Judul: Analisis Manajemen Waktu dengan Precedence Diagram Method pada Proyek Hotel dan Apartemen di Bandung
Abstrak: Penelitian ini dilakukan pada proyek The Maj Collection Hotel and Residence yang berlokasi di Jl. Ir. H Juanda, Bandung. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis manajemen waktu pelaksanaan dan faktor keterlambatan pelaksanaan, dampak keterlambatan serta tindakan penanggulangannya. Analisis dilakukan dengan metode Precedence Diagram Method. Saat ini pelaksanaan proyek telah mencapai progres aktual ± 29.93% dari rencana progres sebesar ± 35.63%. Hasil analisis pada manajemen waktu pelaksanaan proyek, menunjukkan bahwa kontraktor sudah memperhatikan pekerjaan kritis dan diselesaikan tepat waktu. Sampai saat ini proyek telah terlambat 5 bulan dan diperkirakan proyek mengalami kerugian sebesar Rp5,313,799,294. Faktor utama keterlambatan pelaksanaan pekerjaan adalah keterlambatan pekerjaan pada bagian struktur bawah dan terhambatnya penyediaan material. Untuk mengejar progress pekerjaan harus dilakukan percepatan pekerjaan.
Keyword: dampak, keterlambatan, manajemen waktu, pekerjaan kritis, precedence diagram method

Judul: Analisis Kinerja Waktu dengan Precedence Diagram Method pada Proyek Pembangunan Apartemen T Plaza, Jakarta
Abstrak: Proyek konstruksi pada umumnya mempunyai rencana penjadwalan yang telah dipertimbangkan secara matang. Akan tetapi, sering dijumpai pelaksanaan di lapangan yang tidak sesuai dengan rencana yang telah dibuat sehingga mengakibatkan keterlambatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja waktu pada pembangunan Apartemen T Plaza, mengidentifikasi pekerjaan kritis, serta menentukan faktor penyebab keterlambatan. Metode yang digunakan untuk identifikasi pekerjaan kritis adalah precedence diagram method pada program Microsoft Project 2013. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa proyek secara keseluruhan mengalami keterlambatan. Nilai deviasi pada bulan April 2017 ialah - 0.44% dan pada bulan Mei 2017 sebesar -1.79%. Beberapa pekerjaan yang termasuk kategori pekerjaan kritis, yakni pekerjaan persiapan, pekerjaan struktur, dan beberapa pekerjaan arsitektur. Faktor utama penyebab keterlambatan pada proyek ialah pendanaan. Tindakan perbaikan yang diusulkan ialah memprioritaskan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat kritis untuk lebih cepat diselesaikan.
Keyword: keterlambatan, kinerja waktu, pekerjaan kritis, pendanaan, precedence diagram method

Judul: Bioelectricity Production from Citrobacter freundii GBH253 and Chlorella pyrenoidosa on Microbial Fuel Cell Anode with Different Carbon Sources
Abstrak: Microbial Fuel Cell (MFC) development has significantly increased from various aspects to get higher and more stable electricity. Developing MFC on microorganism aspect is very important because it plays a crucial role in the MFC system. C. freundii GBH253 is one of the potential exoelectrogen bacterium that could be developed for the MFC system. Integrating C. freundii GBH253 and electricity-producing microalgae, such as C. pyrenoidosa, in the anode of MFC could get more stable and higher electricity. In this study, C. freundii GBH253 and C. pyrenoidosa were coupled to produce electricity from different substrates. C. freundii GBH253 and C. pyrenoidosa were tested on three different media types before being tested on MFC. They were also examined for the co-cultivation test to determine the symbiotic relationship between the two microorganisms. The MFC test was conducted using the Randomized Block Design Factorial and the Tukey test to see significant differences from each treatment. The parameters observed in this study were voltage, power density, Chemical Oxygen Demand (COD), Coulombic Efficiency (CE), pH, and volatile fatty acid (VFA). C. freundii GBH253 cannot grow on microalgae medium, while C. pyrenoidosa could grow on bacterial medium and a mixture of bacterium and microalgae media. The bacterium gained benefit from co-culture with microalgae. In the MFC test, electricity was generated in all treatments, which bacterium + microalgae with acetate treatment could generate power density up to 211,97 mW/m2 and the most stable compared to others. Production of electricity in bacterium-microalgae combination dominated by the bacterium; hence, microalgae still help bacterium by producing electricity and raised the COD value. The pH value of all treatments was higher than the initial pH. Acetate and phenol were VFA produced in all treatments, whereas butyric acid and propionic acid were found in some treatments. Pearson correlation showed that some VFA highly correlated with power density.
Keyword: Chlorella pyrenoidosa, Substrate, Microbial Fuel Cell, Electricity Producing Microalgae, Volatile Fatty Acid, Citrobacter freundii