Judul: Pemodelan Energi pada Tahap Perencanaan Bangunan Gedung Berbasis Building Information Modeling (BIM)
Abstrak: Siklus kehidupan suatu bangunan merujuk pada beberapa tahapan mulai dari perencanaan, hingga pembongkaran di mana semua hal tersebut akan membutuhkan desain bangunan yang mempertahankan efisiensi energi dalam jangka panjang. Perencanaan bangunan dengan memperhatikan konsumsi energi saat ini masih banyak yang mengandalkan sistem manual yang dinilai kurang efektif dan efisien. Oleh karena itu, teknologi BIM diperkirakan dapat meningkatkan efektifitas dan efesiensi dalam perencanaan bangunan gedung terlebih dalam analisis energinya, di mana hal tersebut akan diterapkan di proyek pembangunan Gedung Lab Terbuka RTC Pertamina Jakarta. Penelitian ini menggunakan software Revit 2024 dan Autodesk Insight untuk proses pemodelan energi beserta data berupa shop drawing struktur dan arsitektur gedung, serta alamat lokasi proyek. Berdasarkan hasil kalkulasi yang dilakukan Revit 2024 dan Autodesk Insight yang berbasis BIM didapatkan bahwa penggunaan energi untuk gedung akan berfokus pada energi untuk cooling, interior lighting, dan interior equipment. Di mana konsumsi energi rata-rata sebesar 133 kWh/m²/tahun atau sama dengan Rp 266.000,00/m²/tahun, nilai tersebut tergolong efisien menurut SNI 03-6196-2000. BIM dalam pemodelan energi bangunan gedung dapat memberikan skenario-skenario mengenai desain bangunan yang lebih hemat energi., The life cycle of a building refers to several stages from planning, to demolition, all of that will require a building design that maintains energy efficiency. Building planning with attention to energy consumption currently still relies on manual systems which are considered less effective and efficient. Therefore, BIM technology is expected to increase effectiveness and efficiency in building planning, especially in energy analysis. BIM will be applied in the Gedung Lab Terbuka RTC Pertamina construction project. This research uses Revit 2024 and Autodesk Insight for the energy modeling process along with data in the form of shop drawings of building structures and architecture, as well as location addresses. Based on the calculations carried out by BIM-based Revit 2024 and Autodesk Insight, that energy use for buildings will focus on energy for cooling, interior lighting and interior equipment. Where the average energy consumption is 133 kWh/m²/year or equal to IDR 266,000.00/m²/year, this value is classified as efficient according to SNI 03-6196-2000. BIM in building energy modeling can provide scenarios regarding more energy efficient building designs.
Keyword: Buildings, Energy Modelling, Building Planning

Judul: Application of 5D Building Information Modeling (BIM) in Simpang Temu Dukuh Atas Building Project, Central Jakarta
Abstrak: Building Information Modeling (BIM) merupakan sistem yang dapat menangani masalah aplikasi konvensional bidang konstruksi. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan pemodelan BIM hingga 5D menggunakan software Tekla Structres pada proyek Gedung Simpang Temu Dukuh Atas, Jakarta Pusat, serta melakukan analisis kinerja waktu konstruksi, membandingkan volume pekerjaan hasil perhitungan BIM dengan volume pekerjaan perhitungan BQ. Pemodelan 3D dilakukan sesuai dengan shop drawing. Pemodelan 4D dilakukan sesuai master schedule untuk melakukan visualisasi penjadwalan gedung. Pemodelan 5D dilakukan dengan report hasil volume perhitungan BIM dan dibandingkan dengan perhitungan berdasarkan dokumen BQ. Dalam pelaksanaan pembangunan proyek, terjadi keterlambatan proyek dengan keterlambatan paling besar pada bulan April 2022 dengan nilai keterlambatan sebesar -5,24%. Keterlambatan terjadi karena faktor cuaca dan dilakukan adendum dengan menambah tenaga kerja untuk mempercepat pekerjaan proyek. Perhitungan BIM didapatkan lebih kecil dibandingkan dengan perhitungan BQ dengan jumlah perbedaan volume beton sebesar 20,85% lebih kecil dan berat tulangan besi sebesar 26,32% lebih kecil dibanding BQ., Building Information Modeling (BIM) is a system that can handle conventional application problems in the construction field. The purpose of this study was to conduct BIM modeling up to 5D using Tekla Structres software in the Simpang Temu Dukuh Atas Building project, Central Jakarta, as well as conduct a performance analysis of construction time, comparing the volume of BIM calculation work with the volume of BQ calculation work. 3D modeling is done according to the shop drawing. 4D modeling is carried out according to the master schedule to visualize building scheduling. 5D modeling is carried out by reporting the results of BIM calculation volumes and compared with calculations based on BQ documents. In the implementation of project construction, there was a project delay with the greatest delay in April 2022 with a delay value of -5.24%. Delays occur due to weather factors and an addendum is carried out by adding manpower to speed up project work. The BIM calculation was obtained smaller than the BQ calculation with the amount of concrete volume difference of 20.85% smaller and the weight of iron reinforcement by 26.32% smaller than BQ.
Keyword: BIM, tekla structures, s curve, concrete volume, reinforcement weight

Judul: Sarkosporidiosis pada sapi yang di sebabkan oleh sarcocystis cruzi
Abstrak: Sarkosporidiosis merupakan penyakit protozoa yang dapat berjalan akut dan kronis. Sarkosporidiosis pada sapi dapat diakibatkan oleh 3 jenis sarkosporidea dengan S. cruzi yang bersifat patogen dan paling banyak menyerang hewan sapi. Kejadian sapi yang terserang, mempunyai hubungan dengan umur dan musim. Sapi dari segala umur dapat terserang, tetapi sapi dengan umur di atas 2 tahun lebih banyak terserang. Mengenai musim, di Indonesia kejadian sarkosporidiosis lebih banyak terjadi pada musim hujan, dan kejadian di Eropa lebih banyak terjadi pada musim semi dan musim panas. Siklus hidup S. cruzi harus mempunyai dua induk semang yaitu herpifora sebagai induk semang antara dan karnifora sebagai induk semang akhir. Secara morfologi, hanya kista yang berisi bradyzoit yang menyebabkan infeksi terhadap karnifora. Bila dirangkumkan, perjalanan siklus hidupnya dapat dibagi dalam 3 tahap, yaitu tahap sporogoni, tahap skizogoni dan tahap gamelogoni. Tahap skizogoni merupakan tahap aseksual pada induk semang antara dan tahap gametogoni merupakan tahap seksual pada Induk semang akhir. togenitas Sarcocystis tidak begitu berat, yang membahayakan adalah toksinnya yang disebut sarkocystin atau sarkosporidin yang dapat merusak susunan syaraf, kelenjar adrenal, jantung dan dinding usus. Pengaruhnya pada penyakit yang bersifat akut, hanya terjadi dalam sejumlah kecil induk semang dan harus pula terhadap jumlah yang besar dari sporokista. Gejala-gejala klinis yang tampak adalah sebagai berikut: gejal umum, kerontokan bulu, hipersalivasi, ikterus kepucatan membaan mukus, limfadenopati periferal, diare, perasaan kedinginan, otot kejang, otot dan kepala tremor, dan paralisis-posterior. Pada sapi perah, gejala klinis yang terlihat umumnya terjadi setelah laktasi dimulai dengan sebelumnya tidak terlihat tanda-tanda yang jelas. Gejala yang ada, adalah demam (41.1°C 12.0°C), hipersalivasi, pengeluaran cairan dari hidung (nasal discharge), dan kehilangan pengkilapan bulu kulit serta kehilangan gerakan dari ekor ("ekor tikus"). ...
Keyword: