Câu hỏi: Ban quản_lý dự_án có được tư_vấn giám_sát thi_công công_trình không ?

Trả lời: Điều 8 . Nhiệm_vụ , quyền_hạn của Ban QLDA chuyên_ngành , khu_vực Căn_cứ quy_định về quyền , nghĩa_vụ của chủ đầu_tư , Ban quản_lý dự_án đầu_tư xây_dựng tại Điều 68 , Điều 69 của Luật Xây_dựng , nhiệm_vụ , quyền_hạn của Ban QLDA chuyên_ngành , khu_vực được hướng_dẫn cụ_thể như sau : 
 1 . Thực_hiện các nhiệm_vụ , quyền_hạn của chủ đầu_tư gồm : 
 a ) Lập kế_hoạch dự_án : lập , trình phê_duyệt kế_hoạch thực_hiện dự_án hàng năm , trong đó phải xác_định rõ các nguồn_lực sử_dụng , tiến_độ thực_hiện , thời_hạn hoàn_thành , Mục_tiêu chất_lượng và tiêu_chí đánh_giá kết_quả_thực_hiện ; 
 b ) Tổ_chức thực_hiện công_tác chuẩn_bị đầu_tư xây_dựng : thực_hiện các thủ_tục liên_quan đến quy_hoạch xây_dựng , sử_dụng đất_đai , tài_nguyên , hạ_tầng kỹ_thuật và bảo_vệ cảnh_quan , môi_trường , phòng_chống cháy nổ có liên_quan đến xây_dựng công_trình ; tổ_chức lập dự_án , trình thẩm_định , phê_duyệt dự_án theo quy_định ; tiếp_nhận , giải_ngân vốn đầu_tư và thực_hiện các công_việc chuẩn_bị dự_án khác ; 
 c ) Các nhiệm_vụ thực_hiện dự_án : thuê tư_vấn thực_hiện khảo_sát , thiết_kế xây_dựng và trình thẩm_định , phê_duyệt hoặc tổ_chức thẩm_định , phê_duyệt thiết_kế , dự_toán xây_dựng ( theo phân_cấp ) ; chủ_trì phối_hợp với cơ_quan , tổ_chức liên_quan thực_hiện công_tác bồi_thường , giải_phóng mặt_bằng và tái_định_cư ( nếu có ) và thu_hồi , giao_nhận đất để thực_hiện dự_án ; tổ_chức lựa_chọn nhà_thầu và ký_kết_hợp_đồng xây_dựng ; giám_sát quá_trình thực_hiện ; giải_ngân , thanh_toán theo hợp_đồng xây_dựng và các công_việc cần_thiết khác ; 
 d ) Các nhiệm_vụ kết_thúc xây_dựng , bàn_giao công_trình để vận_hành , sử_dụng : tổ_chức nghiệm_thu , bàn_giao công_trình hoàn_thành ; vận_hành chạy thử ; quyết_toán , thanh_lý hợp_đồng xây_dựng , quyết_toán vốn đầu_tư xây_dựng công_trình và bảo_hành công_trình ; 
 đ ) Các nhiệm_vụ quản_lý_tài_chính và giải_ngân : tiếp_nhận , giải_ngân vốn theo tiến_độ thực_hiện dự_án và hợp_đồng ký_kết với nhà_thầu xây_dựng ; thực_hiện chế_độ quản_lý_tài_chính , tài_sản của Ban quản_lý dự_án theo quy_định ; 
 e ) Các nhiệm_vụ hành_chính , Điều_phối và trách_nhiệm giải_trình : tổ_chức văn_phòng và quản_lý nhân_sự Ban quản_lý dự_án ; thực_hiện chế_độ tiền_lương , chính_sách đãi_ngộ , khen_thưởng , kỷ_luật đối_với cán_bộ , viên_chức thuộc phạm_vi quản_lý ; thiết_lập hệ_thống thông_tin nội_bộ và lưu_trữ thông_tin ; cung_cấp thông_tin và giải_trình chính_xác , kịp_thời về hoạt_động của Ban quản_lý dự_án theo yêu_cầu của người quyết_định đầu_tư và của các cơ_quan nhà_nước có thẩm_quyền ; 
 g ) Các nhiệm_vụ giám_sát , đánh_giá và báo_cáo : thực_hiện giám_sát đánh_giá đầu_tư theo quy_định pháp_luật ; định_kỳ đánh_giá , báo_cáo kết_quả_thực_hiện dự_án với người quyết_định đầu_tư , cơ_quan quản_lý nhà_nước có thẩm_quyền . 
 2 . Thực_hiện các nhiệm_vụ quản_lý dự_án gồm : 
 a ) Tổ_chức thực_hiện các nội_dung quản_lý dự_án theo quy_định tại Điều 66 và Điều 67 của Luật Xây_dựng ; 
 b ) Phối_hợp hoạt_động với tổ_chức , cá_nhân tham_gia thực_hiện dự_án để bảo_đảm yêu_cầu về tiến_độ , chất_lượng , chi_phí , an_toàn và bảo_vệ môi_trường ; 
 c ) Thực_hiện các nhiệm_vụ quản_lý dự_án khác do người quyết_định đầu_tư , chủ đầu_tư giao hoặc ủy quyền thực_hiện . 
 3 . Nhận_ủy thác quản_lý dự_án theo hợp_đồng ký_kết với các chủ đầu_tư khác khi được yêu_cầu , phù_hợp với năng_lực hoạt_động của mình . 
 4 . Giám_sát thi_công xây_dựng công_trình khi đủ Điều_kiện năng_lực hoạt_động theo quy_định của pháp_luật .