Judul: Pengukuran Tingkat Produktivitas Pekerja di Proyek Pembangunan Pengembangan RSUD Wates, Yogyakarta
Abstrak: Proyek melibatkan lebih banyak interaksi manusia dibandingkan dengan penggunaan teknologi atau mesin. Tujuan penelitian ini adalah menghitung tingkat produktivitas pekerja, mengidentifikasi pekerjaan kritis dan adanya keterlambatan yang terjadi serta memperkirakan keterlambatan atau percepatan penyelesaian proyek pembangunan pengembangan RSUD Wates. Analisis dilakukan dengan work sampling method, diagram jalur kritis dan diagram kurva S.Dari 9 lokasi yang diamati maka pekerjaan pengecoran jalan rigid memiliki tingkat produktivitas yang paling tinggi yaitu sebesar 100% sedangkan pengecoran helipad IRNA memiliki tingkat produktivitas paling rendah yaitu 36.23%. Ketiga pekerjaan pembuatan dinding juga memiliki tingkat produktivitas yang lebih rendah daripada tingkat produktivitas minimum (65%) dengan nilai masing-masing sebesar 54.4%, 50.32% dan 52.7%. Dapat disimpulkan bahwa produktivitas pekerja sangat berdampak terhadap kelancaran suatu proyek. Dapat dilihat secara graphis dari kurva S realisasi terhadap kurva S rencana bahwa terjadi keterlambatan di awal pelaksanaan proyek tetapi kemudian terjadi percepatan sehingga proyek diperkirakan selesai lebih cepat dari rencana.
Keyword: keterlambatan proyek, kurva S, produktivitas pekerja

Judul: Analisis Kinerja Waktu dan Aplikasi Building Information Modeling (BIM) pada Proyek Pembangunan Pengembangan RSUD Wates
Abstrak: Pengendalian proyek perlu dilakukan untuk mengetahui kemajuan pembangunan pada suatu proyek. Penerapan BIM 4D dapat mempermudah dan mengoptimumkan analisis kinerja pelaksanaan melalui visualisasi kemajuan pekerjaan. Tujuan penelitian ini adalah mengaplikasikan building information modeling (BIM) sampai pemodelan empat dimensi (4D), menganalisis kinerja waktu, dan menentukan faktor penyebab jika terjadi keterlambatan serta tindakan perbaikannya. Pemodelan 3D meliputi pemodelan kolom, pondasi, balok, pelat, tangga, ramp dan atap. Pemodelan 4D dilakukan dengan menautkan jadwal pekerjaan pada pemodelan 3D yang telah dibuat. Hasil pemodelan 4D berupa visualisasi kemajuan pekerjaan. Analisis kinerja waktu dilakukan dengan metode kurva S. Berdasarkan hasil analisis, proyek ini mengalami keterlambatan pada bulan September 2018 dan Oktober 2018 yang mencapai nilai deviasi sebesar -3,5996%. Keterlambatan tersebut dikarenakan terhambatnya proses supply material tiang pancang dan keadaan cuaca. Percepatan pekerjaan dilakukan dengan menambah jam kerja (lembur) sehingga nilai deviasi menjadi positif pada bulan November 2018 sampai Januari 2019.
Keyword: BIM, kinerja waktu, kurva S, navisworks, revit

Judul: Posisi Filogenetik Kura-Kura Carettochelys Insculpta  (Reptillia: Testudinata)
Abstrak: Carettochelys insculpta is an endemic freshwater turtle of southern Papua and northern Australia. Phylogenetic position of this turtle is remain unresolved until now. Most of the research conducted show close relationships of C. insculpta and members of Trionychidae family. However, some of the research show distance between C. insculpta and members of Trionychidae family. This research is conducted to analyze phylogenetic relationship between C. insculpta and other members of Testudinata using 12S rRNA, 16S rRNA, and both gene as markers. DNA samples were obtained from three different organisms of C. insculpta. Two species used as outgroups were Alligator mississippiensis and Iguana iguana. Phylogenetic analysis was carried out using Neighbor-Joining method with Felsenstein 1981 (F81) modeltest. A polytomy tree of Testudinata was produced by using 12S rRNA gene. However, analysis using 16S rRNA and both genes as markers confirmed that C. insculpta was located between the Chelonidae and the Trionychidae family.
Keyword: