Judul: Kajian Penjadwalan Proses Pengalihan Kebun Plasma (Konversi) Pada Trans Kelapa Sawit
Abstrak: Penelitian dilakukan pada proyek PIR-TRANS dengan komoditas kelapa sawit tahun tanam 1985/1986 sampai dengan tahun tanam 1992/1993 yang menurut ketentuan teknis telah memenuhi syarat untuk dialihkan (kelas A). Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap tahapan kegiatan dalam proses pengalihan pemilikan kebun plasma PIR-TRANS berpengaruh terhadap pelaksanaan akad kredit terutama kegiatan yang terletak pada jalur kritis yaitu pra kapling, pembentukan hamparan, surat keputusan petani peserta, penilaian teknis awal, penilaian teknis akhir, penyelesaian administrasi dalam hal ini kelengkapan data petani dan pengajuan pengalihan pemilikan kepada bank pelaksana. Hal ini sesuai dengan persepsi perusahaan inti bahwa masing-masing kegiatan tersebut dinilai cukup berpengaruh sampai sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan akad kredit. Analisis kebutuhan waktu pada tahapan kegiatan proses pengalihan pemilikan kebun plasma dan unit pengolahan minyak kelapa sawit dengan menggunakan Metode Lintasan Kritis dan Teknik Peninjauan Evaluasi Program (Critical Path Method (CPM) dan Program Evaluation and Review Technique (PERT) dan piranti lunak AB:POM atas dasar waktu yang diharapkan menghasilkan nilai kebutuhan waktu penyelesaian dari pra kapling sampai akad kredit selama 20.5 bulan dan waktu penyelesaian unit pengolahan minyak kelapa sawit selama 14.3 bulan dengan 7 jalur kritis pada kegiatan pra kapling, pembentukan hamparan, penetapan surat keputusan petani peserta yang didahului dengan undian kapling, penerbitan sertifikat atas nama masing-masing petani, penilaian teknis awal, penilaian teknis akhir, kelengkapan data petani dan pengajuan pengalihan kepada Bank. Perhitungan menggunakan piranti yang sama atas dasar waktu rata-rata menghasilkan nilai kebutuhan waktu penyelesaian dari pra kapling sampai akad kredit selama 19.2 bulan dan waktu penyelesaian unit pengolahan minyak kelapa sawit selama 16.8 bulan dengan jalur kritis yang sama..dst.
Keyword: Manajemen Produksi Dan Operasi, Kelapa Sawit, Critical Path Method (CPM), Program Evaluation and Review Technique (PERT), Kebun Plasma, Analisis Kebutuhan Waktu

Judul: Perencanaan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit serta analisis finansial di proyek Pir - Transmigrasi Sungai Intan PT. Peerkebunan V, Propinsi Riau
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pe- rencanaan dan pengembangan perkebunan kelapa sawit dengan pola PIR, dan sekaligus mengkaji manfaat investasi usaha pengembangan melalui analisa kelayakan proyek PIR Transmigrasi sehingga dapat menghilangkan keragu-raguan pengusaha (per- usahaan inti), investor, pengusaha bank, dan para penentu kebijaksanaan pemerintah, mengenai manfaat investasi ter- sebut, serta melakukan analisis terhadap prospek hubungan plasma-inti. Dengan demikian dapat dijadikan evaluasi dan perbaikan terhadap program PIR-TRANSMIGRASI dimasa mendatang. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah PIR Transmigrasi Sungai Intan dan Kebun Sungai Rokan, PT. Perkebunan V, Propinsi Riau. Analisis mengenai teknik budidaya tanaman kelapa sawit di areal perkebunan Sungai Intan dilakukan dengan cara mengamati langsung di lapang dan melakukan diskusi dengan para pengelola kebun Sungai Intan. Analisis perencanaan penggunaan lahan dan pola tanam dilakukan berdasarkan potensi lahan dan penyebaran hujanIKAR di wilayah studi. Analisis manfaat investasi dan kelayakan usaha di- tinjau dari kriteria investasi dengan tolok ukur Nilai Kini Bersih (NKB), Tingkat Keuntungan Intern (TKI) dan Net Benefit Cost Ratio (Net B/C). Metode ini dilakukan dengan menggunakan bunga potongan sebesar 16 persen pertahun dan cakrawala waktu (n) 26 tahun. Analisis kepekaan dilakukan untuk mencari faktor yang mempengaruhi nilai manfaat in- vestasi, dan sekaligus untuk membuktikan kebenaran hipotesa. Tiga peubah penting digunakan dalam analisis kepekaan ini ialah: (1) kenaikan biaya (cost/expence increase) 10%, (2) penurunan pendapatan (rvenue decrease) 10 %, dan (3) tertundanya produksi selama satu tahun (production delay in time one year). Analisis hubungan plasma-inti dilakukan dengan meng- gunakan metode analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threath), sehingga dapat diketahui segala kekuatan, ke- lemahan, peluang dan ancaman dalam pola hubungan plasma- inti..dst
Keyword: 

Judul: Ornithonyssus Bursa (Berlese, 1888) Famili Macronyssidae yang Menyerang Unggas Dan Penaggulangannnya
Abstrak: Ornithonyssus bursa adalah tungau penghisap darah pada unggas di daerah tropis dan subtropis. Tungau ini relatif kecil, dengan panjang tubuh antara 700-1000 mikron dan lebarnya 250-490 mikron. Tubuhnya bulat berwarna coklat kekuningan sebelum menghisap darh dan berwarna merah setelah menghisap darah dari induk semangnya.
Keyword: