Judul: Analisis dan Pemodelan Manajemen Waktu dengan Metode Pembagian Zona Pekerjaan Struktur Gedung SKPD 1 Tangerang Selatan
Abstrak: Metode penjadwalan dan pelaksanaan konstruksi merupakan bagian dari penerapan manajemen waktu dalam sebuah proyek. Proyek gedung Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 1 Tangerang Selatan merupakan proyek yang menerapkan metode pembagian zona (zoning) dalam manajemen waktu pekerjaan struktur gedung. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan memodelkan perbandingan manajemen waktu pekerjaan struktur dengan dan tanpa pembagian zona dan memberikan rekomendasi tindakan perbaikan dalam peningkatan efektivitas waktu pekerjaan struktur di proyek gedung SKPD 1 Tangerang Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis dan pemodelan manajemen waktu dengan metode zoning mengurangi terjadinya pekerjaan kritis dan durasi penyelesaian pekerjaan struktur sehingga kemajuan penyelesaian pekerjaan lebih cepat. Total durasi pekerjaan struktur tanpa zoning selama 109 hari, sedangkan dengan zoning selama 87 hari. Percepatan pekerjaan dilakukan untuk mengatasi keterlambatan realisasi pekerjaan. Percepatan pekerjaan pembesian plat dan balok mengurangi durasi pekerjaan struktur menjadi 80 hari tanpa penambahan pekerjaan kritis yang signifikan.
Keyword: manajemen waktu, pekerjaan struktur, pemodelan, zoning

Judul: Analisis Kinerja Waktu Menggunakan Precedence Diagram Method pada Proyek Pembangunan Apartemen di Bumi Serpong Damai, Banten
Abstrak: Pelaksanaan proyek konstruksi seringkali mengalami keterlambatan. Oleh karena itu, diperlukan fungsi manajemen proyek untuk mengelola pelaksanaan pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jalur kritis proyek pembangunan tower E Apartemen Casa de Parco, menganalisis kinerja waktu, serta menentukan faktor penyebab keterlambatan. Metode yang digunakan untuk identifikasi jalur kritis adalah precedence diagram method yang terdapat pada Microsoft Project 2013. Dari hasil analisis didapatkan bahwa jalur kritis sebagian besar terdapat pada pekerjaan struktur dan beberapa pekerjaan arsitektur. Kinerja waktu pembangunan tower E Apartemen Casa de Parco tidak optimal, karena terjadi keterlambatan pada kegiatan yang berada pada jalur kritis sejak awal pelaksanaan sehingga jadwal keseluruhan proyek mundur 73 hari. Hingga minggu ke-28 pembangunan, deviasi yang terjadi antara kumulatif bobot pekerjaan rencana dan aktual sebesar -23.84%. Keterlambatan tersebut diakibatkan beberapa faktor yang dikategorikan dalam non excusable delays, karena diakibatkan oleh tindakan dan kelalaian kontraktor.
Keyword: jalur kritis, kinerja waktu, Microsoft Project 2013, precedence diagram method

Judul: Enteric Collibacillosis Pada Anak Babi Baru Lahir: Patogenesa dan Perubahan-Perubahan Patologisnya
Abstrak: Diare disebabkan oleh infeksi bakteri Escherichia coli pada anak-anak babi baru lahir yang peka terhadap en terotoksin produk bakteri tersebut. Dikenal sebagai colibacillosis. Patogenesa dari colibacillosis anak babi baru lahir adalah (1) infeksi oleh E. coli patogen, (2) proliferasi E. coli di lumen usus halus, (3) produksi dan pelepasan enterotoksin, dan (4) aktifitas toksin pada usus halus. Dalam proses proliferasi, adanya antigen pili K88 sangat penting karena memungkinkan bakteri perlekatan dengan epitel mucosa usus halus. mengadakan Setelah ko lonisasi dan proliferasi segera toksin dilepaskan. Akti- fitas toksin menginduksi sekresi yang berlebihan dari u- sus sehingga banyak cairan yang dikeluarkan ke lumen usus. Hal ini mengakibatkan banyak cairan dan elektrolit hilang sehingga timbul diare, dehidrasi dan asidosis yang sering menyebabkan kematian. Perubahan-perubahan patologis yang umum adalah dis tensi usus halus, dilatasi lambung dan infark pada kurva- tura mayor. Perubahan-perubahan histologis yang terjadi adalah enteritis hemorrhagica acuta, oedem dan kongesti pembuluh darah di lamina propria, akumulassi leukosit inti polimorf, sel monosit, dan inti sel mengalami piknosis Thrombus pada vena dan degenerasi serta desquamasi sel epitel usus….
Keyword: