# Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 5 janvier 1973, 77430, mentionné aux tables du recueil Lebon

**Identifiant:** CETATEXT000007644718
**Date de décision:** 1973-01-05
**Juridiction:** Conseil d'Etat
**Formation:** 4 / 1 SSR
**Nature:** Texte
**URL:** https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000007644718

## Contenu de la décision

## Métadonnées

**Solution:** Annulation partielle, REJET Recours incident
**Lois appliquées:** Arrêté 50-838 1950-06-16
**ECLI:** 
**Résumé:** ABSENCE.,LES DEPENSES SUPPLEMENTAIRES DUES A L'ACCROISSEMENT CONSIDERABLE DU NOMBRE DE JOURNEES DE TRAVAIL PROVOQUE PAR DES GREVES, UNE BAISSE DU RENDEMENT DE LA MAIN D'OEUVRE, ET L 'INTRODUCTION D'UN NOUVEAU PROCEDE DE PRE-FABRICATION NE PEUVENT ETRE REGARDEES COMME ETRANGERES AU FAIT DE L'ENTREPRISE DES LORS QU'ELLE N'A PAS PRIS EN MATIERE DE PERSONNEL, TANT EN CE QUI CONCERNE LA QUALIFICATION ET LA REMUNERATION QU'EN CE QUI TOUCHE L'ORGANISATION DE SES CHANTIERS, LES MESURES QUI LUI AURAIENT PERMIS D'UTILISER CE NOUVEAU PROCEDE DANS DES CONDITIONS NORMALES ET D'EVITER LES EVENEMENTS SUSMENTIONNES.
**Mots-clés:** - MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT. - ALEAS DU CONTRAT. - IMPREVISION. -