Judul: Penerapan Value Engineering untuk Efisiensi Biaya Konstruksi.
Abstrak: Saat ini proyek konstruksi bangunan gedung masih memiliki berbagai permasalahan dalam pelaksanaanya jika dilihat biaya, mutu, waktu dan keselamatan dan kesehatan kerja masih menjadi kendala baik pada tahap perencanaan dan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung. Akibatnya adalah penambahan biaya konstruksi yang disebabkan kurang efektifnya pengelolaan proyek. Pemilihan metode pelaksanaan dan bahan bangunan pada suatu pembangunan gedung akan menyebabkan terjadinya pembengkakan biaya. Maka metode Value Engineering (VE) menggunakan pendekatan berbasis nilai (value) telah digunakan sebagai solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan yang semakin kompleks pada insdustri konstruksi. Pada penelitian ini dicari nilai efisiensi biaya dari suatu pembangunan proyek apartemen dan hotel. Komponen yang dianalisis sebagai efisiensi biaya dengan value engineering pada struktur bagian balok, kolom dan pelat, arsitektur bagian dinding. Penelitian berdasarkan metode SAVE 2007 dengan tahapan analisis tahapan informasi proyek, tahap analisis fungsi dari komponen tersebut, kemudian tahap pengembangan dimana memberikan beberapa alternatif metode atau bahan material terbarukan, setelah mendapatkan nilai efisiensi biaya dilihat dari cost/worth setiap komponen. Besaran efisiensi yang didapatkan pada proyek tersebut dengan menghitung value engineering terhadap komponen tersebut adalah masing-masing: balok dengan nilai efisiensi sebesar Rp. 1.125.013.901 atau sebesar 29% dari nilai awal, kolom dengan nilai efisiensi sebesar Rp. 1.494.028.557 atau sebesar 16% dari nilai awal, pelat wiremesh 1 lapis dan floordeck dengan nilai efisiensi sebesar Rp. 379.803.436 atau sebesar 5% dari nilai awal, dinding batako dengan nilai efisiensi sebesar Rp. 566.440.559 atau sebesar 8% dari nilai awal.
Keyword: arsitektur, efisiensi biaya, manajemen konstruksi, fungsi bangunan

Judul: Efficiency Improvement in multi-story building construction with BIM 5D Application
Abstrak: Sebagian besar perusahaan konstruksi di Indonesia saat ini masih menggunakan aplikasi konvensional yang dilakukan secara terpisah. Akibat yang sering ditemukan dari penggunaan aplikasi konvensional terfragmentasi antara lain adanya limbah konstruksi dan keterlambatan informasi yang menyebabkan inefisiensi biaya dan waktu. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem integrasi yang dapat menjawab permasalahan tersebut. Salah satu teknologi yang telah muncul untuk menjawab permasalahan adalah Building Information Modeling (BIM). Penelitian ini dilakukan dengan simulasi pemodelan dan perhitungan untuk mengevaluasi akurasi dan efisiensi biaya pada pekerjaan besi dan beton menggunakan BIM 5D dengan aplikasi Cubicost dibandingkan dengan aplikasi konvensional. Simulasi proyek dilakukan pada apartment 16 lantai. Hasil penelitian ini menunjukkan penggunaan aplikasi BIM 5D dapat mengurangi biaya tenaga kerja sebesar Rp171.989.939,00 atau menghemat 6.33%. Nilai efisiensi volume pekerjaan beton untuk elemen kolom, balok, dan pelat masing-masing sebesar 10,87%, -2,60%, dan 10,80%. Sedangkan nilai efisiensi volume pekerjaan besi tulangan untuk elemen kolom, balok, dan pelat sebesar 2,64%, -2,31%, dan 23,43%. Total efisiensi biaya yang didapatkan sebesar Rp427.920.149,00. Biaya tersebut sangat besar dibandingkan biaya investasi aplikasi BIM 5D seharga Rp127.000.000,00., Most construction companies in Indonesia currently still use conventional applications that are carried out separately. The consequences that are often found from the use of fragmented conventional applications include construction waste and delays in the information that cause cost and time inefficiencies. Therefore, an integrated system is needed to answer these problems. One technology that has emerged to answer these problems is Building Information Modeling (BIM). This research was conducted by modeling simulations and calculations to evaluate the accuracy and cost-efficiency of using the BIM 5D application compared to conventional methods in rebar and concrete work. The project simulation was carried out on a 16-floor apartment. As a result, the use of the BIM 5D application can reduce labor costs by Rp171,989,939.00 or save 6.33%. The volume efficiency values of concrete work for column, beam, and slab elements are 10.87%, -2.60%, and 10.80%, respectively. Meanwhile, the volume efficiency values of rebar for column, beam, and slab elements are 2.64%, -2.31%, and 23.43%. The total cost-efficiency obtained is Rp427,920,000.00. This cost is huge compared to the investment cost of the BIM 5D application for Rp127,000,000.00.
Keyword: Aplikasi BIM 5D, Building Information Modeling, Efisiensi Biaya

Judul: Posisi Filogenetik Kura-Kura Carettochelys Insculpta  (Reptillia: Testudinata)
Abstrak: Carettochelys insculpta is an endemic freshwater turtle of southern Papua and northern Australia. Phylogenetic position of this turtle is remain unresolved until now. Most of the research conducted show close relationships of C. insculpta and members of Trionychidae family. However, some of the research show distance between C. insculpta and members of Trionychidae family. This research is conducted to analyze phylogenetic relationship between C. insculpta and other members of Testudinata using 12S rRNA, 16S rRNA, and both gene as markers. DNA samples were obtained from three different organisms of C. insculpta. Two species used as outgroups were Alligator mississippiensis and Iguana iguana. Phylogenetic analysis was carried out using Neighbor-Joining method with Felsenstein 1981 (F81) modeltest. A polytomy tree of Testudinata was produced by using 12S rRNA gene. However, analysis using 16S rRNA and both genes as markers confirmed that C. insculpta was located between the Chelonidae and the Trionychidae family.
Keyword: