Judul: Analisis Kinerja Waktu Menggunakan Precedence Diagram Method pada Proyek Pembangunan Apartemen di Bumi Serpong Damai, Banten
Abstrak: Pelaksanaan proyek konstruksi seringkali mengalami keterlambatan. Oleh karena itu, diperlukan fungsi manajemen proyek untuk mengelola pelaksanaan pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jalur kritis proyek pembangunan tower E Apartemen Casa de Parco, menganalisis kinerja waktu, serta menentukan faktor penyebab keterlambatan. Metode yang digunakan untuk identifikasi jalur kritis adalah precedence diagram method yang terdapat pada Microsoft Project 2013. Dari hasil analisis didapatkan bahwa jalur kritis sebagian besar terdapat pada pekerjaan struktur dan beberapa pekerjaan arsitektur. Kinerja waktu pembangunan tower E Apartemen Casa de Parco tidak optimal, karena terjadi keterlambatan pada kegiatan yang berada pada jalur kritis sejak awal pelaksanaan sehingga jadwal keseluruhan proyek mundur 73 hari. Hingga minggu ke-28 pembangunan, deviasi yang terjadi antara kumulatif bobot pekerjaan rencana dan aktual sebesar -23.84%. Keterlambatan tersebut diakibatkan beberapa faktor yang dikategorikan dalam non excusable delays, karena diakibatkan oleh tindakan dan kelalaian kontraktor.
Keyword: jalur kritis, kinerja waktu, Microsoft Project 2013, precedence diagram method

Judul: Analisis Kinerja Waktu dengan Precedence Diagram Method pada Proyek Pembangunan Apartemen T Plaza, Jakarta
Abstrak: Proyek konstruksi pada umumnya mempunyai rencana penjadwalan yang telah dipertimbangkan secara matang. Akan tetapi, sering dijumpai pelaksanaan di lapangan yang tidak sesuai dengan rencana yang telah dibuat sehingga mengakibatkan keterlambatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja waktu pada pembangunan Apartemen T Plaza, mengidentifikasi pekerjaan kritis, serta menentukan faktor penyebab keterlambatan. Metode yang digunakan untuk identifikasi pekerjaan kritis adalah precedence diagram method pada program Microsoft Project 2013. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa proyek secara keseluruhan mengalami keterlambatan. Nilai deviasi pada bulan April 2017 ialah - 0.44% dan pada bulan Mei 2017 sebesar -1.79%. Beberapa pekerjaan yang termasuk kategori pekerjaan kritis, yakni pekerjaan persiapan, pekerjaan struktur, dan beberapa pekerjaan arsitektur. Faktor utama penyebab keterlambatan pada proyek ialah pendanaan. Tindakan perbaikan yang diusulkan ialah memprioritaskan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat kritis untuk lebih cepat diselesaikan.
Keyword: keterlambatan, kinerja waktu, pekerjaan kritis, pendanaan, precedence diagram method

Judul: Light Microscope Study of ConnectiveTissue in The Spleen of Common Rousette Bat (Rousettus amplexicaudatus)
Abstrak: The spleen is the largest lymphoid organ. As a secondary lymphoid organ, in addition to its immune function, the spleen also has functions as blood filtration, storage, and hematopoiesis. The spleen has different morphologies between species that support different physiological functions, one of which is the difference in the structure of the capsule and trabeculae. Capsule and trabeculae of the spleen generally consist of connective tissue and smooth muscle. The thickness of smooth muscle composed together with connective tissue in the capsule and trabecula determines the function of the spleen that is divided spleen into three storage, defense, and intermediate. Bats are the reservoir of various zoonotic diseases. Bats are thought to have unique immune systems compared to other mammals but the characteristics of its immune organs such as the spleen have never been studied before. This study was conducted to examine the characteristics of capsulae and trabecula of the Common Rousette (Rousettus amplexicaudatus).
Keyword: