Byrettens dom blev stadfæstet
Ret: Vestre Landsret (2. instans)
Faggruppe: Civilsag — Almindelig civil sag
Sagsemner: Entreprise og håndværkere;
Retspleje og civilproces;
Selskaber, fonde og foreninger;

afsagt den 9. juni 2017 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Thomas
Jønler og Susanne Madsen (kst.)) i ankesag


VL. B-1820-16




0g

(alle advokat Jens Preben Søndergaard, Brønderslev)
mod
 under konkurs
ved kurator, advokat Erik Bo Sørensen
(advokat Mogens Pahl Christensen; Hjørring)




Retten i Hjørring har den 5. december 2016 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS 3-
1273/2015)


Påstande


For landsretten har appellanterne,  0g
 gentaget deres frifindelsespåstande for byretten.


Indstævnte,  under konkurs, har påstået dommen
stadfæstet.

Supplerende sagsfremstilling


Der er for landsretten fremlagt yderligere mails fra marts, maj og juni 2014 mellem



Som sagens bilag Ø er fremlagt et referat af et forhandlingsmøde den 11.juni 2014, hvor
mødedeltagerne ifølge referatet var bl.a. 



Forklaringer


 har afgivet
supplerende forklaring for landsretten:.


 har supplerende forklaret, at han blev orienteret af de øvrige bestyrel-
sesmedlemmer, da han kom ind i bestyrelsen; at der vist ikke var helt styr på omfanget af
arbejderne og økonomien. Han fandt ud af i forbindelse med mødet den 1. april 2014, at
der blev anvendt mange flere sten, end der var regnet med. Bestyrelsen blev nødt til at
stoppe entreprisen; indtil der var styr på økonomien: Møllen stod på det tidspunkt med stil-
lads og presenning. Byggeriet blev stoppet; og der var på det tidspunkt midler til at betale
for at få malet møllen. Realdania 0g Nord Energi bad om, at entreprisen blev tilpasset til
det arbejde; der var udført.


Bestyrelsen har ikke bestilt ekstraarbejderne eller godkendt betalingen af disse bortset fra
de afstivningsbånd, der var nødvendige for at holde møllen sammen. Bestyrelsen holdt et
møde med entreprenøren i juni måned 2014. Forløbet af mødet 0g parternes aftaler fremgår
af det referat af forhandlingsmødet; der blev afholdt den 11.juni 2014,jf. sagens bilag Ø
Der blev på mødet gjort rent bord i forhold til de arbejder; der skulle udføres og betales.
Han gik ud fra, at man herefter ville modtage en ekstra regning på omkring 350.000 kr.


Det var hans opfattelse; at han havde stoppet entreprisen; og det kom helt bag på ham; at
der kom et yderligere krav i oktober 2014. Hvis  havde sagt ja
til advokat Funchs forslag i brev af 12. marts 2015, ville selskabet have fået mere, end det
havde været berettiget til.

 har supplerende forklaret; at han deltog i et indledende møde i Frede -
rikshavn på  adresse. Mødet handlede om at finde nogle bespa-
relser, da foreningen ikke havde midler nok til det første tilbud. Han deltog i byggemøder -
ne reelt som medlem af bestyrelsen og ikke som rådgiver. Han har ikke bestilt eller god-
kendt ekstraarbejder. Han blev heller ikke præcenteret for aftalesedler om ekstraarbejder.
Hans mail af 3. februar 2014 til  bilag 8, var hans anvisning på,
hvordan arbejdet skulle laves . Det skrev han på vegne af Energihuset; der var den professi -
onelle rådgiver. Det skulle føre til en aftaleseddel, så man kunne finde ud af, hvad arbejdet
kostede. Da bestyrelsen indgik entreprisekontrakten på 1.519.000 kr: + moms, havde for-
eningen omtrent pengene. Bestyrelsen regnede med efterhånden at få flere penge fra Real-
dania eller fra andre fonde. Det var en proces, hvor de løbende fik fondsmidler.


 har supplerende forklaret; at han aldrig har modtaget det referat
om forhandlingsmødet i juni, som appellanterne har fremlagt for landsrettens som bilag Ø.
Hans selskab har aldrig accepteret eller indvilget i som anført i referatet, at der ikke ville
blive fremsendt fakturaer, som oversteg en saldo pål.470.000 kr. inkl. moms. På mødet i
juni 2014 drøftede man færdiggørelsen; og det var ikke på tale, at der var en maksimal sal
do. På det tidspunkt manglede man at få fjernet stilladser, og møllen manglede at blive
malet; og herefter skulle stilladset fjernes. Det var aftalt; at faktureringen af den sidste del
af arbejderne 0g betalingen heraf skulle vente til oktober; da foreningen manglede nogle
penge. De arbejder, der blev udført; men som foreningen manglede at betale for, fremgår af
den omtvistede faktura nr. 137 af 5. oktober 2014.


 bad om, at fakturaen først blev fremsendt i oktober. I forhold til udbuddet
manglede der noget af det indvendige puds. Det er kun det faktisk udførte arbejde, der er
taget med i fakturaen. Opgørelsen i bilag 7, ekstraktens side 201, viser de arbejder; der
efter hans opfattelse er udført og faktureret . Energihuset fik denne opgørelse udleveret.
Energihuset gik opgørelsen igennem; 0g husets gennemgang førte til et lidt større beløb.


Procedure


Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten og har procederet i
overensstemmelse hermed.


Appellanterne har dog ikke gjort gældende for landsretten; at 

under konkurs ikke er rette sagsøger.


Landsrettens begrundelse og resultat


Landsretten er enig i byrettens resultat og begrundelsen herfor. Landsretten tiltræder såle-
des også efter bevisførelsen for landsretten; at der er grundlag for at pålægge bestyrelses -
medlemmerne erstatningsansvar, fordi de ikke straks standsede arbejdet med renovering af
møllen; da de i foråret 2014 konstaterede, at renoveringen ville blive væsentligt dyrere end
forventet. Landsretten stadfæster derfor byrettens dom.


Efter sagens udfald sammenholdt med parternes påstande skal 
 solidarisk betale sagsomkostninger for landsretten til
 under konkurs med i alt 40.000 kr. vedrørende udgifter til
advokatbistand. Beløbet er uden moms, da det ikke er oplyst; at konkursboet ikke er
momsregistreret. Landsretten har ved fastsættelsen af beløbet lagt vægt på sagens
økonomiske værdi 0g dens omfang.


Thi kendes for ret:


Byrettens dom stadfæstes .


 skal solidarisk betale
sagsomkostninger for landsretten til  under konkurs ved
kurator, advokat Erik Bo Sørensen, med i alt 40.000 kr:


Det idømte skal betales inden 14 dage.


Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens 8 8 a




Eva Staal