Judul: Analisis Kinerja Waktu dan Penerapan Building Information Modeling (BIM) Proyek Pengembangan Gedung RSUD Budhi Asih, Jakarta Timur.
Abstrak: Construction management applied to execute projects more efficiently and effectively. The construction management had several goals, one of them was to control the time. So that, the project will be going according to the plan. Time control in project execution can be done with the Critical Path Method (CPM). CPM can observe which activities of the project should be on time. Sequence of steps on the time performance will be more easily seen when it is integrated via Bulding Information Modeling (BIM). The purpose of this research were to model 4th dimension by Tekla Structure, to know some of critical activities and to compare time project performance by deviation on progress percentage of the project plan and the realization in RSUD Budhi Asih Building Project. BIM application using Tekla Structure done only for structure work. Tekla modeling done until the scheduling step or 4th Dimension (4D) step using the task manager. Time performance analysis of the project done by comparing the progress percentage of the project plan and the realization. The result showed that the project has been delayed in the 3rd month until the 11th with the greatest deviation was -8.370%. The project has completed on time according to the plan which finished for 12 months.
Keyword: Building Information Modeling (BIM), construction management, project time management, Tekla structure, time performance

Judul: Analisis Kinerja Waktu dan Aplikasi Building Information Modeling (BIM) pada Proyek Pembangunan Pengembangan RSUD Wates
Abstrak: Pengendalian proyek perlu dilakukan untuk mengetahui kemajuan pembangunan pada suatu proyek. Penerapan BIM 4D dapat mempermudah dan mengoptimumkan analisis kinerja pelaksanaan melalui visualisasi kemajuan pekerjaan. Tujuan penelitian ini adalah mengaplikasikan building information modeling (BIM) sampai pemodelan empat dimensi (4D), menganalisis kinerja waktu, dan menentukan faktor penyebab jika terjadi keterlambatan serta tindakan perbaikannya. Pemodelan 3D meliputi pemodelan kolom, pondasi, balok, pelat, tangga, ramp dan atap. Pemodelan 4D dilakukan dengan menautkan jadwal pekerjaan pada pemodelan 3D yang telah dibuat. Hasil pemodelan 4D berupa visualisasi kemajuan pekerjaan. Analisis kinerja waktu dilakukan dengan metode kurva S. Berdasarkan hasil analisis, proyek ini mengalami keterlambatan pada bulan September 2018 dan Oktober 2018 yang mencapai nilai deviasi sebesar -3,5996%. Keterlambatan tersebut dikarenakan terhambatnya proses supply material tiang pancang dan keadaan cuaca. Percepatan pekerjaan dilakukan dengan menambah jam kerja (lembur) sehingga nilai deviasi menjadi positif pada bulan November 2018 sampai Januari 2019.
Keyword: BIM, kinerja waktu, kurva S, navisworks, revit

Judul: Embriogenesis ikan buta (Astyanax fasciatus)
Abstrak: Ikan buta Astyanax fasciatus adalah spesies ikan unik dari famili Characidae yang menempati perairan dalam gua di Wilayah La Cueva Chica-San Luis Potasi-Mexico. Ikan ini memiliki mata yang tereduksi (Blind Cavefish) dan warna kulit merah muda, pucat serta mengkilap.
Keyword: