Judul: Time and Cost Performance Analysis using BIM in the Construction Project of Hurun Beach Resort Lampung
Abstrak: Building Information Modeling (BIM) sebagai seperangkat teknologi, proses, dan kebijakan yang seluruh prosesnya berjalan secara kolaborasi dan terintegrasi dalam model digital. Dengan mengunakan BIM, model tiga dimensi terintegrasi dengan penjadwalan dan perhitungan quantity sehingga dapat memaksimalkan kinerja waktu dan juga biaya proyek. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pemodelan 5D pada bangunan Hotel Hurun Beach Resort menggunakan Autodesk Revit dan Autodesk Navisworks. Tujuan lainnya adalah menganalisis kinerja waktu rencana dengan realisasi dan membandingkan biaya konvensional dan biaya BIM 5D. Hasil penelitian kinerja waktu pada pelaksanaan proyek Hurun Beach Resort berdasarkan kurva S terjadi keterlambatan dalam bulan Desember 2020, Januari 2021, April 2021, serta November dan Desember 2021. Keterlambatan terjadi karena perubahan desain atas permintaan owner. Konsekuensinya adalah perpanjangan waktu. Penggunaan BIM dalam penentuan volume lebih efisien untuk menghindari kesalahan perhitungan ganda dibandingkan dengan perhitungan manual atau konvensional. Efisiensi volume pembetonan menggunakan BIM 5D adalah 1,39% dan volume pembesian mencapai 11,02%. Sementara dari segi biaya BIM 5D dapat menekan biaya hingga 7,69%., Building Information Modeling (BIM) is a set of technologies, processes, and policies where the entire process operates collaboratively and integrated within a digital model. By utilizing BIM, a three-dimensional model is integrated with scheduling and quantity calculations, maximizing project performance in terms of time and cost. This research aims to conduct 5D modeling on the Hurun Beach Resort building using Autodesk Revit and Autodesk Navisworks. Another objective is to analyze the time performance of the planned schedule compared to the actual implementation and compare the costs between conventional methods and 5D BIM. The research results indicate that there were delays in the implementation of the Hurun Beach Resort project based on the S-curve in December 2020, January 2021, April 2021, as well as November and December 2021. These delays occurred due to design changes requested by the owner, resulting in a time extension until February 18, 2023. The use of BIM in determining volumes is more efficient to avoid double calculations compared to manual or conventional methods. The efficiency of concrete volume using 5D BIM is 1.39%, and the reinforcement volume reaches 11.02%. In terms of cost, BIM 5D can reduce costs by up to 7.69%.
Keyword: Autodesk Navisworks, Autodesk Revit, BIM 5D

Judul: Application of 5D Building Information Modeling (BIM) in Simpang Temu Dukuh Atas Building Project, Central Jakarta
Abstrak: Building Information Modeling (BIM) merupakan sistem yang dapat menangani masalah aplikasi konvensional bidang konstruksi. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan pemodelan BIM hingga 5D menggunakan software Tekla Structres pada proyek Gedung Simpang Temu Dukuh Atas, Jakarta Pusat, serta melakukan analisis kinerja waktu konstruksi, membandingkan volume pekerjaan hasil perhitungan BIM dengan volume pekerjaan perhitungan BQ. Pemodelan 3D dilakukan sesuai dengan shop drawing. Pemodelan 4D dilakukan sesuai master schedule untuk melakukan visualisasi penjadwalan gedung. Pemodelan 5D dilakukan dengan report hasil volume perhitungan BIM dan dibandingkan dengan perhitungan berdasarkan dokumen BQ. Dalam pelaksanaan pembangunan proyek, terjadi keterlambatan proyek dengan keterlambatan paling besar pada bulan April 2022 dengan nilai keterlambatan sebesar -5,24%. Keterlambatan terjadi karena faktor cuaca dan dilakukan adendum dengan menambah tenaga kerja untuk mempercepat pekerjaan proyek. Perhitungan BIM didapatkan lebih kecil dibandingkan dengan perhitungan BQ dengan jumlah perbedaan volume beton sebesar 20,85% lebih kecil dan berat tulangan besi sebesar 26,32% lebih kecil dibanding BQ., Building Information Modeling (BIM) is a system that can handle conventional application problems in the construction field. The purpose of this study was to conduct BIM modeling up to 5D using Tekla Structres software in the Simpang Temu Dukuh Atas Building project, Central Jakarta, as well as conduct a performance analysis of construction time, comparing the volume of BIM calculation work with the volume of BQ calculation work. 3D modeling is done according to the shop drawing. 4D modeling is carried out according to the master schedule to visualize building scheduling. 5D modeling is carried out by reporting the results of BIM calculation volumes and compared with calculations based on BQ documents. In the implementation of project construction, there was a project delay with the greatest delay in April 2022 with a delay value of -5.24%. Delays occur due to weather factors and an addendum is carried out by adding manpower to speed up project work. The BIM calculation was obtained smaller than the BQ calculation with the amount of concrete volume difference of 20.85% smaller and the weight of iron reinforcement by 26.32% smaller than BQ.
Keyword: BIM, tekla structures, s curve, concrete volume, reinforcement weight

Judul: Koksidiosis pada Sapi Disebabkan Eimeria Zuernii (Rivolta,1887)
Abstrak: Koksidia merupakan parasit intraseluler yang menyerang traktus digestiyus terutama bagian USUS. Penyebab penyakit ini adalah dari genus Eimeria. Koksidia yang paling patogen terhadap ternak sapi adalah Eimeria Ziuernii (Rivolta, 1887 dalam Todd dan Ernst, 1977). Siklus hidup Eimeria zuernii terdiri dari fase eksogen yang disebut juga dengan tahap sporogoni dan fase endogen yang terdiri dari tahap skizogoni dan tahap gametogoni (Soulsby, 1982).
Keyword: