Judul: Monitoring dan evaluasi Kinerja Waktu Menggunakan Software Tekla Pada Pembangunan Lantai 15-36 Chase Tower, Jakarta.
Abstrak: Pesatnya pembangunan menuntut pihak pelaksana pembangunan untuk meningkatkan kualitas dalam pelaksanaan proyek, agar proyek dapat ditangani secara efektif dan efisien. Manajemen pada proyek konstruksi dibutuhkan untuk mengelola fungsi manajemen. Pada Proyek Pembangunan Chase menggunakan permodelan 3D pada Program Tekla Structures 17 yang diintegrasikan dengan kurva S untuk mengetahui kineja waktu terhadap keterlambatan. Dalam tahapan pembangunan lantai 15 sampai dengan lantai 35, jadwal pekerjaan pembangunan dari proyek Chase Tower ini berupa jadwal rencana dan jadwal realisasi kegiatan pembangunan. Pada model 3D Penjadwalan ini dilakukakan dengan bantuan Task Manager pada menu Tools. Data jadwal kegiatan pekerjaan struktur terdiri dari nama pekerjaan, waktu mulai pekerjaan dan waktu akhir pekerjaan. Setelah semua data jadwal kegiatan dimasukan, jadwal kegitan tersebut dimasukan dengan objek model. Berdasarkan pada gambar yang telah ditampilkan sesuai jadwal kegiatan pekerjaan tiap lantai, pelaksanaan pembangunan tidak sesuai dengan jadwal rencana pada kurva S.
Keyword: Chase Tower, kurva S, lantai, struktur, Tekla Structures

Judul: Evaluasi Kinerja Waktu Dan Pemodelan 3d Menggunakan Tekla Structures 17 Pada Pembangunan Salak Boutique Tower Hotel, Bogor
Abstrak: Pekerjaan Konstruksi Merupakan Seluruh Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Suatu Bangunan. Seiring Dengan Perkembangan Teknologi Informasi, Telah Banyak Pemodelan Tiga Dimensi (3d) Yang Dikembangkan. Salah Satu Pemodelan 3d Adalah Program Tekla Structures 17. Penelitian Ini Dilaksanakan Pada Bulan Juli-September 2015. Penelitian Ini Dilakukan Untuk Menampilkan Bentuk Dari Komponen Struktur Dengan Pemodelan 3d Serta Menganalisis Kurva S Dan Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan. Jadwal Pekerjaan Pembangunan Yang Dianalisis Adalah Rencana Jadwal Dan Jadwal Realisasi Kegiatan Pembangunan. Kinerja Merujuk Kepada Tingkat Keberhasilan Dalam Melaksanakan Tugas Serta Kemampuan Untuk Mencapai Tujuan Yang Telah Ditetapkan. Hasil Analisis Pada Kurva S Menunjukkan Adanya Deviasi Yang Positif, Namun Ada Pula Beberapa Yang Menunjukkan Nilai Negatif. Adapun Keterlambatan Pada Proyek Pembangunan Ini Disebabkan Oleh Cuaca Yang Tidak Menentu Dan Kurangnya Tenaga Kerja.
Keyword: Kinerja Waktu, Manajemen Proyek, Pemodelan 3d, Tekla Structures 17

Judul: Revisi marga nicolaia (Zingiberaceae)
Abstrak: Penelitian ini dilakukan untuk merevisi marga Nicolaia berdasarkan pengamatan morfologi, dan persebaran spesimen tumbuhan yang terdapat di Herbarium Bogoriense dan Leiden. Selanjutnya dilakukan analisis batasan marga, jenis, dan kunci identifikasinya. Masing-masing pertelaan dilengkapi dengan penelaahan tata namanya. Tumbuhan ini tersebar alami di Semenanjung Malaya, Sumatra, Nias, Enggano, Jawa, Kalimantan, Filipina, Sulawesi, Temate, Seram dan Papua Nugini. Batasan marga Nicolaia hasil penelitian terakhir oleh Valeton (1921) masih kurang jelas. Ketika itu penelitiannya hanya didasarkan atas 29 nomor koleksi. Namun demikian telah ditemukan bahwa marga ini terdiri atas 12 jenis. Dengan bertambahnya nomor koleksi (101) yang diperiksa pada penelitian ini, temyata marga ini terdiri atas 9 jenis, di antaranya satu varietas baru.
Keyword: