Judul: Application of 5D Building Information Modeling (BIM) in Simpang Temu Dukuh Atas Building Project, Central Jakarta
Abstrak: Building Information Modeling (BIM) merupakan sistem yang dapat menangani masalah aplikasi konvensional bidang konstruksi. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan pemodelan BIM hingga 5D menggunakan software Tekla Structres pada proyek Gedung Simpang Temu Dukuh Atas, Jakarta Pusat, serta melakukan analisis kinerja waktu konstruksi, membandingkan volume pekerjaan hasil perhitungan BIM dengan volume pekerjaan perhitungan BQ. Pemodelan 3D dilakukan sesuai dengan shop drawing. Pemodelan 4D dilakukan sesuai master schedule untuk melakukan visualisasi penjadwalan gedung. Pemodelan 5D dilakukan dengan report hasil volume perhitungan BIM dan dibandingkan dengan perhitungan berdasarkan dokumen BQ. Dalam pelaksanaan pembangunan proyek, terjadi keterlambatan proyek dengan keterlambatan paling besar pada bulan April 2022 dengan nilai keterlambatan sebesar -5,24%. Keterlambatan terjadi karena faktor cuaca dan dilakukan adendum dengan menambah tenaga kerja untuk mempercepat pekerjaan proyek. Perhitungan BIM didapatkan lebih kecil dibandingkan dengan perhitungan BQ dengan jumlah perbedaan volume beton sebesar 20,85% lebih kecil dan berat tulangan besi sebesar 26,32% lebih kecil dibanding BQ., Building Information Modeling (BIM) is a system that can handle conventional application problems in the construction field. The purpose of this study was to conduct BIM modeling up to 5D using Tekla Structres software in the Simpang Temu Dukuh Atas Building project, Central Jakarta, as well as conduct a performance analysis of construction time, comparing the volume of BIM calculation work with the volume of BQ calculation work. 3D modeling is done according to the shop drawing. 4D modeling is carried out according to the master schedule to visualize building scheduling. 5D modeling is carried out by reporting the results of BIM calculation volumes and compared with calculations based on BQ documents. In the implementation of project construction, there was a project delay with the greatest delay in April 2022 with a delay value of -5.24%. Delays occur due to weather factors and an addendum is carried out by adding manpower to speed up project work. The BIM calculation was obtained smaller than the BQ calculation with the amount of concrete volume difference of 20.85% smaller and the weight of iron reinforcement by 26.32% smaller than BQ.
Keyword: BIM, tekla structures, s curve, concrete volume, reinforcement weight

Judul: Implementation of BIM 5D in the Bandung Advance Science and Creative Engineering Space Building Development Project
Abstrak: Pendekatan bidang teknologi informasi di industri konstruksi 4.0 yang saat ini sedang dikembangkan adalah Building Information Modeling (BIM). Penelitian dengan judul “Penerapan BIM 5D pada Proyek Pembangunan Gedung Bandung Advance Science and Creative Engineering Space” bertujuan untuk menerapkan BIM 5D pada proyek pembangunan gedung BASICS menggunakan software revit. Hasil pemodelan 3D dapat membuat gambar komponen struktur berupa gambar detail, gambar denah, atau gambar sesuai kebutuhan. Pada pemodelan 4D dilakukan analisis kinerja waktu dan didapatkan bahwa proyek pembangunan gedung Bandung Advance Science and Creative Engineering Space tidak terjadi keterlambatan. Pemodelan 4D menggunakan aplikasi naviswork untuk mensimulasikan proses pekerjaan struktur gedung berupa gambar dan informasi warna sebagai keterangan pekerjaan. Hasil Pemodelan 5D mendapatkan hasil yang akurat dengan didapatkannya volume pembetonan hasil BIM lebih kecil 116,63 m3 dari volume pembetonan konvensional dan biaya pembetonan BIM mengurangi biaya Rp166.664.270,00 dari perhitungan konvensional.
Keyword: Analisis kinerja waktu, Kurva S, volume beton

Judul: Koksidiosis pada Sapi Disebabkan Eimeria Zuernii (Rivolta,1887)
Abstrak: Koksidia merupakan parasit intraseluler yang menyerang traktus digestiyus terutama bagian USUS. Penyebab penyakit ini adalah dari genus Eimeria. Koksidia yang paling patogen terhadap ternak sapi adalah Eimeria Ziuernii (Rivolta, 1887 dalam Todd dan Ernst, 1977). Siklus hidup Eimeria zuernii terdiri dari fase eksogen yang disebut juga dengan tahap sporogoni dan fase endogen yang terdiri dari tahap skizogoni dan tahap gametogoni (Soulsby, 1982).
Keyword: