Judul: Analisis Kinerja Waktu dan Penerapan Building Information Modeling (BIM) Proyek Pengembangan Gedung RSUD Budhi Asih, Jakarta Timur.
Abstrak: Construction management applied to execute projects more efficiently and effectively. The construction management had several goals, one of them was to control the time. So that, the project will be going according to the plan. Time control in project execution can be done with the Critical Path Method (CPM). CPM can observe which activities of the project should be on time. Sequence of steps on the time performance will be more easily seen when it is integrated via Bulding Information Modeling (BIM). The purpose of this research were to model 4th dimension by Tekla Structure, to know some of critical activities and to compare time project performance by deviation on progress percentage of the project plan and the realization in RSUD Budhi Asih Building Project. BIM application using Tekla Structure done only for structure work. Tekla modeling done until the scheduling step or 4th Dimension (4D) step using the task manager. Time performance analysis of the project done by comparing the progress percentage of the project plan and the realization. The result showed that the project has been delayed in the 3rd month until the 11th with the greatest deviation was -8.370%. The project has completed on time according to the plan which finished for 12 months.
Keyword: Building Information Modeling (BIM), construction management, project time management, Tekla structure, time performance

Judul: Aplication Time Performance Analysis and Application  of Building Information Modeling (BIM) on HRH Building Project, Jakarta.
Abstrak: Digitalisasi dan teknologi modern berkembang dengan sangat pesat yang ditandai dengan berkembangnya industry 4.0. Pada bidang konstruksi saat ini berkembang di bidang digital, yaitu Building Information Modeling (BIM). BIM merupakan konsep yang menggunakan pemodelan 3D digital yang terintegrasi dengan informasi pemodelan untuk fasilitas koordinasi, serta visualisasi pihak yang terkait, sehingga dapat membantu owner dan pihak terkait untuk merancang, membangun, dan mengelola bangunan. Building Information Modeling (BIM) hingga pemodelan empat dimensi (4D) dapat dilakukan pada gedung HRH, Jakarta. BIM dapat mengatasi dan mencegah terjadinya keterlambatan pada proyek konstruksi Gedung HRH. Analisis kinerja waktu gedung HRH dilakukan dengan membandingkan bobot rencana dan bobot realisasi pada kurva S berupa jadwal rencana dan jadwal realisasi pekerjaan proyek, yang diketahui mengalami keterlambatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak MK, keterlambatan yang terjadi faktor penyebab terjadinya keterlambatan pada proyek pembangunan gedung HRH, antara lain keadaan cuaca dan keterlambatan supplier. Tindakan yang dilakukan untuk menanggulanginya adalah dengan menambah jam kerja pembangunan, jumlah pekerja, dan menambah peralatan
Keyword: BIM, S curve, time performance analysis

Judul: Embriogenesis ikan buta (Astyanax fasciatus)
Abstrak: Ikan buta Astyanax fasciatus adalah spesies ikan unik dari famili Characidae yang menempati perairan dalam gua di Wilayah La Cueva Chica-San Luis Potasi-Mexico. Ikan ini memiliki mata yang tereduksi (Blind Cavefish) dan warna kulit merah muda, pucat serta mengkilap.
Keyword: