Judul: Analisis Kinerja Waktu Menggunakan Precedence Diagram Method pada Proyek Pembangunan Apartemen di Bumi Serpong Damai, Banten
Abstrak: Pelaksanaan proyek konstruksi seringkali mengalami keterlambatan. Oleh karena itu, diperlukan fungsi manajemen proyek untuk mengelola pelaksanaan pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jalur kritis proyek pembangunan tower E Apartemen Casa de Parco, menganalisis kinerja waktu, serta menentukan faktor penyebab keterlambatan. Metode yang digunakan untuk identifikasi jalur kritis adalah precedence diagram method yang terdapat pada Microsoft Project 2013. Dari hasil analisis didapatkan bahwa jalur kritis sebagian besar terdapat pada pekerjaan struktur dan beberapa pekerjaan arsitektur. Kinerja waktu pembangunan tower E Apartemen Casa de Parco tidak optimal, karena terjadi keterlambatan pada kegiatan yang berada pada jalur kritis sejak awal pelaksanaan sehingga jadwal keseluruhan proyek mundur 73 hari. Hingga minggu ke-28 pembangunan, deviasi yang terjadi antara kumulatif bobot pekerjaan rencana dan aktual sebesar -23.84%. Keterlambatan tersebut diakibatkan beberapa faktor yang dikategorikan dalam non excusable delays, karena diakibatkan oleh tindakan dan kelalaian kontraktor.
Keyword: jalur kritis, kinerja waktu, Microsoft Project 2013, precedence diagram method

Judul: Analisis Kinerja Waktu dengan Precedence Diagram Method pada Proyek Pembangunan Apartemen T Plaza, Jakarta
Abstrak: Proyek konstruksi pada umumnya mempunyai rencana penjadwalan yang telah dipertimbangkan secara matang. Akan tetapi, sering dijumpai pelaksanaan di lapangan yang tidak sesuai dengan rencana yang telah dibuat sehingga mengakibatkan keterlambatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja waktu pada pembangunan Apartemen T Plaza, mengidentifikasi pekerjaan kritis, serta menentukan faktor penyebab keterlambatan. Metode yang digunakan untuk identifikasi pekerjaan kritis adalah precedence diagram method pada program Microsoft Project 2013. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa proyek secara keseluruhan mengalami keterlambatan. Nilai deviasi pada bulan April 2017 ialah - 0.44% dan pada bulan Mei 2017 sebesar -1.79%. Beberapa pekerjaan yang termasuk kategori pekerjaan kritis, yakni pekerjaan persiapan, pekerjaan struktur, dan beberapa pekerjaan arsitektur. Faktor utama penyebab keterlambatan pada proyek ialah pendanaan. Tindakan perbaikan yang diusulkan ialah memprioritaskan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat kritis untuk lebih cepat diselesaikan.
Keyword: keterlambatan, kinerja waktu, pekerjaan kritis, pendanaan, precedence diagram method

Judul: Detoxification of Cassava’s Acid Hydrolyzate by Activated Carbon Method for Bioethanol Production
Abstrak: Cassava is one of natural resources for carbohydrate that also available for bioethanol production. Starch and fibers hydrolysis maybe conducted on acid condition. The restriction in acid hydrolysis is 5-hydroxymethyl furfural (HMF) and furfural formation, which inhibit yeast fermentation. This study applied two stages of detoxification, which are overliming and activated carbon adsorption methods for lowering HMF and furfural concentrations. In order to obtain tolerable amount in sugar solution, detoxification by activated carbon adsorption was done by concentration of 1%, 2.5%, 5% and 10% and duration of contact are 30 45 and 60 minutes. The results showed that overliming method decreased HMF and furfural concentrations 34.38% and 60.81%, respectively. Overliming followed by 5% activated carbon adsorption for 30 minutes produced the best sugar solution which has a lower HMF and furfural concentrations by 72.03% and 89.11%, respectively. Adsorption constants of HMF and furfural by 5% activated carbon were 0.044 g/min and 3,7 x 10-5 g/min, respectively. The concentration of ethanol produced was 5.00% (b/v) or 63.22% higher than obtained from detoxification by neutralization (NH4OH) which produced ethanol only 3.06%.
Keyword: