate

Training Management
Department
Level 11, (A.

Technical Training Div.
Level 10, (Ele }

Management Training and
Administration Sac

Physical Infrastructures
Div.

Electromechanical Desing
and Construction Div
Level 10, (Ele )

Agministraton Section
Level 9, (A}

Pote Ptant Design and
construction Section
Level 9. (Civil)

Central Workshop.
Hetauda
Level 9, (Ele)

Amalekgunj Concrete
Pole Plant
Level 8, (Cal)

Korte Pole Plant
Level 8, (Civity
Tankisinuwari Pole Plant
Level 8, (Civil)
Lamki Pole Ptant
Level 8, (Civil)

Dept. = Department

TechMMisc. = Technical/Miscellaneous
A/Misc. = Administration/Miscellaneous
(T) = Technical

(A) रु Administration
(Acc.) = Account
१६४८.) = Electrical
Div. = Division

Finance Section
Level 9. (Acc )

110

५.८.२. ईन्जिनियरिङ्ग सेवा निर्देशनालय अर्न्तगतका आयोजनाहरुको नाम :

१ भवन तथा भौतिक संरचना निर्माण आयोजना।

५. ८.४, ईन्जिनियरिङ्ग सेवा निर्देशनालय अन्तर्गतका कार्यालय प्रमुखहरु :

सिन,। कार्यालयको नाम कार्यालय प्रमुखको नाम। फोन नं इमेल ठेगना

१ इन्जिनियरिङ श्री फणिन्द्रराज जोशी ९८४११३०५९० engineering@nea.org.np
निर्देशनालय

२ आयोजना विकास ९८४५११३२८७९ pdd@nea.org.np
विभाग / रुपा जज UTS। श्री नसिवमान प्रधान
जलाशययुक्त ज.वि.आ

े श्री वातावरण तथा सामाजिक। श्री मिलन दाहाल ९८४५११४९१५९ env.social@nea.org. np
अध्ययन विभाग

श्री भोगर्भिक परीक्षण विभाग,। श्री कृष्ण बहादुर बस्नेत। ९८४१७०२९५३८

ने.वि.प्रा.

srcl@nea.org. np

श्री तालिम विभाग, खरिपाटी ९८५१०७०४१८ trainning@nea.org. np

श्री ईलेक्ट्रो मेकानिकल डिजाइन। नारायण HA प्रसाई
महाशाखा

द् ९८४१३४८९१४। electromech@nea.org. np

श्री केन्द्रीय वर्कशप हेटौडा ९८४४०३६५५४५ central.workshop@nea.org. np

S श्री कंक्रिट पोल प्लान्ट,। श्री शम्मी कर्ण ९८५४५०२४७०४ poleplant.amlekhganj@nea.org. np
अमलेखगञ्ज

1९ श्री कंक्रिट पोल प्लान्ट, कोत्र। श्री सृजत घिमिरे ९८४६०२५४३७ poleplant.kotre@nea.org. np
तनहुँ

v1 श्री भवन तथा भौतिक संरचना। श्री प्रनिल पराजुली ९७६७२८६६६७ bpicp@nea.org.np
निर्माण आयोजना

श्री कंक्रिट पोल प्लान्ट। श्री विजय Hare गुप्ता ८४१५६९८७६ cppt@nea.org.np

टंकिसिनवारी

111

4.6.%. Building and Physical Infrastructure Construction Project

1. Introduction

The Nepal Electricity Authority, one of the largest organizations in Nepal, was formed by merging
the Electricity Department, the Nepal Electricity Corporation, and various Development Boards in
1985. At the central level, NEA 15 divided into various Directorates consisting of Departments and
Divisions. The existing office space in the NEA head office complex at Durbarmarg is not adequate
to accommodate all the central offices due to haphazard space planning and the layout of existing
old buildings.

For optimum utilization of land located at prime locations, NEA established the new project named
Building and Physical Infrastructure Construction Project (BPICP) on 2074/06/09. The main
objective of this project is to construct the corporate office building at Durbarmarg and other
similar infrastructure all over Nepal.

Corporate Office Building (COB)

BPICP revised the design drawing of COB and presented the design at the Board meeting held on
29th Chaitra 2079 for consent on "Construction of NEA Corporate Office Building at Durbarmarg"
and the board acceded. BPICP invited the National Competitive Bidding to the eligible bidders of
Nepal for the construction of COB at Durbarmarg on 13 Sep 2023. Eight bidders participated in
the bidding process and the Bid evaluation committee is assessing the proposals submitted by the
bidders.

New Office Buildings at Bhagwanpau and Lainchaur

NEA Board Meeting held on 31st Bhadra 2078, had decided to initiate the construction of NEA
Office buildings at Lainchaur and Bhagwanpau. BPICP published the notice of Invitation for Bid
(IFB) in the national daily Gorakhapatra on 2078/10/21 and selected the substantially responsive
bidder with lowest price quote.

1.1.Work done in FY 2082/83 Q1
Following activities were carried out in FY 2082/83 Q1

1.1.1. Lainchaur Building
a. Concreting of First floor covering slab
Concreting of staircase up to third floor
Formwork and rebar work of Second floor covering slab (Third Floor)
Physical Progress= 39.36%
Financial Progress= 29.35%

6 ६ 6 छ

1.1.2. Swayambhu Building
a. Door and windows
b. Full body vitrified Tile work

112

Granite flooring work

Wall putty work

Electric Conduiting and wiring work
Sanitary and Plumbing

Installation of Sewage Treatment plant
Interior partition work

Physical Progress= 79.80%

Financial Progress= 54.65%

गा ना छा 0० mo a 6

1.1.3. Combined Progress
a. Physical Progress= 52.5%
b. Financial Progress= 38.74%

५.८.९. आयोजना विकास विभागबाट सम्पादन गरीएका कामको विवरण

मिति २०८२/४/१ देखि २०८२/६/३१ सम्मको कार्य प्रगति विवरण

जावा तिला अर्धघ-जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना (७०.३७ मेगावाट)
० भौगर्भिक परीक्षण विभाग र आयोजना विकास विभाग बीच Core Drilling कार्यको लागी MOU
सम्झौता भई ड्रिलिङ्ग कार्य चालु रहेको।
० यस आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्गन कार्यको लागी वातावरण तथा सामाजिक अध्ययन
विभागसँग सम्झौता भई कार्य चालु रहेको छ। आयोजनास्थलमा Automatic Water Level
Recorder जडान गरी डाटा संकलन तथा अध्ययन कार्य चालु रहेको।

कुलेखानि सिस्नेरी पम्प जलाशययुक्त जल विद्युत आयोजना ( १०० मेगावाट)

० कुलेखानि सिस्नेरी पम्प जलाशययुक्त जल विद्युत आयोजना विद्युत उत्पादनको सर्वेक्षण
अनुमतिपत्र प्राप भएको। कुलेखानि सिस्नेरी पम्प जलाशययुक्त जल विद्युत आयोजनाको
सम्भाव्यता अध्ययन अन्तर्गत विभिन्न Alternatives हरुको अध्ययन गरी Optimization WH कार्य
चालु रहेको।

सुनकोशी-३ जलाशययुक्त जल विद्युत आयोजना (६८३ मेगावाट)
७ सुनकोशी २ जल विद्युत आयोजनाको Environmental and Social Studies कार्यको लागि Terms
of Reference HT कागजात तयार पार्ने कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ। सुनकोशी 2
जलबिद्युत आयोजनाको Report Assesment Sustainability Hydropower तयार पार्न कार्य
चालु रहेको। आयोजनास्थलमा Automatic Water Level Recorder जडान गरी डाटा संकलन
तथा अध्ययन कार्य चालु रहेको।

113

हुलिङ्टार दुम्किम पम्प जलाशययुक्त जल विद्युत आयोजना (४९४.५ मेगावाट)

० हुलिङ्टार दुम्किम पम्प जलाशययुक्त जल विद्युत आयोजनाको विद्युत उत्पादनको सर्वेक्षण
अनुमतिपत्र We भएको। यस पम्प जलाशययुक्त जल विद्युत आयोजनाको LIDAR प्रविधि
मार्फत Gt गर्न कार्य सम्पन्न गरीएको छ। यस आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन अन्तर्गत
विभिन्न Alternatives हरुको अध्ययन गरी Optimization Wt कार्य चालु रहेको।

अरुण-४ अर्ध-जलाशययुक्त जलबिद्युत आयोजना (४९० मेगावाट)

० अरुण-४ जलबिद्युत आयोजनाको 5101 Limited, India सँग Development and
Implementation सम्बन्धी कार्यको लागी मिति मे १६ मा दुई वर्षको म्याद रहेको २०२२,
MOU सम्झौताको म्याद समाप्त भएकोले म्याद थप गर्न स्वीकृतीको प्रकृया अगाडि बढाईएको
छ।

स्यार्पु दह पम्प जलासययुक्त जलबिधुत आयोजना (३३४ मेगावाट)

० भौगर्भिक परिक्षण विभाग मार्फत स्यार्प दह पम्प जलाशययुक्त जल विधुत आयोजनाको भौगर्भिक
अध्ययन कार्य अन्तर्गत ३८० मिटर कोर ड्विलिङ्ग सहितको Geological and Geotechnical
Investigation works को कार्य अगाडी बढाईएको। यस आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव
मूल्याङ्कन कार्यको लागी वातावरण तथा सामाजिक अध्ययन विभागसँग सम्झौता भई कार्य चालु
रहेको छ।

साना जल विद्युत क्षमता अभिवृद्धि तथा सुदृढिकरण आयोजना
० सल्लेरी च्याल्सा विद्युत कम्पनी लिको सल्लेरी च्याल्सा साना जल विद्युत केन्द्रको क्षमता
अभिवृद्धि गर्ने कार्यको परामर्श सेवाको सम्झौता भई उक्त आकार्य सम्पन्न भएको छ। हाल
६६३ किलोवाट विद्युत उत्पादन भई रहेको उक्त केन्द्रको क्षमता योजनाको Inception report
सम्पन्न गरी डिटेल डिजाईन कार्य चालु रहेको।

जलविद्युत अध्ययन आयोजना
१. कोशी नदि बेसिनमा पम्प जलाशययुक्त जल विद्युत आयोजनाको गुगल नक्सा र उपलब्ध
नक्साबाट आयोजना पहिचान गर्ने कार्य गरीएको छ।

कुलेखानि सिस्नेरी पम्प जलाशययुक्त जल विद्युत आयोजना ( १०० मेगावाट)
कुलेखानि सिस्नेरी पम्प जलाशययुक्त जल विद्युत आयोजना को Desk study report Update गरी
विद्युत उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको आवेदन गरीएको। साथै कुलेखानि सिस्नेरी पम्प
जलाशययुक्त जल विद्युत आयोजनाको LIDAR प्रविधि मार्फत सर्भे गर्ने कार्य सम्पन्न गरीएको

छ।
114

सुनकोशी-३ जलाशययुक्त जल विद्युत आयोजना (६८३ मेगावाट)
सुनकोशी ३ जल विद्युत आयोजनाको Environmental and Social Studies कार्यको लागि Terms
of Reference को कागजात तयार पार्न कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ। सुनकोशी २
जलबिद्युत आयोजनाक Hydropower Sustainability Assesment Report तयार पार्ने कार्य चालु

रहेको।

हुलिङ्टार दुम्किम पम्प जलाशययुक्त जल विद्युत आयोजना (४९४.५ मेगावाट)
हुलिङ्टार दुम्किम पम्प जलाशययुक्त जल विद्युत आयोजनाको Desk study report तयार पारी
विद्युत उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको आवेदन गरीएको। यस पम्प जलाशययुक्त जल
विद्युत आयोजनाको LIDAR प्रविधि मार्फत SH गर्ने कार्य सम्पन्न गरीएको छ।

अरुण-४ अर्ध-जलाशययुक्त जलबिद्युत आयोजना (४९० मेगावाट)
० अरुण-४ जलविद्युत आयोजनाको SIVN Limited, India सँग Development and
Implementation सम्बन्धी कार्यको लागी मिति मे १६ मा दुई वर्षको म्याद रहेको २०२२,
MOU सम्झौताको म्याद समाप्त भएकोले म्याद थप गर्न स्वीकृतीको प्रकृया अगाडि
बढाईएको छ।

जावा तिला अर्ध-जलाशययुक्त जलबिद्युत आयोजना (७०.३७ मेगावाट)
० भौगर्भिक परीक्षण विभाग र आयोजना विकास विभाग बीच Core Drilling कार्यको लागी
MOU सम्झौता भई ड्रिलिङ्ग कार्य चालु रहेको।
० यस आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्गन कार्यको लागी वातावरण तथा सामाजिक
अध्ययन विभागसँग सम्झौता भई कार्य चालु रहेको छ।

eae Fe पम्प जलासययुक्त जलबिधुत आयोजना (३३४ मेगावाट)

० यस ead दह पम्प जलाशययुक्त जल विद्युत आयोजनाको स्यार्प दहको ERT GH
सम्पन्न गरीएको जुन परिक्षणमा ६० मिटरसम्म पनि Rock नदेखिएको तथा पानिको
चुहावट पाईएको।

० भौगर्भिक परीक्षण विभाग र आयोजना विकास विभाग बीच Core Drilling कार्यको लागी
आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव माग गरी प्रकृया अगाडी बढाईएको छ।

० यस आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन कार्यको लागी वातावरण तथा सामाजिक

अध्ययन विभागसँग सम्झौता भई कार्य चालु रहेको छ।
115

वेगनास रुपा पम्प जलाशययुक्त जल विद्युत आयोजना (१५० मेगावाट)
१. वेगनास रुपा पम्प जलाशययुक्त जल विद्युत आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन
(EIA) को लागी वातावरण तथा सामाजिक अध्ययन विभाग मार्फत अध्ययन कार्य अगाडी
बढाईएकोमा वातावरण तथा सामाजिक अध्ययन विभाग मार्फत कार्य अगाडी बढाउन
नसकिएकोले सम्झौता रद्द गरी हिसाब फरफारक गर्न पत्र We भएको छ।
२. वेगनास रुपा पम्प जलाशययुक्त जल विद्युत आयोजनाको Optimization कार्य गरी लागत
अनुमान Update गरीएको। यस वेगनास रुपा पम्प जलाशययुक्त जल विद्युत आयोजनाको
LIDAR प्रविधि मार्फत सर्भे गर्ने कार्य सम्पन्न गरीएको छ।

साना जल विद्युत क्षमता अभिवृद्धि तथा सुदृढिकरण आयोजना
सल्लेरी च्याल्सा विद्युत कम्पनी लि को सल्लेरी च्याल्सा .साना जल विद्युत केन्द्रको क्षमता
अभिवृद्धि गर्ने कार्यको परामर्श सेवा प्राप्त गरी उक्त कम्पनीसँग सम्झौता कार्य सम्पन्न भएको
छ।हाल ६६३ किलोवाट विद्युत उत्पादन भई रहेको उक्त केन्द्रको क्षमता ४ मेगावाट सम्म
गर्ने सकिने प्रारम्भिक अध्ययनवाट देखिएको छ। उक्त आयोजनाको LIDAR मार्फत सधै गर्ने
र फिल्ड भिजिट गर्ने कार्य सम्पन्न गरीएको छ साथै Inception report TAL पारी उक्त कम्पनीमा
पठाईएको छ।

जलविद्युत अध्ययन आयोजना
२. कर्णाली नदि बेसिनमा पम्प जलाशययुक्त जल विद्युत आयोजनाको गुगल नक्सा र उपलब्ध
नक्साबाट आयोजना पहिचान गर्न कार्य गरीएको छ।
३. हुलिङ्गटार दुम्किम पम्प जलाशययुक्त जल विद्युतको साईट भिजिट गरिएको।

सर्भेक्षण महाशाखा
१. कुलेखानी सिस्नेरी पम्प जलाशययुक्त जल विद्युत र वेगनास रुपा पम्प जलाशययुक्त जल
विद्युतको Drone survey Wt कार्य सम्पन्न भएको।
२. GIS Data Base Mapping work को ३० दिने फिल्ड सर्भ सम्पन्न गरी Office work अन्तर्गत
Data analysis सम्पन्न गरीएको।
3. Godak-Anarmani 132 KV Transmission Line Project को Desk Study को Inception report
तयार पारीएको।

116

५.८.७, भोगर्भिक परिक्षण विभागबाट सम्पन्न कार्य विवरण:

Geological Investigation Department (GID), Previously Soil, Rock and Concrete Laboratory
(SRCL), NEA was established in 1986 as a geotechnical consulting and study department under
Nepal Electricity Act. Since the year of its establishment, GID has carried out various consulting
services in the fields of Geology, Geotechniques, Geophysics and Laboratory Testing. GID is a
pioneer institution for providing services for Geological and Geotechnical Investigation for
hydropower, road and transmission line projects within NEA and outside. At the beginning of this
fiscal year, according to the implementation of the new O&M, the name of Soil, Rock and Concrete

Laboratory (SRCL) has been changed to Geological Investigation Department (GID).

The recent activity of GID is summarized as follows (FY 2082/2083- 1४ Sarawan-3 1**Ashoj):

A. The Investigation works performed by GID are as:
1. Upper Arun Hydroelectric Project

As per the Memorandum of Understanding (MoU) between the Soil, Rock and Concrete
Laboratory (SRCL), now renamed as the Geological Investigation Department (GID), and the
Upper Arun Hydroelectric Project, a total of 4,211.25 meters of drilling work has been
completed. The final report on the geotechnical investigation has also been submitted at 7"

Bhadra 2080.

Additionally, the necessary equipment and facilities have been provided for rectification works

in the test adit.

2. Geotechnical Investigation of IkhuwakKhola Hydropower Project
Based on the Memorandum of Understanding (MoU) between Upper Arun Hydroelectric
Limited and the Geological Investigation Department (GID), the total planned drilling depth
is 506 meters. Out of this, 36 meters of drilling have been completed at the Tailrace Outlet
(IKDHS3), and 150 meters of core drilling have been completed in the Surge Shaft UKDH1)
area. Additionally, 200 meters of core drilling work have been completed at the Powerhouse
(IKDH2) site, where the total planned drilling depth 15 320 meters. To date, a total of 386

meters of drilling work have been completed.

3. Jawa Tila Hydroelectric Project
As per the Memorandum of Understanding (MoU) between the Project Development
Department (PDD) and the Geological Investigation Department (GID) dated 2082/02/05, the

117

GID has completed 290 meters of core drilling out of the total planned 330 meters at the
Damsite, Surge Shaft, Powerhouse, and Tailrace areas. In addition, 40 meters of drilling work
at the Tila River section of the Damsite is planned to be carried out once the river water level
decreases.

The construction material survey and sampling of drill core samples from the site have been
completed. The collected samples are currently undergoing laboratory testing.

The seismic hazard analysis of the Damsite and Powerhouse areas of this project is currently

in progress.

4. SalleriChialsa Small Hydropower Project
A Memorandum of Understanding (MoU) has been signed between the Project Development
Department (PDD) and the Geological Investigation Department (GID) for 45 meters of
drilling work, construction material survey, and Electrical Resistivity Tomography (ERT)
works. The GID technical team is currently waiting for favorable weather conditions to

commence the field activities.

B . Laboratory and Field-Testing Activities

e Upper Arun Hydroelectric Limited, Maharajgunj, Kathmandu
o Continuing laboratory testing of rock core samples.
e Jawa Tila Hydroelectric Project
o Starting laboratory testing of rock core samples and construction materials.
e Urja International Pvt. Ltd / Eastern Electrical Enterprises (JV), Bagbazar,
Kathmandu
० Concrete cube tests.
e Federal Department of Urban Development and Building Construction, Babarmahal,
Kathmandu
o Compression test.
e CIA, Bardibas, Mahottari
o Compression test.
e Build Up Nepal Engineering Pvt. Ltd, Chakupat, Lalitpur

o CSEB compression test.

118

C. Tender Documents

e Preparation of tender documents for the airlifting of drill rigs and their accessories from

the Upper Arun Hydroelectric Project and the IkhuwaKhola Hydropower Project.

V6.5 . नेपाल विद्युत प्राधिकरण-वातावरण तथा सामाजिक अध्ययन विभागले सम्पन्न गरेका कार्यहरूको
विवरणः

वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ ले वातावरणीय अध्ययनलाई
आयोजना निर्माण अघि पालना गर्नुपर्ने पूर्व शर्तको रुपमा व्याख्या गरेको छ। सोही ऐनको परिधिभित्र
रही नेपाल विद्युत प्राधिकरणका आयोजनाहरुको वातावरणीय अध्ययन तथा अनुगमनको कार्य वातावण
ताथा सामाजिक अध्ययन विभाग मार्फत गरिदै आएको छ। हालका बर्षहरूमा सामाजिक समावेशिकरण
एवं विकास साझेदार निकायहरूको वातावरण तथा सामाजिक सुरक्षण सम्बन्धी नीति/निर्देशिका
(Safeguard Polices/Guidelines) बमोजिम थप अध्ययन समेत गर्नुपर्न भएकोले यस विभागको कार्य
क्षेत्र बढ्दै गएको छ।

विभागको कार्यक्षेत्र :
» वातावरण सम्बन्धी नीतिगत, कार्यगत, संस्थागत र व्यवहारिक विषयहरूमा सम्बन्धित
निकायहरूलाई राय सुझाव पेश गर्ने।
> नेपालको विद्यमान वातावरणीय कानून बमोजिम ने अन्तर्गतका विद्युत .प्रा.वि.(उत्पादनप्रसारण,
वा वितरण) आयोजनाहरूको वातावरणीय अध्ययन (संक्षीप वातावरणीय अध्ययन-375,
प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण-121 र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन-€६॥/५) कार्य गरी सम्बन्धित
निकायहरूबाट स्वीकृति गराउने।
> आवश्यकता अनुसार उक्त अध्ययन प्रतिवेदनहरूको परिमार्जन तथा अद्यावधिक
(Supplementary/Update/Revised) गरी सम्बन्धित निकायहरूबाट स्वीकृति गराउने।
> आयोजनाहरूको पूर्व संभाव्यता/संभाव्यता/विस्तृत अध्ययन चरणमा आवश्यक पर्ने वातावरणीय
तथा सामाजिक पक्षहरूको अध्ययन गर्ने।
> ने, वि. प्रा.का कार्यहरू व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी जोखिम न्यूनिकरणको
लागि अध्ययन गर्ने।
> विकास साझेदार निकायहरूको वातावरण तथा सामाजिक सुरक्षण सम्बन्धी नीति/निर्देशिका
(Safeguard Polices/Guidelines) बमोजिमका थप अध्ययन कार्य गर्ने।

> निर्माणाधीन आयोजनाहरूमा वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण तथा अनुगमनका कार्यहरू गर्ने।
> आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा रहेका प्रभावित व्यक्ति तथा समुदाय लक्षित जिविकोपार्जन तालिम
संचालन गरी क्षमता अभिवृद्धि कार्य संचालन गर्ने।

119

> आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा विभिन्न सामुदायिक सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
» गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र गठन गरी आयोजना क्षेत्रमा स्थापित वातावरण युनिट मार्फत गुनासो
व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यहरू सम्पादन गर्ने।

यस विभागबाट २०८२ साल आश्विन मसान्त सम्म सम्पन्न भएका कार्यहरूको विवरण निम्नअनुसार
रहेको छु।

वातावरणीय अध्ययन कार्यहरू :-
वातावरणीय अध्ययन आयोजना कार्य प्रगति

निजगढ-पोखरिया ४०० के.भी. प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (६६8) प्रतिवेदन उर्जा, जलस्रोत तथा
प्रसारण लाइन आयोजना सिँचाइ मन्त्रालयबाट मिति २०८२/०१/१२ मा स्वीकृत भएको

औराहा-सिमरा १३२ के.भी. प्रसारण। प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (६६) प्रतिवेदन प्रतिवेदन उर्जा,
लाइन आयोजना जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट मिति २०८२/०२/२० मा
स्वीकृत भएको

लेखनाथ-दमौली २२० के.भी. आयोजनाको परिमार्जित प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (Revised
प्रसारण लाइन आयोजना 177) प्रतिवेदनको लागि स्थलगत अध्ययन कार्य सम्पन्न

PT.
४ धन्सार-हर्निया ४०० के.भी. प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (ice) प्रतिवेदनको कार्यसूची (ToR)
प्रसारणलाइन आयोजना तयार भई स्वीकृतिका लागि उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा

पेश भएको

जगतपुर-माडी ३३ के.भी. अद्यावधिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याकन प्रतिवेदन (Updated EIA)
प्रसारणलाइन आयोजना उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट सिफारिस भइ स्वीकृतिको
लागि वन मन्त्रालयमा पेश भएको र स्वीकृतिको चरणमा रहेको

जावा तिला अर्धजलाशययुक्त (2२०२)। वातावरणीय प्रभाव मूल्याकन (EIA) को क्षेत्रनिर्धारण कार्यसूची
जलबिद्युत आयोजना (७०.३७ (Scoping ToR) प्रतिवेदन विद्युत विकास विभागमा स्वीकृतिको लागि
मेगावाट) पेश भएको

हेटौडा-ढल्केवर-दुहवी ४०० के.भी.। erat परिमार्जित प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (Second Revised

FATA ST आयाजना Ice) प्रतिवेदन प्रतिवेदन उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट

मिति २०८२/०३/२९ मा स्वीकृत भएको

120

ट स्यार्प दह पम्प जलाशययुक्त वातावरणीय प्रभाव मूल्याकन (ELA) को क्षेत्रनिर्धारण कार्यसूची
जलविद्युत आयोजना (३३४ मेगावाट)। (Scoping ToR) प्रतिवेदन विद्युत विकास विभागमा स्वीकृतिको लागि
पेश भएको

दमक-केरुन-विराटनगर १३२ के.भी.
प्रसारणलाइन आयोजना

प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) प्रतिवेदनको कार्यसूची (10२)
को लागि आवश्यक स्थलगत अध्ययन कार्य सम्पन्न गरी प्रतिवेदन
विद्युत विकास विभागमा स्वीकृतिको लागि पेश भएको

परिमार्जित प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (६६) प्रतिवेदनको कार्यसूची
(ToR) को लागि आवश्यक स्थलगत अध्ययन कार्य सम्पन्न गरी

१७।सुर्खेत-देलेख १३२ के.भी.
प्रसारणलाइन आयोजना
प्रतिवेदन विद्युत विकास विभागमा स्वीकृतिको लागि पेश भएको
विद्युत विकास विभागमा Tor पेश गरि Review मिटिङ सम्पन्न भएको
छ

१

रातमाटे गल्छि २२० के.भी. Update IEE तयारी भैरहेको
i Sis १७० की

१४।कुलेखानी-प्रथम जलविद्युत MoU भएको
आयोजनाको ४ मे.वा. प्रस्तावित सौय
आयोजना

वातावरणीय अनुगमन तथा प्रभाव न्युनिकरण कार्यहरू :- तथा श्रभाव - :-

वातावरणीय अनुगमन तथा प्रभाव कार्य प्रगति

न्यूनिकरण आयोजना

तामाकोशी-काठमाण्डो २२०/४०० वातावरणीय अनुगमन तथा प्रभाव न्यूनिकरण कार्य निरन्तर भइरहेको
के.भी. प्रसारणलाइन आयोजना

चिलिमे-त्रिशुली २२० के.भी. प्रभाव न्यूनिकरण कार्य सम्पन्न हुने चरणमा रहेको

प्रसारणलाइन आयोजना

3 दुधकोशी जलाशययुक्त जलविधृत आयोजना निर्माण पूर्वको चरणमा गरिने Environmental and Social
बना Safeguard Implementation सम्बन्धी कार्यहरू भेरहेको

¥ कोहलपुर-सुर्खत १३२ के.भी. वातावरणीय अनुगमन तथा प्रभाव न्युनिकरण कार्य सम्पन्न भएको
{meena।

121

हेटोडा-ढल्केवर-दुहवी yoo के.भी. वातावरणीय अनुगमन तथा प्रभाव न्यूनिकरणकार्यहरू निरन्तर
प्रसारणलाइन आयोजना

अपर अरुण जलविधुत आयोजना। आयोजनाको पहुँचमार्ग लगायतको Environmental and Social

(१०६३ मेगावाट) Safeguard Implementation सम्बन्धी कार्यहरू भेरहेको
५ लेखनाथ .भी.के दमौली २२०- MoU भएको
प्रसारणलाइन आयोजना

Y.5.%. तालिम व्यवस्थापन विभागको कार्य विवरण:
सेवाकालिनरुपमा संचालन भईरहेका। इन्डक्सन लगायतका विविध तालिम नियमित,

Y.5.90. पोल प्लाण्ट बाट सम्पादित कार्य

१. la पोल प्लाण्टबाट २०८२ श्रावण १ बाट २०८२ आश्विन मसान्तसम्म ९ मिटर
र 99 मिटरको जम्मा १७६४ थान पोल उत्पादन गरि जम्मा 1463 थान बिक्रि गरेको।

२. Ge पोल प्लाण्ट अमलेखगजबाट २०८२ श्रावण १ बाट २०८२ आश्विन
मसान्तसम्म ९ मिटर र ११ मिटरको जम्मा ४३१८ थान पोल उत्पादन गरि जम्मा
३५४३ थान बिक्रि गरेको।

३. mee पोल wae, Sat बाट २०८२ श्रावण १ बाट २०८२ आश्विन मसान्तसम्म
९ मिटर र ११ मिटरको जम्मा ३९२४ थान पोल उत्पादन गरि जम्मा २०८२ थान
बिक्रि गरेको।

४. केक्रिट पोल cae, लम्कीबाट २०८२ श्रावण १ बाट २०८२ आश्विन मसान्तसम्म
९ मिटर र ११ मिटरको जम्मा २०८२ थान पोल उत्पादन गरि जम्मा २०८२ थान
बिक्रि गरेको।

५.८.११, केन्द्रिय वर्कसप हेटौंडाको कार्य विवरणः

२०८२ श्रावण १ बाट २०८२ आध्विन मसान्तसम्म वितरण ट्रान्सफरमर मर्मत संभार जम्मा
३३५ थान। मिटरिङ युनिट टेष्ट १६२ थान, ट्रान्सफरमर टेष्ट ४६३ थान र ट्रान्सफरमर
तेल नमुना टेष्ट जम्मा ८ थान गरिएको।

122

५.९. व्यवसाय विकास निर्देशनालय
५.९.१. पुष्ठभुमी

नेपाल विद्युत प्राधिकरण,सञ्चालक समितिको मिति २०८०॥११।२४ को ९६४५ औं बैठकबाट स्वीकृत
प्राधिकरणको सरगंठन सरचना अनुसार नयाँ निर्देशनालयका रुपमा स्थापना भएको निर्देशनालय ब्यवसाय
विकास निर्देशनालय हो। उर्जा दक्षता अभिवृद्धी, चुहावट नियन्त्रण, सौर्य, वायु, हरित हाईड्रोजन उर्जा
विकास र प्रर्बद्धन, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत व्यापार, व्यवसाय प्रर्बद्धन र सहायक कम्पनीहरुको
व्यवस्थापन लगायतका क्रियाकलापहरुको समग्र योजना, कार्यान्वयन, अनुगमन र मुल्याङ्गन यस
निर्देशनालयबाट हुन्छ।

यस निर्देशनालय अन्तर्गत देहायका विभाग,महाशाखा र शाखाहरु रहेका छन :
१) उर्जा दक्षता तथा चुहावट नियन्त्रण विभाग

२) विद्युत व्यापार विभाग

३) कम्पनी व्यवस्थापन महाशाखा

४) ब्यवसाय VAST महाशाखा

५) प्रशासन शाखा

४.९. २. संगठनात्मक स्वरुप :

Organization Structure of Business Development Directorate। Business Development Directorate
(T)।।।

Company Management
Division
Level 10 (Electrical)

Business Promotion

Power Trade Department
Level 11, (Technical)

Administration Section
Level 9, (Administration)

Energy Efficienc y & Loss
Reduction Department
Level 11, (Techni

Energy Efficiency Division
Level 1

si
Level 10, (Electrical)

Le Red

ision
Level 10 (Electrical)

123

५.९.३. निर्देशनालयका प्रमुख कार्यहरु

यस निर्देशनालयले अन्तर्गतका निकायहरु मार्फत उर्जा दक्षता अभिवृद्धी, चुहावट नियन्त्रण, सौर्य, ay,
हरित हाईड्रोजन उर्जा विकास र प्रर्वद्धन, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत व्यापार, व्यवसाय प्रर्बद्धन र सहायक
कम्पनीहरुको व्यवस्थापन लगायतका क्रियाकालापहरु गर्न/गराउन योजना, कार्यान्वयन, अनुगमन र
मूल्याङ्गन सम्बन्धी समग्र कार्यहरु गर्दछ।

१) उर्जा दक्षता तथा चुहावट नियन्त्रण विभाग

o Energy Efficiency Guidelines Preparation and implementation to all NEA
Functions
Energy Efficient Electrical tools and equipment/appliances promotion
Demand side Management initiatives and its linkage to smart meter
Electrical, Mechanical, Civil safety standard and guidelines preparation
Training and Development safety officer and employees
Safety awareness programs
Safety Monitoring and Evaluations
Preparing Energy losses standards within NEA Business
Inter Branch Metering
Calibration of Metering Units
Identification of Technical Losses within NEA Business and Corrective Actions
Cross checking/Inspection of High Consumption Customers

८ ८) ८) ८) ८) ८) ८) ८ ८) ८ 0

२) विद्युत व्यापार विभाग

NEA Power Demand Analysis

Searching Probable Power Producers within country

Power Sales Planning and searching Bulk Power Purchasers
Negotiation for Purchase of power and sales

Monitoring and evaluation of National Power Trading Situations
National Power Demand and Supply Analysis

Import and Export of Power through power trading

Negotiation and agreement of Import and Export of power
Initiative to Regional Grid Establishment

Power exchange initiatives

Power Backup Initiatives

Power Trading activities through energy Pool Market, Day ahead Market and
online energy market

८ ८) ८ ८ ८ ८ ८ ८ ८ ८ ८) ९)

३) कम्पनी व्यवस्थापन महाशाखा
० Preparing Guidelines to stablish subsidiary Company of NEA for energy sector
development
o Review and evaluation of the Companies activities
० Perform Financial closure for New Company
० Preparing Monitoring and Evaluation Guidelines for Subsidiary company

124

० Feedback of company activities
0० Review and evaluation for the creation, liquidation and amalgamation of the
companies

२) व्यवसाय प्रर्बद्धन महाशाखा
० Commercial use of Land of NEA
Commercial use of Transmission Line and Distribution Line
Internet, Cable Carrier and Data Center Business
Consulting Services to other person, institutions by expert Human Resources
Review and explore the optical fiber, cable net, advertisement business etc.
Regulatory Compliance in related business
Hydrogen development related study, execution, Monitoring and Evaluation.

0000000

Exploring new business and innovations in changing prospectives

५.९.४. निर्देशनालय र यस अन्तर्गत रहेका विभागका जिम्मेवार अधिकारी र सम्पर्क नम्बर :

क्र.सं। निर्देशनालय/विभाग जिम्मेवार अधिकारी मोबाइल नम्बर। कार्यालय नं.

व्यवसाय विकास निर्देशनालय उपकार्यकारी नर्देशक ९८४१३३४५०१५ ४१५३१३२

श्री सुभाष कुमार मिश्र

कम्पनी व्यवस्थापन महाशाखा उप प्रबन्धक श्री सुरेन्द्र कुमार ९८४३६०६२२८
शाह

२
रै
v
9

उप निर्देशक श्री बिष्णु गैरे ४१५३१३२

mane

meses
ee

उर्जा दक्षता तथा चुहावट नियन्त्रण निर्देशक श्री नवराज ओझा ९८५११५३१४६। ४१५३३०१

९। उर्जा दक्षता महाशाखा उप प्रबन्धक श्री प्रमोद रिजाल ९८५१३३५४५०० ४१४५३२४७
चुहावट नियन्त्रण महाशाखा प्रबन्धक श्री सन्तोष श्रेष्ठ ९८६१११६७८८

५.९.४५. विभागहरुले सम्पादन गरेको कामको विवरण

१) विद्युत व्यापार विभाग

व्यवसाय बिकास निर्देशनालय अन्तर्गत रहेको यस विभागको मुख्य कार्य नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को
दफा २० (A) बमोजिम निजी क्षेत्रका प्रवरद्धकहरुले उत्पादन गर्ने उर्जा खरिद गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको
अधिकार कार्यन्वयन गर्ने रहेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा २० (घ) अनुसार विदेशी
मुलुकबाट विद्युत खरिद तथा विदेशी मुलुकलाई विद्युत बिक्री कार्य गर्ने अधिकार समेत यस विभागले कार्यन्वयन
गर्दै आएको छ।

यस विभागअन्तगत राष्ट्रिय उर्जा ब्यापार महाशाखा र अन्तराष्ट्रिय उर्जा ब्यापार महाशाखा गरी दुई महाशाखा
रहेका छन र यस विभागले गर्ने मुख्य कार्यहरु निम्नानुसार वर्गीकरण गरिएका छन:

कारोवार विकास:
निजी क्षेत्रका कम्पनीहरुले प्रवर्धन गर्ने विद्युत आयोजनाबाट उत्पादन गर्ने उर्जा खरिद गर्न नेपाल विद्युत
प्राधिकरण र प्रवरद्धक कम्पनीहरुविच विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता सम्पन्न गर्ने।

निर्माण कार्यान्वयन:
विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता सम्पन्न भएका आयोजनाहरुबाट व्यापारिक उत्पादन सुरु नभएसम्म उक्त
आयोजनाहरुको लागि सम्पन्न सम्झौतामा उल्लेखित व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने/गराउने।

व्यापार तथा अर्थ
व्यापारिक उत्पादन सुरु भएका आयोजनाहरुको सम्पूर्ण व्यापारिक कार्यहरु गर्ने तथा विद्युत खरिद बिक्री
सम्झौतामा उल्लेखित व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने/गराउने।

संसाधन व्यवस्थापन
विभागको आवश्यक प्रशासनिक कार्य।

हालको मिति सम्ममा (मिति: २०८२।०६।३१) यस विभागबाट YOY विद्युत आयोजनाबाट उत्पादन हुने कल ११६११
मे.वा. जडित क्षमताका लागि विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ। जसमध्ये कुल ३१९२ मेवा.
जडित क्षमताका २११ विद्युत आयोजनाहरुबाट उत्पादन भएको उर्जा राष्ट्रिय ग्रिडमा जडान भैसकेका छन् भने
बाँकी कुल 5४१९ मे.वा.जडित क्षमताका २९० विद्युत आयोजनाहरु निमार्णाधीन अवस्थामा रहेका छन्।

126

NEPAL ELECTRICITY AUTHORITY

POWER TRADE DEPARTMENT

Installed
Capacity
(kW)

Him Parbat Sagu Khola-1 Dolakha 5500 2075.04.10 2082.04.08

Hydropower Pvt.

Suryakunda Upper Tadi Nuwakot 11000 2068.12.03 2082.04.12

Hydroelectric Pvt.

Tundi Rahughat Myagdi 35500 2075.03.29 2082.04.20
Mangale

Commercial
Operation Date

4 Solu Hydropower Solukhumbu 82000 2070.07.15 2082.04.24

Kabeli Hydropower। Kabeli-3 Taplejung 21930 2075.10.03 2082.05.08
Company Pvt.Ltd.

Mabilung Energy Upper Piluwa। Sankhuwasabha 4950 2075.12.12 2082.06.04
(P.) Ltd Khola -3

Middle Bhotekoshi। Middle Sindhupalchowk 102000 2068.07.28 2082.06.20
Jalbidhyut Company। Bhotekoshi

SUB-TOTAL

२) उर्जा दक्षता तथा चुहावट नियन्त्रण विभाग

यस विभाग अन्तगत रहेका उर्जा दक्षता महाशाखा, सुरक्षा व्यवस्थापन महाशाखा, चृहावट नियन्त्रण
महाशाखा र विभिन्न आयोजनाहरु माफत उर्जा दक्षता अभिवृद्धी र चुहावट नियन्त्रण नियन्त्रणका लागी
बिभिन्न कार्यहरु गर्दै आईरहेको छ। यस विभागले सम्पादन गरेका मृख्य कार्यहरु निम्न छन् :

१) नेपाल विद्युत प्राधिकरण र विभिन्न स्थानीय तहहरु बिचको लागत साझेदारीमा स्मार्ट सडक बत्ती तथा
हाईमास्ट लाईट जडान कार्य भइआएको छ। हालको मिति सम्ममा (मिति: २०८२॥०६।३१) यस विभागबाट
विभिन्न १९ वटा स्थानीय तहहरुमा सम्बन्धित स्थानीय तहहरु ANG! लागत साझेदारीमा ११८१७ वटा
स्मार्ट सडक बत्ती तथा ५६ वटा हाइमास्ट लाईट जडान कार्य सम्पन्न भएको छ।

127

२) यस विभागबाट चुहावट नियन्त्रणका लागी बिभिन्न गतिविधिहरु सञ्चालन गरिएको छ। यस आर्थिक
बर्षको मिति (मिति: 2052103182) सम्ममा बिभिन्न प्रदेश अन्तरगतका ७ वटा वितरण केन्द्रहरु अन्तगतका
ग्राहकहरुको जम्मा १९८ वटा Mths तथा सिङ्गल hot इलेक्टरोमकानिकल/डिजिटल मिटर तथा २६४
वटा TOD मिटरको निरीक्षण कार्य सम्पन्न भएको छ।

३) कम्पनी व्यवस्थापन महाशाखा

विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारमा अन्य पक्षको समेत सहभागीता Yaar गर्दै व्यावसायिक
रुपमा अगाडी बढाउन नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले बिभिन्न सहायक कम्पनीहरु स्थापना गरेको छ। सहायक
कम्पनीहरु स्थापनाकोलागी मार्गदर्शन तयार गर्ने, कम्पनीका कार्यहरुको मूल्याकंन गर्ने लगायतका कार्य
यस महाशाखाले गर्दै आएको छ। हाल सम्म सहायक कम्पनीहरु अवस्था निम्नानुसार रहेको छ।

१. चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड

यस कम्पनीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ५१% शेयर स्वामित्व रहेको छ। यस कम्पनी अन्तर्गत स्याफ्रवेशी,
रसुवामा सञ्चालित चिलिमे जलविद्युत केन्द्र (२२.१ मे.वा.) बाट वि.सं. २०६० भाद्र o देखि व्यापारिक
विद्युत उत्पादन भइरहेको छ। चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड अन्तर्गतका सहायक/ सम्वद्ध कम्पनी
तथा आयोजनाहरू निम्नानुसार रहेका छन।

क) बुढी गण्डकी प्रोक जलविद्युत आयोजना (८१ AAT.)

गोरखा जिल्लामा अवस्थित यस आयोजनाको विस्तृत प्राविधिक अध्ययन सम्पन्न गरी ETA प्रतिवेदन
समेत स्वीकृत भै सकेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणसंग Energy Lock गरी Connection
Agreement सम्पन्न गरी PPA को चरणमा रहेको छ। विद्युत उत्पादन अनुमति पत्र मिति
२०८१/०७/०९ मा प्राप्त भएको छ।

ख) बृढी गण्डकी प्रोक -१ अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना (९३ AAT.)

गोरखा जिल्लामा अवस्थित यस आयोजनाको लागि सर्वेक्षण अनुमति पत्र मिति २०७९ /०३/ २७ गते प्राप्त
भएको र आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने अनुमतिको लागि राष्ट्रिय निकृञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण
विभागमा मिति २०७९/०७/२४ गते अनुरोध गरिएकोमा हालसालै मात्र प्राप्त भएको। आयोजनाको
सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने अनुमति अत्यन्तै ढिलो गरी प्राप्त भएकोले समय मै विस्तृत प्राविधिक तथा
वातावरणीय अध्ययन सम्पन्न गर्न चुनतिपूर्ण देखिएको छ।

T) चुम्चेत स्यारखोला जलविद्युत आयोजना (४५ मे.वा.)

गोरखा जिल्लामा अवस्थित यस आयोजनाको विस्तृत प्राविधिक अध्ययन सम्पन्न गरी EIA प्रतिवेदन
स्वीकृतिको चरणमा रहेको। नेपाल विद्युत प्राधिकरणसंग Energy Lock गरी Connection
Agreement सम्पन्न गरी PPA को चरणमा रहेको छ।

घ) चिलिमे-सेती हाइड्रोपावर कम्पनी लि.

ङ) सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लि.

128

च) रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लि.
छ) मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लि.

२. चिलिमे-सेती हाइड्रोपावर कम्पनी लि.

चिलिमे-सेती हाइड्रोपावर कम्पनी लि. मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको १०% शेयर स्वामित्व रहेको छ।
यस कम्पनी माफत बझाङ जिल्लामा सेती नदी-३ अध्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना, (८७ HAT.)
को विकास तथा प्रवर्धन भै रहेको छ। हालसम्म यस आयोजनाको विस्तृत प्राविधिक अध्ययन सम्पन्न भइ
EIA प्रतिवेदन स्वीकृत भएको छ। आयोजनाको लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ। नेपाल
विद्युत प्राधिकरणसंग Energy Lock गरी Connection Agreement सम्पन्न गरी PPA को
चरणमा रहेको छ। आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक दीर्घकालीन AUT लागि पहल भइरहेको छ।

३. सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड
सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड (SICL), चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड (CHCL) द्वारा

प्रवर्दित एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हो, जसको स्थापना २०१० मा नेपालको जलविद्युत क्षमतालाई
उपयोग गर्ने उद्देश्यले गरिएको हो। यस कम्पनीले स्थानीय समुदायको आयोजना स्वामित्वमा सहभागिता
बढाउने र स्थानीय संसाधनहरू लगानी गरी विभिन्न जलविद्युत आयोजनाहरू सफलतापूर्वक कार्यान्वयन
THAT जोड दिएको छ। देशको बढ्दो बिजुलीको मागलाई पूरा गर्न यस कम्पनीले PROR का रुपमा
१४८ मे.वा.को सान्जेन (माथिल्लो) जलविद्युत आयोजना (SUHEP) तथा ४२.५ मे.वा.को सान्जेन
जलविद्युत आयोजना (SHEP) हरुको विकास गरी हाल ती आयोजनाहरु संचालनका क्रममा रहेका छन्। दुबै आयोजना रसुवा जिल्लाको आमाछौ दिङमो गाउँपालिका, चिलिमे गाउँमा काठमाडौँबाट उत्तर लगभग
१६० किलोमिटर टाढा अवस्थित छन्। हेडवर्क्स साइट तिलोचेमा समुद्र सतहभन्दा २,३४८.३ मिटर
उचाइमा रहेको छ। माथिल्लो आयोजना रन-अफ-रिभर प्रकारको छ जसले दैनिक १ घण्टा १० मिनेट
पीकिङ सुविधा सहित 189.3 मिटर ग्रस हेडबाट वार्षिक ८२. ४४ शगिगावाट-घण्टा उर्जा उत्पादन गर्दछ।
Qvo को एक्सिडेन्समा डिजाइन डिस्चार्ज 97.08 1112/5 रहेको छ। तल्लो आयोजना (SHEP) a
माथिल्लो आयोजनाको टेलरेसबाट सिधै पानी प्रयोग गरी ४४२ मिटर ग्रस हेडबाट वार्षिक २४१.८६५
गिगावाट-घण्टा उर्जा उत्पादन गर्दछ। SAS खोलाबाट अतिरिक्त 0.YO 111/5 डिस्चार्ज इन्टेक/फोरबेमा
थपिन्छ, जसले गर्दा डिजाइन डिस्चार्ज ११.५७ 111/5 पुग्छ। सान्जेन माथिल्लो जलविद्युत आयोजनाको
व्यावसायिक उत्पादन ठ अक्टोबर, २०२३ देखि तथा सान्जेन जलविद्युत आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादन
१६ डिसेम्बर २०२४ देखि सुरु भएको हो। यी आयोजनाहरुबाट उत्पादित विद्युत १३२ केभी ट्रान्समिसन
लाइन हुँदै चिलिमे हब मार्फत चिलिमे-त्रिशुली २२० के.भी. राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जडान गरिएको छ।

४. रसुवागढी हाइड्रोपावर कं. लि.

यस कम्पनी अन्तर्गत रसुवा जिल्लाको गोसाइकृण्ड गाउँपालिका वडा नं. १ र २ (थुमन र टिमुरे) मा
रसुवागढी जलविद्युत आयोजना (१११ मे.वा.) लाई Herd: निम्नानुसारको ३ लटमा विभाजन गरी निर्माण
गरिएको छ।

129

नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट निर्माण भएको चिलिमे-त्रिशुली ३ बी २२० S.A. प्रसारणलाइन तथा चिलिमे
हब सबस्टेशनको निर्माण सम्पन्न पश्चात मिति 2009 साल कार्तिक २५ मा आयोजनामा १३२ के.भी.
को व्याक चार्ज उपलब्ध भए पश्चात मिति २०८१ साल मंसिर ५ गते ग्रिड सिङ्गोनाइजेशन गरी पहिलो
यूनिटबाट विद्युत उत्पादन शुरू गरेको र सबै युनिटहरूबाट विद्युत उत्पादन तथा परिक्षण गरी मिति
२०८१ साल पौष १६ गतेदेखि व्यापारिक रूपमा विद्युत उत्पादन (Commercial Operation) हुँदै
आएको छ। मिति २०८२ साल आसार २४ मा आएको बाढीबाट क्षति भएको यस आयोजनाको
पुर्ननिर्माणको कार्य भैरहेको छ र आगामी पौष सम्ममा एकवटा युनिटबाट बिद्युत उत्पादन सुचारु गर्ने
लक्ष्यका साथ कार्य भैरहेको छ।

५. मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कं. लि

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको १० प्रतिशत र चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लि. को २७ प्रतिशत संस्थापक
प्रबर्धकत्वमा स्थापित मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लि.अन्तर्गत रहेको मध्य भोटेकोशी जलविद्युत
आयोजना (१०२ मेगावाट) बाट वि.सं. २०८२ असोज २० देखि व्यापारिक विद्युत उत्पादन भइरहेको छ।

६. अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर कं. लि.
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ४१ प्रतिशत संस्थापक शेयर रहेको अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेड

अन्तर्गतको ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना २०७८ आषाढमा निर्माण
सम्पन्त भई मिति २०७८ ATE २५ गतेबाट पुर्ण रुपमा Commercial Operation शुरु भएको।
कम्पनी अन्तर्गतको दोस्रो चरणमा निर्माणाधिन २२ मेगावाट क्षमताको रोल्वालिङ खोला जलविद्युत
आयोजना तथा डाइभर्सन निर्माणका लागि EPC (Engineering, Procurement and
Construction) मोडलमा एकल प्याकेजमा निर्माण व्यवसायी M/S SSCE-HIGH
HIMALAYA J=V सँग खरिद सम्झौता भई निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिएको। हाल आयोजना स्थल
विगु गाउँपालिकामा वडा नं. १ लामाबगर दोलखामा Adit Tunnel, Main Access Tunnel,
Headrace Tunnel र Powerhouse खन्ने कार्य भैरहेको छ। हालसम्म लामावगरमा Adit
Tunnel ४१४ मिटर खन्ने कार्य तथा Main Access Tunnel, Headrace Tunnel and
Other Tunnels गरी १७०० मिटर सुरुङ्ग निर्माण सम्पन्न भैसकेको छ। यसैगरी आयोजनाका अन्य
संरचनाहरु तथा अर्को विन्दुबाट समेत Her सुरुङ्ग निर्माणका लागि गौरीशंकर गाउँपालिका, वडा नं- ९,
REA पूर्वाधार निर्माण गरी सुरुङग निर्माण कार्य प्रारम्भ हुने अवस्थामा रहेको छ।

७. तामाकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड

कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार मिति २०७३/११/२० गते कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई नेपाल
विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनीको रुपमा कार्य गर्दै आइरहेको यस कम्पनीले तामाकोशी पाँचौ
जलविद्युत आयोजनाको निर्माण गर्ने मृख्य लक्ष्य राखेको छ। माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको
Tailrace वाट निस्कने पानी उपयोग गरी निर्माण गरिने यस आयोजनाको जडित क्षमता 88.5 FT.

130

रहनेछ। आयोजनाको ETA, SETA, IEE तथा EMP स्वीकृत भईसकेको। विद्युत प्रसारणको लागि
आवश्यक हुने Switching House, Take off Yard,स्थायी क्याम्प तथा कार्यालय भवन निर्माण,
आयोजनाको अडिटको पहुँच मार्ग निर्माण र २२० के.भी.प्रसारणलाइनको टावर निर्माण गर्न आवश्यक
जग्गा अधिग्रहण कार्य सम्पन्न भइसकेको। आयोजनाको Lot ] Civil & Hydromechanical
कार्यको लागि ठेकेदार कम्पनी SINOHYDRO-KSNS JV संग मिति २०८१/०२/२८ मा ठेक्का
सम्झौता सम्पन्न भई निर्माण कार्य भईरहेको। आयोजनाको Construction Supervision &
Management कार्यको लागि DOLSAR CSPDR JV संग परामर्श सेवा खरिद सम्झौता भई
कार्य भईरहेको।

SG. मोदी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड

मोदी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडबाट प्रवर्धन भैरहेको माथिल्लो मोदी ए जलविद्युत आयोजना (४२ मे.वा.)
को 1.01-1 M Civil and Hydromechanical कार्यको निर्माणको लागि मिति २०८१/०१/ २६
(May ८, २०२४) मा ठेकेदार SSCE-High Himalaya JV संग ठेक्का सम्झौताभई कार्य सुरु
गरिसकेको।

मोदी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडबाट प्रवर्धन भैरहेको माथिल्लो मोदी जलविद्युत आयोजना (१.२ Far.)
को Lot-1 M Civil and Hydromechanical कार्यको निर्माणको लागि मिति २०८१/०८/१०
मा Tender आव्हान भई सम्झौता भैसकेको छ। सोहि आयोजनाको Lot-2: Electromechanical
कार्यको लागि Tender गर्नको लागि Tender Document तयार रहेको छ।

दुवै आयोजनाको PPA सम्पन्त भएको तथा Financial Closure सहित सम्पन्त भएको छ। दुवै
आयोजनाको लागि आवश्यक १३२ KV Single Circuit प्रशारण लाईनको TEE स्वीकृत भैसकेको
र निर्माणको लागि अनुमतिपत्र प्राप्त भैसकेको छ।

९. रघुगंगा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड

गण्डकी प्रदेश, म्याग्दी जिल्लामा अबश्थित राहुघाट जलाबिध्युत आयोजनाको निर्माण, संचालन व्यवस्थापन
गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनीको रुपमा रघुगंगा हाइड्रोपावर लिमिटेड, कम्पनि ऐन,
२०६३ अनुसार मिति २०७३/११/२४ गते कम्पनि रजिस्ट्रारको कार्यालयमा विधिवत रुपमा दर्ता भइ
स्थपना भएको हो। भारतको Export-Import (EXIM) Bank of India को सहुलियत पूर्ण
क्रण सहयोग तथा नेपाल सरकार र ने.वि.प्रा.को संयुक्त लगानीमा ने.वि.प्रा.को सहायक कम्पनि, रघुगंगा
हाइड्रो पावर लिमिटेडबाट निर्माणाधीन यस आयोजनामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको vo प्रतिशत शेयर
स्वामित्व रहेको छ। आयोजना निर्माणको लागि आबश्यक वातावरणीय कार्य, जग्गा प्राप्ति, कर्मचारी
आवास निर्माण लगायत सम्पूर्ण प्रारम्भिक कार्य सम्पन्न भइ हाल लट १ सिभिल तथा हाइड्रोमकानिकल
कार्य र लट २ इलेक्टरोमकानिकल कार्यको लागि निर्माण व्यवसायी नियुक्त भइ निर्माण कार्य भइ रहेको
र हाल सम्म समग्र भौतिक प्रगति करिब ९३.२६% रहेको छ।

131

१०, पावर ट्रान्समिसन कम्पनी नेपाल लिमिटेड
ने.वि.प्रा.को ५०% शेयर स्वामित्व रहेको यस कम्पनी अर्न्तगत ढल्केबर ATHY ४००
के.भी.प्रसारणलाइन सम्पन्न भैसकेको र विद्युत आयात निर्यात कार्य भैरहेको छ।

११. चैनपुर सेती जलविद्युत कं. लि

ने.वि.प्रा.को ५१% शेयर स्वामित्व रहने यस कम्पनी अन्तगत चैनपुर सेती जलविद्युत आयोजना (२१०
मे.वा.) निर्माण गर्ने गरि कम्पनी स्थापना गरिएको हो। आयोजनाका पुर्व तयारीका कार्यहरु जस्तै अडिट
टनेल खन्ने, आयोजनाको विद्युत गृह र आवासिय क्षेत्र जाने पहुँचमार्ग, आवासीय भवनहरु निर्माण सम्बन्धि
कार्यहरु सुचारु रहेका छन। आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन Updated गरी अन्तर्राष्ट्रिय
परामर्शदाता SMEC बाट Review कार्य सम्पन्न भईसकेको छ। आयोजनाको विद्युत उत्पादनको
अनुमतिपत्र प्राप्त भई सकेको छ भने वातावरण प्रभाव मुल्यांकन ETA प्रतिवेदन नेपाल सरकार, वन
तथा वातावरण मन्त्रालयवाट स्वीकृत भई सकेको छ। आयोजनाको मृख्य निर्माण कार्यको लागि आवश्यक
क्रण लगानीको लागि HIDCL को अगुवाईमा लगानीको सुनिश्चिता भएको मिति 2069/92/20
गतेको पत्रबाट पत्राचार समेत गरेको छ।

डिभिजन वन कार्यालय, बझाङ्गको २०८१/०३/१४ गतेको निर्माण कार्य रोक्का गर्ने पत्र प्राप्त भए पश्चात
अडिट टनेल ३र «५ मा खन्ने कार्य पूर्ण रुपमा बन्द हुन गएकोले सो कार्यलाई यथाशिघ्र शुरु गर्न नसकेमा
आयोजनालाई थप आर्थिक भार पर्ने देखिन्छ।

१२. त्रिशुली जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड
नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको संयुक्त लगानीमा मिति २०६८ साल

वैशाख २९ गते कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई त्रिशुली जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको स्थापना
भएको हो। कम्पनीको अधिकृत पुँजी रु.२ अर्ब YO करोड र जारी पुँजी रु.२ अर्ब ४७ करोड रहेको छ।
कम्पनीमा ने.बि.प्राको ३०% शेयर स्वामित्व रहेको छ। यस कम्पनीबाट निर्माणाधीन ३७ मे.वा क्षमताको
माथिल्लो त्रिशुली ३ बी जलविद्युत आयोजना नदी प्रवाहमा(च्यच्आधारित माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलविद्युत
आयोजना (६० मे.वा.) को Cascade आयोजना हो। यस आयोजनाको औसत वार्षिक विद्युत उत्पादन
२९२.५८ गिगावाट घण्टा (सुख्खा याम: १३४. दद गिगावाट घण्टा; वर्षा याम: १५७.७० गिगावाट घण्टा)
रहेको छ। माथिल्लो त्रिशुली ३ बी जलविद्युत आयोजना नेपाल सरकारको "जनताको जलविद्युत" कार्यक्रम
अन्तर्गतको पहिलो आयोजना हो। यस आयोजनाबाट उत्पादित विजुली १३२ किलोभोल्टको प्रसारणलाइन
माफत ३ कि.मि उत्तर पश्चिमतफ अवस्थित माथिल्लो त्रिशुली ३ बी हबसबस्टेशनमा प्रशारण गरिनेछ।

१३. दुधकोशी कम्पनी लिमिटेड

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनीको रुपमा स्थापना भएको यस कम्पनीले खोटाङ, ओखलढुङ्गा

र सोलुखम्ब् जिल्लाहरूमा पर्ने ६७० मेगावाटको दुधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना Vast र

विकास गरिरहेको छ। आयोजनामा दुईवटा भूमिगत विद्युत गृहहरू हुनेछन। एउटा बाँधसँगै Vo मेगावाटको

विद्युत गृह र अर्को सुनकोशी नदी किनारमा ६०० मेगावाटको मुख्य विद्युत गृह। आयोजनाको विस्तृत
132

डिजाइन प्रतिवेदन र आयोजना निर्माणको लागि बोलपत्र सम्बन्धी कागजातहरू तयार भएको छ। जलविद्युत
तफको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्गन (ELA) प्रतिवेदन र प्रसारण लाइनको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण
(IEE) प्रतिवेदन तयार गरिसकिएको छ। ADB र अन्य विकास साझेदार संस्थाहरूको गाइड लाइन
अनुसार गरिएका विभिन्न वातावरणीय र सामाजिक योजनाहरू तयार गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको
छ। आयोजनाको कुल लागत AUS, डलर २,३२० मिलियन हुने अनुमान गरिएको छ। आयोजना निर्माणको
वैदेशिक तर्फको लगानीको लागि ADB लाई मुख्य लगानीकर्ताको रूपमा र ((0-118006 को
रूपमा World Bank, 113, EIB, OFID/ Saudi Development Fund लाई सहलियत
पूर्ण क्रण लगानी गरिदिन अनुरोध गरिसकिएको छ।

१४.अपर अरुण हाइड्रो-इलेक्ट्िक लिमिटेड

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनि अपर अरुण हाइड्रो-इलेक्ट्रिक लिमिटेड सन् २०१७ मा
जलविद्युत आयोजनाको प्रवर्धन र विकास हेतु स्थापना गरिएको Special Purpose Vehicle हो।
यस कम्पनीद्वारा नेपाल सरकारको "नेपालको पानी जनताको लगानी" अवधारणा अन्तर्गत संखुवासभा
जिल्लामा अवस्थित १०६३.३६ AA. क्षमताको अपर अरुण जलविद्युत आयोजना र ४० मै.वा. क्षमताको
इखुवा खोला जलविद्युत आयोजना प्रवर्धन तथा विकास भईरहेको छ।

अपर अरुण ज.वि.आ. अन्तर्गत आयोजनाको निर्माण पूर्व तयारीका कार्यहरु जस्तै २.०३ कि.मि. सुरुंग
सहितको २१ कि.मि. लामो पहुँचमार्ग तथा कर्मचारी आवासगृह निर्माण भईरहेको,जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी
कार्य अन्तिम चरणमा पुरोको र क्षतिपूर्ति वितरण लगायतका कार्यहरु सम्पन्न भईसकेको छ। हाल
आयोजनाको टेन्डर डिजाइन तथा निर्माण सुपरिवेक्षण कार्यका निम्ति अन्तरराष्ट्रिय स्तरको परामर्शदाता
नियुक्त भई कार्यभईरहेको छ। आयोजनाको grid connection agreement भई विद्युत खरिद
सम्झौता गर्ने प्रक्रियामा रहेको छ। यसका साथ साथै इखुवा खोला ज.वि.आ. को टेन्डर डिजाइन सम्बन्धि
दस्तावेज परामर्शदाताद्वारा तयार भईरहेको छ।

यस कम्पनीको आयोजना कार्यन्वयनका क्रममा देखिएको प्रमुख समस्या आयोजनाको लागि श्रोत सुनिस्चित
गर्ने तथा वित्तीय व्यवस्थापन जुटाउने रहेको छ भने यस बाहेक आयोजना स्थलसम्म पहुँचको लागि
निर्माणाधीन कोशी राजमार्गको अवस्था राम्रो नभएको, पूर्वाधारको सिमित सुविधा उपलब्ध भएको,
अन्तरनिकाय समन्वय र स्वीकृतिमा ढिलाई हुने जस्ता अन्य समस्यको पहिचान तथा समाधानका निम्ति
प्रयास गरिएका छन।

कम्पनीद्वारा आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक सम्पूर्ण पूर्व तयारीका कार्यहरु अन्तिम चरणमा रहेको
हुँदा आयोजना यथासिघनै निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न लागेको अवस्थामा रहेको छ। कम्पनीले सन्
२०२६ मा सुरू गरि सन् २०३२ सम्ममा अपर अरुण तथा इखुवा खोला ज.वि. आ. निर्माण सम्पन्न गर्ने
लक्ष्य राखेको छ।

१५. उत्तरगंगा कम्पनी लिमिटेड

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनि को रुपमा स्थापना भएको उत्तरगंगा पावर कम्पनि उत्तरगंगा
जलाशययुक्त जलबिद्युत आयोजना बिकाश गर्ने उदेश्यले स्थापना भएको हो। यस कम्पनिमा नेपाल
विद्युत प्राधिकरण को बहुमत सेयर ( ६८ %) रहेको Bl कम्पनी अन्तरगत प्रस्तावित उत्तरगंगा
जलाशययुक्त जलबिद्युत आयोजना बाग्लुंग जिल्ल्लाको पश्चिममा निसिखोला गाउँपालिकामा पर्दछ राजधानी
बाट करिब Yoo कि.मि पश्चिम गण्डकी प्रदेश मा अवस्थित छ। ढोरपाटन उपत्यका मा बग्ने उत्तरगंगा
नदीमा २०० मि को बाँध बाँधी कुत्रिम जलाशय निर्माण गरि सो पानि करिब व कि.मि लामो सुरुंग माफत
निशी खोलामा पथान्तरण गरि ८२८ मे.वा को विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सो बिद्युत पश्चिम
रुकुम जिल्ला को निर्माणाधीन बफिकोट ४०० के.भी सब स्टेशन मा लागि राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा
समाहित गर्ने योजना छ।

हालसम्म आयोजनाको प्रगति हेर्दा सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिएको, बन तथा बाताबरण मन्त्रालय
बाट बातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन ELA स्वीकृत भैसकेको तथा बिद्युत उत्पादन अनुमति (Generation
License) पत्रको लागि बिद्युत बिकाश बिभाग मा आबेदन दिइ सकेको छ।

हाल NEA Engineering company माफत आयोजनाको Review of feasibility study
and in basinandinter— basin option study को कार्य भैरहेको छ र रिपोर्ट प्राप्त भएपछि
Construction Modality र funding modality निर्क्यौल गरि आगामी आठ वर्ष भित्र निर्माण
सम्पन्न गर्ने योजना आयोजनाले राखेको छ।

१६, तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेड

मार्ग देखि बैशाखसम्म अधिकतम बिद्युत मागलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त जलाशययुक्त
१४० MW तनहुँ जलबिद्युत आयोजनाको निर्माण गर्न नेपाल सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट
प्रबद्धित पूर्ण स्वामित्वको सहायक कम्पनी तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेड २०६८ चैत्र १२ गते स्थापना हुनुको
साथै दातृ निकायहरु क्रमश: १८४ MUSD जाईका, १५० MUSD एडीबी, oy MUSD ईआइबी,
४३ MUSD नेपाल सरकार र ४३ MUSD नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको समेत कूल जम्मा ५०५
मिलियन अमेरिकी डलर संयुक्त लगानी गर्ने स्रोत सुनिश्चित भई दुतगतिमा आयोजना निर्माण कार्य
भईरहेको छ।

१७. एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडमा Ala aT ५१%
शेयर स्वामित्व रहेका छ। यस कम्पनीले परियोजनाहरूको विस्तृत अध्ययन तथा Review, निर्माण
सुपरभिजन तथा परामर्श सेवा प्रदान गर्दै आएको छ।

134

ऐन, नियम एवं विनियमहरुको सूची
ने.वि.प्रा.का प्रचलित ऐनहरु

नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१
विद्युत ऐन, २०४९

विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४
विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐन, २०५८

अन्य प्रासंगिक ऐनहरु

जलश्रोत ऐन, २०४९

सार्बजनिक खरिद ऐन, २०६३

वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६

श्रम ऐन, २०७४

जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४

वन ऐन, २०७६

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, VOUS

सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन, २०६४
सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, २०६४

नियमावली तथा विनियमावली :

विद्युत नियमावली, २०५०

विद्युत चोरी नियन्त्रण नियमावली, २०५९

नेपाल विद्युत प्राधिकरण आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०६८ (संसोधन सहित)
नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी प्रशासन विनियमावली, २०७५

faa. विद्युत वितरण विनियमावली, २०७८

ने.वि.प्रा. विद्युत दुर्घटना क्षतिपूर्ति विनियमावली, २०६७

ने.वि.प्रा. विद्युत महशुल संकलन विनियमावली, २०७८

ने.वि.प्रा. भ्रमण खर्च विनियमावली, २०६५

ने.वि.प्रा. विद्युत चृहावट नियन्त्रण विनियमावली, २०५०

ने.वि.प्रा. सामृदायिक ग्रामिण विदयुतिकरण विनियमावली, २०७१

अन्य प्रासंगिक नियमावली

जलश्रोत नियमावली, २०५०

साबजनिक खरिद नियमावली, २०६४

वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७

श्रम नियमावली, २०७४

सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) नियमावली, २०६५
सूचनाको हक सम्बन्धि नियमावली, २०६५

वन नियमावली, २०७९

जलवचित विकास नीति, २०५८

जलख्रोत नीति, २०७७

137