કામગીરીના એલાઈમેન્ટમાં આવેલ વિવિધ નડરો જેવા કે ઈલેક્ટ્રીક લાઈન, અંડરગ્રાઉન્ડ ર્સિવસ જેવી કે, કેબલ્સ, પાણીની લાઈન, ડ્રેનેજની લાઈન, વરસાદી ગટર વિગેરેની કામગીરી માટે ટ્રાફિક ડાયવર્ટ ન થવાને કારણે તેમજ રોડ તોડવાની મંજૂરી મેળવી ન હોવાથી કામગીરીમાં વિલંબ થયો હતો.