Judul: Aplication Time Performance Analysis and Application  of Building Information Modeling (BIM) on HRH Building Project, Jakarta.
Abstrak: Digitalisasi dan teknologi modern berkembang dengan sangat pesat yang ditandai dengan berkembangnya industry 4.0. Pada bidang konstruksi saat ini berkembang di bidang digital, yaitu Building Information Modeling (BIM). BIM merupakan konsep yang menggunakan pemodelan 3D digital yang terintegrasi dengan informasi pemodelan untuk fasilitas koordinasi, serta visualisasi pihak yang terkait, sehingga dapat membantu owner dan pihak terkait untuk merancang, membangun, dan mengelola bangunan. Building Information Modeling (BIM) hingga pemodelan empat dimensi (4D) dapat dilakukan pada gedung HRH, Jakarta. BIM dapat mengatasi dan mencegah terjadinya keterlambatan pada proyek konstruksi Gedung HRH. Analisis kinerja waktu gedung HRH dilakukan dengan membandingkan bobot rencana dan bobot realisasi pada kurva S berupa jadwal rencana dan jadwal realisasi pekerjaan proyek, yang diketahui mengalami keterlambatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak MK, keterlambatan yang terjadi faktor penyebab terjadinya keterlambatan pada proyek pembangunan gedung HRH, antara lain keadaan cuaca dan keterlambatan supplier. Tindakan yang dilakukan untuk menanggulanginya adalah dengan menambah jam kerja pembangunan, jumlah pekerja, dan menambah peralatan
Keyword: BIM, S curve, time performance analysis

Judul: Application of 5D Building Information Modeling (BIM) in Simpang Temu Dukuh Atas Building Project, Central Jakarta
Abstrak: Building Information Modeling (BIM) merupakan sistem yang dapat menangani masalah aplikasi konvensional bidang konstruksi. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan pemodelan BIM hingga 5D menggunakan software Tekla Structres pada proyek Gedung Simpang Temu Dukuh Atas, Jakarta Pusat, serta melakukan analisis kinerja waktu konstruksi, membandingkan volume pekerjaan hasil perhitungan BIM dengan volume pekerjaan perhitungan BQ. Pemodelan 3D dilakukan sesuai dengan shop drawing. Pemodelan 4D dilakukan sesuai master schedule untuk melakukan visualisasi penjadwalan gedung. Pemodelan 5D dilakukan dengan report hasil volume perhitungan BIM dan dibandingkan dengan perhitungan berdasarkan dokumen BQ. Dalam pelaksanaan pembangunan proyek, terjadi keterlambatan proyek dengan keterlambatan paling besar pada bulan April 2022 dengan nilai keterlambatan sebesar -5,24%. Keterlambatan terjadi karena faktor cuaca dan dilakukan adendum dengan menambah tenaga kerja untuk mempercepat pekerjaan proyek. Perhitungan BIM didapatkan lebih kecil dibandingkan dengan perhitungan BQ dengan jumlah perbedaan volume beton sebesar 20,85% lebih kecil dan berat tulangan besi sebesar 26,32% lebih kecil dibanding BQ., Building Information Modeling (BIM) is a system that can handle conventional application problems in the construction field. The purpose of this study was to conduct BIM modeling up to 5D using Tekla Structres software in the Simpang Temu Dukuh Atas Building project, Central Jakarta, as well as conduct a performance analysis of construction time, comparing the volume of BIM calculation work with the volume of BQ calculation work. 3D modeling is done according to the shop drawing. 4D modeling is carried out according to the master schedule to visualize building scheduling. 5D modeling is carried out by reporting the results of BIM calculation volumes and compared with calculations based on BQ documents. In the implementation of project construction, there was a project delay with the greatest delay in April 2022 with a delay value of -5.24%. Delays occur due to weather factors and an addendum is carried out by adding manpower to speed up project work. The BIM calculation was obtained smaller than the BQ calculation with the amount of concrete volume difference of 20.85% smaller and the weight of iron reinforcement by 26.32% smaller than BQ.
Keyword: BIM, tekla structures, s curve, concrete volume, reinforcement weight

Judul: Koksidiosis pada Sapi Disebabkan Eimeria Zuernii (Rivolta,1887)
Abstrak: Koksidia merupakan parasit intraseluler yang menyerang traktus digestiyus terutama bagian USUS. Penyebab penyakit ini adalah dari genus Eimeria. Koksidia yang paling patogen terhadap ternak sapi adalah Eimeria Ziuernii (Rivolta, 1887 dalam Todd dan Ernst, 1977). Siklus hidup Eimeria zuernii terdiri dari fase eksogen yang disebut juga dengan tahap sporogoni dan fase endogen yang terdiri dari tahap skizogoni dan tahap gametogoni (Soulsby, 1982).
Keyword: