Judul: Analisis Kinerja Waktu dan Penerapan Building Information Modeling (BIM) pada Proyek Pembangunan Transmart Bogor.
Abstrak: Kinerja manajemen proyek yang terintegrasi dengan model tiga dimensi (3D) dapat mengoptimumkan analisis kinerja pelaksanaan. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pemodelan tiga dimensi (3D) dapat dilakukan dengan menggunakan program Tekla Structures. Tujuan penelitian ini adalah mengaplikasikan building information modeling (BIM) sampai pemodelan empat dimensi (4D), menganalisis kinerja waktu, dan menentukan faktor penyebab jika terjadi keterlambatan serta tindakan untuk menanggulanginya. Pemodelan 3D meliputi pemodelan pondasi, kolom, balok, pelat, tangga, dan atap. Pemodelan 4D dilakukan dengan penambahan jadwal pekerjaan pada pemodelan 3D yang telah dibuat. Analisis kinerja waktu dilakukan dengan metode kurva S. Penerapan BIM telah dilakukan hingga diperoleh pemodelan 3D dan 4D. Berdasarkan nilai deviasi, proyek ini mengalami keterlambatan dengan nilai deviasi tertinggi pada bulan Februari sebesar -11,905%. Keterlambatan tersebut dikarenakan faktor cuaca dan keterlambatan supplier. Percepatan pekerjaan dilakukan dengan menambah jam kerja (lembur) serta penambahan jumlah pekerja.
Keyword: BIM, kinerja waktu, kurva S, Tekla Structures

Judul: Analisis Kinerja Waktu dan Aplikasi Building Information Modeling (BIM) pada Proyek Pembangunan Pengembangan RSUD Wates
Abstrak: Pengendalian proyek perlu dilakukan untuk mengetahui kemajuan pembangunan pada suatu proyek. Penerapan BIM 4D dapat mempermudah dan mengoptimumkan analisis kinerja pelaksanaan melalui visualisasi kemajuan pekerjaan. Tujuan penelitian ini adalah mengaplikasikan building information modeling (BIM) sampai pemodelan empat dimensi (4D), menganalisis kinerja waktu, dan menentukan faktor penyebab jika terjadi keterlambatan serta tindakan perbaikannya. Pemodelan 3D meliputi pemodelan kolom, pondasi, balok, pelat, tangga, ramp dan atap. Pemodelan 4D dilakukan dengan menautkan jadwal pekerjaan pada pemodelan 3D yang telah dibuat. Hasil pemodelan 4D berupa visualisasi kemajuan pekerjaan. Analisis kinerja waktu dilakukan dengan metode kurva S. Berdasarkan hasil analisis, proyek ini mengalami keterlambatan pada bulan September 2018 dan Oktober 2018 yang mencapai nilai deviasi sebesar -3,5996%. Keterlambatan tersebut dikarenakan terhambatnya proses supply material tiang pancang dan keadaan cuaca. Percepatan pekerjaan dilakukan dengan menambah jam kerja (lembur) sehingga nilai deviasi menjadi positif pada bulan November 2018 sampai Januari 2019.
Keyword: BIM, kinerja waktu, kurva S, navisworks, revit

Judul: Pengujian Virus Newcastle Disease Gen VII Isolat Lapang Sebagai Virus Standar Pada Uji Tantang Vaksin
Abstrak: This study was conducted to determine the standard of Newcastle disease virus Gene VII field isolate as a virus challenge to vaccine test. A virus suspension that has previously been tested by HA test then titrated with EID50 using 30 Specific Pathogen Free (SPF) of 10 day old chicken embryonated eggs. In addition, chicken lethal dose50 (CLD50) test were used to determine the virus titer that could cause 50% death of the chicken population. The CLD50 test was used 25 day-old-chickens (DOC) divided into 5 groups. The virus was diluted from 10-1 to 10-8. The 104 to 10-8 dilution of NDV was infected to every group of chicken via eyedrop and intranasal with 0.1 ml/chicken dosage. Haemagglutination test showed that the allantoic fluid were contain high titers of NDV is 512 HAU. The infective NDV that had been titrated by EID50 test showed the virus titers is 109 EID50/0.1 ml or 1010 EID50/ml and the virus titers of CLD50 test e.i 106.48 CLD50/0.1 ml or 107.48 CLD50/ml. These results can be concluded that the NDV Gene VII field isolates were most appropriate to be used as a standard virus to vaccine test
Keyword: Newcastle Disease Virus Gene VII, HA tes, EID50 test, CLD50 test