Judul: Perencanaan Material pada Produksi Kapal di PT Prima Perkasa Pratama Kota Pekalongan
Abstrak: PT Prima Perkasa Pratama merupakan galangan kapal yang tidak memiliki rencana pembelian material produksi kapal. Pembelian kayu, baut dan paku dilakukan pada awal produksi setelah terjadi kontrak antara pemilik kapal dan galangan kapal, sedangkan untuk pembelian material lain seperti mesin, fiberglass dan cat dilakukan sesuai dengan waktu dibutuhkannya material tersebut. Akibatnya, jika bahan tidak tersedia karena keterlambatan pengiriman atau kehabisan, proses produksi menjadi terhambat atau terhenti sementara, yang dapat mengakibatkan kerugian finansial. Tujuan penelitian ini adalah menyusun rencana pembelian material berdasarkan rencana produksi kapal di galangan kapal. Data diambil melalui sensus dan diolah dengan menggunakan metode jalur kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan produksi di galangan kapal terdiri dari 17 proses, dengan 12 jalur kritis yang memerlukan pekerjaan dan kedatangan material harus tepat waktu. Oleh karena itu, perencanaan pembelian material telah disusun dengan mempertimbangkan alur produksi, jadwal produksi dan lead time material. Disarankan agar rencana pembelian material yang dihasilkan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan produksi kapal di PT Prima Perkasa Pratama.
Keyword: material, production, PT Prima Perkasa Pratama, ship, shipyard

Judul: Jaringan Kerja Produksi Kapal Troll Line di Galangan Kapal UPTD PPI Binuangeun, Banten.
Abstrak: Galangan merupakan tempat pembuatan dan perbaikan kapal. Galangan yang terdapat di Binuangeun merupakan galangan tradisional. Galangan ini tidak memiliki sistem manajemen yang baik sehingga menimbulkan beberapa masalah seperti keterlambatan pembuatan kapal maupun antrian naik dan turun dok. Penyusunan analisis jaringan kerja diharapkan dapat membantu proses penjadwalan, memonitor, dan mengendalikan suatu kegiatan produksi. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi proses produksi kapal troll line, menyusun jaringan kerja, dan menentukan jalur kritis dalam proses pembuatan kapal troll line. Terdapat 13 aktivitas pada proses produksi kapal troll line. Kegiatan tersebut adalah pengerjaan lunas; pemasangan linggi haluan; linggi buritan; lambung; gading – gading; pemasangan kulit kapal; geladak; pengerjaan palka; pengerjaan bangunan atas; pemakalan, pendempulan, dan pengecatan; pembuatan pondasi mesin; pemasangan instalasi mesin; dan peluncuran kapal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 9 dari 13 aktivitas merupakan jalur kritis. Hal ini dapat diartikan 69% kegiatan tersebut harus dapat diselesaikan tepat waktu. Analisis CPM (Critical Path Method) pada proses pembuatan kapal ini menghasilkan total waktu pengerjaan selama 127 hari atau 26 hari lebih cepat dari perencanaan awal.
Keyword: analisis CPM, jalur kritis, kapal troll line

Judul: Dynamical System of Hepatitis B in Three Groups with Vaccination
Abstrak: The aim of this study is to modify the hepatitis B transmission model in three age groups involving vaccination from the model conducted by Zhoe and Zhang.The method used is to analyze the stability of the fixed point and its basic reproduction number (R_0). Performed stability analysis and numerical simulation to see population dynamics. Next, a sensitivity analysis of the parameters was carried out to see its effect on R_0. From the analysis obtained two fixed points, namely non-endemic and endemic fixed points. Non-endemic fixed points are locally asymptotically stable if R_0 <1 Meanwhile, the endemic fixed point is locally asymptotically stable if R_0 > 1. Hepatitis vaccination affects the number of susceptible population, because the more successful the vaccination, the smaller the number of susceptible populations so that the smaller the population will be infected.
Keyword: Dynamic, Hepatitis B, Vaccine, Mathematical model