Judul: Analisis Biaya Pemeliharaan Jabon Putih (Anthocephalus cadamba) pada Areal Penelitian Tanam Rumpang di PT Sarmiento Parakantja Timber Kalimantan Tengah
Abstrak: Tanam rumpang merupakan salah satu teknologi untuk merehabilitasi hutan. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis biaya kegiatan pemeliharaan jabon putih dalam rumpang pada areal penelitian di PBPH PT. Sarmiento Parakantja Timber. Metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari metode time study, analisis biaya, dan uji statisik dengan Uji Independent sample t-test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk menyelesaikan pemeliharaan rumpang seluas 3,2 ha membutuhkan waktu 12–13 hari dengan jumlah pekerja sebanyak 3–4 orang. Tenaga kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan pemeliharaan rumpang ini sebesar 8,5 HOK per ha. Rata-rata biaya aktual pemeliharaan tanaman dalam rumpang yaitu sebesar Rp3.188.301,61/ha, sedangkan biaya standarnya yaitu sebesar Rp3.360.602,96/ha. Proporsi biaya per tahapan yaitu pemupukan 74 %, Penyiangan 19%, dan Pendangiran 7%. Rumpang dengan topografi datar–landai dengan sedang mempengaruhi biaya total pemeliharaan standar, sedangkan biaya total pemeliharaan aktual tidak dipengaruhi kondisi topografi datar–landai maupun sedang., Gap planting is one of technology used in rehabilitation of degraded forest. The objective of this research was to analyze the costs of maintaining white jabon in gaps in the research area at PBPH PT. Sarmiento Parakantja Timber. The method used in this research consists of time study method, cost analysis, and statistical test with Independent sample t-test. The results showed that to complete the maintenance of a 3.2 ha gaps area, it took 12–13 days with a total of 3–4 workers. The labor required to complete the maintenance of these gaps is 8.5 HOK per ha. The average actual cost of plants maintenance in the gap area is Rp3.188.301,61/ha, while the standard cost is Rp3.360.602,96/ha. The proportion of costs per stage of plants maintenance are 74% fertilization, 19%, weeding and 7% post planting soil tillage. Gap planting in flat sloping topography and moderately area affects the total cost of standard maintenance, while the actual total cost of maintenance is not affected by flat or moderate topography.
Keyword: cost, maintenance, forest rehabilitation, gap planting

Judul: Analisis Biaya Penanaman Jabon Putih (Anthocephalus cadamba) di Areal Penelitian Tanam Rumpang PT. Sarmiento Parakantja Timber
Abstrak: Tanam rumpang merupakan salah satu metode yang digunakan dalam merehabilitasi hutan dan lahan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui biaya kegiatan penanaman jabon putih dalam rumpang pada areal penelitian tanam rumpang di areal IUPHHK-HA PT. Sarmiento Parakantja Timber. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode time study dan analisis biaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk menyelesaikan penanaman rumpang seluas 3.2 ha di dalam areal plot penelitian seluas 10 ha yang dilakukan 4-5 pekerja diperlukan waktu 36-37 hari. Tenaga kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan penanaman rumpang adalah 32.58 HOK per ha. Rata-rata biaya aktual dan standar penanaman rumpang berturut-turut adalah Rp. 12.534.433,28 per ha dan Rp. 13.508.759,66 per ha. Proporsi biaya penanaman terbesar adalah penyediaan bahan untuk kegiatan penanaman, yakni sebesar 40.30%. Biaya total aktual dengan biaya standar memiliki perbedaan. Perbedaaan tersebut dikarenakan pada penentuan biaya standar dibedakan waktu efektif dan waktu tidak efektif serta penilaian rating performance dan allowance., Gap planting is one of the methods used in rehabilitation of degraded forest and land. The objective of this research was to determine the cost of planting white jabon in the research area of gap planting in the IUPHHK-HA PT. Sarmiento Parakantja Timber. The method used in this research were the time study and cost analysis methods. The results showed that to complete the gap planting of a 3.2 ha in an area of 10 ha of research plots carried out by 4-5 workers took 36-37 days. Labour needed to finish gap planting was 32.58 mandays. ha-1. Average the actual and standard cost of gap planting respectively were 12.534.433,28 Rp.ha-1 and 13.508.759,66 Rp.ha-1. The largest portion of planting costs is on planting materials for planting activities, namely 40.30%. Actual total costs and standard costs have differences. The difference is due to determination of standard costs to differentiate between effective and ineffective times as well as the assessment of performance ratings and allowances.
Keyword: biaya, penanaman, rehabilitasi hutan, tanam rumpang

Judul: Heisenberg Uncertainty of Double SlitSystem Based on Budiyono-Rohrlich Quantum Statistics Model
Abstrak: Interpretasi kuantum dikembangkan untuk memaknai secara fisis dengan jelas bagaimana suatu dinamika pada sistem mikroskopis yang dijelaskan dengan teori-teori kuantum, seperti interpretasi Copenhagen yang mendeskripsikan sistem kuantum sebagai suatu keadaan yang dideskripsikan dengan fungsi gelombang yang berisikan bagaimana peluang keadaan suatu sistem. Interpretasi kuantum juga bisa dibawa dari suatu sistem klasik seperti pada model statistika-kuantum Budiyono-Rohrlich yang menjelaskan bagaimana dinamika kuantum berhubungan dengan sistem klasik dengan penerapan statistika pada model Hamiltonian sistem. Fungsi distribusi dapat mendeskripsikan bagaimana suatu sistem terdistribusi pada suatu ruang pada pandangan klasik namun untuk sistem kuantum fungsi distribusi adalah peluang dari sistem tersebut. Sistem klasik dan kuantum juga dipisahkan berdasarkan pada ketidakpastian Heisenberg tentang suatu pengukuran yang tidak bisa secara sekaligus dilakukan bersamaan. Model statistika-kuantum Budiyono-Rohrlich membawa suatu sistem klasik menjadi sistem kuantum dengan dua aksioma yaitu hukum kekekalan energi rata rata dan konservasi rapat probabilitas. Sistem klasik yang didefinisikan akan diatur dengan menambahkan dua variable matematis berupa ontic extensions dan epistemic restrictions dimana kedua variabel ini yang akan menghubungkan bagaimana sistem klasik bisa diubah menjadi sebuah sistem kuantum. Dua variabel matematis tadi membuat sebuah sistem bisa diperlihatkan ketidakpastiannya lewat perhitungan simpangan rata-rata dan hasilnya akan selalu memenuhi ketidakpastian Heisenberg
Keyword: fungsi distribusi, model Budiyono-Rohrlich, ontic extension, epistemic restriction, ketidakpastian Heisenberg