Judul: Cost Analysis of Maintenance of White Jabon (Anthocephalus cadamba) in the Gap Planting Research Plot Area of PT. Sarmiento Parakantja Timber
Abstrak: Tanam rumpang merupakan salah satu metode untuk merehabilitasi hutan dan lahan terdegradasi. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui biaya kegiatan pemeliharaan jabon putih pada areal rumpang dalam areal plot penelitian PT. Sarmiento Parakantja Timber. Metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari metode time study, analisis biaya, dan uji statisik menggunakan Uji Independent sample t-test. Hasil penelitian menunjukkan untuk menyelesaikan kegiatan pemeliharaan rumpang dengan luas 3,2 ha membutuhkan waktu 8-9 hari dengan jumlah pekerja sebanyak 3-4 orang. Tenaga kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan pemeliharaan rumpang yaitu sebesar 7,15 HOK per ha. Rata-rata biaya aktual pemeliharaan yaitu sebesar Rp. 2.627.124,41/ha, sedangkan biaya standar pemeliharaan sebesar Rp. 2.861.007,53/ha. Proporsi biaya pemeliharaan terbesar pada kegiatan pemupukan sebesar 81%, diikuti oleh penyiangan sebesar 13%, dan pendangiran sebesar 6%. Kondisi topografi datar-landai dan topografi sedang-curam di areal rumpang tidak mempengaruhi biaya total pemeliharaan aktual maupun standar., Gap planting is one method used to rehabilitate degraded forests and land. The purpose of this study was to determine the cost of maintaining white jabon in the gap area in the research plot area of PT. Sarmiento Parakantja Timber. The method used in this study consisted of a time study method, cost analysis, and statistical tests using the independent sample t-test. The results showed that it took 8-9 days to complete maintenance activities in an area of 3.2 ha with a total of 3-4 workers. The labor required to complete the maintenance of the gap is 7.15 HOK per ha. The average actual cost of maintenance is Rp. 2,627,124.41/ha, while the standard maintenance cost is Rp. 2,861,007.53/ha. The biggest proportion of maintenance costs was 81% for fertilizing activities, followed by 13% for weeding and 6% for post planting soil tillage . Condition of flat-sloping topography and moderate-steep topography in the gap area do not affect the actual or standard total maintenance costs.
Keyword: cost, maintenance, orest rehabilitation, gap planting

Judul: Analisis Biaya Pemeliharaan Jabon Putih (Anthocephalus cadamba) pada Areal Penelitian Tanam Rumpang di PT Sarmiento Parakantja Timber Kalimantan Tengah
Abstrak: Tanam rumpang merupakan salah satu teknologi untuk merehabilitasi hutan. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis biaya kegiatan pemeliharaan jabon putih dalam rumpang pada areal penelitian di PBPH PT. Sarmiento Parakantja Timber. Metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari metode time study, analisis biaya, dan uji statisik dengan Uji Independent sample t-test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk menyelesaikan pemeliharaan rumpang seluas 3,2 ha membutuhkan waktu 12–13 hari dengan jumlah pekerja sebanyak 3–4 orang. Tenaga kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan pemeliharaan rumpang ini sebesar 8,5 HOK per ha. Rata-rata biaya aktual pemeliharaan tanaman dalam rumpang yaitu sebesar Rp3.188.301,61/ha, sedangkan biaya standarnya yaitu sebesar Rp3.360.602,96/ha. Proporsi biaya per tahapan yaitu pemupukan 74 %, Penyiangan 19%, dan Pendangiran 7%. Rumpang dengan topografi datar–landai dengan sedang mempengaruhi biaya total pemeliharaan standar, sedangkan biaya total pemeliharaan aktual tidak dipengaruhi kondisi topografi datar–landai maupun sedang., Gap planting is one of technology used in rehabilitation of degraded forest. The objective of this research was to analyze the costs of maintaining white jabon in gaps in the research area at PBPH PT. Sarmiento Parakantja Timber. The method used in this research consists of time study method, cost analysis, and statistical test with Independent sample t-test. The results showed that to complete the maintenance of a 3.2 ha gaps area, it took 12–13 days with a total of 3–4 workers. The labor required to complete the maintenance of these gaps is 8.5 HOK per ha. The average actual cost of plants maintenance in the gap area is Rp3.188.301,61/ha, while the standard cost is Rp3.360.602,96/ha. The proportion of costs per stage of plants maintenance are 74% fertilization, 19%, weeding and 7% post planting soil tillage. Gap planting in flat sloping topography and moderately area affects the total cost of standard maintenance, while the actual total cost of maintenance is not affected by flat or moderate topography.
Keyword: cost, maintenance, forest rehabilitation, gap planting

Judul: Infeksi Virus Parainfluenza Pada Anjing
Abstrak: Virus parainfluenza anjing termasuk famili Paramyxoviridae, berbentuk pleomorf dengan ukuran bervariasi (bergaris tengah antara 100-500 nm), berpembungkus peka ether, berisi genom RNA dan secara serologis mempunyai kesamaan dengan virus SV-5 kera; dikenak sebagai salah satu kausa penting dari sindrom "kennel cough". Infeksinya dapat mengenai anjing semua umur yang belum pernah terinfeksi atau mendapatkan vaksinasi mengakibatkan gejala klinis ringan yang terbatas pada traktus respirasi atu infeksi yang secara klinis tidak memperlihatkan gejala nyata. Gejala klinis yang nampak setelah masa inkubasi (1-5 hari) terlewati berupa batuk yang tidak berat selama beberapa hari, berbagai tingkat tonsilitis dan pharyngitis dan kadang-kadang ditemukan kenaikan temperatur rektal antara 1-2 derajat C dari temperatur normal rat-rata. Anjing terinfeksi mengandung virus pada traktus respirasi bagian atas dan bawah serta limfonoduli sampai hari ke 9 setelah infeksi. Penyebaran virus antar anjing terjadi secara aerogen.
Keyword: