Judul: Pelaksanaan pekerjaan lanskap pemukiman Kota Baru Parahyangan Bandung
Abstrak: Kota Baru Parahyangan merupakan suatu kawasan mandiri yang diperuntukkan bagi konsumen golongan ekonomi menengah ke atas. Pada kawasan ini selain terdiri dari berbagai tipe rumah yang tersedia, terdapat pula berbagai fasilitas yang diperuntukkan bagi penghuni kawasan baik itu berupa sarana pendidikan, sarana belanja, olahraga maupun sarana rekreasi. Tatar Wangsakerta adalah salah satu tipe/ klaster perumahan tahap pertama yang dikembangkan di kawasan Kota Baru Parahyangan, Bandung. Dengan disain yang cukup unik Tatar Wangsakerta menghadirkan rumah tanpa pagar, sistem jalan kul-de-sac, rumah taman, sirkulasi udara yang baik dan ruas jalan yang lebar dengan berm pada sisi kanan dan kiri jalan serta median pada jalan utama. Tujuan dari kegiatan magang ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman serta keterampilan kerja secara profesional di bidang Arsitektur Lanskap melaui kegiatan di lapang dan di studio, serta mengenal berbagai permasalahan dan kendala yang ada sehingga dapat mencari alternatif pemecahannya, khususnya pada pelaksanaan pekerjaan lanskap pemukiman di area. Tatar Wangsakerta. Pelaksanaan pekerjaan lanskap di kawasan Kota Baru Parahyangan terdiri dari tahapan pelaksanaan administrasi, pelaksanaan fisik lapang serta pekerjaan pemeliharaan lanskap. Pelaksanaan administrasi lanskap di Kawasan Kota Baru Parahyangan diawali dari proses perencanaan dan perancangan tapak, menghitung BQ (Bill of Quantity) atau specnya, perjanjian kontrak pekerjaan, pembuatan surat dan dokumen pekerjaan, penunjukkan pekerjaan kepada pihak kontraktor/ pemborong penanaman, sampai administrasi selama pekerjaan berlangsung dan serah terima pekerjaan dari pemborong kepada pengelola.
Keyword: 

Judul: Pekerjaan konstruksi lanskap permukiman kota Baru Parahyangan, Bandung
Abstrak: Kota Baru Parahyangan direncanakan sebagai kawasan permukiman dan pariwisata, Kawasan ini direncanakan memiliki luas 1250 ha dan pembangunan direncanakan akan berlangsung selama 15 tahun mulai tahun 1994 sampai dengan tahun 2011. Hingga 2006, kawasan ini masih akan mengalami pengembangan, karena masih ada fasilitas-fasilitas yang belum dibangun. Sehingga sampai beberapa tahun kedepan, perusahaan ini masih layak dijadikan sebagai tempat magang bagi mahasiswa-mahasiswa arsitektur lanskap. Tujuan umum yang ingin dicapai dari kegiatan magang ini adalah untuk nenambah wawasan dan pengalaman keprofesian di bidang arsitektur lanskap dengan belajar dan berperan aktif dalam kegiatan lapang dan studio. Tujuan Khusus dari kegiatan magang ini adalah untuk mendapatkan pengalaman teknik serta mempelajari alur dan sistem kerja pelaksanaan administrasi dan fisik di lapang khususnya dalam pelaksanaan lanskap Kota Baru Parahyangan dan melakukan analisis terhadap pelaksanaan lanskap yang dikerjakan. Metode magang untuk kegiatan Pelaksanan Pekerjaan Lanskap Kota Baru Parahyangan terdiri dari orientasi lapang, survey, dan kegiatan lapang berupa berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang berlangsung di lapang. Ruang lingkup pekerjaan lanskap yang diikuti secara umum meliputi: pelaksanaan administrasi lanskap, pelaksanaan fisik lanskap, serta pelaksanaan pemeliharaan lanskap. Setelah mengikuti lingkup pekerjaan tersebut, dilakukan analisis kemajuan pekerjaan dan analisis tenaga kerja secara kuantitatif untuk mengukur tingkat efektivitas pemakaian tenaga kerja. Pekerjaan lanskap yang dilaksanakan di Kota Baru Parahyangan terdiri dari pelaksanaan administrasi, pelaksanaan fisik dan pelaksanaan pemeliharaan lanskap. Tahapan pelaksanaan administrasi yang dilaksanakan adalah pelelangan umum, kontrak, pekerjaan administrasi selama pelaksanaan fisik hingga serah terima. Namun, karena keterbatasan waktu pekerjaan administrasi hanya bisa diikuti hingga proses opname lapang Pekerjaan fisik yang dilaksanakan dan diikuti dalam magang pada proyek taman rumah dan berm Tatar Jingganagara tahap 3D antara lain pekerjaan persiapan, pekerjaan topsoil, pekerjaan penanaman pohon, pekerjaan penanaman semak, pekerjaan penanaman rumput dan penutup tanah. Pelaksanaan pemeliharaan lanskap yang diikuti merupakan pekerjaan pemeliharaan lanskap yang dilaksanakan oleh pihak Belaputera Intiland sebagai Developer. Berdasarkan hasil pengawasan penjadwalan secara kuantitatif, pelaksanaan pekerjaan lanskap Tatar Jingganagara tahap 3D selesai lebih cepat daripada jadwal yang telah ditetapkan tetapi nilai kapasitas kerjanya lebih kecil. daripada pelaksanaan pekerjaan lanskap Tatar Wangsakerta tahun 2003. Kegiatan magang berlangsung selama empat bulan, mulai dari minggu pertama bulan Maret hingga minggu ketiga bulan Juni 2006. Kegiatan ini memberikan pengalaman serta keterampilan praktis di lapang meliputi proses pekerjaan elemen sofiscape serta koordinasi dengan berbagai pihak. Selain itu, didapat pula pengalaman serta wawasan dalam pengelolaan proyek dengan mengikuti alur pelaksanaan administrasi dan fisik.
Keyword: 

Judul: Durability of Specific Immunoglobulin (Ig) Y Againts Influenza and Covid-19 in Sunscreen
Abstrak: The benefit of specific immunoglobulin Y (Ig Y) as an active ingredient in personal care products such as sunscreen has not been properly studied. Our study aims to evaluate the reliability of specific IgY against influenza and the COVID-19 virus in a sample sunscreen product. Specific IgY influenza and COVID-19 viruses were inserted in the sample sunscreen at two concentrations of 0.1% and 0.25%. Three treatments were observed: control (C) sunscreen without IgY, treatment 1 (T1) sunscreen with 0.1% IgY, and treatment 2 (T2) sunscreen with 0.25% IgY. Organoleptic observations were carried out to monitor changes in aroma, color, and texture, and sunscreen sampling was done every week for 6 weeks. The durability of IgY was evaluated using an enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) and a neutralization assay. Organoleptic observation from weeks 1 to 6 showed consistency in its aroma, color, and texture. Enzyme-linked immunosorbent assay and neutralization assay (NA) results of the T1 and T2 groups showed negative results except for sample T1 at week 5, which showed a positive result in the Influenza A ELISA. Based on the results, it seems that IgY concentrations of 0.1% or 0.25% were not optimal. However, this negative result might be due to low concentration of the IgY and the presence of beeswax, which inhibits IgY and causes it to dissolve in distilled water, thus preventing it from being detected in the assay.
Keyword: Immunoglobulin Y, Sunscreen, Influenza, COVID-19, Biological Activity