Judul: Analisis dan Evaluasi Kinerja Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rusunawa Asrama Putri IPB Dramaga Bogor
Abstrak: Pengukuran keberhasilan pelaksanaan proyek yang baik dilakukan berdasarkan waktu tempuh pelaksanaan tugas, realisasi anggaran dan pencapaian sasaran tugas. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengidentifikasi jalur kritis dan nilai kumulatif bobot pekerjaan pembangunan rusunawa asrama putri IPB Dramaga Bogor, serta menganalisis dan mengevaluasi faktor penyebab keterlambatan dan tindakan perbaikannya. Metode yang digunakan adalah metode diagram preseden (PDM) dengan bantuan MS. Project Professional 2013, serta perhitungan manual untuk nilai kumulatif bobot pekerjaan menggunakan MS. Excel 2013 dan studi pustaka. Ada beberapa jalur kritis pada proyek ini antara lain, pekerjaan struktur dari lantai dasar sampai lantai 4, instalasi plumbing dan instalasi elektrikal. Kinerja waktu yang telah dianalisis dengan PDM dan kurva S menunjukkan bahwa proyek ini mengalami keterlambatan. Faktor utama penyebabnya yaitu mundurnya waktu mulai pelaksanaan proyek dari jadwal rencana semula, yang diatasi dengan show cause meeting (SCM) dan penambahan jam kerja.
Keyword: Critical path, Precedent diagram method (PDM), Project delay, Show cause meeting (SCM), Time performance, Time travel, Tas execution, Budget realization, Target achievement, Cumulative value, Cooking ours

Judul: Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Operasional Proyek Konstruksi Pembangunan Asrama Putri IPB oleh PT Margusta Bangun Perkasa.
Abstrak: Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi lingkup pekerjaan proyek dan mengevaluasi kinerja proyek secara keseluruhan atau periode terhadap jadwal dan biaya pelaksanaan proyek serta merekomendasikan perbaikan untuk pekerjaan proyek sejenis. Metode yang dilakukan menggunakan konsep Earned Value. Proyek Pembanguan Asrama Putri IPB memiliki tiga pekerjaan utama yaitu pekerjaan persiapan, pekerjaaan standar dan pekerjaan non standar. Pembangunan asrama putri IPB dianalisis menurut 3 periode waktu yaitu addendum I, addendum II dan addendum III. Periode awal sampai akhir addendum I nilai CV sebesar Rp1 917 093 199 dan SV sebesar -1 968 575 350 serta nilai CPI>1 dan SPI<1 yang berarti proyek mengalami keterlambatan jadwal dan penghematan biaya. Addendum II nilai CV sebesar Rp2 156 710 063 dan SV sebesar Rp128 599 546 serta nilai CPI>1 dan SPI>1 yang berarti pekerjaan dikerjakan sesuai jadwal yang direncanakan dan terjadi penghematan biaya dari yang dianggarkan. Periode addendum III nilai CV sebesar Rp2 409 815 483 dan SV sebesar Rp0 serta nilai CPI >1 dan SPI=1 yang berarti pekerjaan dikerjakan sesuai jadwal yang direncanakan dan terjadi penghematan biaya dari yang dianggarkan. Rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan untuk proyek sejenis adalah pekerjaan harus dimulai sesuai jadwal yang ditetapkan.
Keyword: Earned Value, WBS, schedule Variance, Cost Variance, Cost Performance Index, Schedule Perormance Index

Judul: Embriogenesis ikan buta (Astyanax fasciatus)
Abstrak: Ikan buta Astyanax fasciatus adalah spesies ikan unik dari famili Characidae yang menempati perairan dalam gua di Wilayah La Cueva Chica-San Luis Potasi-Mexico. Ikan ini memiliki mata yang tereduksi (Blind Cavefish) dan warna kulit merah muda, pucat serta mengkilap.
Keyword: