જિલ્લા કક્ષાની મીટીંગમાં પંચાયતના માર્ગ મકાનના કાર્યપાલક ઇજનેરએ જણાવ્યા મુજબ 2017-18ની સાલમાં કુલ 81 કામો મંજુર થયેલ છે જેમાંથી 37 કામો પ્રગતિ હેઠળ છે આ કામોની 25 ટકા કામગીરી પૂર્ણ થયેલ છે, મતલબ કે 75 ટકા કામ બાકી છે, આ કામોના વર્કઓર્ડર તાજેતરમાં અપાયા છે તેમજ ચોમાસાની સીઝનમાં કામ બંધ રહે છે ત્યારબાદ ફરીથી શરૂ થાય છે માટે વિલંબ થાય છે છેલ્લા વર્ષના મંજુર થયેલા 81 કામોમાંથી 69 કામોના ટેન્ડર બહાર પાડી દેવાયા છે, જેમાંથી 37ના વર્ક ઓર્ડર અપાયા છે અન્ય બાકી પ્રક્રિયામાં 13 કામોના ટેન્ડરો બહાર પાડવાના બાકી છે, ર કામોની ટેકનીકલ મંજુરીની પ્રકિ્રયા ચાલે છે પાંચ કામો મેજર બ્રીજના છે જે સમય લાગે તેવા છે, 3 કામોમાં જમીન સંપાદનના પ્રશ્ર્ન છે.