Judul: Peningkatan Kinerja Perencanaan Proyek dengan Menggunakan Metode Fuzzy Intuisionistik
Abstrak: Selama perencanaan proyek, manager mengestimasikan waktu pesimis, normal dan optimis untuk aktivitas yang tidak familiar. Namun hanya nilai tengah yang diturunkan dari ketiga variabel tersebut yang digunakan dalam PERT (Project Evaluation and Review Technique). Artinya hal ini tidak mempertimbangkan apakah dari waktu optimis atau pesimis yang akan mungkin terlaksana pada saat implementasi proyek. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan metode fuzzy intuisionistik untuk menghitung durasi yang lebih tepat sehingga kinerja proyek dapat berjalan lebih cepat dan sepenuhnya terkontrol. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor, proses dan mekanisme, menyusun pendekatan fuzzy intuisionistik dan mengevaluasi efektifitasnya selama perencanaan proyek. Penyusunan pendekatan fuzzy intuisionistik diturunkan dari pendapat beberapa expert yang berhubungan dengan proyek. Penyajian proyek disusun dalam PDM (Precedence Diagram Method). Pada kasus pencairan blok keju beku, hasil perhitungan durasi proyek dengan konvensional PERT adalah 161 hari yang mana lebih lama dari 136 hari ketika menggunakan metode fuzzy intuisionistik. Metode ini lebih efektif dan berguna diterapkan ketika dominan aktivitas baru dan tidak biasa.
Keyword: fuzzy intuisionistik, peningkatan kinerja, PERT, penjadwalan proyek

Judul: Comparative Analysis of Project Scheduling Duration between CPM and PERT Methods in the Construction of Pertamina Business Center Building
Abstrak: Dalam proyek konstruksi sering terjadi ketidaksesuaian antara jadwal perencanaan dengan realisasinya di lapangan yang akan menyebabkan keterlambatan dalam sebuah proses pembangunan. Oleh karena itu, dibutuhkan analisis perbandingan durasi penjadwalan proyek menggunakan metode CPM dan PERT dengan bantuan aplikasi Microsoft Office Project. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan jalur kritis, durasi percepatan, serta persentase probabilitas yang dihasilkan dengan kedua metode tersebut pada Gedung Business Center Pertamina Jakarta. Setelah dilakukan analisis durasi penjadwalan didapatkan jalur kritis yang dilalui dari pekerjaan tanah (A), pekerjaan beton (B), pekerjaan penyelesaian (H), dan pekerjaan elektronik (P) dengan total float = 0. Selain itu, didapatkan pada metode CPM durasi yang dihasilkan adalah 364 hari sedangkan pada metode PERT sebanyak 378 hari. Lalu, nilai persentase probabilitas yang dihasilkan didapatkan bahwa bahwa proyek ini selesai dalam 399 hari sesuai dengan waktu perencanaan dengan peluang sebesar 99,13% tepat waktu, dalam 356 hari sesuai dengan metode CPM sebesar 27,76% tepat waktu, dan dalam 378 hari sesuai dengan metode PERT sebesar 72,24% tepat waktu., In construction projects, discrepancies often occur between the planning schedule and its realization in the field, which will cause delays in the construction process. Therefore, a comparative analysis of project scheduling duration using the CPM and PERT methods with the help of the Microsoft Office Project application is needed. This research aims to determine the critical path, acceleration duration, and probability percentages generated using these two methods at the Pertamina Jakarta Business Center Building. After analyzing the scheduling duration, it was found that the critical path for earthwork (A), concrete work (B), finishing work (H), and electronic work (P) was obtained with a total float = 0. In addition, the CPM method obtained a duration that was the result is 364 days while the PERT method is 378 days. Then, the resulting probability percentage value shows that this project was completed in 399 days according to the planning time with a chance of 99.13% on time, in 356 days according to the CPM method of 27.76% on time, and in 378 days according to with the PERT method 72.24% on time.
Keyword: Acceleration duration, CPM, Critical Path, PERT, Probability Percentage

Judul: Codiaeum Malesia
Abstrak: The Malesian genus Codiaeum has been revised based on the morphological character using available herbarium collections in Herbarium Bogor iense and loan specimens from Rijksherbarium Leiden. The study is based on the observation of 350 specimens. Eleven species have been recognized, namely Codiaeum variegatum, C. luzonicum, C. palawanense, C. trichocalyx, C. megalanthum, C. cilliatum, C. affine, C. tenerifolium dan C. hirsutum, C. macgregorii, C. ludovicianum. number of species is found in the Philippines The highest (8 species), Two species (C. tenerifolium and C. ludovicianum) endemic in Lousiade Archipelago of the New Guinea and C. affine endemic in Banguey Island. C. variegatum is widespread by nature or in cultivation almost in all of Malesian region. C. cillia tum is a species in the earliest level among the other species according to 20 selected characters.
Keyword: Codiaeum, Malesia