આ મર્યાદાઓ પ્રથમ તારીખ નક્કી કરે છે જે એક પ્રવૃત્તિ શરૂ કરી શકે છે; છેલ્લી શરૂઆત, છેલ્લી સંભવિત તારીખ નિર્દિષ્ટ કરે છે કે જે આ પ્રવૃત્તિને એકંદર બાંધકામ પ્રક્રિયામાં વિલંબને ટાળવા માટે શરૂ થવી જોઈએ; પ્રારંભિક પૂર્ણાહુતિ, અગાઉની તારીખ કે જે સૂચિત પ્રવૃત્તિ પૂર્ણ થશે; અને અંતમાં સમાપ્ત થાય છે, તે છેલ્લી તારીખ છે, જે આગામી એકની શરૂઆતને અસર કર્યા વિના પૂર્ણ કરવાની રહેશે, અને ત્યારબાદ સમગ્ર બાંધકામ નિર્ધારણ સ્રોતોને અસર કરશે.