ПОВЫШЕНИЕ  ТОЧНОСТИ ОЦЕНКИ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ ПОВЕРХНОСТНОГО ОБУСТРОЙСТВА НА РАННИХ СТАДИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ.

Аннотация: Изучено повышение точности оценки капитальных вложений поверхностного обустройства на ранних стадиях реализации проекта. Обсуждаются параметры для достижения точности оценки.

Ключевые слова: капитальное вложение, стоимостной инжиниринг.

Оценка затрат на начальных стадиях развития нефтегазовых проектов является одним из основных элементов, отвечающих за успешность реализации проекта, на первых этапах принимаются ключевые решения, которые влияют на стоимость проекта, при этом стоимость варьируется с течением времени. При условиях, которые возникают на стадии строительства, увеличиваются требования к точности и обоснованности оценки, при этом важным условием является их соответствие и преемственность при переходе с одного этапа на другой. Единой системы управления стоимостью обустройства долгое время не существовало .

Капитальные вложения представляют собой совокупность затрат на осуществление основных средств и улучшение их качественного состава, расширение и модернизации действующих, создание новых.

Капитальные вложения можно осуществлять только при проектно-сметной документации и источников финансирования, условии наличия списков.

В последние годы крупные строительные компании выражают свой интерес к специалистам обладающие знаниями, как в экономике, так и в инженерной сфере. Это позволило бы рассчитать расходы на всех стадиях инвестиционного процесса (проектирование, проведение подрядных торгов, обоснование инвестиций, заключение контрактов, взаиморасчеты между участниками строительства, сдача объектов в эксплуатацию).

Стоимостной инжиниринг - это совокупность методов и средств управления стоимостью проекта на всех этапах его жизненного цикла. В его состав входит:  сметное ценообразование;  формирование (бюджета проекта, (оценку эффективности капитальных вложений) ( инвестиционную оценку));  стоимостной контроль процесса реализации проекта, анализ фактических затрат (стоимости строительства);  экспертизу (проверку достоверности определения) сметной стоимости строительства;

Преимущество инжиниринга:  повышение эффективности инвестиций в связи с появлением реальных рычагов воздействия на бюджет проекта;  сокращение производственных издержек, сроков выполнения работ;  снижение инвестиционных рисков компании;

Можно достижения данной цели, нужно учитывать такие параметры как: 1. Сокращение сроков строительства объектов.  исток идеи проекта;  воплощение проекта;  эксплуатация проекта;  ликвидация проекта. 2. Управление стоимостью.  разработку календарных графиков производства работ;  составление графика расходования денежных средств;  составление графика необходимости ресурсах;  распределения затрат на строительные работы.  нахождение наиболее экономичного варианта осуществления проекта за счет оптимизации стоимостных характеристик проекта при проведении проекта в различные сроки, привлечении других средств;  проигрывание различных вариантов планирования при ограниченных времени и ресурсов; 3. Системы стоимостного инжиниринга.  функциональные процессы стратегического управления активами (планирование стратегических активов, реализация проектов, оценка эффективности стратегических активов);  основные процессы общего управления стоимостью (общее управление стоимостью, управление стратегическими активами, контроль реализации проектов);  функциональные процессы контроля проектов (планирование контроля за реализацией проекта, реализация плана контроля, оценка эффективности в рамках процесса контроля);  вспомогательные процессы всеобщего управления стоимостью (учет человеческого фактора, управление информационными потоками, управление качеством, управление стоимостью).

Совершенствуя методологию оценки эффективности капитальных вложений в подготовку запасов нефти, необходимо провести анализ факторов, оказывающих влияние на формирование оценочных показателей.

Разработка научно обоснованных нормативов удельных капитальных вложений - важное условие повышения эффективности капитального строительства в нефтедобывающей промышленности, необходимое для решения оптимизированные задач на ЭВМ.

Опыт по созданию отраслевых нормативов, накопленные институтом Министерства нефтяной промышленности , позволил внести в нее дополнения и уточнения, связанные со всеми этапами формирования удельных капитальных вложений. При этом для долгосрочного прогнозирование и ориентировочной оценки объемов капитальных вложений возможно максимальное укрупнение.

При классификации затрат на обустройство нефтяных месторождений необходимо учитывать:  целевое назначение комплекса и технологическое единство входящих в него объектов;  удельное значение комплекса в суммарных объемах капитальных вложений на обустройство нефтяных месторождений;  типичность комплекса для отрасли и нефтедобывающих районов;  область применения нормативов;

Разработка методики оценки эффективности капитальных вложений в подготовку запасов нефти является в настоящее время актуальным вопросом и практическое ее применение будет способствовать повышению качества планирования, более правильному выбору оптимального варианта плана.

В основу методики положен расчет совокупных общественно необходимых затрат труда, которые потребуются как для открытия месторождения, его разработки, так и создания определенной доли прибыли, достаточной для окупаемости капитальных вложений в соответствие с установленными нормами.

Капитальное вложение в эксплуатационное бурение и обустройство промыслов определяем по уровню в структуре капитальных вложений, сложившемуся в данном районе.

Такое разделение позволяет определить объем работ, капитальных вложений, потребности в оборудовании и материально-техническом обеспечении для проведения геолого-технических мероприятий.