Judul: Implementation of BIM 5D in the Bandung Advance Science and Creative Engineering Space Building Development Project
Abstrak: Pendekatan bidang teknologi informasi di industri konstruksi 4.0 yang saat ini sedang dikembangkan adalah Building Information Modeling (BIM). Penelitian dengan judul “Penerapan BIM 5D pada Proyek Pembangunan Gedung Bandung Advance Science and Creative Engineering Space” bertujuan untuk menerapkan BIM 5D pada proyek pembangunan gedung BASICS menggunakan software revit. Hasil pemodelan 3D dapat membuat gambar komponen struktur berupa gambar detail, gambar denah, atau gambar sesuai kebutuhan. Pada pemodelan 4D dilakukan analisis kinerja waktu dan didapatkan bahwa proyek pembangunan gedung Bandung Advance Science and Creative Engineering Space tidak terjadi keterlambatan. Pemodelan 4D menggunakan aplikasi naviswork untuk mensimulasikan proses pekerjaan struktur gedung berupa gambar dan informasi warna sebagai keterangan pekerjaan. Hasil Pemodelan 5D mendapatkan hasil yang akurat dengan didapatkannya volume pembetonan hasil BIM lebih kecil 116,63 m3 dari volume pembetonan konvensional dan biaya pembetonan BIM mengurangi biaya Rp166.664.270,00 dari perhitungan konvensional.
Keyword: Analisis kinerja waktu, Kurva S, volume beton

Judul: Efficiency Improvement in multi-story building construction with BIM 5D Application
Abstrak: Sebagian besar perusahaan konstruksi di Indonesia saat ini masih menggunakan aplikasi konvensional yang dilakukan secara terpisah. Akibat yang sering ditemukan dari penggunaan aplikasi konvensional terfragmentasi antara lain adanya limbah konstruksi dan keterlambatan informasi yang menyebabkan inefisiensi biaya dan waktu. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem integrasi yang dapat menjawab permasalahan tersebut. Salah satu teknologi yang telah muncul untuk menjawab permasalahan adalah Building Information Modeling (BIM). Penelitian ini dilakukan dengan simulasi pemodelan dan perhitungan untuk mengevaluasi akurasi dan efisiensi biaya pada pekerjaan besi dan beton menggunakan BIM 5D dengan aplikasi Cubicost dibandingkan dengan aplikasi konvensional. Simulasi proyek dilakukan pada apartment 16 lantai. Hasil penelitian ini menunjukkan penggunaan aplikasi BIM 5D dapat mengurangi biaya tenaga kerja sebesar Rp171.989.939,00 atau menghemat 6.33%. Nilai efisiensi volume pekerjaan beton untuk elemen kolom, balok, dan pelat masing-masing sebesar 10,87%, -2,60%, dan 10,80%. Sedangkan nilai efisiensi volume pekerjaan besi tulangan untuk elemen kolom, balok, dan pelat sebesar 2,64%, -2,31%, dan 23,43%. Total efisiensi biaya yang didapatkan sebesar Rp427.920.149,00. Biaya tersebut sangat besar dibandingkan biaya investasi aplikasi BIM 5D seharga Rp127.000.000,00., Most construction companies in Indonesia currently still use conventional applications that are carried out separately. The consequences that are often found from the use of fragmented conventional applications include construction waste and delays in the information that cause cost and time inefficiencies. Therefore, an integrated system is needed to answer these problems. One technology that has emerged to answer these problems is Building Information Modeling (BIM). This research was conducted by modeling simulations and calculations to evaluate the accuracy and cost-efficiency of using the BIM 5D application compared to conventional methods in rebar and concrete work. The project simulation was carried out on a 16-floor apartment. As a result, the use of the BIM 5D application can reduce labor costs by Rp171,989,939.00 or save 6.33%. The volume efficiency values of concrete work for column, beam, and slab elements are 10.87%, -2.60%, and 10.80%, respectively. Meanwhile, the volume efficiency values of rebar for column, beam, and slab elements are 2.64%, -2.31%, and 23.43%. The total cost-efficiency obtained is Rp427,920,000.00. This cost is huge compared to the investment cost of the BIM 5D application for Rp127,000,000.00.
Keyword: Aplikasi BIM 5D, Building Information Modeling, Efisiensi Biaya

Judul: Koksidiosis Pada Usus Halus Kelinci Yang Disebabkan Oleh Eimeria magna
Abstrak: Penyakit yang disebabkan oleh infeksi protozoa dari genus Eimeria pada usus halus kelinci, disebut kok- sidiosis usus (Intestinal Coccidiosis). Salah satu jenis coccidia penyebabnya adalah E. magna. E. magna ini adalah parasit intraseluler, yang menyerang usus halus kelinci terutama bagian jejunum dan ileum. Dalam siklus hidupnya E. magna mengalami tiga tahap perkembangan, yaitu: 1. Skizogoni. Pada tahap ini terjadi pembentukan skizon, ukurannya berkisar antara 10-20 น. 2. Gametogoni. Pada tahap ini terjadi perkembangan seksual, terjadi lima hari setelah infeksi. 3. Sporogoni. Pada tahap ini terjadi pembentukan spora, bentuk ini dapat menginfeksi kelinci lainnya. Ookista yang bersporulasi dapat menginfeksi kelinci dalam suatu peternakan. Ookista ini berbentuk oval kadang kadang elips, panjangnya 28-42 u dan lebarnya 20-26 u. Apabila kelinci terinfeksi oleh ookista ini, dapat menurunkan berat badan terus menerus dan akhirnya menimbulkan kematian. Kelinci yang berumur muda lebih sering terserang penyakit ini dari pada kelinci dewasa, sehingga sering menyebabkan kerugian pada peternak. Gejala klinis yang terlihat tergantung dari banyaknya jumlah ookista yang termakan oleh kelinci. Kelinci muda sering terinfeksi oleh sejumlah besar ookista yang dapat menyebabkan kematian mendadak tanpa memperlihatkan gejala klinis terlebih dahulu. Pada infeksi akut terlihat gejala-gejala penurunan berat badan, dehidrasi, banyak minum, diare yang hebat dan sering menimbulkan kematian. ...
Keyword: