Judul: Peningkatan Kinerja Perencanaan Proyek dengan Menggunakan Metode Fuzzy Intuisionistik
Abstrak: Selama perencanaan proyek, manager mengestimasikan waktu pesimis, normal dan optimis untuk aktivitas yang tidak familiar. Namun hanya nilai tengah yang diturunkan dari ketiga variabel tersebut yang digunakan dalam PERT (Project Evaluation and Review Technique). Artinya hal ini tidak mempertimbangkan apakah dari waktu optimis atau pesimis yang akan mungkin terlaksana pada saat implementasi proyek. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan metode fuzzy intuisionistik untuk menghitung durasi yang lebih tepat sehingga kinerja proyek dapat berjalan lebih cepat dan sepenuhnya terkontrol. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor, proses dan mekanisme, menyusun pendekatan fuzzy intuisionistik dan mengevaluasi efektifitasnya selama perencanaan proyek. Penyusunan pendekatan fuzzy intuisionistik diturunkan dari pendapat beberapa expert yang berhubungan dengan proyek. Penyajian proyek disusun dalam PDM (Precedence Diagram Method). Pada kasus pencairan blok keju beku, hasil perhitungan durasi proyek dengan konvensional PERT adalah 161 hari yang mana lebih lama dari 136 hari ketika menggunakan metode fuzzy intuisionistik. Metode ini lebih efektif dan berguna diterapkan ketika dominan aktivitas baru dan tidak biasa.
Keyword: fuzzy intuisionistik, peningkatan kinerja, PERT, penjadwalan proyek

Judul: Analisis Perbandingan Durasi Penjadwalan Proyek antara Metode CPM dan PERT  pada Pembangunan Gedung Business Center Pertamina Jakarta
Abstrak: Dalam proyek konstruksi sering terjadi ketidaksesuaian antara jadwal perencanaan dengan realisasinya di lapangan yang akan menyebabkan keterlambatan dalam sebuah proses pembangunan. Oleh karena itu, dibutuhkan analisis perbandingan durasi penjadwalan proyek menggunakan metode CPM dan PERT dengan bantuan aplikasi Microsoft Office Project. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan jalur kritis, durasi percepatan, serta persentase probabilitas yang dihasilkan dengan kedua metode tersebut pada Gedung Business Center Pertamina Jakarta. Setelah dilakukan analisis durasi penjadwalan didapatkan jalur kritis yang dilalui dari pekerjaan tanah (A), pekerjaan beton (B), pekerjaan penyelesaian (H), dan pekerjaan elektronik (P) dengan total float = 0. Selain itu, didapatkan pada metode CPM durasi yang dihasilkan adalah 364 hari sedangkan pada metode PERT sebanyak 378 hari. Lalu, nilai persentase probabilitas yang dihasilkan didapatkan bahwa bahwa proyek ini selesai dalam 399 hari sesuai dengan waktu perencanaan dengan peluang sebesar 99,13% tepat waktu, dalam 356 hari sesuai dengan metode CPM sebesar 27,76% tepat waktu, dan dalam 378 hari sesuai dengan metode PERT sebesar 72,24% tepat waktu., In construction projects, discrepancies often occur between the planning schedule and its realization in the field, which will cause delays in the construction process. Therefore, a comparative analysis of project scheduling duration using the CPM and PERT methods with the help of the Microsoft Office Project application is needed. This research aims to determine the critical path, acceleration duration, and probability percentages generated using these two methods at the Pertamina Jakarta Business Center Building. After analyzing the scheduling duration, it was found that the critical path for earthwork (A), concrete work (B), finishing work (H), and electronic work (P) was obtained with a total float = 0. In addition, the CPM method obtained a duration that was the result is 364 days while the PERT method is 378 days. Then, the resulting probability percentage value shows that this project was completed in 399 days according to the planning time with a chance of 99.13% on time, in 356 days according to the CPM method of 27.76% on time, and in 378 days according to with the PERT method 72.24% on time.
Keyword: Acceleration duration, CPM, Critical path, PERT, Probability percentage

Judul: Light Microscope Study of ConnectiveTissue in The Spleen of Common Rousette Bat (Rousettus amplexicaudatus)
Abstrak: The spleen is the largest lymphoid organ. As a secondary lymphoid organ, in addition to its immune function, the spleen also has functions as blood filtration, storage, and hematopoiesis. The spleen has different morphologies between species that support different physiological functions, one of which is the difference in the structure of the capsule and trabeculae. Capsule and trabeculae of the spleen generally consist of connective tissue and smooth muscle. The thickness of smooth muscle composed together with connective tissue in the capsule and trabecula determines the function of the spleen that is divided spleen into three storage, defense, and intermediate. Bats are the reservoir of various zoonotic diseases. Bats are thought to have unique immune systems compared to other mammals but the characteristics of its immune organs such as the spleen have never been studied before. This study was conducted to examine the characteristics of capsulae and trabecula of the Common Rousette (Rousettus amplexicaudatus).
Keyword: