Judul: Analisis Kinerja Waktu dan Penerapan Building Information Modeling (BIM) Proyek Pengembangan Gedung RSUD Budhi Asih, Jakarta Timur.
Abstrak: Construction management applied to execute projects more efficiently and effectively. The construction management had several goals, one of them was to control the time. So that, the project will be going according to the plan. Time control in project execution can be done with the Critical Path Method (CPM). CPM can observe which activities of the project should be on time. Sequence of steps on the time performance will be more easily seen when it is integrated via Bulding Information Modeling (BIM). The purpose of this research were to model 4th dimension by Tekla Structure, to know some of critical activities and to compare time project performance by deviation on progress percentage of the project plan and the realization in RSUD Budhi Asih Building Project. BIM application using Tekla Structure done only for structure work. Tekla modeling done until the scheduling step or 4th Dimension (4D) step using the task manager. Time performance analysis of the project done by comparing the progress percentage of the project plan and the realization. The result showed that the project has been delayed in the 3rd month until the 11th with the greatest deviation was -8.370%. The project has completed on time according to the plan which finished for 12 months.
Keyword: Building Information Modeling (BIM), construction management, project time management, Tekla structure, time performance

Judul: Aplication Time Performance Analysis and Application  of Building Information Modeling (BIM) on HRH Building Project, Jakarta.
Abstrak: Digitalisasi dan teknologi modern berkembang dengan sangat pesat yang ditandai dengan berkembangnya industry 4.0. Pada bidang konstruksi saat ini berkembang di bidang digital, yaitu Building Information Modeling (BIM). BIM merupakan konsep yang menggunakan pemodelan 3D digital yang terintegrasi dengan informasi pemodelan untuk fasilitas koordinasi, serta visualisasi pihak yang terkait, sehingga dapat membantu owner dan pihak terkait untuk merancang, membangun, dan mengelola bangunan. Building Information Modeling (BIM) hingga pemodelan empat dimensi (4D) dapat dilakukan pada gedung HRH, Jakarta. BIM dapat mengatasi dan mencegah terjadinya keterlambatan pada proyek konstruksi Gedung HRH. Analisis kinerja waktu gedung HRH dilakukan dengan membandingkan bobot rencana dan bobot realisasi pada kurva S berupa jadwal rencana dan jadwal realisasi pekerjaan proyek, yang diketahui mengalami keterlambatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak MK, keterlambatan yang terjadi faktor penyebab terjadinya keterlambatan pada proyek pembangunan gedung HRH, antara lain keadaan cuaca dan keterlambatan supplier. Tindakan yang dilakukan untuk menanggulanginya adalah dengan menambah jam kerja pembangunan, jumlah pekerja, dan menambah peralatan
Keyword: BIM, S curve, time performance analysis

Judul: Infeksi leucocytozoon Smithi (Laveran dan Lucet, 1905) pada kalkun
Abstrak: Leucocytozoon smithi adalah parasit darah yang menyebabkan leucocytozoonosis pada kalkun, dan termasuk dalam genus Leucocytozoon yang perkembangan skizogoninya terja- di dalam sel-sel endotel dan sel-sel parenkhim hati, jan- tung, ginjal dan organ-organ lain dari unggas. Genus ini menghasilkan skizon yang besar. Gametogoninya terjadi di dalam sel-sel darah dan sel yang terinfeksi dapat berubah bentuk dan mengambil bentuk kumparan. Parasit ini tidak menghasilkan pigmen dan ditularkan oleh lalat penghisap darah dari genus Simulium. Infeksi kalkun terjadi pada saat sporozoit masuk ke dalam peredaran darah dan selanjutnya masuk ke dalam sel- sel parenkhim hati. Siklus hidupnya mirip dengan siklus hidup L. simondi seperti yang diuraikan di bawah ini. Skizogoni yang terjadi di dalam hati menghasilkan skizon hepatik. Skizon hepatik dewasa menghasilkan merozoit dan sinsitia. Merozoit dari skizon hepatik memasuki eritroblas dan eritrosit dan membentuk gametosit bulat, sedangkan sinsitianya dapat masuk ke dalam sel-sel RES dan kemudian membentuk megaloskizon. Megaloskizon dewasa menghasilkan merozoit yang kemudian masuk ke dalam limfosit dan leukosit lain membentuk gametosit memanjang. Gametositgametosit ini akan menjadi makrogametosit dan mikrogametosit. Perkembangan parasit dalam tubuh vektor (Simulium), segera dimulai setelah vektor menghisap darah kalkun yang mengandung gametosit ini. Dalam tubuh vektor ini akan ter- jadi pembuahan makrogamet oleh mikrogamet (tahap gametogoni). Dari pembuahan ini dihasilkan zigot yang bergerak (ookinet). Ookinet akan masuk dinding usus vektor untuk memulai tahap sporogoni yang menghasilkan sporozoit. Sporozoit ini akan menuju ke kelenjar ludah dan dari sini dapat dipindahkan lagi ke tubuh kalkun pada saat vektor menghisap darah. Vektor untuk L. smithi adalah S. occidentale, S. nigroparvum, S. slossonae, S. nigritarse. L. smithi berbahaya, terutama bagi kalkun-kalkun muda. Mortalitasnya dapat mencapai 90 persen. Gejala klinis yang ditimbulkannya antara lain anorexia, lemas dan cenderung untuk duduk, kekurusan dan kelemahan, sesak nafas dan in- koordinasi dan terjungkal terlihat pada stadium akhir dan selanjutnya kalkun mengalami coma kemudian mati…dst
Keyword: