Judul: Studi Perbandingan Analisis Biaya Pekerjaan Struktur Beton Metode AHSP dan Penawaran Kontraktor.
Abstrak: Cost analysis is a basic in a project Budget Plan Estimates (BPE). The analysis has to be done carefully and thoroughly so that the project do not get losses. The goal of this research is 1) to know about the differences in concrete structure works cost analysis between AHSP and contractor method, 2) to know about unit price of works that has the most significant differences, and 3) analyzing works that has the most significant cost differences. The works that has the most significant unit price difference will be traced in the coefficient and unit price calculation. Materials used of this research is secondary datas from a project and AHSP guidelines. This study results shows that the highest percentage unit price difference is the pile work which is 50.85% and tie beam TB2 which is 50.07%. The smallest percentage unit price difference is the entrance concrete slab and first floor roof slab which is 18.16% and 20.36%. In AHSP calculation consist of indirect costs which added 15% from the direct costs. The differences of the calculation between AHSP and contractor are most because of experience and information of a different reference standard.
Keyword: Bogor Agricultural University (IPB), building project, unit price, coefficient analysis, AHSP

Judul: Penerapan Value Engineering untuk Efisiensi Biaya Konstruksi.
Abstrak: Saat ini proyek konstruksi bangunan gedung masih memiliki berbagai permasalahan dalam pelaksanaanya jika dilihat biaya, mutu, waktu dan keselamatan dan kesehatan kerja masih menjadi kendala baik pada tahap perencanaan dan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung. Akibatnya adalah penambahan biaya konstruksi yang disebabkan kurang efektifnya pengelolaan proyek. Pemilihan metode pelaksanaan dan bahan bangunan pada suatu pembangunan gedung akan menyebabkan terjadinya pembengkakan biaya. Maka metode Value Engineering (VE) menggunakan pendekatan berbasis nilai (value) telah digunakan sebagai solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan yang semakin kompleks pada insdustri konstruksi. Pada penelitian ini dicari nilai efisiensi biaya dari suatu pembangunan proyek apartemen dan hotel. Komponen yang dianalisis sebagai efisiensi biaya dengan value engineering pada struktur bagian balok, kolom dan pelat, arsitektur bagian dinding. Penelitian berdasarkan metode SAVE 2007 dengan tahapan analisis tahapan informasi proyek, tahap analisis fungsi dari komponen tersebut, kemudian tahap pengembangan dimana memberikan beberapa alternatif metode atau bahan material terbarukan, setelah mendapatkan nilai efisiensi biaya dilihat dari cost/worth setiap komponen. Besaran efisiensi yang didapatkan pada proyek tersebut dengan menghitung value engineering terhadap komponen tersebut adalah masing-masing: balok dengan nilai efisiensi sebesar Rp. 1.125.013.901 atau sebesar 29% dari nilai awal, kolom dengan nilai efisiensi sebesar Rp. 1.494.028.557 atau sebesar 16% dari nilai awal, pelat wiremesh 1 lapis dan floordeck dengan nilai efisiensi sebesar Rp. 379.803.436 atau sebesar 5% dari nilai awal, dinding batako dengan nilai efisiensi sebesar Rp. 566.440.559 atau sebesar 8% dari nilai awal.
Keyword: arsitektur, efisiensi biaya, manajemen konstruksi, fungsi bangunan

Judul: Infeksi Virus Parainfluenza Pada Anjing
Abstrak: Virus parainfluenza anjing termasuk famili Paramyxoviridae, berbentuk pleomorf dengan ukuran bervariasi (bergaris tengah antara 100-500 nm), berpembungkus peka ether, berisi genom RNA dan secara serologis mempunyai kesamaan dengan virus SV-5 kera; dikenak sebagai salah satu kausa penting dari sindrom "kennel cough". Infeksinya dapat mengenai anjing semua umur yang belum pernah terinfeksi atau mendapatkan vaksinasi mengakibatkan gejala klinis ringan yang terbatas pada traktus respirasi atu infeksi yang secara klinis tidak memperlihatkan gejala nyata. Gejala klinis yang nampak setelah masa inkubasi (1-5 hari) terlewati berupa batuk yang tidak berat selama beberapa hari, berbagai tingkat tonsilitis dan pharyngitis dan kadang-kadang ditemukan kenaikan temperatur rektal antara 1-2 derajat C dari temperatur normal rat-rata. Anjing terinfeksi mengandung virus pada traktus respirasi bagian atas dan bawah serta limfonoduli sampai hari ke 9 setelah infeksi. Penyebaran virus antar anjing terjadi secara aerogen.
Keyword: