Judul: Evaluasi Bisnis Penambangan Runtuhan Level Ekstraksi Tambang Bawah Tanah PT Freeport Indonesia
Abstrak: Menjelang akhir dari operasi tambang bawah tanah DOZ (Deep Ore Zone) PT Freeport Indonesia (PTFI), bisnis penambangan runtuhan level ekstraksi tambang bawah tanah DOZ dipersiapkan untuk meningkatkan perolehan bijih dengan cara mengekstrak pilar-pilar utama dari area yang telah selesai ditambang sebelumnya. Setelah menyelesaikan kajian kelayakan teknis dan ekonomi, bisnis ini telah dimulai pada bulan Juli 2019 dan diproyeksikan akan berakhir pada bulan Desember 2021. Area dari bisnis investasi meliputi pilar ekstraksi Panel 22 sampai dengan 27 (P22-P27) bagian timur dari tambang bawah tanah DOZ PTFI. Rencana bisnis investasi berdurasi sekitar 29 bulan atau 2.4 tahun dengan rencana produksi sebesar 336,979 tons dimana rata-rata kandungan bijih berharga untuk tembaga (Cu) 0.95% dan emas (Au) 0.62 ppm dari total produksi bijih berharga. Dalam penelitian ini terdapat tiga rumusan masalah antara lain, 1) bagaimana tingkat keuntungan bisnis penambangan runtuhan level ekstraksi, 2) bagaimana pengaruh harga komoditi (tembaga dan emas), biaya kapital, biaya operasional dan bunga terhadap profit perusahaan, 3) bagaimana implikasi managerial dari hasil evaluasi bisnis runtuhan level ekstraksi. Rumusan masalah tersebut menjadi dasar bagi penulis untuk menentukan tujuan penelitian. Tujuan penelitian yaitu, 1) menganalisis tingkat keuntungan bisnis penambangan runtuhan level ekstraksi tambang bawah tanah DOZ, 2) Menganalisis pengaruh harga komoditi tembaga, biaya kapital, biaya operasional dan bunga terhadap profit penambangan runtuhan level ekstraksi tambang bawah tanah DOZ, 3) menyusun keputusan managerial yang akan dilakukan setelah dilakukan evaluasi bisnis penambangan runtuhan level ekstraksi tambang bawah tanah DOZ PTFI. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dimana hampir sebagian besar data yang ada berupa angka numerik. Keseluruhan data ini akan diolah untuk mendapatkan sebuah kesimpulan terkait evaluasi bisnis penambangan runtuhan level ekstraksi tambang bawah tanah DOZ PTFI. Data angka numerik yang dimaksud yaitu keseluruhan data angka mengenai biaya dan pemasukan dari rencana investasi runtuhan level ekstraksi yang akan dilakukan. Secara umum angka tersebut meliputi hitungan potensi keuntungan, biaya tenaga kerja (karyawan), biaya peralatan alat berat (sewa alat) dan biaya material yang akan digunakan. Dalam penelitian ini terdapat dua elemen biaya utama yang menjadi dasar dalam mempermudah dan memisahkan biaya bisnis penambangan yaitu biaya kapital dan biaya operasional. Biaya kapital akan lebih mengarah kepada biaya aktivasi LP21, biaya sewa alat bor, muat dan angkut untuk menunjang operasional pekerjaan selama umur proyek berlangsung. Selanjutnya untuk biaya operasional dibagi lagi ke dalam dua elemen biaya yaitu upstream cost dan downstream cost. Biaya upstream cost mencakup segala sesuatu bentuk pembiayaan untuk melakukan ekstrak bijih berharga dari setiap pilar yang sudah ditentukan hingga pengangkutan material bijih berharga tersebut menuju crusher. Biaya-biaya tersebut secara umum meliputi proses clean up-benching floor, drilling raise bore, drilling ring blast, loading-blast, mucking remote dan hauling ore menuju crusher. Secara umum bagian-bagian pekerjaan tersebut akan meliputi pembiayaan mengenai upah tenaga kerja (man), peralatan (equipment), material, biaya perawatan (maintenance) dan lain sebagainya. Pada bagian downstream cost akan melihat biaya lanjutan pada setiap segmen berikutnya setelah material sudah tertampung pada crusher. Biaya-biaya tersebut meliputi oreflow system, milling, environment, tailings, support (general & administration). Aktivitas bisnis investasi ini merupakan sebuah bisnis yang berada di dalam sebuah operasi tambang yang masih eksis berproduksi sehingga beberapa fasilitas penunjang yang sifatnya jangka panjang seperti
Keyword: Analisis Kepekaan, Discounted Cash Flow, Evaluasi bisnis, Tambang Bawah Tanah