Judul: Analisis Rekayasa Nilai (Value Engineering) pada Proyek Pembangunan Gedung (Studi Kasus: Proyek Pembangunan Pengembangan RSUD Wates)
Abstrak: Sejauh ini proyek konstruksi bangunan gedung masih memiliki permasalahan dalam hal biaya, mutu, serta waktu sehingga diperlukan manajemen konstruksi, seperti rekayasa nilai. Studi ini berkaitan dengan analisis rekayasa nilai pada proyek pembangunan pengembangan RSUD Wates, khususnya Gedung Rawat Inap selama Maret-Juni 2019. Tujuan dari penelitian ini, yaitu mengidentifikasi komponen pekerjaan yang berpotensi dilakukan studi value engineering, menentukan alternatif terbaik, mengetahui perbedaan biaya sebelum dan sesudah penelitian, dan mengetahui penghematan yang diperoleh. Alat yang digunakan adalah laptop yang dilengkapi Ms.Office, AutoCAD, SAP2000, dan Autodesk RSAP 2019. Data yang dibutuhkan berupa RAB, shop drawing, dan analisis harga satuan. Penelitian ini dilakukan pada pekerjaan dengan biaya tertinggi, yaitu pelat lantai. Kondisi pekerjaan pelat eksisting berupa cor di tempat dengan biaya Rp7.395.451.099. Ada 4 alternatif yang digunakan, yaitu tulangan berupa wiremesh, floordeck dan wiremesh, panel lantai, dan half slab precast. Biaya pekerjaan pelat lantai untuk masig-masing alternatif sebesar Rp7.096.718.390, Rp7.041.831.286, Rp8.394.973.358, dan Rp7.153.763.098. Alternatif yang dipilih yaitu alternatif 2 dengan penghematan sebesar Rp353.619.813 atau 4,78%.
Keyword: biaya, floordeck, panel, value engineering, wiremesh

Judul: Analisis Kinerja Waktu dan Aplikasi Building Information Modeling (BIM) pada Proyek Pembangunan Pengembangan RSUD Wates
Abstrak: Pengendalian proyek perlu dilakukan untuk mengetahui kemajuan pembangunan pada suatu proyek. Penerapan BIM 4D dapat mempermudah dan mengoptimumkan analisis kinerja pelaksanaan melalui visualisasi kemajuan pekerjaan. Tujuan penelitian ini adalah mengaplikasikan building information modeling (BIM) sampai pemodelan empat dimensi (4D), menganalisis kinerja waktu, dan menentukan faktor penyebab jika terjadi keterlambatan serta tindakan perbaikannya. Pemodelan 3D meliputi pemodelan kolom, pondasi, balok, pelat, tangga, ramp dan atap. Pemodelan 4D dilakukan dengan menautkan jadwal pekerjaan pada pemodelan 3D yang telah dibuat. Hasil pemodelan 4D berupa visualisasi kemajuan pekerjaan. Analisis kinerja waktu dilakukan dengan metode kurva S. Berdasarkan hasil analisis, proyek ini mengalami keterlambatan pada bulan September 2018 dan Oktober 2018 yang mencapai nilai deviasi sebesar -3,5996%. Keterlambatan tersebut dikarenakan terhambatnya proses supply material tiang pancang dan keadaan cuaca. Percepatan pekerjaan dilakukan dengan menambah jam kerja (lembur) sehingga nilai deviasi menjadi positif pada bulan November 2018 sampai Januari 2019.
Keyword: BIM, kinerja waktu, kurva S, navisworks, revit

Judul: Ornithonyssus Bursa (Berlese, 1888) Famili Macronyssidae yang Menyerang Unggas Dan Penaggulangannnya
Abstrak: Ornithonyssus bursa adalah tungau penghisap darah pada unggas di daerah tropis dan subtropis. Tungau ini relatif kecil, dengan panjang tubuh antara 700-1000 mikron dan lebarnya 250-490 mikron. Tubuhnya bulat berwarna coklat kekuningan sebelum menghisap darh dan berwarna merah setelah menghisap darah dari induk semangnya.
Keyword: