Patent KR-101235467-B1 (KR)
IPC: G06F19/00
Filed: 2011-04-22
Granted: 2013-02-22
Abstract: 본 발명은 진행하고자 하는 건설 공사에서 수행되어야 하는 전체 작업 종목이 표시되는 공종분류체계 축, 진행하고자 하는 건설 공사에서 수행되어야 하는 전체 작업 종목 중 실제 작업이 진행되는 작업 종목의 공간(Space)이 표시되는 시설분류체계 축 및 그 공종분류체계 축과 시설분류체계 축이 교차하는 공간좌표 영역인 공종분류체계 축에 표시된 전체 작업 종목 중 실제 작업이 진행되는 작업 종목의 공간에서 수행되는 해당 작업 종목의 건설 공사 관련정보가 표시된 수행 공사 업무 표시용 객체(Object)를 기반으로 하는 매트릭스 기법을 통해 전체 작업 종목 중 실제 작업이 진행되는 작업 종목의 공간(Space)에서 수행되는 해당 작업 종목의 건설 공사 관련정보인 건설 공사 세부 순번코드정보, 건설 공사 세부 명칭정보, 건설 공사 작업자 성명정보, 건설 공사 세부 일정정보, 건설공사 자재정보, 건설공사 세부 시방서 정보, 건설공사 캐드 도면정보, 건설 공사 공사비 내역정보, 건설 공사 공정 정보 등의 다양한 공사관련정보 4차원 건설공사관련 정보를 인식 가능하게 표시함으로써, 건설공사 현장의 공사여건이나 공사기간, 작업의 선후행 관계 및 공사진척도 등의 파악 및 관리를 용이하게 하여 주는 매트릭스 기법을 이용한 4차원 건설 공사 관리 장치에 관한 것으로, 진행하고자 하는 건설 공사에서 수행되어야 하는 전체 작업 종목을 공종분류체계 축(111)에 입력가능하게 표시되고, 진행하고자 하는 건설 공사에서 수행되어야 하는 전체 작업 종목 중 실제 작업이 진행되는 작업 종목의 공간(Space)을 시설분류체계 축(112)에 입력가능하게 표시되며, 그 표시된 공종분류체계 축(111)과 시설분류체계 축(112)이 교차하는 공간좌표의 영역인 것으로 상기 공종분류체계 축에 표시된 전체 작업 종목 중 실제 작업이 진행되는 작업 종목의 공간(Space)에서 수행되는 해당 작업 종목의 건설 공사 관련정보가 입력가능하게 표시되는 수행 공사 업무 표시용 객체(Object)(113)로 표시된 건설 공사 관리용 매트릭스 시트(110)가 저장된 정보저장수단(100)과; 상기 정보저장수단(100)에 저장된 건설 공사 관리용 매트릭스 시트(110)의 출력 요청, 그 출력 요청에 의해 출력된 건설 공사 관리용 매트릭스 시트(110)의 공종분류체계 축(111)에 진행하고자 하는 건설 공사에서 수행되어야 하는 전체 작업 종목정보들의 입력을 요청하고, 시설분류체계 축(112)에 진행하고자 하는 건설 공사에서 수행되어야 하는 전체작업종목 중 실제 작업이 진행되는 작업 종목의 공간(Space)정보들의 입력을 요청하며, 공종분류체계 축(111)과 시설분류체계 축(112)이 교차하는 수행 공사 업무 표시용 객체(113)에 해당 작업 종목의 건설 공사 관련정보의 입력을 요청하는 정보입력수단(200)과; 건설 공사 관리용 매트릭스 시트(110)를 포함하는 건설공사 관련정보가 출력되는 정보출력수단(300)과; 상기 정보입력수단(200)을 통해 요청된 건설 공사 관리용 매트릭스 시트(110)의 출력 요청에 의해, 상기 정보저장수단(100)에 저장된 건설 공사 관리용 매트릭스 시트(110)를 추출한 후 이를 상기 정보출력수단(300)을 통해 출력제어하고, 상기 정보입력수단(200)을 통해 요청된 건설 공사 관리용 매트릭스 시트(110)의 공종분류체계 축(111)의 입력 요청정보, 시설분류체계 축(112)의 입력 요청정보 및 수행 공사 업무 표시용 객체(113)의 해당 작업 종목의 건설 공사 관련정보의 입력 요청을 처리 제어한 후 이를 상기 출력되는 정보출력수단(300)을 통해 출력제어하는 주 제어수단(400)으로 이루어지되, 상기 정보저장수단(100)에는, 진행하고자 하는 건설 공사에서 수행되어야 하는 전체 작업 종목이 입력가능하게 표시되는 공종분류체계 축(111), 진행하고자 하는 건설 공사에서 수행되어야 하는 전체 작업 종목 중 실제 작업이 진행되는 작업 종목의 공간(Space)이 입력가능하게 표시되는 시설분류체계 축(112) 및 상기 공종분류체계 축(111)과 상기 시설분류체계 축(112)이 교차하는 공간좌표의 영역인 것으로 상기 공종분류체계 축(111)에 표시된 전체 작업 종목 중 실제 작업이 진행되는 작업 종목의 공간(Space)에서 수행되는 해당 작업 종목의 건설 공사 관련정보가 입력가능하게 표시되는 수행 공사 업무 표시용 객체(Object)(113)로 이루어진 신규의 건설 공사 관리용 매트릭스 시트(110)가 저장된 신규 매트릭스 시트DB(101)와; 신규의 건설 공사 관리용 매트릭스 시트(110)의 공종분류체계 축(111), 시설분류체계 축(112) 및 수행 공사 업무 표시용 객체(113)에 해당 정보가 입력되어 가공된 건설 공사 관리용 매트릭스 시트(110)가 저장된 가공 매트릭스 시트DB(102)와; 상기 가공 매트릭스 시트DB(102)에 저장된 가공된 건설 공사 관리용 매트릭스 시트(110) 중 수행 공사 업무 표시용 객체(Object)에 링크되는 정보로, 해당 작업 종목의 건설 공사 관련정보인 해당 작업 종목의 캐드 도면정보가 저장되는 건설공사 캐드도면DB(103);를 포함하고, 상기 가공 매트릭스 시트DB(101)에 저장된 가공된 건설 공사 관리용 매트릭스 시트(110) 중 수행 공사 업무 표시용 객체(113)에 저장된 해당 작업 종목의 건설 공사 관련정보는 건설 공사 세부 순번코드정보, 건설 공사 세부 명칭정보, 건설 공사 작업자 성명정보, 건설 공사 세부 일정정보, 건설공사 자재정보, 건설공사 세부 시방서 정보, 건설공사 캐드 도면정보, 건설 공사 공사비 내역정보, 건설 공사 공정 정보 등이 저장되며, 상기 주 제어수단(400)에는 상기 주 제어수단(400)에 의해 운영되는 것으로, 상기 정보입력수단(200)을 통해 요청된 건설 공사 관리용 매트릭스 시트(110)의 공종분류체계 축(111)의 입력 요청정보를 토대로 건설 공사 관리용 매트릭스 시트(110)의 공종분류체계 축(111)에 입력 요청된 진행하고자 하는 건설 공사의 전체 작업 종목 명칭을 헤더노드 및 각 하부노드에 생성, 수정 또는 삭제로 가공처리하고, 상기 정보입력수단(200)을 통해 요청된 건설 공사 관리용 매트릭스 시트(110)의 시설분류체계 축(112)의 입력 요청정보를 토대로 건설 공사 관리용 매트릭스 시트(110)의 시설분류체계 축(112)에 입력 요청된 진행하고자 하는 건설 공사의 전체 작업 종목 중 실제 작업이 진행되는 작업 종목의 공간 명칭을 헤더노드 및 각 하부노드의 생성, 수정 또는 삭제로 가공처리하는 매트릭스 X/Y 축 노드 입력정보처리 엔진(410)과; 상기 정보입력수단(200)을 통해 요청된 건설 공사 관리용 매트릭스 시트(110)의 수행 공사 업무 표시용 객체(113)의 입력 요청정보를 토대로 건설 공사 관리용 매트릭스 시트(110)의 수행 공사 업무 표시용 객체(113)에 입력 요청된 공종분류체계 축(111)에 표시된 전체 작업 종목 중 실제 작업이 진행되는 작업 종목의 공간(Space)에서 수행되는 해당 작업 종목의 건설 공사 관련정보를 생성, 수정 또는 삭제로 가공처리하는 수행 공사 업무 표시용 객체 입력정보처리 엔진(420);을 포함하고, 상기 주 제어수단(400)에는 상기 주 제어수단(400)에 의해 운영되는 수행공사 선후행 안내엔진(430);을 포함하며, 상기 정보입력수단(200)을 통해 건설 공사 관리용 매트릭스 시트(110)의 수행 공사 업무 표시용 객체(113) 들을 선택하여 수행 공사 업무 표시용 객체(113)에 해당하는 실제 작업인 건설 세부 공사들의 선후행 관계의 안내가 요청되면, 상기 주 제어수단(400)에 의해 운영되는 수행공사 선후행 안내엔진(430)은 입력요청된 수행 공사 업무 표시용 객체(113) 들의 선택 순번대로 인지할 수 있게 안내하는 수행 공사 선후행 인지정보(114)를 건설 공사 관리용 매트릭스 시트(110)의 수행 공사 업무 표시용 객체(113)에 표시하여 상기 정보출력수단(300)을 통해 출력되도록 제어한다.