Judul: Analisis Rekayasa Nilai (Value Engineering) pada Proyek Pembangunan Gedung (Studi Kasus: Proyek Pembangunan Pengembangan RSUD Wates)
Abstrak: Sejauh ini proyek konstruksi bangunan gedung masih memiliki permasalahan dalam hal biaya, mutu, serta waktu sehingga diperlukan manajemen konstruksi, seperti rekayasa nilai. Studi ini berkaitan dengan analisis rekayasa nilai pada proyek pembangunan pengembangan RSUD Wates, khususnya Gedung Rawat Inap selama Maret-Juni 2019. Tujuan dari penelitian ini, yaitu mengidentifikasi komponen pekerjaan yang berpotensi dilakukan studi value engineering, menentukan alternatif terbaik, mengetahui perbedaan biaya sebelum dan sesudah penelitian, dan mengetahui penghematan yang diperoleh. Alat yang digunakan adalah laptop yang dilengkapi Ms.Office, AutoCAD, SAP2000, dan Autodesk RSAP 2019. Data yang dibutuhkan berupa RAB, shop drawing, dan analisis harga satuan. Penelitian ini dilakukan pada pekerjaan dengan biaya tertinggi, yaitu pelat lantai. Kondisi pekerjaan pelat eksisting berupa cor di tempat dengan biaya Rp7.395.451.099. Ada 4 alternatif yang digunakan, yaitu tulangan berupa wiremesh, floordeck dan wiremesh, panel lantai, dan half slab precast. Biaya pekerjaan pelat lantai untuk masig-masing alternatif sebesar Rp7.096.718.390, Rp7.041.831.286, Rp8.394.973.358, dan Rp7.153.763.098. Alternatif yang dipilih yaitu alternatif 2 dengan penghematan sebesar Rp353.619.813 atau 4,78%.
Keyword: biaya, floordeck, panel, value engineering, wiremesh

Judul: Penerapan Value Engineering untuk Efisiensi Biaya Konstruksi.
Abstrak: Saat ini proyek konstruksi bangunan gedung masih memiliki berbagai permasalahan dalam pelaksanaanya jika dilihat biaya, mutu, waktu dan keselamatan dan kesehatan kerja masih menjadi kendala baik pada tahap perencanaan dan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung. Akibatnya adalah penambahan biaya konstruksi yang disebabkan kurang efektifnya pengelolaan proyek. Pemilihan metode pelaksanaan dan bahan bangunan pada suatu pembangunan gedung akan menyebabkan terjadinya pembengkakan biaya. Maka metode Value Engineering (VE) menggunakan pendekatan berbasis nilai (value) telah digunakan sebagai solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan yang semakin kompleks pada insdustri konstruksi. Pada penelitian ini dicari nilai efisiensi biaya dari suatu pembangunan proyek apartemen dan hotel. Komponen yang dianalisis sebagai efisiensi biaya dengan value engineering pada struktur bagian balok, kolom dan pelat, arsitektur bagian dinding. Penelitian berdasarkan metode SAVE 2007 dengan tahapan analisis tahapan informasi proyek, tahap analisis fungsi dari komponen tersebut, kemudian tahap pengembangan dimana memberikan beberapa alternatif metode atau bahan material terbarukan, setelah mendapatkan nilai efisiensi biaya dilihat dari cost/worth setiap komponen. Besaran efisiensi yang didapatkan pada proyek tersebut dengan menghitung value engineering terhadap komponen tersebut adalah masing-masing: balok dengan nilai efisiensi sebesar Rp. 1.125.013.901 atau sebesar 29% dari nilai awal, kolom dengan nilai efisiensi sebesar Rp. 1.494.028.557 atau sebesar 16% dari nilai awal, pelat wiremesh 1 lapis dan floordeck dengan nilai efisiensi sebesar Rp. 379.803.436 atau sebesar 5% dari nilai awal, dinding batako dengan nilai efisiensi sebesar Rp. 566.440.559 atau sebesar 8% dari nilai awal.
Keyword: arsitektur, efisiensi biaya, manajemen konstruksi, fungsi bangunan

Judul: Ornithonyssus Bursa (Berlese, 1888) Famili Macronyssidae yang Menyerang Unggas Dan Penaggulangannnya
Abstrak: Ornithonyssus bursa adalah tungau penghisap darah pada unggas di daerah tropis dan subtropis. Tungau ini relatif kecil, dengan panjang tubuh antara 700-1000 mikron dan lebarnya 250-490 mikron. Tubuhnya bulat berwarna coklat kekuningan sebelum menghisap darh dan berwarna merah setelah menghisap darah dari induk semangnya.
Keyword: