埋立工事の合理化（乙Ａ６〔２、３頁〕）
 外周護岸（Ｃ護岸）概成前に、①地盤改良に影響を与えない位置に中仕切護岸を築造し、陸側の埋立区域を外海と遮断して埋立てを行い、②大浦湾側の水深が深い区域について、外周護岸概成前に、汚濁拡散防止効果のある砂撒船（トレミー方式）による埋立てを行い、これらにより工期を短縮することとした。
 なお、本件願書（乙Ａ１）において、埋立てに関する工事の施行に要する期間（埋立法２条２項５号）は５年と記載されていたが、設計概要説明書においては、９年１月にわたる工程（付帯工を含む）が示されている（表３．１．１（１）及び（２）本埋立に関する工事の工程表【変更後】参照）。
 
 オ 資金計画書の概要（乙Ａ８〔７頁〕、乙Ａ２５）
 埋立てに関する工事に要する費用の額は約７２００億円（事業の総経費の見積りは約９３００億円）である。本件願書に添付された資金計画書からの増額の主な要因は、①警備に要する費用（１７００億円）、②地盤改良工事に要する費用（１０００億円）、③人件費や資材価格の上昇等である。
 
 事後調査（乙Ａ７〔第４章（４－１頁）〕）
 変更後における環境影響は、いずれの項目についても変更前と同程度又はそれ以下であること、変更後も環境保全措置を講じていくことから、変更後の事後調査及び環境監視調査についても、引き続き、変更前と同
 様の方針に従って実施していくこととした。

カテゴリ: 法律
質問: 埋立てに関する工事に要する費用が増額した主な要因のうち、金額が少ないものを教えてください。
回答: 埋立てに関する工事に要する費用が増額した主な要因のうち、金額が少ないものは地盤改良工事に要する費用で１０００億円です。