# Euroopan unionin C 299/5. e

| | ISSN 1977-1053 |
| --- | --- |
| Euroopan unionin
  virallinen lehti | C 299 |
| | |
| Suomenkielinen laitos | Tiedonantoja ja ilmoituksia | 65. vuosikerta5. elokuu 2022 |

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 299

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

65. vuosikerta5. elokuu 2022

---

| Sisältö | Sivu |
| --- | --- |
| | II   Tiedonannot |
| | EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT |
| | Euroopan komissio |
| 2022/C 299/01 | Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen – Tapaukset, joita komissio ei vastusta (
  1
  ) | 1 |

Sisältö

Sivu

II   Tiedonannot

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

Euroopan komissio

2022/C 299/01

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen – Tapaukset, joita komissio ei vastusta (
  1
  )

1

1

---

| | V   Ilmoitukset |
| --- | --- |
| | KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT |
| | Euroopan komissio |
| 2022/C 299/02 | Valtiontuki – Tšekki – Valtiontuki SA.58207 (2021/N) Tuki Dukovanyn uuden ydinvoimalan rakentamiseen ja toimintaan – Kehotus huomautusten esittämiseen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 108 artiklan 2 kohdan mukaisesti (
  1
  ) | 5 |

V   Ilmoitukset

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

Euroopan komissio

2022/C 299/02

Valtiontuki – Tšekki – Valtiontuki SA.58207 (2021/N) Tuki Dukovanyn uuden ydinvoimalan rakentamiseen ja toimintaan – Kehotus huomautusten esittämiseen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 108 artiklan 2 kohdan mukaisesti (
  1
  )

1

5

---

| | |
| --- | --- |
| | (1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti. |

---

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

1

| FI | |
| --- | --- |

FI

---

II Tiedonannot

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

Euroopan komissio

| 5.8.2022 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 299/1 |
| --- | --- | --- | --- |

5.8.2022

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 299/1

---

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen

Tapaukset, joita komissio ei vastusta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2022/C 299/01)

| Päätöksen tekopäivä | 30.6.2022 |
| --- | --- |
| Tuen numero | SA.102040 |
| Jäsenvaltio | Espanja |
| Alue | VIZCAYA |
| Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi) | Modification – Deduction of the net amount of the Corporate Tax for audiovisual productions and for live shows of performing arts and music-ES |
| Oikeusperusta | Articulo 66 quater de la Norma Foral 11/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto de Sociedades (Bizkaia). |
| Toimenpidetyyppi | Ohjelma |
| Tarkoitus | Kulttuuri |
| Tuen muoto | Verohuojennus |
| Talousarvio | Kokonaistalousarvio: 30 000 000 EUR
  Vuotuinen talousarvio: 5 000 000 EUR |
| Tuen intensiteetti | 50,0  % |
| Kesto | 1.1.2023 – 31.12.2028 |
| Toimiala | Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotanto, Esittävät taiteet |
| Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite | Diputación Foral de Bizkaia |
| Capuchinos de Basurto 2-Bilbao 48013 |

Päätöksen tekopäivä

30.6.2022

Tuen numero

SA.102040

Jäsenvaltio

Espanja

Alue

VIZCAYA

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Modification – Deduction of the net amount of the Corporate Tax for audiovisual productions and for live shows of performing arts and music-ES

Oikeusperusta

Articulo 66 quater de la Norma Foral 11/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto de Sociedades (Bizkaia).

Toimenpidetyyppi

Ohjelma

Tarkoitus

Kulttuuri

Tuen muoto

Verohuojennus

Talousarvio

Kokonaistalousarvio: 30 000 000 EUR

Vuotuinen talousarvio: 5 000 000 EUR

Tuen intensiteetti

50,0  %

Kesto

1.1.2023 – 31.12.2028

Toimiala

Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotanto, Esittävät taiteet

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Diputación Foral de Bizkaia

Capuchinos de Basurto 2-Bilbao 48013

Muita tietoja

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisella kielellä Internet-osoitteesta:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

| Päätöksen tekopäivä | 20.6.2022 |
| --- | --- |
| Tuen numero | SA.102933.EV |
| Jäsenvaltio | Kreikka |
| Alue | |
| Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi) | Κοινό σχέδιο αξιολόγησης των καθεστώτων της Γενικής Επιχειρηματικότητας και της Επιχειρηματικότητας των πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων – Παράταση ως 31-12-2022 |
| Oikeusperusta | ΝΟΜΟΣ 4399/16, ΦΕΚ Α’117/22-06-2016 |
| Toimenpidetyyppi | Ohjelma |
| Tarkoitus | Aluekehitys (mukaan lukien alueellinen yhteistyö) |
| Tuen muoto | Avustus/Korkotuki, Muu, Veroetuus tai verovapautus |
| Talousarvio | |
| Tuen intensiteetti | |
| Kesto | saakka 31.12.2022 |
| Toimiala | Kaikki tukikelpoiset toimialat |
| Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ |
| ΝΙΚΗΣ 5-7, ΠΛ.ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ |

Päätöksen tekopäivä

20.6.2022

Tuen numero

SA.102933.EV

Jäsenvaltio

Kreikka

Alue

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Κοινό σχέδιο αξιολόγησης των καθεστώτων της Γενικής Επιχειρηματικότητας και της Επιχειρηματικότητας των πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων – Παράταση ως 31-12-2022

Oikeusperusta

ΝΟΜΟΣ 4399/16, ΦΕΚ Α’117/22-06-2016

Toimenpidetyyppi

Ohjelma

Tarkoitus

Aluekehitys (mukaan lukien alueellinen yhteistyö)

Tuen muoto

Avustus/Korkotuki, Muu, Veroetuus tai verovapautus

Talousarvio

Tuen intensiteetti

Kesto

saakka 31.12.2022

Toimiala

Kaikki tukikelpoiset toimialat

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΝΙΚΗΣ 5-7, ΠΛ.ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Muita tietoja

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisella kielellä Internet-osoitteesta:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

| Päätöksen tekopäivä | 19.7.2022 |
| --- | --- |
| Tuen numero | SA.103286 |
| Jäsenvaltio | Italia |
| Alue | Italia |
| Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi) | SACE guarantee scheme under Section 2.2 of the Temporary Crisis Framework |
| Oikeusperusta | Art. 15 of the Decree Law n. 50 as of 17 May 2022 |
| Toimenpidetyyppi | Ohjelma |
| Tarkoitus | Vakavien taloushäiriöiden korjaaminen |
| Tuen muoto | Takaus |
| Talousarvio | Kokonaistalousarvio: 10 000 000 000 EUR
  Vuotuinen talousarvio: 10 000 000 000 EUR |
| Tuen intensiteetti | |
| Kesto | saakka 31.12.2022 |
| Toimiala | Kaikki tukikelpoiset toimialat |
| Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite | SACE S.p.A. |
| Piazza Poli, 37 /42, 00187, Roma RM, Italy |

Päätöksen tekopäivä

19.7.2022

Tuen numero

SA.103286

Jäsenvaltio

Italia

Alue

Italia

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

SACE guarantee scheme under Section 2.2 of the Temporary Crisis Framework

Oikeusperusta

Art. 15 of the Decree Law n. 50 as of 17 May 2022

Toimenpidetyyppi

Ohjelma

Tarkoitus

Vakavien taloushäiriöiden korjaaminen

Tuen muoto

Takaus

Talousarvio

Kokonaistalousarvio: 10 000 000 000 EUR

Vuotuinen talousarvio: 10 000 000 000 EUR

Tuen intensiteetti

Kesto

saakka 31.12.2022

Toimiala

Kaikki tukikelpoiset toimialat

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

SACE S.p.A.

Piazza Poli, 37 /42, 00187, Roma RM, Italy

Muita tietoja

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisella kielellä Internet-osoitteesta:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

| Päätöksen tekopäivä | 18.7.2022 |
| --- | --- |
| Tuen numero | SA.103614 |
| Jäsenvaltio | Alankomaat |
| Alue | Alankomaat |
| Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi) | COVID-19: Temporary subsidy for events 2022 |
| Oikeusperusta | Kaderwet EZK- en LNV-subsidies, Kaderbesluit nationale EZK- en LNV-subsidies, Tijdelijke subsidieregeling evenementen 2022 |
| Toimenpidetyyppi | Ohjelma |
| Tarkoitus | Luonnonmullistusten tai poikkeuksellisten tapahtumien aiheuttaman tuhon korvaaminen |
| Tuen muoto | Suora avustus, Takaisinmaksettavat ennakot |
| Talousarvio | Kokonaistalousarvio: 475 000 000 EUR
  Vuotuinen talousarvio: 475 000 000 EUR |
| Tuen intensiteetti | 100,0  % |
| Kesto | saakka 30.9.2022 |
| Toimiala | Kaikki tukikelpoiset toimialat |
| Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite | De minister van Economische Zaken en Klimaat |
| Postbus 20401, 2500 EK Den Haag |

Päätöksen tekopäivä

18.7.2022

Tuen numero

SA.103614

Jäsenvaltio

Alankomaat

Alue

Alankomaat

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

COVID-19: Temporary subsidy for events 2022

Oikeusperusta

Kaderwet EZK- en LNV-subsidies, Kaderbesluit nationale EZK- en LNV-subsidies, Tijdelijke subsidieregeling evenementen 2022

Toimenpidetyyppi

Ohjelma

Tarkoitus

Luonnonmullistusten tai poikkeuksellisten tapahtumien aiheuttaman tuhon korvaaminen

Tuen muoto

Suora avustus, Takaisinmaksettavat ennakot

Talousarvio

Kokonaistalousarvio: 475 000 000 EUR

Vuotuinen talousarvio: 475 000 000 EUR

Tuen intensiteetti

100,0  %

Kesto

saakka 30.9.2022

Toimiala

Kaikki tukikelpoiset toimialat

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

De minister van Economische Zaken en Klimaat

Postbus 20401, 2500 EK Den Haag

Muita tietoja

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisella kielellä Internet-osoitteesta:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

---

V Ilmoitukset

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

Euroopan komissio

| 5.8.2022 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 299/5 |
| --- | --- | --- | --- |

5.8.2022

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 299/5

---

VALTIONTUKI – TŠEKKI

Valtiontuki SA.58207 (2021/N) Tuki Dukovanyn uuden ydinvoimalan rakentamiseen ja toimintaan

Kehotus huomautusten esittämiseen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 108 artiklan 2 kohdan mukaisesti

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2022/C 299/02)

Komissio on ilmoittanut 30. kesäkuuta 2022 päivätyllä, tätä tiivistelmää seuraavilla sivuilla todistusvoimaisella kielellä toistetulla kirjeellä Tšekille päätöksestään aloittaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 108 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu menettely, joka koskee mainittua tukea/toimenpidettä.

Asianomaiset voivat esittää huomautuksensa tuesta/toimenpiteestä, jota koskevan menettelyn komissio aloittaa, kuukauden kuluessa tämän tiivistelmän ja sitä seuraavan kirjeen julkaisemisesta. Huomautukset on lähetettävä osoitteeseen

| European Commission |
| --- |
| Directorate-General Competition |
| State Aid Greffe |
| 1049 Bruxelles/Brussel |
| BELGIQUE/BELGIË |
| Faksi: + 32 22961242 |
| Stateaidgreffe@ec.europa.eu |

European Commission

Directorate-General Competition

State Aid Greffe

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Faksi: + 32 22961242

Stateaidgreffe@ec.europa.eu

Huomautukset toimitetaan Tšekille. Huomautusten esittäjä voi pyytää kirjallisesti henkilötietojensa ja/tai huomautusten joidenkin osien luottamuksellista käsittelyä. Tämä pyyntö on perusteltava.

TIIVISTELMÄ PÄÄTÖKSESTÄ

Tšekin viranomaiset ilmoittivat toimenpiteestä 15. maaliskuuta 2022.

Käsiteltävänä olevassa asiassa on kyse valtiontuesta, joka on myönnetty Dukovanyn laitosalueen enintään 1 200 MW:n ydinvoimalan rakentamista ja käyttöä varten. Tärkein hankkeen toteuttamisen mahdollistava säädösteksti on syyskuussa 2021 hyväksytty laki toimenpiteistä Tšekin tasavallan siirtymiseksi kohti vähähiilistä energia-alaa.

Toimenpide sisältää kolmenlaista tukea:

| — | valtion laina (takaisin maksettava rahoitustuki), jonka korko on alhainen ja joka kattaa lähes 100 prosenttia rakennuskustannuksista; |
| --- | --- |

—

valtion laina (takaisin maksettava rahoitustuki), jonka korko on alhainen ja joka kattaa lähes 100 prosenttia rakennuskustannuksista;

| — | ostosopimus, joka on tehty toisaalta tuensaajan ja toisaalta Tšekin hallituksen omistaman ja hallinnoiman erillisyhtiön välisen sähkönhankintasopimuksen muodossa ja jossa erillisyhtiö sitoutuu ostamaan kaiken tuensaajan tuottaman sähkön kiinteään hintaan 60 vuoden ajan. Erillisyhtiö myy kaiken ostamansa sähkön tukkumarkkinoille; |
| --- | --- |

—

ostosopimus, joka on tehty toisaalta tuensaajan ja toisaalta Tšekin hallituksen omistaman ja hallinnoiman erillisyhtiön välisen sähkönhankintasopimuksen muodossa ja jossa erillisyhtiö sitoutuu ostamaan kaiken tuensaajan tuottaman sähkön kiinteään hintaan 60 vuoden ajan. Erillisyhtiö myy kaiken ostamansa sähkön tukkumarkkinoille;

| — | sijoittajansuojamekanismia koskevan lain tai toimintapolitiikan muutos koko sijoituskauden ajaksi. |
| --- | --- |

—

sijoittajansuojamekanismia koskevan lain tai toimintapolitiikan muutos koko sijoituskauden ajaksi.

Tuensaaja on Elektrárna Dukovany II -niminen yhtiö (EDU II), jonka ainoa osakkeenomistaja on ČEZ. EDU II on lainan saaja, voimalaitoksen käyttäjä ja erillisyhtiön kanssa tehdyn ostosopimuksen sopimuspuoli, joka hyötyy sijoittajansuojaa koskevasta lain muutoksesta.

Toimenpiteen tavoitteena on poistaa vuosina 2030–2040 odotettavissa oleva sähköntuotannon vaje, joka syntyy, kun vanhentuneet ydin- ja hiilivoimalaitokset poistetaan käytöstä Tšekissä. Tärkeimmät tavoitteet ovat toimitusvarmuus, hiilestä irtautuminen ja energialähteiden monipuolistaminen.

Tšekki aikoo käynnistää uuden ydinvoimalan vuonna 2036. Hankkeen kokonaisrahoitustarpeeksi arvioidaan tällä hetkellä 7,74 miljardia euroa (vuoden 2020 hintoina). Määrästä 0,18 miljardia euroa rahoitetaan ČEZ:n omalla pääomalla ja 7,56 miljardia euroa valtion lainalla.

Komissio katsoi menettelyn aloittamista koskevassa päätöksessä, että kyseessä on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ”SEUT-sopimus”, 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu tuki. Toimenpiteen yhdenmukaisuudesta SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan c alakohdan kanssa komissio toteaa, että markkinoilla on toimintapuute ja että tuki on tarpeen taloudellisen toiminnan kehittämiseksi.

Komissiolla on kuitenkin epäilyjä, jotka koskevat seuraavia sisämarkkinoille soveltuvuuden arvioinnin osatekijöitä:

| — | toimenpiteen kolmen osatekijän (erityisen pitkä sähkönhankintasopimus, laina sekä sähkönhankintasopimusta täydentävä ja lainmuutokseen perustuva sijoittajansuojamekanismi) asianmukaisuus ja oikeasuhteisuus; |
| --- | --- |

—

toimenpiteen kolmen osatekijän (erityisen pitkä sähkönhankintasopimus, laina sekä sähkönhankintasopimusta täydentävä ja lainmuutokseen perustuva sijoittajansuojamekanismi) asianmukaisuus ja oikeasuhteisuus;

| — | pyrkimykset rajoittaa kilpailun vääristymistä markkinoilla (tasapainotesti) ja tarkemmin ottaen ČEZ:n valinta hankkeen toteuttajaksi sekä se, pidetäänkö markkinoille aiheutuvat kielteiset vaikutukset mahdollisimman pieninä. |
| --- | --- |

—

pyrkimykset rajoittaa kilpailun vääristymistä markkinoilla (tasapainotesti) ja tarkemmin ottaen ČEZ:n valinta hankkeen toteuttajaksi sekä se, pidetäänkö markkinoille aiheutuvat kielteiset vaikutukset mahdollisimman pieninä.

KIRJEEN TEKSTI

The Commission wishes to inform Czechia that, having examined the information supplied by your authorities on the measure referred to above, it has decided to initiate the procedure laid down in Article 108(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU).

1.   THE PROCEDURE

| (1) | Following pre-notification contacts, pursuant to Article 108(3) TFEU, the Czech authorities notified to the Commission on 15 March 2022 their intention to provide support to the construction and operation of a nuclear power plant in Dukovany, Czechia (the ‘Project’). |
| --- | --- |

(1)

| (2) | Following the Commission’s questions sent on 21 April 2022, the Czech authorities replied on 5 May 2022. |
| --- | --- |

(2)

| (3) | On 16 May 2022, the Czech authorities exceptionally agreed to waive their rights deriving from Article 342 TFEU, in conjunction with Article 3 of Regulation 1/1958 (1) and to have this Decision adopted and notified in English. |
| --- | --- |

(3)

2.   DESCRIPTION OF THE CONTEXT

2.1.   Electricity generation in Czechia

| (4) | Czechia’s energy mix is currently dominated by coal- and nuclear-based electricity generation. The following table shows the evolution of the electricity generation capacity and gross electricity generation in Czechia between 2000 and 2021.

  Figure 1


  Evolution of electricity generation capacity in GW and gross electricity generation in TWh in Czechia, 2000-2021






  Source: Czech authorities |
| --- | --- |

(4)

Figure 1

Evolution of electricity generation capacity in GW and gross electricity generation in TWh in Czechia, 2000-2021

Image 1

Source: Czech authorities

| (5) | In October 2019, CZ Transmission System Operator ČEPS presented a resource adequacy outlook (2), presenting two scenarios — Scenario A: baseline scenario which assumes electricity will be produced in modernised coal-power plants (Prunéřov II, Tušimice, Mělník I and Ledvice PP) and Scenario B: low-carbon scenario assuming that all coal power-plants besides new Ledvice PP will be phased-out. Both scenarios lead to adequacy issues (Scenario A: Loss of Load Expectation (‘LOLE’)= 256 hours/year in 2030, 678 hours in 2040 and Scenario B: LOLE=3 622 hours/year in 2040). Another more recent study also done by CEPS, called MAF CZ 2021 (3), detects problems with generation adequacy starting 2025 caused by rising imports to cover Czech demand to levels exceeding 20 %. Issues with electricity shortages occur through all scenarios starting 2035. |
| --- | --- |

(5)

| (6) | According to this, in 2025, exports will be reduced to 5,4 TWh with a total balance of 1,8 TWh in favour of Czechia. The balance would already be negative in 2030, with imports of 8,2 TWh of electricity and a total negative balance of 5,4 TWh in the baseline scenario. Under the 2030 low carbon scenario, the total negative balance would be of 9,2 TWh. While electricity production is expected to decline, consumption is expected to increase slightly from currently around 67 TWh to around 77,5 TWh in 2040, despite energy efficiency measures under Directive (EU) 2018/2002 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 amending Directive 2012/27/EU on energy efficiency. |
| --- | --- |

(6)

| (7) | The Czech authorities explained that the decision to invest in new nuclear capacities was based, amongst others, on the results of the 2019 adequacy assessment, which was part of the key elements for quantifying the need for new investments in nuclear energy. This conclusion is consistent with the findings of the 2021 adequacy outlook of ČEPS. The later adequacy outlook (based on an assumption of a maximum import dependency at 10 % and including the new nuclear in its assumptions post 2035) stresses that the LOLE levels would remain unsatisfactory. |
| --- | --- |

(7)

| (8) | The studies presented by the Czech authorities take into account the expected cross-border flows between Czechia and its neighbouring countries. Czechia is currently a net exporter of electricity to countries in Central and Eastern Europe, but according to ČEPS, this would not last. The day-ahead electricity market is connected by Multi-Regional Coupling (4) based on the implicit allocation of cross-border capacity on the basis of net transmission capacity. In June 2022, the Core (5) Flow-Based Market Coupling project (6) is expected to go-live. Czechia will thus be fully integrated in electricity day-ahead and intraday markets, which will mean achieving the target model of the electricity market in the European Union as defined in the Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management (7). |
| --- | --- |

(8)

| (9) | Although Czechia is well connected with surrounding countries, electricity flows vary considerably at different times of the year. The 2019 adequacy outlook has pointed out that in the Central European region (Core region for the calculation of transmission capacities), periods of electricity shortage in the system are expected to occur in several countries at the same time because of similar climatic conditions, coal phase out plans and supply shortages. (8) The Czech authorities consider that the decline in industrial production resulting from the expected shortage of electricity would result in weakening economic growth and the competitiveness of the Czech economy, which may also lead to major shortfalls on the revenue side of public budgets. Any power outages or its longer term shortage can thus have a significant impact on the social stability of the country with all the associated negative consequences. |
| --- | --- |

(9)

| (10) | The abovementioned studies set out that variable renewable energy sources (‘RES’) will not be able to cover the expected supply gap (recital (19)). Natural gas is found to not be suitable due to its high emission factor (499 tonnes CO2e/GWh vs. 29 by nuclear or 85 by solar within lifecycle) and gas import dependency. Gas dependency is generally higher during the winter as the RES are not producing enough electricity during that period, and heating increases demand. According to the abovementioned studies (see recital (5)), nuclear energy therefore emerges as a more secure option for future energy investments. |
| --- | --- |

(10)

| (11) | Furthermore, in view of the current geopolitical situation and its impact on (future) gas supply to the European Union in particular from Russia, higher electricity demand can be expected as a result of switching from gas-fired to electric heating. |
| --- | --- |

(11)

2.2.   Objectives and background

| (12) | Among other things, the Czech authorities envisage addressing the security of supply concerns described above through investments in new nuclear power generation. Nuclear investment will also address decarbonisation, job creation and industrial competitiveness. The Project is part of a wider programme to support low carbon generation sources, aiming at nuclear power generation accounting for approximately 50 % of the overall generation capacity in Czechia. Indeed, the National Action Plan for the Development of Nuclear Energy (9) in Czechia, approved in June 2015, already elaborated on the strengthening of the role of nuclear power. |
| --- | --- |

(12)

| (13) | There are currently six nuclear power units operating in Czechia, in Temelín and Dukovany. According to Czechia, the existing four units at the Dukovany site are expected to shut down between 2045 and 2047. |
| --- | --- |

(13)

| (14) | The National Energy and Climate Plan (NECP) (10) for Czechia sets energy diversification targets for the share of individual fuels in (i) total primary energy sources (excluding electricity) and (ii) in electricity generation. The Czech authorities explained that the share of nuclear energy for 2020 was respectively 19,1 % and 36,9 %, while the target level for 2040 was set at 25–33 % in primary energy outside electricity and at 46–58 % for electricity generation. |
| --- | --- |

(14)

| (15) | An increase in the share of nuclear energy and renewable sources at the expense of fossil fuels is also considered essential in the NECP for achieving the long-term commitments to reduce greenhouse gas emissions. |
| --- | --- |

(15)

| (16) | Czechia has committed to become climate neutral by 2050. In order to achieve that goal, the structure of the Czech energy market and the sources of electricity generation will need to change significantly. High-carbon fossil electricity generating plants will need to be phased out, in parallel to the decommissioning of aging nuclear power generation capacity. |
| --- | --- |

(16)

| (17) | In the context of the scale of replacement capacity needs and the national security objectives, given the reliance of the Czech economy and industrial base on power resources, Czechia has concluded that substantial new nuclear replacement capacities are needed. |
| --- | --- |

(17)

2.3.   Alternative options for security of supply

| (18) | The Czech authorities have examined several options for securing a low carbon energy mix, namely investments in RES, gas power generation, increase in imports, demand response and nuclear power. Extending the operation of gas, lignite and coal resources was excluded for environmental reasons and because of regulatory uncertainties and CO2 prices. |
| --- | --- |

(18)

| (19) | RES energy production in Czechia should increase up to 22 % by 2030, while the share of RES in electricity consumption is expected to represent 17 % (11). The Czech authorities evaluate the maximum wind energy potential at 2300 MW and the solar energy potential at 5800 MW. The maximum capacity factor for the use of photovoltaic power plants in Czechia is 1 000 hours per year (i.e. 11,4 % of the overall time), and for wind farms it is around 2 000 hours per year (i.e. 22,8 % of the overall time). The potential for biomass for electricity production is considered limited. For those reasons, renewables are not considered by the Czech authorities as sufficient to substitute the coal capacity to be phased out (12). |
| --- | --- |

(19)

| (20) | Furthermore, according to the estimations provided, natural gas-fired generation, including high efficiency power plants, should reach a share of 15 % of the total installed capacity of the Czech electricity system by 2040. The Czech authorities stress that Czechia is fully dependent on imports of natural gas from abroad with low diversification possibilities because of gas network limitations. Gas generation is therefore considered as offering limited self-sufficiency added value and thus cannot fully address the decrease of generation capacity because of coal phase-out in Czechia. |
| --- | --- |

(20)

| (21) | The Czech authorities considered to which extent imports can address the generation deficit. In that respect, they have set a self-sufficiency of electricity supply objective as maintaining a generation capacity on a permanent basis within the corridor of - 5 % up to + 15 % of the load of the system. However, the electricity generated in the coal-fired power plants and the existing nuclear reactors in Dukovany planned to be shut down would account for approximately 55 % of the domestic electricity consumption. According to the calculation of the grid model, it is technically possible to import approximately 20 TWh, which represents around 25-30 % of Czechia’s net energy consumption and which would not suffice to cover the capacity not available any longer because of the decommissioned generation sources. In addition, it is likely that the coal phase out in neighbouring countries also limits the available imports. |
| --- | --- |

(21)

| (22) | Finally, the development of a strategic nuclear capacity has been examined. Because of the geographical specificities and difficulties to develop large scale renewable projects in Czechia, nuclear has emerged as a favoured option for the Czech authorities. The long lifespan, low CO2 emissions, high utilisation factor of the capacity, high fuel concentration and its stable, reliable and predictable operation are seen as major advantages. The two nuclear power plants in Dukovany and Temelín are well connected to the industrial and research and innovation sites. For those reasons, the development of nuclear energy has been identified as a strategic objective, which adds to the other objectives of Czechia for addressing energy security and sustainability (increasing the share of RES, phasing out of coal power plants etc.). |
| --- | --- |

(22)

2.4.   Alternative options on financing mechanisms for nuclear energy

| (23) | On 1 October 2021, Czechia adopted the Act on Measures for the Transition of Czechia to a Low-carbon Energy Sector (13) (‘Low-carbon Act’ or ‘LCA’). The LCA sets the framework for the construction and operation after 2030 of nuclear power plants above 100 MW in Czechia, including the Project (14). |
| --- | --- |

(23)

| (24) | Before adopting the LCA, the Czech authorities examined the efficiency of different support mechanisms for the development of nuclear investments. The options considered included tax credits, capacity mechanisms, direct investment aid (grants), setting a regulated investment prices (RAB) model (recital (28)), contract for difference and support through a low carbon electricity purchase contract between the State and an eligible investor. |
| --- | --- |

(24)

| (25) | The Czech authorities have used tax relief for the construction of electricity generating facilities for RES in the past, but found that that type of aid had significant impact on the national budget and had to be abolished. Furthermore, because of the major changes in market conditions and electricity price fluctuations, tax reliefs in themselves are not considered suitable for securing long-term project-specific investments. |
| --- | --- |

(25)

| (26) | Furthermore, the Czech authorities highlight that capacity mechanisms aim at compensating the readiness of plants to supply electricity in pre-defined periods, regardless of whether they produce or not. Thus, capacity mechanisms are not considered suitable for investments in nuclear resources, which aim at providing for stable and continuous low carbon energy sources in the national mix. |
| --- | --- |

(26)

| (27) | In addition, the Czech authorities envisaged using direct subsidies or public low-interest loans for the construction of a generation installation. Investment aid from the State budget or EU funds was considered as a secure and strong incentive for the realisation of a specific project allowing reasonable return on investment. Czechia also stresses that in 2014, a tender for the completion of the Temelín nuclear power plant was cancelled specifically due to the fact that there was no guarantee of return on investment. Support in the form of a loan also reduces the cost of financing and is therefore considered suitable for the development of nuclear investments. |
| --- | --- |

(27)

| (28) | The Czech authorities also envisaged a support mechanism on a RAB model. Under that model, the amount of the aid would take into account the investments made throughout the life-cycle of the resource, from construction to decommissioning. The price paid would be determined at regular intervals by an independent regulator taking into account efficient investments and other legitimate costs, including a reasonable profit level. A similar regulatory model is used to regulate the price of related electricity and gas transmission or distribution system services in Czechia (15). Under that option, the potential investor (most likely the incumbent ČEZ) would also sell the electricity produced on the markets itself. That model significantly reduces the investment risk and allows third-party financing, as the risk of increase of the capital costs (capital expenditure, CAPEX) and delays in completion are shared between the State and the investor. The price would be determined on a regular basis and would reflect the actual costs. However, since the electricity would be sold directly on the Czech market by the incumbent, there are risks, according to the Czech authorities, that that would reinforce the position of that incumbent and thus may raise competition concerns. They consider that those risks can be eliminated if the electricity is sold by a different entity. |
| --- | --- |

(28)

| (29) | The last option considered is a power purchasing agreement (‘PPA’) between the State and the eligible investor. A 100 % owned State entity would purchase the electricity produced at a predetermined strike price (i.e. the ‘PPA price’). The electricity would then be sold on the electricity markets. The PPA price would reflect the costs of the construction and operation. The PPA will also allow the operator to provision the costs for decommissioning. The contract examined in the context of the prior political discussion would be concluded for a minimum of 30 years and the costs for financing the measure might be either covered by the State budget or (in part or in full) passed on to consumers via a surcharge. That option would reduce the risks for the investor and guarantee a long-term, stable and secure operation of the power plant. |
| --- | --- |

(29)

| (30) | According to the Czech authorities, the PPA and a contract for difference both transfer the market price volatility risk to the State. They consider that the PPA with a special purpose vehicle (‘SPV’) further minimises the market impacts by avoiding strengthening the market power of the potential beneficiaries. Furthermore, unlike the RAB model, this option would allow to return the excess of profits to the State through the SPV. |
| --- | --- |

(30)

| (31) | That latter option was the preferred option for the Czech authorities for the adoption of the LCA, which is also the basic framework for the Project subject to the present State Aid decision. |
| --- | --- |

(31)

3.   DESCRIPTION OF THE MEASURES

3.1.   General description of the Project

| (32) | The notified measure covers the construction and operation of a new nuclear power plant at Dukovany site, Czechia, with a capacity of up to 1 200 MW. The LCA, which only creates a broad framework for support for nuclear investment, is not assessed as a scheme. |
| --- | --- |

(32)

| (33) | The State support consists of a package of three measures:






  1) | an offtake contract that takes the form of a PPA between the main beneficiary — Elektrárna Dukovany II (‘EDU II’) a.s. -, the State represented by the Ministry of Industry and Trade (‘the Ministry’)”), The electricity will be sold to an SPV to be incorporated at a later stage, owned and managed directly by the Czech State (section 3.3.); |
| --- | --- | --- |

(33)

1)

an offtake contract that takes the form of a PPA between the main beneficiary — Elektrárna Dukovany II (‘EDU II’) a.s. -, the State represented by the Ministry of Industry and Trade (‘the Ministry’)”), The electricity will be sold to an SPV to be incorporated at a later stage, owned and managed directly by the Czech State (section 3.3.);

| 2) | a State loan (repayable financial assistance; ‘RFA’) with a low interest rate, covering, in principle, 100 % of the construction costs (section 3.4.); |
| --- | --- |

2)

a State loan (repayable financial assistance; ‘RFA’) with a low interest rate, covering, in principle, 100 % of the construction costs (section 3.4.);

| 3) | a Change of Law or Policy Protection mechanism for the investor during the full investment period (section 3.5). |
| --- | --- |

3)

a Change of Law or Policy Protection mechanism for the investor during the full investment period (section 3.5).

| (34) | The beneficiaries (see also section 3.9) and the structure of the Project are summarised in the following figure:

  Figure 2


  Dukovany Project structure






  Source: the Czech authorities |
| --- | --- |

(34)

Figure 2

Dukovany Project structure

Image 2

Source: the Czech authorities

| (35) | The life-cycle of the Project is divided in five stages:






  — | Stage 1: Preparation and supplier selection |
| --- | --- | --- |

(35)

—

Stage 1: Preparation and supplier selection

| — | Stage 2: Preliminary works |
| --- | --- |

—

Stage 2: Preliminary works

| — | Stage 3: Construction and commissioning |
| --- | --- |

—

Stage 3: Construction and commissioning

| — | Stage 4: Warranty period |
| --- | --- |

—

Stage 4: Warranty period

| — | Stage 5a: Operations |
| --- | --- |

—

Stage 5a: Operations

| — | Stage 5b: Decommissioning |
| --- | --- |

—

Stage 5b: Decommissioning

| (36) | The new-built nuclear power plant is expected to be commissioned in 2036 and have a lifetime of 60 years. |
| --- | --- |

(36)

3.2.   Technical characteristics

| (37) | The Project targets the construction of a III+ generation pressurised water reactor (PWR). A range between 850 MW to 1 200 MW is considered as offering sufficient technical solutions for the selection of the technology provider. The Czech authorities explain that the technology and delivery partners for the Project would be selected via a competitive and transparent tender process. |
| --- | --- |

(37)

| (38) | The engineering, procurement and construction (‘EPC’) supplier will be responsible for the engineering, construction and commissioning of the Project. Following the State decision to exclude applicants from States that are not party to the Agreement on Government Procurement (16), there are three possible technology choices:






  — | AP1000 design by Westinghouse Electric Company LLC (USA); |
| --- | --- | --- |

(38)

—

AP1000 design by Westinghouse Electric Company LLC (USA);

| — | APR1000+ design by Korea Hydro & Nuclear Power (South Korea); and |
| --- | --- |

—

APR1000+ design by Korea Hydro & Nuclear Power (South Korea); and

| — | EPR 1200 design by EdF (France). |
| --- | --- |

—

EPR 1200 design by EdF (France).

| (39) | Other suppliers include suppliers who provide supplies with respect to the Project beyond the EPC supplier and who will be in a contractual relationship with EDU II. All those suppliers will support the Project during the pre-construction development and the operations stage. |
| --- | --- |

(39)

| (40) | The Czech authorities also explained that the Project would likely meet the technical screening criteria set out in point 4.27 of the proposed delegated act adopted pursuant to the Taxonomy Regulation (17), even though those are not yet in force. For example, the Czech authorities explain that there will be resources available at the end of the estimated useful life of the nuclear power plant corresponding to the estimated cost of radioactive waste management and decommissioning. Furthermore, the Czech authorities take into account of section 4.27 of the proposed Delegated Regulation for delegated act for the regulation of the final disposal facilities for the radioactive waste. As regards two criteria set out in the delegated act (namely, having a documented plan with detailed steps to have in operation, by 2050, a disposal facility for high-level radioactive waste, and use of accident-tolerant fuel from 2025), Czech authorities explain that they aim to realise the Project in line with those criteria. |
| --- | --- |

(40)

| (41) | The Czech authorities explained that because of the specificities of the Project in terms of essential national security interest, the State had to include conditions in the contractual framework, ensuring it has sufficient control on the Project. Those conditions are in particular set in a First Implementing Contract, including on confidential information sharing and State security matters. Within that contract, the parties consider that national security interest constitutes a valid reason for a derogation from the national public procurement rules based on Section 29(a) of Act No 134/2016 on Public Procurement (18) for the selection of a contracting party for the construction of the power plant. ČEZ and EDU II commit to discuss the tender organisation outside the Public Procurement Act regime with the national Office for the Protection of Competition and obtain a positive opinion before proceeding with the call for tenders. |
| --- | --- |

(41)

3.3.   Measure 1: Offtake contract (PPA)

3.3.1.   General principles for the offtake contract

| (42) | The first measure is a contract for the purchase of electricity from the plant (‘offtake contract’ or ‘PPA’). |
| --- | --- |

(42)

| (43) | According to Article 3 of the LCA, the Ministry shall submit a proposal for concluding a PPA to the nuclear power plant operator, which covers a number of elements, such as:






  — | An obligation for Czechia, through a 100 % State owned legal entity managed by the Ministry, to purchase the electricity produced by the operator for a set period, which cannot be shorter than 30 years, but can be extended by 10 years several times; |
| --- | --- | --- |

(43)

—

An obligation for Czechia, through a 100 % State owned legal entity managed by the Ministry, to purchase the electricity produced by the operator for a set period, which cannot be shorter than 30 years, but can be extended by 10 years several times;

| — | An obligation for the operator to produce and supply electricity to the grid for the set period; |
| --- | --- |

—

An obligation for the operator to produce and supply electricity to the grid for the set period;

| — | The amount and formula for the PPA price calculation and the rules on a proportionality assessment that the Ministry should carry out at five years period. |
| --- | --- |

—

The amount and formula for the PPA price calculation and the rules on a proportionality assessment that the Ministry should carry out at five years period.

3.3.2.   Financing of the offtake contract

| (44) | Article 9 of the LCA specifies that the financing of the support for nuclear energy may be covered by the Ministry from funds that are created by: (i) the revenues from electricity sales of the SPV; (ii) a levy (19) charged by the network operators to final electricity consumers, similar to the existing financing of RES; and (iii) contributions from the State budget. |
| --- | --- |

(44)

| (45) | Czechia argues that the choice between utilising taxpayers or consumers for any charges or rebates is a question of policy and should remain at the State’s discretion. The Czech authorities explained that they intend using all the revenue streams described in Article 9 LCA. The funds earmarked for financing measures for a transition to the low-carbon energy sector will be kept by the Ministry or by the SPV separately in special accounts at banks based in Czechia. |
| --- | --- |

(45)

| (46) | It is envisaged that the terms of the offtake contract would cover the operating period of the plant (currently estimated at 60 years). The law itself sets a contract duration of a minimum of 30 years with prolongation options. On the other hand, the Czech authorities explain that the planned contract duration for the Project is 60 years and that the contract provides neither for prolongation nor for shortening options. |
| --- | --- |

(46)

| (47) | The offtake contract will be concluded at a later stage, after selection of the technology and delivery partners and before the commissioning of the new built power plant and once the SPV has been established. |
| --- | --- |

(47)

3.3.3.   The SPV

| (48) | As mentioned above, the offtake contract is planned between EDU II, the main beneficiary of the Project and the Ministry/ Czechia. All the electricity that will be produced by the beneficiary of the Project will be purchased by the SPV, a 100 % state-owned legal entity holding a license for trading with electricity. |
| --- | --- |

(48)

| (49) | The Czech authorities explained that the objective of that structure is to lower the risk of potential market distortions due to concentration of market power within the ČEZ Group. The SPV may contract in an open selection procedure a third party to assume contractually the electricity trading role on an arms-length basis. |
| --- | --- |

(49)

| (50) | The SPV will either sell the electricity on the wholesale market using its own trading desk, or externalise its operation by contracting with a third party, who will then undertake to sell the electricity on the market on behalf of the SPV. The SPV may also conclude bilateral contracts for the sale of electricity or hedging contracts with individual customers in addition to selling on the day ahead and intraday (spot) markets. |
| --- | --- |

(50)

| (51) | Czechia also explained that the SPV is expected to be set up not earlier than 2030, but not later than 12 months before the commissioning of the new nuclear power plant, especially to avoid unnecessary costs and due to uncertainties about the market and regulatory environment after 2030. |
| --- | --- |

(51)

| (52) | According to Czechia, the SPV will also be established in accordance with the applicable national and European Union law, i.e. ensuring in particular the principles of independence, competence and transparency. |
| --- | --- |

(52)

| (53) | There are no specific provisions on the marketing strategy of the SPV yet. Czechia evaluates different trading models based on the current market perspective and focuses on key principles to be pre-defined at the moment of its incorporation, while a certain degree of flexibility should be maintained to adjust the strategy to the market structure and conditions prevailing at the time close to the expected date of commissioning of the new nuclear power plant. According to Czechia, the trading model envisaged from the current market perspective is based on a conservative approach for a large base load power plant, with too much uncertainty regarding market design and structure after 2036. The SPV will enter into the following contractual agreements to execute its trading:

  Figure 3


  Envisaged contracts of the SPV







  Counterparty | Type of contract |
| --- | --- | --- |
| OTE (Czech electricity market operator, and also the operator of short term organised markets) | i. | Market participant registration / subject of settlement registration |

(53)

Figure 3

Envisaged contracts of the SPV

Counterparty

Type of contract

OTE (Czech electricity market operator, and also the operator of short term organised markets)

i.

Market participant registration / subject of settlement registration

| ii. | Agreement to access Day Ahead and Intraday markets |
| --- | --- |

ii.

Agreement to access Day Ahead and Intraday markets

| iii. | Imbalance settlement contract |
| --- | --- |

iii.

Imbalance settlement contract

A customer(s) on wholesale market (Czech market / Foreign market)

Bilateral contract(s) for electricity

A customer(s)/traders on wholesale market (Czech market / Foreign market)

Hedging contracts

Contracted party to fulfil role of a balancing responsible party

Contract to provide service of deviation balancing

ČEPS

Contract for transmission of electricity in case of sale abroad

Relevant market operator

Registration in virtual trading points abroad

Source: Czech authorities

| (54) | Czechia will ensure, when establishing the SPV, that it is not part of a vertically integrated group controlled by ČEZ. The corporate structure of the SPV will be construed under Act. No. 90/2012 Coll. on Commercial Companies and Cooperatives (Business Corporations Act), including rules of managerial duty of care by the members of the SPV’s bodies. The SPV’s supervisory board will be set up to ensure principles of competence and transparency in particular. Furthermore, an independent auditing committee should be setup to supervise all accounting and audit activities of the SPV. |
| --- | --- |

(54)

| (55) | Article 8 of the LCA sets the rules allowing the SPV to establish a charge that the transmission and distribution system operators can require from electricity consumers and pay the SPV back. The national energy regulator (the Energy Regulatory Office) would determine the method and timing of accounting and disbursing the levy to cover the relevant costs. |
| --- | --- |

(55)

| (56) | The SPV will be selling the electricity on the market, included through bilateral contracts.






  — | In case the PPA price is higher than the realised market revenue, and the SPV is suffering a loss, this would be balanced via financial compensation from the State budget and/or a levy on top of the distribution network charges paid by the final consumers or from the State budget only. The Government will decide on the financing of the offtake contract at the latest at the moment of its conclusion. |
| --- | --- | --- |

(56)

—

In case the PPA price is higher than the realised market revenue, and the SPV is suffering a loss, this would be balanced via financial compensation from the State budget and/or a levy on top of the distribution network charges paid by the final consumers or from the State budget only. The Government will decide on the financing of the offtake contract at the latest at the moment of its conclusion.

| — | In case the realised market revenue is higher than the PPA price, and the SPV is making a profit, this will be allocated in line with Article 9(3) of the LCA to customers by lowering the regulated price component (which notably serves to finance renewable support schemes) and in line with the Article 12 (20) of the LCA and Section 28(1) sub e) of the Act no. 165/2012 Coll., on promoted energy sources and on amendment to some laws to finance measures supporting the promoted energy sources (other than nuclear sources). The excess revenues could also be fed back to the State budget. |
| --- | --- |

—

In case the realised market revenue is higher than the PPA price, and the SPV is making a profit, this will be allocated in line with Article 9(3) of the LCA to customers by lowering the regulated price component (which notably serves to finance renewable support schemes) and in line with the Article 12 (20) of the LCA and Section 28(1) sub e) of the Act no. 165/2012 Coll., on promoted energy sources and on amendment to some laws to finance measures supporting the promoted energy sources (other than nuclear sources). The excess revenues could also be fed back to the State budget.

| (57) | The offtake contract will contain a Minimum Output Volume for Day Ahead (Daily Forecast) and a Longer Period (an agreed output over an agreed period of time between the State and the investor), which EDU II will have to comply with. The Czech authorities explain that the power plant will be connected with a high load factor (90 %), which should ensure that there will be no motivation or incentive for market manipulation in the form of production volume adjustments. The PPA price, which will be EDU II’s only source of revenue, will only be payable on volume delivered, which — according to the Czech authorities — should guarantee that the maximum capacity will be used and outages would be prevented. |
| --- | --- |

(57)

| (58) | During the offtake period (currently estimated at 60 years corresponding to the economic lifetime of the project), electricity will be exclusively sold to the SPV owned by the State. After the offtake period, the EDU II may sell electricity directly on the wholesale market. |
| --- | --- |

(58)

| (59) | The Energy Regulatory Office shall determine the price components of transmission and distribution grid tariffs for support of electricity generation from low-carbon power plants in line with Act no. 165/2012. The components may have both positive and negative values. |
| --- | --- |

(59)

3.3.4.   Price setting for the offtake contract

3.3.4.1.   PPA price

| (60) | According to the Czech authorities, the purpose of the offtake contract is to provide a high degree of certainty over the level of revenues that EDU II will obtain over the duration of that contract. |
| --- | --- |

(60)

| (61) | Article 5 of the LCA reads as follows:






  ‘(1) | The strike price shall be determined so that it covers economically justified costs for ensuring a reliable, secure, necessary and efficient capacity in the licensed operation of the low-carbon power plant and costs related to its decommissioning as well as depreciation costs and reasonable profit ensuring a reasonable level of return on realized investment in the low-carbon power plant under the offtake contract in compliance with the normally acceptable internal rate of return (IRR) in the respective sector. The strike price shall be determined based on the budgeted costs of the low-carbon power plant construction. |
| --- | --- | --- |

(61)

‘(1)

The strike price shall be determined so that it covers economically justified costs for ensuring a reliable, secure, necessary and efficient capacity in the licensed operation of the low-carbon power plant and costs related to its decommissioning as well as depreciation costs and reasonable profit ensuring a reasonable level of return on realized investment in the low-carbon power plant under the offtake contract in compliance with the normally acceptable internal rate of return (IRR) in the respective sector. The strike price shall be determined based on the budgeted costs of the low-carbon power plant construction.

| (2) | The strike price can be altered if it is found disproportionate in the course of its assessment under Section 3 (3) e) or at an earlier time upon mutual agreement between the Ministry and the low-carbon power plant eligible investor.’ |
| --- | --- |

(2)

The strike price can be altered if it is found disproportionate in the course of its assessment under Section 3 (3) e) or at an earlier time upon mutual agreement between the Ministry and the low-carbon power plant eligible investor.’

| (62) | The strike price of the contract will be determined in mutual agreement between the Czech government and EDU II, subject to adjustments (21), if the strike price is found to be disproportionate. According to the Czech authorities, the fixing of the offtake contract price level is based on a formula, i.e. a financial model that calculates the equity internal rate of return (IRR), taking into account several assumptions such as for capital expenditure, operating costs, financing or operation. The PPA price determines the revenue input for the model and it can be fixed in a way to ensure that the resulting equity IRR equals the specified target equity IRR for the investor. The EPC tender outcome will be a key input to determine actual parameters (such as for costs) in the model, while ensuring the minimum necessary total quantum is defined by the competitive market process. |
| --- | --- |

(62)

| (63) | Before the EPC tender outcome is known, the business plan uses indicative cost estimates based on benchmarking and public information available from the design, development and operations of existing plans. The overall capital expenditures, i.e. costs for construction (‘overnight cost’), are estimated at [...], taking into account benchmarking based on similar technologies. The operating cost estimates include fuel costs, waste management fees paid to the State, operations and maintenance costs excluding fuel costs, and an ongoing reserving requirement for decommissioning and lifecycle renewal capital expenditures. In total, the Czech authorities estimate the operating costs at approximately [...] (with estimates for fuel procurement costs of [...], for decommissioning & waste management fee of [...], for operation and maintenance costs of [...] and ongoing renewal costs of [...]), based on ČEZ’s current operating costs of ca. [...] at the Temelin NPP and Dukovany NPP. |
| --- | --- |

(63)

| (64) | The off-take contract is intentionally designed to maintain both cost delivery and operating efficiency incentives for the investor and to allow a shortening of its term, if market conditions allow for it and upon common agreement of the parties to the offtake contract. The Czech authorities estimate that the strike price can be set at between 50 and 60 EUR/MWh with a contract duration of 60 years. |
| --- | --- |

(64)

| (65) | According to the LCA, the offtake contract shall stipulate ‘rules for the assessment of its proportionality by the Ministry to be carried out no later than 5 years from the beginning of the electricity supply from the low-carbon power plant to the electricity grid of Czechia, and then in regular intervals of at least once every 5 years’. |
| --- | --- |

(65)

3.3.4.2.   Rate of return

| (66) | The financial model discussed in recital (63) aims at estimating the PPA price necessary to achieve the target equity IRR for the investor. According to the Czech authorities, the target equity IRR for the investor is determined by comparison to the required return on equity (RoE). The Czech authorities explain that the State and the Project promoter, EDU II, have analysed the required RoE in line with accepted market practices: (a) bottom up analysis based on capital asset pricing model (‘CAPM’), and (b) benchmarking analysis referencing to other nuclear projects but also nuclear utilities and other infrastructure projects/investments with similar risk profile characteristics. |
| --- | --- |

(66)

| (67) | In ČEZ’s business plan submitted by the Czech authorities, the CAPM estimate for the required RoE falls within the range of [9,5 — 12 %] in the base case. This is based on contemporaneous risk free rates (Rf) of [0,4 — 0,8 %], a market risk premium (MRP) of [5,5 — 6,5 %], an unlevered beta of [0,40 — 0,55], gearing (= debt / (equity + debt)) of [55 — 65 %], and a nuclear construction and operating premium of [2,75 — 3,75 %]. |
| --- | --- |

(67)

| (68) | For the equity beta estimate, the business plan considers a range estimate based on the market cap weighted average and the median of a comparator set of betas. For this set, the Czech authorities explain that it considers a number of European listed energy utility companies (including ČEZ), refining the list to primarily consider betas for companies with nuclear energy operations in their portfolios. |
| --- | --- |

(68)

| (69) | The business plan explains that to incorporate risks specifically related to a NPP, the analysis includes a nuclear construction and operating premium. However, since the risk allocation of the Project has not yet been finalised between the stakeholders, ČEZ presents a preliminary estimate of this premium. According to the business plan, this range is provisional and would need to be refined once the risks of the Project are fully allocated. |
| --- | --- |

(69)

| (70) | According to the business plan, the Czech authorities explain than the required RoE is cross-checked based on RoE estimates from comparator benchmarks. According to the business plan, the findings from this comparison indicate that the RoE estimates for the Project are consistent with those of other NNPs, energy infrastructure projects and regulated returns for energy utilities in Czechia after taking into account the differences and risk and the risk return trade off. |
| --- | --- |

(70)

| (71) | The Czech authorities explain that the expected equity IRR range is set at [9 to 11] %, which sits at the lower end of the investor’s requirements for the Project according to the Czech authorities. By applying a realistic scenario (of 10 % cost-overrun) the equity IRR would fall to 7,2 %. |
| --- | --- |

(71)

| (72) | The Czech authorities claim that the rate of return projected as a target for the offtake contract is consistent with a range of analyses carried out to prepare the government for the offtake contract negotiations. |
| --- | --- |

(72)

| (73) | The Czech authorities submit that the preliminary analysis on envisaged Project costs indicates commercial returns are feasible for the investor under the terms of the offtake contract. |
| --- | --- |

(73)

| (74) | Moreover, the Czech authorities argue that based on varied power price projections from independent sources, preliminary analysis by the Czech authorities indicates feasibility of adequate returns for the State from onward power sales to the market to both compensate for the RFA and to deliver typical market level returns. |
| --- | --- |

(74)

| (75) | In particular, the State return would be driven by the following primary cash inflows:






  — | The SPV profits: those represent (uncertain) cash flows that stem from the difference between the PPA price and the market price, assuming no hedging in place. The profits may be returned through the State, in particular through the payment of dividends. |
| --- | --- | --- |

(75)

—

The SPV profits: those represent (uncertain) cash flows that stem from the difference between the PPA price and the market price, assuming no hedging in place. The profits may be returned through the State, in particular through the payment of dividends.

| — | State loan: these represent cash flows that the State receives from the issuance of the RFA in form of principal repayment and the interest; |
| --- | --- |

—

State loan: these represent cash flows that the State receives from the issuance of the RFA in form of principal repayment and the interest;

| — | In addition, the State would receive tax payments from the Supply SPV and the Project Company (dependent on profits levels). |
| --- | --- |

—

In addition, the State would receive tax payments from the Supply SPV and the Project Company (dependent on profits levels).

| (76) | The pricing of the offtake contract would be set such that ČEZ, as an investor, receives the permitted equity return and such that the RFA is repaid. |
| --- | --- |

(76)

| (77) | In particular, the Czech authorities explain that the State, by taking on the merchant power price risk, may make a profit or a loss depending on the future evolution of power prices. the Czech authorities also explain that the investor was unwilling to take the risk of the project not to reach the necessary return of investment because of the too low market prices. |
| --- | --- |

(77)

| (78) | According to the Czech authorities, investments in nuclear sources are characterised by very high capital expenditure, long construction, and operational timelines. Nuclear power plant projects are considered by the Czech authorities as being exposed to significant political and regulatory risks throughout their asset life. Additionally, ongoing structural changes in the energy sector and developments in the electricity market add further complexity to long term investments. For those reasons, Czechia considers that nuclear power plants (‘NPPs’) require strong State support to compensate for the significant risks and uncertainty faced by investors. New nuclear generation construction projects across the world are supported by governments, and the aid package is a key project enabler as well as a political and economic necessity for long-term success. |
| --- | --- |

(78)

| (79) | Moreover, if all the power is sold under the offtake contract under favourable market conditions, this would not lead to overcompensation for the investor as that benefit remains with the SPV and EDU II receives the PPA price regardless of the market price. |
| --- | --- |

(79)

3.3.4.3.   Revenues and Costs of the Project

| (80) | During the operating period, EDU II will be selling produced electricity exclusively to the SPV at a pre-agreed PPA price defined by the off-take contract with a duration of 60 years. The SPV will be selling the electricity on the market. After the PPA period, EDU II could sell electricity directly to the wholesale market or extend the PPA period with the SPV (only if asset life is extended beyond current technical assumptions). |
| --- | --- |

(80)

| (81) | Czechia explained that long term power price development in the operating period is of relevance for the ultimate returns to the State (market price can be higher or lower than the PPA price). Profit generated by the SPV would be ultimately passed on to the final consumers via a reduced cost of renewable financing. Given the very distant forecast period and the high level of interventions that were noted in the description of the project, relying on any such long term forecasts is a challenge for market participants. The price forecasts that are available publicly or through subscription, cover only the initial period of the operations. Therefore, long term forecasts that cover the operational lifetime of the plant are just inflation-linked extrapolations. |
| --- | --- |

(81)

| (82) | Noting those limitations, the State-level analysis has been conducted on a wide range of possible price levels and verifies meaningful positive returns. From first principles on price signals needing to cover the levelised cost base to incentivise any new entrants at or below the Levelised cost of electricity (‘LCOE’) of the price setting plant, it is rational to assume that market prices in the future would be set by peaking gas plants. This would imply higher long-term prices than the LCOE of a nuclear project (range of approximately 50 to 60 EUR/MWh on a range of credible assumptions) and hence a possible positive return for the State. The Czech authorities explain that the low price ranges compared to other nuclear projects were achieved thanks to the favourable financing conditions of the RFA and following the lessons learned through OECD countries (22). |
| --- | --- |

(82)

| (83) | According to the Czech authorities, the most current EY study ‘Analysis of electricity price development on the relevant EU markets by 2040’ from March 2020 has an estimation of wholesale electricity prices in 2040 around 90 EUR/MWh (at 2020 prices) (23). Other studies estimate for the relevant period a price level of electricity at 70 EUR/MWh (Aurora for Germany). Newest electricity forecast of ICIS (2020) expect for Czechia prices above 90 EUR/MWh already in 2030. |
| --- | --- |

(83)

| (84) | The Czech authorities explain that the offtake contract is based on assumptions that take into account the future decommissioning and nuclear waste levy costs. Those are part of the justified costs included in Section 5(1) of the LCA. The current estimate for decommissioning and waste management fees is included in the operational expenditures of the Project at 4 EUR/MWh as stated in a Business Plan elaborated by the investor and based on ČEZ experience at their other nuclear power plants. |
| --- | --- |

(84)

3.3.4.4.   Overcompensation control

| (85) | As per section 3(3)(e) of the LCA, the Ministry will have to carry out an assessment of proportionality of the strike price no later than five years from the beginning of the electricity supply and then in regular intervals of at least once every five years. The assessment will be based on the most recent version of the financial model by a reference to a threshold specified in the offtake contract of [9 to 11 %] equity IRR or the IRR which was subject to previous overcompensation settlement. If circumstances arise that lead to significantly stronger cash flows than assumed, the overcompensation mechanism will adjust the PPA price such as to share (50:50) the gain with the State and void excessive return on equity (24). |
| --- | --- |

(85)

| (86) | Overcompensation adjustments may take the form of PPA price adjustment or a lump sum to be paid to the State. |
| --- | --- |

(86)

3.4.   Measure 2: State loan (repayable financial assistance, RFA)

| (87) | Czechia intends to provide a State loan, the RFA, of an expected amount of EUR 7,56 billion (exact loan amount will be defined based on the outcome of the tender and signature of the EPC contract) in order to finance the development of the Project. |
| --- | --- |

(87)

| (88) | According to Article 4 of the LCA, it is possible that the investor in nuclear generation obtains an RFA from the government. The LCA fixes the main terms for such an RFA as well as the modalities for its payment. The Czech authorities submit that such an RFA is necessary for the realisation of the Project. |
| --- | --- |

(88)

| (89) | The beneficiary will pay an interest rate of 0 % during the construction phase of the Project. The annual interest rate is set as a fixed one until the repayable financial assistance due date and corresponds to the amount of the state debt costs determined by the Ministry of Finance as a percentage rate for the given year and increased by 1 percentage point, with the annual interest rate to be at least 2 %. The RFA will be negotiated once the tendering process for the construction of the nuclear power plant is finalized. To the extent that the RFA would not be refinanced earlier, the Czech authorities estimate that the RFA would have a 30-year repayment period post commercial operation date on an amortising straight-line profile. |
| --- | --- |

(89)

| (90) | The RFA is expected to cover 100 % of the costs involved during Stages 2 and 3 (see recital (35)). The RFA will be secured by assets of EDU II and there will be no recourse to ČEZ or a guarantee by ČEZ for the RFA. |
| --- | --- |

(90)

3.5.   Measure 3: Change of Law or Policy Protection mechanism

| (91) | The third measure for supporting the Project is a cost recovery protection for ČEZ in case Czechia decides to change national policy on nuclear energy or not to grant measures 1 or 2 or to stop the implementation by rejecting the bidders for the construction of the plant. As such, the Change of Law protection consists in a put option for ČEZ or a call option for the State in case certain circumstances occur. |
| --- | --- |

(91)

| (92) | This measure has a contractual basis. More specifically, the Czech authorities concluded with ČEZ and EDU II a Master Agreement and a First Implementing Contract setting the framework for cooperation on the Project, including the Change of Law or Policy Protection mechanism for the first Stage of the Project. |
| --- | --- |

(92)

| (93) | The Czech authorities explain that the Change of Law protection was necessary to enable the investment and to guarantee the protection of EDU II in relation to events beyond its control (e.g. in case of ‘Legitimate Grounds’ (25)). The aim of the risk sharing is to protect EDU II from certain risks (see annex). At the same time, EDU II will bear the risk of Project cost overruns for reasons other than Legitimate Grounds. |
| --- | --- |

(93)

| (94) | The First Implementing Contract fixes the procedures and modalities for renegotiation of the terms of the contract in case of Legitimate Grounds and on the sale of shares to the State for Legitimate Grounds during Stage 1 of the Project. The First Implementing Contract details the modalities of the share purchase arrangements in view of guaranteeing that the operation is neutral to both parties (e.g. by ensuring that the purchase price value corresponds to the funds invested in EDU II, that there are no revenue transfers from EDU II to ČEZ, etc.). The modalities to apply the risk sharing will be further detailed in the PPA/ offtake contract for the other Stages of the Project. |
| --- | --- |

(94)

| (95) | The Czech authorities explain that the objective of this measure is to minimise the amount of aid needed when determining the strike price by creating an acceptable framework of risk allocation. The impact of this measure is to limit the risk for the investor and at the same time to reduce the investment return range. The Change of Law protection aims at ensuring the overall acceptability of the Project for the investor and for the State. |
| --- | --- |

(95)

| (96) | The Czech authorities furthermore explain that the purchase price for the sale of all shares to the State until the end of Stage 1 is fixed at CZK 4 509 591 000 with a possible additional fee due to Legitimate Grounds not exceeding CZK 200 000 000 corresponding to the overall amount of capital contributions which ČEZ will provide. In a separate agreement, the parties have fixed the conditions under which those amounts will include an economic return of investment and the conditions under which they will not. As a general rule, if the Project is shut on Legitimate Grounds, a return of investment will also be due to ČEZ. |
| --- | --- |

(96)

3.6.   Implementation of the different stages of the Project

| (97) | The First Implementing Contract regulates stage 1 of the Project, i.e. until selection of the EPC contractor. That step is expected in 2024. For the stages 2 and 3 of the Project (i.e. preliminary works, construction and commissioning) the First Implementing Contract provides that on or before 28 July 2024 the Second Implementing Contract or Power Purchase Agreement shall be signed and shall replace the First Implementing Contract. The contractual setup after 2024 currently under preparation includes a Power Purchase Agreement, an Investor Agreement and a decision of the State to provide the RFA. |
| --- | --- |

(97)

| (98) | The PPA will define obligations and rights of the State and of the investor (EDU II and ČEZ), including detailed specifications of protection of the investor in case of Legitimate Grounds occurrence as defined in the footnote 26. EDU II would be entitled to a compensation in case of cost increases in capital (CAPEX) or operating (OPEX) expenses or loss of Project revenue or other adverse impact on the Project due to Legitimate Grounds. Such compensation can be a lump sum payment of recalculation of the PPA price. The PPA would specify events or situations which trigger a put option of the investor or a call option of the State. Moreover, it provides the principles under which the price of such option shall be calculated. As mentioned in recital (88), the Government may decide to grant the RFA. This decision will contain conditions specifying the payments to the investor and then repayment of the RFA to the State, subject to the requirements set out in the LCA (see recital (87)). |
| --- | --- |

(98)

3.7.   The national legal basis and transparency

| (99) | The national legal basis for this measure is the Act on Measures for the Transition of Czechia to Low-Carbon Energy and on Amendment of Act No. 165/2012. |
| --- | --- |

(99)

| (100) | The modalities for implementing the Project are set out in the Master Agreement between the Ministry and EDU II with the involvement of ČEZ and the First Implementing Contract between the Ministry and EDU II with the involvement of ČEZ. |
| --- | --- |

(100)

| (101) | The Project is made conditional in the Master Agreement on prior State aid approval. |
| --- | --- |

(101)

| (102) | The aid will also be governed by Act No. 218/2000 Sb., Act on Budgetary Rules and Amendment of Some Relating Acts (Budgetary Rules), as amended. |
| --- | --- |

(102)

| (103) | The Czech authorities explained that the information on the measure will be published on the Ministry website https://www.mpo.cz/cz/energetika/. |
| --- | --- |

(103)

3.8.   Financing structure of the Project

| (104) | The estimated capital expenditures costs of the Project amount to EUR 7,74 billion. Those costs are distributed as follows:

  Figure 4


  Estimated costs of the Project during its construction period (stage 3) | till 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ČEZ equity phase1 (mil. EUR) | 180 | | | | | | | | | | | | | | 180 |
| Debt (RFA) -phase 2,3 (mil. EUR) | | 54 | 86 | 101 | 136 | 157 | 239 | 1 102 | 1 230 | 1 263 | 1 193 | 822 | 572 | 605 | 7 560 |
| CAPEX Debt + 32 % reserve due to legitimate grounds (mil. EUR) | | 71 | 114 | 133 | 180 | 207 | 315 | 1 455 | 1 624 | 1 667 | 1 575 | 1 085 | 755 | 799 | 9 979 |
| CAPEX Debt + 32 % reserve due to legitimate grounds (mil. CZK) | | 1 788 | 2 872 | 3 360 | 4 534 | 5 249 | 7 957 | 36 585 | 40 997 | 42 105 | 39 778 | 27 482 | 19 080 | 20 197 | 251 984 |

(104)

Figure 4

Estimated costs of the Project during its construction period (stage 3)

till 2024

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

Total

ČEZ equity phase1 (mil. EUR)

180

180

Debt (RFA) -phase 2,3 (mil. EUR)

54

86

101

136

157

239

1 102

1 230

1 263

1 193

822

572

605

7 560

CAPEX Debt + 32 % reserve due to legitimate grounds (mil. EUR)

71

114

133

180

207

315

1 455

1 624

1 667

1 575

1 085

755

799

9 979

CAPEX Debt + 32 % reserve due to legitimate grounds (mil. CZK)

1 788

2 872

3 360

4 534

5 249

7 957

36 585

40 997

42 105

39 778

27 482

19 080

20 197

251 984

Source: Czech authorities

| (105) | The total funding requirement of the Project has been estimated at EUR 7,74 billion in nominal terms which will be financed via EUR 0,18 billion initial equity from ČEZ in stage 1 (26), and by a EUR 7,56 billion State loan, the RFA, in stage 2. |
| --- | --- |

(105)

| (106) | An additional EUR 1,77 billion committed contingent equity might be provided by ČEZ to finance any potential cost overruns not caused by Legitimate Grounds. The details on the approach for financing of any cost overrun will be agreed by ČEZ and the State. The total maximum equity commitment from ČEZ for the Project in the development and construction phase will be EUR 1,95 billion. |
| --- | --- |

(106)

| (107) | The Czech authorities explain that the overruns cap is the result of the commercial negotiation between parties and the result of effective and optimal risk allocation for the Project. They consider that the Project could not be realised with an open-ended financial commitment. |
| --- | --- |

(107)

| (108) | As mentioned under recital (63), the Czech authorities anticipate the construction costs of the Project to be [...] (overnight, thus without interest during the construction period, at 2020 price level) and assume the operating costs to be around [...] (at 2020 price level) comprising fuel, O&M, lifecycle renewal capex and decommission and waste management costs. In an alternative scenario (27), the Czech authorities estimate the construction costs for the Project, not related to overruns caused by Legitimate grounds, to be 10 % higher. |
| --- | --- |

(108)

| (109) | In case a Legitimate Ground is preventing or delaying the performance of any legal obligations of EDU II, EDU II will be excused from non-performance or delay in the performance of such legal obligations. In case of a Legitimate Ground leading to CAPEX/OPEX increase or loss of Project revenue or other adverse impact on the Project, EDU II will be entitled to monetary compensation. Such compensation can be a lump sum payment or recalculation of the PPA price. |
| --- | --- |

(109)

| (110) | The cost estimates are indicative at this stage and have been developed based on precedents. The actual costs will be determined by the outcome of the EPC tender and the technology selected. Over its 60-year asset life the Project will benefit from a 60-year power purchase agreement (PPA) with the State under which the State will commit to purchase the total electricity output generated by the Project. The PPA will be denominated in EUR and indexed in line with the assumed cost indexation. |
| --- | --- |

(110)

3.9.   The beneficiaries

3.9.1.   Selection of the beneficiary

3.9.1.1.   EDU II as direct beneficiary

| (111) | The direct beneficiary of the measure is EDU II, a fully owned subsidiary of CEZ. EDU II has for purpose to construct and operate the new nuclear generation in Dukovany. It will conclude the offtake contract and receive the RFA. It is also the entity in charge of the construction and operation of the new nuclear installation. EDU II and ČEZ are also benefiting from investment protection under the Change of Law mechanism. |
| --- | --- |

(111)

3.9.1.2.   ČEZ as indirect beneficiary

| (112) | EDU II is a fully owned subsidiary of ČEZ. ČEZ is the Project sponsor in charge of performing the strategic control and oversight for the Project, while EDU II is a separate entity with its own structure implementing the Project. EDU II will perform all the management functions with effective control and oversight by ČEZ. The Project will be overseen by two boards and an executive leadership team with experience in nuclear and conventional power plants. |
| --- | --- |

(112)

| (113) | ČEZ is the only nuclear plant operator in Czechia. It is a public company listed on the Prague and Warsaw Stock Exchanges and the parent company of the ČEZ Group operating in several European countries. Its majority shareholder is Czechia with 69,78 % and the shareholder rights are exercised by the Ministry. |
| --- | --- |

(113)

| (114) | The Czech authorities explain that the choice of the current Project model and of ČEZ as Project promoter was the result of a detailed assessment by the Government, but was not preceded by a tender, a selection process or a public call for expression of interest. |
| --- | --- |

(114)

| (115) | In June 2017, the Standing Committee for Nuclear Energy drafted and discussed a report (28), which summarised the analysis undertaken and the assessment of various investor models (including consortiums of private companies) and financing models considered for the Project. The report detailed three options. The first option was a private investor consortium with three sub-options: (i) investor consortium completely excluding participation from the Czech State or ČEZ Group; (ii) investor consortium with a minority stake held by ČEZ Group; (iii) investor consortium with a minority stake held by the State. This first option was not preferred because of the low control the State could exercise on the Project completion. The second option was to realise the Project fully by a separate State owned entity to be entrusted with the construction and operation of new nuclear power plant. While that option was considered as offering sufficient security, it was rebutted because of the high impact on the budget and the lack of sufficient technical knowledge. |
| --- | --- |

(115)

| (116) | The third option where ČEZ was the Project promoter (29) was considered by the Czech authorities as optimal since it provided the necessary State control (in particular through the SPV set up) and took advantage of ČEZ’s experience with the construction and operation of nuclear power plants. According to the Czech authorities, ČEZ is the most suitable entity to act as the developer and investor for the Project also due to the majority ownership interest held by Czechia represented by the Ministry in the company, which provides the Czech Government with comfort regarding national security aspects and availability of funds for the required equity capital. That option was approved following the Government Resolution No. 485 of 8 July 8 2019. |
| --- | --- |

(116)

| (117) | The Czech authorities explain that ČEZ has extensive experience in the market as a credible and capable nuclear power plant developer and operator in Czechia and is very familiar with the legislative and regulatory framework, including licencing procedures. As one of the ten largest energy companies in Europe, the ČEZ group has experience also in nuclear research, planning, construction and maintenance of energy facilities and the processing of energy by-products. Thus, the Czech authorities explain that ČEZ has highly qualified staff experienced not only in nuclear energy, but also in public procurement and negotiations, which should be an asset for the Project realisation. |
| --- | --- |

(117)

| (118) | According to the Czech authorities, the availability of suitable sites for the construction of a nuclear power plant and the economic rationality of its construction constitutes another important aspect. Czechia has limited geological, geographical and technical conditions for the construction of a new nuclear power plant as regards the stability of the subsoil, availability of water and the possibility of transmission of the produced power. The Czech authorities consider that the best conditions, verified by more than 30 years of operation of the existing units, are in Dukovany. |
| --- | --- |

(118)

| (119) | The Czech authorities explained that ČEZ has already undertaken enabling works on the site (such as feasibility studies, main site and adjacent land acquisition), which reduced the Project timeline by 10 to 12 years and potentially reduced the cost of the Project by several hundred million euros. |
| --- | --- |

(119)

| (120) | ČEZ/EDU II has already a number of essential licences and approvals for the realisation of the Project, such as an Environmental Impact assessment and siting permission according to Atomic Act and State Authorisation or a new nuclear power plant. The process for obtaining building licence and planning permission, required under national rules, is also progressing. |
| --- | --- |

(120)

| (121) | The Czech authorities explained that the country’s economy is largely exposed to the threats from the external sources for provision of energy resources. The public ownership of the majority of ČEZ shares is an important aspect of the selection, not only from the perspective of ensuring national security interests are safeguarded. |
| --- | --- |

(121)

| (122) | By expanding the nuclear generation capacity in the Group portfolio to replace the forecast decommissioning of some of the existing generation capabilities, the Project forms a central part of ČEZ’s medium to long-term business strategy. |
| --- | --- |

(122)

| (123) | Finally, Czechia contends that there was no viable alternative to ČEZ. |
| --- | --- |

(123)

3.9.1.3.   Links between the two beneficiaries

| (124) | The Czech authorities explained that the two beneficiaries EDU II and ČEZ will be governed independently from each other for the following reasons. |
| --- | --- |

(124)

| (125) | First, there will be clear legal and financial separation between EDU II and ČEZ. The governance structure (30) should ensure EDU II’s independence from ČEZ and effectively eliminate the incentives for ČEZ to unduly interfere in EDU II’s day-to-day operation. |
| --- | --- |

(125)

| (126) | Second, the terms of the offtake contract will aim to safeguard the State’s interest for securing supplies. This implies that there would be clauses on daily output forecasts and longer-term output forecast details (to be further negotiated) and related penalty mechanisms. In any event, the State could, through its ownership in ČEZ (31), also interfere directly in case there are actions taken that undermine the full operation of the EDU II power plant. |
| --- | --- |

(126)

| (127) | Third, Czechia explains that there is a strong economic incentive for EDU II to produce at full capacity and receive the offtake contract price. This is the only source of revenue of EDU II. Therefore, any reduction in EDU II output will mean lost cash flows and potential financial issues given the low headroom for profitability under which the Project operates at the currently proposed 50 — 60 EUR/MWh price (at 2020 prices). EDU II’s operating margin is estimated at 45 % on average. The operating margin would drop to 6 % once the cost and repayment of the RFA are included. A reduction in load factor from the anticipated 90 % below 84,6 % would eliminate the cash available for debt service and potentially result in EDU II not being able to service the RFA, while a reduction below 50 % would lead to cash flows not being sufficient to cover operating costs. Any activity aiming at reducing EDU II revenues would therefore be against the company’s economic interest. |
| --- | --- |

(127)

| (128) | Fourth, Czechia explains that the Project is of critical importance to ČEZ Group’s generation portfolio and financial results, especially after the coal and Dukovany I retirement. According to the Business Plan, the ČEZ Group estimates the EDU II’s average annual EBITDA over the life of the Project to represent an increase of approximately 24 % to the current Group EBITDA (assuming full consolidation). As such, revenue from EDU II represents a critical stream of income for ČEZ. In fact, instead of being incentivised to curtail production, ČEZ would be negatively impacted from any production curtailment. |
| --- | --- |

(128)

| (129) | Fifth, nuclear power plants have low operating costs and are not technically designed to accommodate regular significant changes in output volume, which makes curtailment, even under unfavourable market conditions unlikely. |
| --- | --- |

(129)

3.9.1.4.   The SPV as indirect beneficiary

| (130) | EDU II will conclude a PPA with the State and with the SPV under Article 6 of the LCA. If the electricity prices are above the PPA price, the SPV will function autonomously and will not require any additional resources from the State. However, if the PPA price is above the market prices of electricity, the State will need to finance the price difference through State resources, namely through the State budget and/or through consumption levies. Article 8 of the LCA leaves the option for the State to use any of those or both financial mechanisms. The Czech authorities explain that it would likely be a combination of both State budget and specific levies. |
| --- | --- |

(130)

| (131) | The design of Measure 1 has as effect to channel the cash flows through the SPV (see section 3.3.3.). The SPV will therefore assume the losses and receive revenues from selling to the market the electricity produced by EDU II. In favourable market conditions, the SPV will therefore retain the gains from the activity of electricity sales. The Czech authorities explain that these revenues will be eventually fed into the State budget since the SPV will be fully owned and controlled by Czechia. |
| --- | --- |

(131)

3.9.2.   Preparatory work for the Project

| (132) | In view of the need for new nuclear capacity, ČEZ approved an initial business plan in 2010 for adding up to 1 200 MW capacity to the Dukovany NPP by 2036. A feasibility study for the expansion of the current nuclear capabilities at the Dukovany site was completed in the same year. A detailed business plan prepared by CEZ was submitted to the Commission in June 2021. |
| --- | --- |

(132)

| (133) | ČEZ started acquiring the land necessary for the Project already in April 2008, process which has been almost completed at the date of adoption of this decision. |
| --- | --- |

(133)

| (134) | The Project had to undergo an Environmental Impact Assessment (EIA) to identify, describe and comprehensively assess the foreseeable impact on the environment and public health. The process began in early 2016 and included international consultations and public discussions in 2018. The EIA was followed by a positive independent assessment and the Ministry of Environment issued a positive binding statement on the Project’s EIA in August 2019 (32), a necessary step to start the Project’s permitting. |
| --- | --- |

(134)

| (135) | In March 2020, ČEZ and EDU II started the process to assess the site for a nuclear installation in terms of nuclear safety, radiation protection, technical safety, radiation situation, monitoring, radiation extraordinary event management and security during the life cycle of a nuclear installation. EDU II obtained license for the siting of the nuclear installation in March 2021, which is the first license required for a new nuclear unit. |
| --- | --- |

(135)

3.10.   Market impact of the Project

| (136) | With respect to the effect of the Project on competition and trade, Czechia argues as follows:






  a) | According to Czechia’s projections, the commissioning of the EDU II power plant would lower wholesale electricity prices by EUR 2/MWh (equals 4 %) between 2040 and 2050. Therefore, Czechia alleges that the Dukovany II NPP should be considered as having a positive impact on competition and trade. |
| --- | --- | --- |

(136)

a)

According to Czechia’s projections, the commissioning of the EDU II power plant would lower wholesale electricity prices by EUR 2/MWh (equals 4 %) between 2040 and 2050. Therefore, Czechia alleges that the Dukovany II NPP should be considered as having a positive impact on competition and trade.

| b) | EDU II’s impact on Czechia’s generation mix would be very small. Czechia contends that the Project would not displace the investment in onshore wind energy production. The same amount of energy production from wind capacity would be installed between 2030 and 2050 under the scenarios with and without the Project, albeit the installation would occur slightly later should the Project be realised. |
| --- | --- |

b)

EDU II’s impact on Czechia’s generation mix would be very small. Czechia contends that the Project would not displace the investment in onshore wind energy production. The same amount of energy production from wind capacity would be installed between 2030 and 2050 under the scenarios with and without the Project, albeit the installation would occur slightly later should the Project be realised.

| c) | Czechia alleges that the Project would have no or only very limited impact on price setting in Czechia between 2030 and 2050. Indeed, it estimates that the market price of electricity for the interconnected region is set based on electricity prices for energy generated outside of Czechia (up to 98 % of hours from foreign generators). The energy generated inside of Czechia would be covered by natural gas and lignite, with an increasing number of RES. These technologies based inside Czechia would be price setters only for a small amount of hours. |
| --- | --- |

c)

Czechia alleges that the Project would have no or only very limited impact on price setting in Czechia between 2030 and 2050. Indeed, it estimates that the market price of electricity for the interconnected region is set based on electricity prices for energy generated outside of Czechia (up to 98 % of hours from foreign generators). The energy generated inside of Czechia would be covered by natural gas and lignite, with an increasing number of RES. These technologies based inside Czechia would be price setters only for a small amount of hours.

| d) | By 2030, Czechia will develop into a net-importer of power. According to Czehia, not investing in new nuclear capacities will exacerbate Czechia’s dependence on electricity imports. |
| --- | --- |

d)

By 2030, Czechia will develop into a net-importer of power. According to Czehia, not investing in new nuclear capacities will exacerbate Czechia’s dependence on electricity imports.

| e) | Czechia contests that the relevant market would comprise Czechia only. Because of ongoing implementation of market coupling mechanisms and the goal of decarbonising Europe with the help of integrating RES, Czechia maintains that interconnectivity between the electricity systems in Member States is expected to increase. One should also consider the potential for future reviews of bidding zones and the possibility for cross-border bidding zone mergers. Therefore, Czechia concludes that the relevant market is broader than Czechia, which impacts ČEZ’s market shares as follows:

  Figure 5


  Estimate of ČEZ’s future market share for dispatchable generation capacity according to Czechia







  Figure 6


  Estimate of ČEZ’s future market share in terms of generation according to Czechia |
| --- | --- |

e)

Czechia contests that the relevant market would comprise Czechia only. Because of ongoing implementation of market coupling mechanisms and the goal of decarbonising Europe with the help of integrating RES, Czechia maintains that interconnectivity between the electricity systems in Member States is expected to increase. One should also consider the potential for future reviews of bidding zones and the possibility for cross-border bidding zone mergers. Therefore, Czechia concludes that the relevant market is broader than Czechia, which impacts ČEZ’s market shares as follows:

Figure 5

Estimate of ČEZ’s future market share for dispatchable generation capacity according to Czechia

Image 3

Figure 6

Estimate of ČEZ’s future market share in terms of generation according to Czechia

Image 4

| f) | Czechia concludes that due to ČEZ’s obligation under the offtake contract to sell the entire output of EDU II to the SPV, any increase in generating capacity implied by this investment would not be expected to result in an increase in electricity available to sell to ČEZ’s customers. |
| --- | --- |

f)

Czechia concludes that due to ČEZ’s obligation under the offtake contract to sell the entire output of EDU II to the SPV, any increase in generating capacity implied by this investment would not be expected to result in an increase in electricity available to sell to ČEZ’s customers.

| g) | Finally, Czechia alleges that ČEZ’s pivotality according to the residual supply index (‘RSI’), which is an index often used to evaluate the ability of a generator to act independently of its competitors, would decrease significantly in future:

  Figure 7


  ČEZ’s pivotality using the RSI according to Czechia |
| --- | --- |

g)

Finally, Czechia alleges that ČEZ’s pivotality according to the residual supply index (‘RSI’), which is an index often used to evaluate the ability of a generator to act independently of its competitors, would decrease significantly in future:

Figure 7

ČEZ’s pivotality using the RSI according to Czechia

Image 5

4.   ASSESSMENT OF THE MEASURES

4.1.   Scope of the decision

| (137) | The scope of the decision covers measures 1, 2 and 3 described above. |
| --- | --- |

(137)

| (138) | As regards the financing of measures 1, 2 and 3, the decision on whether any levy will contribute to financing part of the measures has not been taken yet. Potential exceptions from any such possible levy are thus not in the scope of this decision. |
| --- | --- |

(138)

| (139) | Furthermore, measures 1 to 3 ensure that a new nuclear power plant will be able to generate electricity and sell it through the SPV on the market. The effects of these measures should therefore be assessed with respect to the potential distortions of the electricity markets. The construction works (and associated tender procedure) are not covered by the measures 1 to 3 and not subject to the present notification. Those works can be dissociated from the measures 1 to 3 to the extent that the tender winners will not be the beneficiaries of the notified aid, but it will be CEZ through EDU II. The presence of aid is analysed for measures 1 to 3 and the construction works will be organised afterwards by EDU II. |
| --- | --- |

(139)

| (140) | Finally, as precised under the footnote 26, the equity contribution of CEZ to the project was not notified as aid and does not fall within the scope of this decision. In any event, CEZ seems to be acting as a private investor by contributing to this project as mentioned under the recital (105). Moreover, there is no indication that the contribution could contain State resources. |
| --- | --- |

(140)

4.2.   Existence of Aid

| (141) | Under Article 107(1) TFEU, any aid granted by a Member State or through State resources in any form whatsoever which distorts or threatens to distort competition by favouring certain undertakings or the production of certain goods, in so far as it affects trade between Member States, is incompatible with the internal market. |
| --- | --- |

(141)

| (142) | In determining whether a measure constitutes State aid within the meaning of Article 107(1) TFEU, the Commission has to verify whether:






  — | it is imputable to the State and involves State resources; |
| --- | --- | --- |

(142)

—

it is imputable to the State and involves State resources;

| — | it confers an advantage on certain undertakings or certain sectors (selective advantage); |
| --- | --- |

—

it confers an advantage on certain undertakings or certain sectors (selective advantage);

| — | it distorts or threatens to distort competition; and |
| --- | --- |

—

it distorts or threatens to distort competition; and

| — | it is liable to affect trade between Member States. |
| --- | --- |

—

it is liable to affect trade between Member States.

| (143) | The three measures notified were planned together. Measures 1 and 2 were established by the same legislative act, the LCA (see recitals (43) and (88)). Measure 3, the ‘Change of Law or Policy Protection mechanism’, has a separate contractual basis (recital (92)). Nevertheless, measure 3 is entirely linked to measures 1 and 2 and would not exist in the absence of those measures. Notably, measure 3 has the objective to minimise the amount of aid needed when determining the strike price under measure 1 (see recital (91)). Those three measure are inseparable from each other. Under point 81 of the Commission’s Notice on the Notion of Aid, different measures could be considered as a ‘single intervention’. This could be the case, in particular, where consecutive interventions are so closely linked to each other, especially having regard to their chronology, their purpose and the circumstances of the undertaking at the time of those interventions, that they are inseparable (33). For instance, a series of State interventions which take place in relation to the same undertaking in a relatively short period of time, are linked to each other, or were all planned or foreseeable at the time of the first intervention, may be assessed as one intervention. |
| --- | --- |

(143)

| (144) | All three measures have the same subject matter and objective, namely to enable the construction and operation of a new nuclear power plant at Dukovany site. The measures are planned and negotiated together in a way that each measure has a direct impact on the others, and that the measures jointly create the financial preconditions to enable construction and operation of the plant. It is undisputed that the grantor of the measures 1 to 3 is the Czech State and that chronologically they coincide. More specifically, all the interventions were planned (and were thus foreseeable when negotiated) together (34). For example, lowering the commercial risks through a Change of Law Protection mechanism and lowering initial capital requirements through the RFA impact the amount of aid needed for the offtake contract. The three measures at issue are closely linked and it would have been impossible to separate them. The Commission considers therefore that the three measures should be examined together as a single intervention, as they are interdependent and have mutually enhancing effects for the performance of the Project. |
| --- | --- |

(144)

4.2.1.   Imputability and existence of State resources

| (145) | For advantages to be capable of being categorised as aid within the meaning of Article 107 TFEU, they must be granted directly or indirectly through State resources. It is established case-law (35) that measures financed through compulsory charges imposed by the legislation of the Member State, managed and apportioned in accordance with the provisions of that legislation, may be regarded as State resources within the meaning of Article 107(1) TFEU even if they are managed by private or public entities separate from the public authorities. |
| --- | --- |

(145)

| (146) | Furthermore, it is not necessary to establish, in all cases, that there has been a transfer of State resources in order to assess the measure as State aid within the meaning of Article 107(1) TFEU (36). |
| --- | --- |

(146)

| (147) | For advantages to be capable of being categorised as aid within the meaning of Article 107 TFEU, they must be granted directly or indirectly through State resources. This means that both advantages which are granted directly by the State and those granted by a public or private body designated or established by the State are included in the concept of State resources within the meaning of Article 107(1) TFEU. |
| --- | --- |

(147)

| (148) | The combination of measures for this Project has been decided by the State with the adoption of the LCA (see recital (32)) and the conclusion of the Master Agreement and First Implementing Contract (see recital (100)). The offtake contract will also involve the creation of a fully State-owned entity, the SPV (see recital (33)(32)1)). The granting authority for all measures is the Czech State acting through the Ministry. |
| --- | --- |

(148)

| (149) | The Czech authorities do not contest that the measures will be financed from resources under the control of the State. As mentioned in recital (44), Article 9 of the LCA specifies that new nuclear power generation can be financed through one or a combination of: (i) the revenues from electricity sales of the SPV, (ii) a price component charged by the transmission and distribution system operators on network users, if so decided, and (iii) contributions from the State budget. The choice of the actual revenue stream for financing the different measures depends on the choice of the Ministry. It is undisputed by the Czech authorities that all revenue streams are or will be controlled by the State. |
| --- | --- |

(149)

| (150) | Furthermore, Article 4 LCA specifies that the RFA would be provided from the State budget (see recital (88)) and will be granted by the Czech national bank. |
| --- | --- |

(150)

| (151) | In the light of the above, the Commission considers that the measure is granted through State resources and is imputable to the State within the meaning of Article 107(1) TFEU. While the Commission considers that all measures should be analysed as a single intervention (see recitals (143) to (144)), it should be noted that also all three measures individually are granted through State resources and imputable to the State. The offtake contract financing is partly based on the State budget and implemented by the fully state-owned SPV, the State loan is granted from the State budget, and the Change of Law provision transfers risk to the State (see recital (96). All measures are based on law (measures 1 and 2) and a contract signed by the State (measure 3). |
| --- | --- |

(151)

4.2.2.   Selective economic advantage

| (152) | The specific measures described in section 3 target selectively the Project, namely the construction of a new nuclear power plant at the Dukovany site. The measures, taken as a whole, allow the Project to be realised and provide for a reasonable return of investment (see recital (61)). As argued by the Czech authorities, the measures aim to enable an investment that, due to the specific risks and the long Project duration, would not have been undertaken by a private investor under normal market conditions, that is to say in the absence of State intervention. |
| --- | --- |

(152)

| (153) | It follows that the measures at issue confer a selective advantage within the meaning of Article 107(1) TFEU. All three measures separately would also confer an economic advantage. Measure 1 provides a stable long-term purchase price for electricity that would not, at least not for such a duration, be available on the market. Measure 2 provides an RFA with zero interest during the construction phase of the Project. Measure 3 provides protection in case of change of law or policy, thereby reducing investment risk and transferring it to the State and conferring an economic benefit that could not have been obtained under normal market conditions. |
| --- | --- |

(153)

4.2.3.   Threat of distortion of competition and effect on trade

| (154) | The electricity market has been liberalised and electricity producers are engaged in trade between Member States so that an advantage granted to the producers of nuclear electricity is likely to distort competition and affect trade between Member States. Electricity from nuclear sources is generally sold on the internal market for electricity where it enters in competition with all sources of electricity, including those in other Member States. |
| --- | --- |

(154)

| (155) | Therefore, the advantage granted to the beneficiaries of measures 1 to 3 is likely to distort competition and affect trade between Member States. As all three measures grant advantages to electricity generation as a competitive activity, that conclusion would, again, be the same if the measures were looked at individually. |
| --- | --- |

(155)

4.2.4.   Conclusion on the existence of State aid

| (156) | On the basis of the above-mentioned elements, the Commission considers that the measures constitute State aid within the meaning of Article 107(1) TFEU, and that this would also be the case for the three measures individually. |
| --- | --- |

(156)

4.3.   Legality of the aid

| (157) | The measures were notified to the Commission on 15 March 2022 and have not been implemented to date. The implementation is furthermore made conditional upon the Commission approval of the measures (see recital (101)). Therefore, the Czech authorities have fulfilled the notification and standstill obligations under Article 108(3)TFEU. |
| --- | --- |

(157)

4.4.   Compatibility of the measures with Article 107(3)(c) TFEU

| (158) | Article 107(3)(c) TFEU provides that the Commission may declare compatible ‘aid to facilitate the development of certain economic activities or of certain economic areas, where such aid does not adversely affect trading conditions to an extent contrary to the common interest’. Therefore, compatible aid under that provision of the Treaty must contribute to the development of certain economic activity. Furthermore, the aid should not distort competition in a way contrary to the common interest. The Commission must thus verify:






  1. | Whether the aid measure facilitates the development of an economic activity by:








  a) | Identifying the economic activity supported by the aid; |
| --- | --- | --- | --- |

(158)

1.

Whether the aid measure facilitates the development of an economic activity by:

a)

Identifying the economic activity supported by the aid;

| b) | Showing that the aid effectively facilitates the development of the economic activity without that activity breaching any relevant Union rules. |
| --- | --- |

b)

Showing that the aid effectively facilitates the development of the economic activity without that activity breaching any relevant Union rules.

| 2. | Whether the aid measure cannot unduly affect trading conditions to an extent contrary to the common interest by:








  a) | Identifying the market(s) affected by the aid; |
| --- | --- | --- |

2.

Whether the aid measure cannot unduly affect trading conditions to an extent contrary to the common interest by:

a)

Identifying the market(s) affected by the aid;

| b) | Identifying the positive effects of the aid measure on the internal market; |
| --- | --- |

b)

Identifying the positive effects of the aid measure on the internal market;

| c) | Assessing how the aid measure minimises the distortions on competition and trade by evaluating the necessity of the aid, its appropriateness and its proportionality; |
| --- | --- |

c)

Assessing how the aid measure minimises the distortions on competition and trade by evaluating the necessity of the aid, its appropriateness and its proportionality;

| d) | Identifying the outstanding distortions of trading conditions that cannot be avoided (despite the aid being necessary, appropriate, proportionate); |
| --- | --- |

d)

Identifying the outstanding distortions of trading conditions that cannot be avoided (despite the aid being necessary, appropriate, proportionate);

| e) | Weighing up the positive effects of the aid with the negative effects on competition and trade in the internal market |
| --- | --- |

e)

Weighing up the positive effects of the aid with the negative effects on competition and trade in the internal market

4.4.1.   Positive condition: development of an economic activity

| (159) | Under Article 107(3)(c) TFEU, the measure must contribute to the development of certain economic activity (37). |
| --- | --- |

(159)

4.4.1.1.   Contribution to the development of an economic activity

| (160) | As mentioned in section 2.2, the objective of the measures subject to this decision is to enable investment in new nuclear power generation and ensure its operation for a prolonged period. The Court of Justice has recognised the development of new nuclear capacity as an economic activity in the sense of Article 107(3)(c) TFEU (38). The Court of Justice has also established that Article 107 TFEU may be applied to investments in nuclear power stations. (39) |
| --- | --- |

(160)

| (161) | Therefore the measures contribute to the development of electricity generation from nuclear energy sources in Czechia. |
| --- | --- |

(161)

| (162) | The aim of the measures is to allow investment in new nuclear generation capacity in Czechia (see recital (17)). As mentioned in recital (32), the support provided by the State targets directly the construction, commissioning and operation of the new capacity. According to the Czech authorities, the RFA is necessary for allowing the Project promoter to cover a large part of the investment costs for the Project (see recital (27)). The offtake contract aims at ensuring that the plant will produce electricity and allow for the reimbursement of the RFA (recital (76)). The Change of Law Protection is required for lowering the amount of aid necessary to bring the Project forward by reducing certain risks that are considered to be beyond the control of the investor (recital (93)). |
| --- | --- |

(162)

| (163) | Czechia believes that the chosen mechanism brings sufficient incentive for the change of behaviour of an investor who would not make investments in new nuclear sources if no State aid were provided. As already stated in recital (25), the current market does not provide sufficient incentives for investment in new nuclear generation capacity. The market is characterised by high volatility, instability of the regulatory environment, and the economics of nuclear resources in the form of high input costs of investment also represent a barrier to entry into the industry. Investment in nuclear energy without State support is unlikely profitable due to the uncertainty of developments on the electricity market. |
| --- | --- |

(163)

| (164) | The Commission therefore considers that for the Project has an incentive effect and concludes that it effectively support the build-up of new nuclear generation capacity. The necessity of the measures for the realisation of the Project is further examined in section 4.4.2 below. |
| --- | --- |

(164)

4.4.1.2.   Economic activity and granting of aid in compliance with EU Law

| (165) | In its ruling in the Hinkley Point C case (40), the Court of Justice clarified that ‘State aid which contravenes provisions or general principles of EU law cannot be declared compatible with the internal market’. For nuclear energy specifically, the Court of Justice clarified that for the sector ‘covered by the Euratom Treaty, State aid for an economic activity falling within that sector that is shown upon examination to contravene rules of EU law on the environment cannot be declared compatible with the internal market pursuant to that provision’. |
| --- | --- |

(165)

| (166) | The Court also clarified that investments in nuclear energy for security of supply reasons are aligned with Article 194 TFEU (41). That reasoning is fully applicable to the Project and the measures at stake, since Czechia has opted for nuclear energy to address future resource adequacy issues and security of supply concerns. According the CJEU case law (42), the principle of protection of the environment, the precautionary principle, the ‘polluter pays’ principle and the principle of sustainability cannot be regarded as precluding, in all circumstances, the grant of State aid for the construction or operation of a nuclear power plant. |
| --- | --- |

(166)

| (167) | Moreover, the Court of Justice highlighted in its ruling that secondary legislation, such as Directive 2011/92/EU of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment (43), under which certain projects are subject to an environmental impact assessment, applies to nuclear power stations and other nuclear reactors. |
| --- | --- |

(167)

| (168) | The Czech authorities specified that the Project development was preceded by an extensive and open environmental impact assessment process conducted in compliance with EU secondary legislation requirements. Furthermore, the Project was communicated to the Commission and the Czech authorities committed to notify it pursuant to Article 41 of the Euratom Treaty. |
| --- | --- |

(168)

| (169) | The Commission has also examined, similarly to previous decisions, whether the State aid in question is subject to specific requirements on public procurement. |
| --- | --- |

(169)

| (170) | The Czech authorities have clarified that the construction of the nuclear power plant will be commissioned following a tendering process on the basis of predefined criteria applicable to all tender participants. The Czech authorities consider that Directive 2014/24/EU on public procurement and Directive 2014/25/EU on procurement by entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors are not applicable in the present case based on possible derogations under the Directives for essential security interest. |
| --- | --- |

(170)

| (171) | The Commission therefore concludes, at this stage, that the proposed measures or the supported activity do not, as such, infringe provisions of EU law. |
| --- | --- |

(171)

| (172) | As regards the financing of the measure, the Czech authorities have explained that while a levy may contribute to the financing of the measures, the financing would not depend on such a levy and the State budget would cover costs where required. Benefits of the project would also flow to the State budget. Based on the currently available information, the levy, if any, would thus not be hypothecated to the measure. |
| --- | --- |

(172)

4.4.1.3.   Conclusion

| (173) | The Commission therefore concludes that the Project fulfils the first (positive) condition of the compatibility assessment i.e. that the aid facilitates the development of an economic activity. |
| --- | --- |

(173)

4.4.2.   Negative condition: the aid cannot unduly affect trading conditions to an extent contrary to the common interest

4.4.2.1.   Identification of the market(s) affected by the aid

| (174) | The measures were designed based on security of supply concerns covering the Czech market as described in the CEPS work on assessing adequacy (see recitals (5) and following). At the same time, it has been established that the Czech market is well interconnected in the Core region (see recitals (7) and (9)). |
| --- | --- |

(174)

| (175) | For this reason, the relevant markets for the assessment of the measures at stake are the electricity market in Czechia and the electricity market in the Core region. |
| --- | --- |

(175)

4.4.2.2.   Identification of the positive effects of the aid measure on the internal market

| (176) | The transition towards climate neutrality involves the progressive phase out of fossil fuels starting from the most polluting ones. Most Member States have already announced their plans for phasing out coal over the coming years (44). Similarly, the progressive phase out of coal in Czechia is announced in their NECP, although without a clear date. These developments lead, according to the CEPS studies (see recitals (5) and (6)), to adequacy issues in the mid-long term. This trend is expected to be observed in other Member States phasing out coal. |
| --- | --- |

(176)

| (177) | The installation of new generation capacities therefore allows to maintain the necessary generation at the supply side. This is needed to address the continuously rising demand in Czechia, despite the measures for reducing demand adopted pursuant to the Energy Efficiency Directive (see recital (6)). The measure therefore has positive effects on the market as it will increase security of supply. Since the Core region is well interconnected, these positive effects would likely benefit the neighbouring Member States importing electricity from Czechia. By ensuring secure supplies when phasing out the most polluting fuels, nuclear generation also contributes to achieving Union decarbonisation objectives. |
| --- | --- |

(177)

4.4.2.3.   Necessity for State intervention

| (178) | Following consideration of the different options to achieve its policy objectives set out in section 2.3 and, using its right to choose between different energy sources under Article 194 TFEU, Czechia has concluded that new nuclear capacity is a necessary component to facilitate the development of the economic activity detailed in section 2.2 and under recitals (160) and (161) and that its promotion itself achieves the multitude of common objectives identified in section 2. |
| --- | --- |

(178)

| (179) | The Czech authorities maintain that the construction of nuclear power plants is unlikely to take place absent State aid support. |
| --- | --- |

(179)

| (180) | Indeed, it remains unlikely that market forces alone would be capable of ensuring the timely delivery of the nuclear capacity necessary to facilitate the development of the economic activity, the development of electricity generation from nuclear energy sources in Czechia. |
| --- | --- |

(180)

| (181) | According to the case law, Article 107(3)(c) TFEU does not make Member States’ intervention through State Aid conditional upon the existence of a market failure, but it may be a relevant factor for declaring State aid compatible with the internal market (45). |
| --- | --- |

(181)

| (182) | Therefore, the Commission has identified certain market failures that require State intervention regarding nuclear power development (46). For new nuclear energy investments, the market failure arises principally due to three aspects: (i) scale of the capital requirement, (ii) longevity of exposure to market pricing signals, which are themselves distorted by interventions, and (iii) longevity of exposure to political decisions. The Commission considers also that the combination of those parameters is unique to nuclear technology (47). |
| --- | --- |

(182)

| (183) | Those market failures in relation to investment in new nuclear power generating sources can be observed in all markets and remain a concern also for the Project. As mentioned in recital (27), in 2014, a tender for the completion of the Temelín nuclear power plant was cancelled specifically due to the fact that there was no guarantee of return on investment. |
| --- | --- |

(183)

| (184) | Therefore, there are clearly identified market failures with respect to investments in new nuclear energy sources. Due to the very long investment period, there is no sufficient certainty that the current spike of energy prices continues for a sufficiently long period to affect this assessment In light of the lack of sufficient electricity generation capacity in Czechia, of those market failures and of the strategic goal of Czechia's energy policy, which aims at relative self-sufficiency in electricity generation parallel to long-term decarbonisation of electricity generation, support for the construction of new nuclear power sources in Czechia appears necessary. |
| --- | --- |

(184)

| (185) | Based on the above, the Commission considers, at this stage, that State intervention is necessary to ensure the development of new nuclear capacities and that the measure produces an incentive effect for the beneficiary thus ensuring that the Project will be successfully realised. |
| --- | --- |

(185)

4.4.2.4.   Appropriateness

| (186) | As explained above in recital (182), the market failure arises principally due to three aspects: (i) scale of the capital requirement, (ii) longevity of exposure to market price signals, which are themselves distorted by interventions, and (iii) longevity of exposure to political decisions. |
| --- | --- |

(186)

| (187) | The measure addresses those risks as follows:






  (i) | The RFA provides nearly all the capital needed for the construction of the new nuclear unit. The conditions based on which the RFA is granted could not be proposed on market terms because of the long construction period (typically around 10 years) during which no interest rate would be charged and the very high capital needs; |
| --- | --- | --- |

(187)

(i)

The RFA provides nearly all the capital needed for the construction of the new nuclear unit. The conditions based on which the RFA is granted could not be proposed on market terms because of the long construction period (typically around 10 years) during which no interest rate would be charged and the very high capital needs;

| (ii) | The longevity of exposure to market price signals is addressed through the offtake contract and its adaptation mechanism (see recital (65)(65)); |
| --- | --- |

(ii)

The longevity of exposure to market price signals is addressed through the offtake contract and its adaptation mechanism (see recital (65)(65));

| (iii) | The exposure to the risk of unfavourable political decisions is addressed by the Change of Law protection mechanism. It is not excluded that governments take different views on the desirability of nuclear technology, which could compound uncertainty for private investors. The reality of that risk has been recognised by the General Court (48). |
| --- | --- |

(iii)

The exposure to the risk of unfavourable political decisions is addressed by the Change of Law protection mechanism. It is not excluded that governments take different views on the desirability of nuclear technology, which could compound uncertainty for private investors. The reality of that risk has been recognised by the General Court (48).

| (188) | According to the Czech authorities, the design of the offtake contract guarantees both the volume sold by and the price paid to the beneficiary. |
| --- | --- |

(188)

| (189) | The Commission notes that the three measures aim at allowing the realisation of the Project — the construction of new nuclear capacities — which should improve security of supply, diversify electricity suppliers and foster decarbonisation. |
| --- | --- |

(189)

| (190) | Alternative support mechanisms had been examined by the Czech authorities (see recitals (23) et seq.). According to the Czech authorities, those alternatives (tax credits, capacity mechanisms, direct investment aid (grants), setting a regulated investment prices (RAB) model (see recital (28)) and contract for difference) were considered as less appropriate. According to the Czech authorities, the most appropriate option was the one selected. |
| --- | --- |

(190)

| (191) | The Czech authorities claim that the combination of the three measures described above in section 3 reduces significantly the market risks for the beneficiary. The Commission has however doubts as to whether a higher degree of risk to the beneficiary would not have been more appropriate. More specifically, by taking away important market risks, certain incentives of competitive behaviour may have been hampered. For example, a feed-in premium, where the premium were to be fixed and paid on top of the wholesale price of electricity, would leave the beneficiary exposed to demand and supply levels and to the price risk that entails to a larger extent. It could have maintained incentives for production particularly in the periods of highest demand (and thus highest price). The Change of Law provision, offtake contract and RFA together reduce market risk considerably. |
| --- | --- |

(191)

| (192) | In particular, it is unclear to the Commission at this stage whether the combination of the offtake contract together with the RFA and the change of law protection mechanism is an appropriate instrument, especially when compared to other instruments which were deemed appropriate for past nuclear investments. It is therefore unclear whether the balance proposed by Czechia in using multiple instruments is the right one, and whether alternative instruments, or the consideration of only some of them, might be able to achieve the same objectives with less aid or distortions to competition. |
| --- | --- |

(192)

| (193) | For those reasons, the Commission has doubts as to whether the combination of those three measures and the corresponding setup of the Project, is appropriate for ensuring the development of that Project where, in the past, a more limited number of measures which may have been less interventionist appear to have been sufficient for enabling the investment. |
| --- | --- |

(193)

4.4.2.5.   Proportionality

| a) | Duration of the support |
| --- | --- |

a)

Duration of the support

| (194) | The assessment of the proportionality of the aid needs to take into account the combination of the three measures proposed by the Czech authorities, namely the offtake contract, the RFA and the change of law or policy protection mechanism. |
| --- | --- |

(194)

| (195) | The offtake contract constitutes an aid with particularly long initial duration (60 years) for the energy sector (49). The Czech authorities explain that the duration of the support is directly linked to the operating lifetime expected for the newly built reactors. |
| --- | --- |

(195)

| (196) | The assumption presented by the Czech authorities, according to which the Project would have an operational lifetime of 60 years seems to be in line with a number of studies (50) recognised by the Commission as well as with the operational lifetime expected for the Hinkley Point C and PAKS II plants. |
| --- | --- |

(196)

| (197) | It is however unclear why such a long duration of the measures supporting the Project would be warranted in the present case, in particular when the major financing for the investment costs comes in the form of a RFA at preferential terms. Unless the RFA is not refinanced earlier, the RFA is expected to have a 30-year repayment period post commercial operation date (see recital (89)). The major investment for the Project will be financed through the RFA. Therefore, the compensation for the Project investments costs should correspond to the modalities of the RFA repayment (51) including the duration. |
| --- | --- |

(197)

| (198) | The Commission doubts whether supporting operators for a period of 60 years corresponds to the minimum required. For example, the offtake contract for Hinkley Point C was concluded for 35 years. The RFA repayment period in PAKS II case was only 21 years and the measure was not accompanied by any other form of operating aid. While long-term contracts are a frequent requirement to enable large long-term investments, the contract duration does not necessarily always cover the entire economic lifetime of a project. |
| --- | --- |

(198)

| (199) | Further, the PPA price is fixed based on current forecasts over the very-long term of 60 years, which are subject to a large uncertainty. The measure does not foresee an automatic recalibration of the PPA following substantial changes in those long-term energy price assumptions. The Commission doubts that the uncertainty over the long-term is correctly reflected in the business plan, and whether an overcompensation mechanism as described under section 3.3.4.2 might be sufficient to prevent overcompensation, in particular since it includes a burden share of 50:50 (see recital (86)). |
| --- | --- |

(199)

| b) | Support calculated at the minimum required |
| --- | --- |

b)

Support calculated at the minimum required

| (200) | The change of Law protection mechanism reduces the risks for the Project promoter and offers financing at attractive terms as no interest rate is charged during the construction phase and a relatively low interest rate would be charged during the operating phase. The lowering of the risks and financial facilitation should therefore be duly reflected in the final determination of the State aid required for the realisation of the Project.The Czech authorities consider that all the measures ensure that the right balance is drawn between the risks of the project and the benefits for the State and the beneficiaries. |
| --- | --- |

(200)

| (201) | Moreover, the Czech authorities explain that the combination of measures was necessary to reduce the offtake price to a price range of around EUR 50 to 60 per MWh, which according to the Czech authorities’ estimations corresponds to an equity IRR of [9 % to 11 %] for the investor. In a situation where the market price is higher than the offtake contract price, the SPV construction would allow additional benefits from the Project to be returned to the State. Such a return can take the form of cash flows towards the State budget in the form of dividend payments or, should the revenues flow into the budget used for renewable support, in the form of a reduction of the levy charged to consumers, currently used for financing the support of electricity from RES. However, if the market prices are lower, that gap would need to be filled by the State budget and/or via another financing method such as a surcharge on energy consumption. |
| --- | --- |

(201)

| (202) | The Czech authorities use a financial model to estimate the resulting equity IRR for the beneficiary, which depends on the assumed PPA price and time period of the PPA as well as several assumptions and parameters, including on operating costs and capital expenditures (see recitals (62) and (63)). |
| --- | --- |

(202)

| (203) | For the cost estimates, the business plan notes that ‘there has been no directly comparable precedent project in Czechia nor is the design work yet sufficiently detailed to complete a meaningful estimate for all cost items’. |
| --- | --- |

(203)

| (204) | The sensitivity analyses in the business plan and financial model show that the resulting PPA estimates are very sensitive to variations in the cost assumptions. Regarding the capital expenditure assumption, the business plan shows that an overnight cost estimate reduction to [...](from [...]) would decrease the resulting PPA price to [...] (from [...]), while an overnight cost estimate of [...]would increase the resulting PPA price to [...]. Regarding the operating costs, the financial model sensitivity analyses show that a 20 % reduction in operation and maintenance costs would decrease the resulting PPA price to [...], and a 20 % reduction in fuel costs to [...]. |
| --- | --- |

(204)

| (205) | Given the uncertainty surrounding certain assumptions and parameters, in particular the cost parameters, and the fact that they have an important impact on the model results, the Commission will analyse this model further and has doubts as to whether it sufficiently ensures that support is reduced to the minimum required. |
| --- | --- |

(205)

| (206) | The Czech authorities submitted ČEZ’s business plan, which summarizes a bottom-up and comparator benchmarking analysis for the required return on equity (RoE). The bottom-up analysis relies on the CAPM approach, based on assumptions such as the equity beta and a nuclear construction and operations premium (see recitals (66) to (70)). |
| --- | --- |

(206)

| (207) | The Commission has doubts whether the assumptions used to estimate the required RoE correctly reflect the risk exposure of the investor. In particular, the Commission has doubts regarding the nuclear construction and operations premium, given the reduced risk exposure of the beneficiary due to the three measures described in section 3 as well as the possibilities for an adjustment of the PPA price (see recitals (62), (98) and (109)). |
| --- | --- |

(207)

| (208) | Given the reduced risk exposure of the beneficiary due to the three measures described in section 3 as well as the possibilities for an adjustment of the PPA price (see recitals (62), (98) and (109)), the Commission doubts, based on the information above, that the required RoE correctly reflects the risks borne by the beneficiary and that it corresponds to a reasonable return for an investor in such an activity, since the offtake contract transfers both price and market risks to the supply SPV and hence, to the State. |
| --- | --- |

(208)

| c) | Choice of CEZ as the project promoter |
| --- | --- |

c)

Choice of CEZ as the project promoter

| (209) | The project promoter selected by Czechia was the incumbent ČEZ. While Czechia explains the reasons behind this choice (see recital (113) and following), having an open selection process for the project promoter might have been able to lead to reducing the support necessary for the realisation of the Project. |
| --- | --- |

(209)

4.4.2.6.   Identifying the outstanding distortions of trading conditions that cannot be avoided

| (210) | In light of the considerations set out in sections 4.4.3.1, 4.4.3.2 and 4.4.3.3. above, the Commission has doubts as to whether the measure is designed to avoid undue negative effects on competition and trade. |
| --- | --- |

(210)

| (211) | In any event, the Commission cannot exclude at this stage that the measure may have outstanding distortions that cannot be avoided (see recitals (154) and (155)) and which the Commission would have to balance with the positive effects of the measures on the supported economic activities. |
| --- | --- |

(211)

4.4.2.7.   Avoidance of undue negative effects on competition and trade and balancing test

| (212) | For the aid to be compatible with the internal market, the negative effects of the aid measure in terms of distortions of competition and impact on trade between Member States must be limited and outweighed by the positive effects. In particular, it is important to minimise its potential negative effects on competition and trade. |
| --- | --- |

(212)

| (213) | The Commission acknowledges the high level of interconnection of the Czech market (recital (136)e)) and the security of supply concerns the Czech authorities raise with respect to the progressive phase out of coal and existing nuclear capacities in the following years (see recital (5)). Even though the Commission is not certain that the statements on RES potential are correct (52), given the current low share of RES in Czechia and Czech geography, it is plausible that RES alone will not allow replacing the capacity leaving the market in a decarbonized way. The Czech authorities have therefore provided plausible elements that renewable energy investments cannot, by themselves, respond sufficiently to meet the market needs (see recitals (19) and following). |
| --- | --- |

(213)

| (214) | However, it is clear that the Project will affect both the national and the regional electricity markets. In order to analyse the market impact of the Project described in section 3.10, the Commission will therefore examine the combined impact on competition caused by choosing the incumbent ČEZ as the Project promoter and implementing the SPV structure. |
| --- | --- |

(214)

| a) | Choice of ČEZ as Project promoter |
| --- | --- |

a)

Choice of ČEZ as Project promoter

| (215) | Regarding the selection of ČEZ as the indirect beneficiary of the measures, the Commission notes that ČEZ was chosen without a tender, a selection process, or a public call for expression of interest (see recital (114)). Therefore, the Commission is uncertain whether other potential operators have actually been considered, raising the question of whether ČEZ would be the most efficient operator and on what technical or economic grounds ČEZ was selected. Despite the justification provided by Czechia regarding the selection of ČEZ as Project promoter (see section 3.9.1), and given ČEZ’s strong position in the Czech electricity market, the selection of ČEZ raises doubts regarding a potential distortion of the market structure. The Commission acknowledges that the arguments put forward by Czechia do support the choice the Czech authorities eventually made (see section 3.9.1). However, it is also clear that there have been no tender or consultation allowing competitors of ČEZ to express their interest for the development of the EDU II Project and there is thus no overview of all potential alternatives. For these reasons, the Commission raises doubts as regards ČEZ’s selection and a potential distortion of the market structure. |
| --- | --- |

(215)

| b) | Potential price manipulation and withholding capacity by ČEZ |
| --- | --- |

b)

Potential price manipulation and withholding capacity by ČEZ

| (216) | The Czech authorities explained that they have put in place a number of safeguards for ensuring that the ČEZ Group does not manipulate wholesale electricity prices through the Project to the benefit of other ČEZ Group entities (see section 3.9.1.3). |
| --- | --- |

(216)

| (217) | The Commission considers that the arguments mentioned in section 3.9.1.3 on the limited market share of EDU II and in the Oxera report speak in favour of relatively reduced possibilities for market manipulation by EDU II in favour of ČEZ. However, based on the available information, the possibilities for market manipulation cannot be fully excluded. For example, in periods when the market prices are higher than the fixed PPA price, it is not excluded that the ČEZ Group could have an economic incentive to reduce EDU II’s output, such that other ČEZ units would be able to sell more energy at the higher market prices. The Commission takes the view that a possible market manipulation cannot be ruled out in particular because of ČEZ’s current strong market position with respect to electricity generation capacity as well as the actual generation in Czechia (section 3.10). Moreover, the Commission will need to analyse whether the forecasted developments of ČEZ’s generation capacities are plausible. |
| --- | --- |

(217)

| (218) | The Commission therefore has doubts on whether CEZ or EDU II would have the incentives or the ability to manipulate the market. Information on those aspects may help the Commission to dispel any doubts it may have in that respect. |
| --- | --- |

(218)

| c) | Role of the SPV on the market |
| --- | --- |

c)

Role of the SPV on the market

| (219) | With the SPV, the Project introduces a new player on the market, which is fully owned by the Government. According to the Czech authorities, the main purpose of the SPV is to minimise the competition distortions by intervening on the wholesale market instead of the incumbent ČEZ. |
| --- | --- |

(219)

| (220) | There are still a number of uncertainties linked to such a choice. |
| --- | --- |

(220)

| (221) | First, the SPV can balance its losses as the LCA allows it to cover those losses by funds from the State. It is unclear whether the SPV will have sufficient incentives to act as a private entity that maximises profits, unless that role is indeed endorsed by a separate undertaking driven by profit maximisation strategy that is selected through tender. |
| --- | --- |

(221)

| (222) | Second, given that it is unclear whether the SPV will have incentives to act as a private entity that maximises profits, there is a risk that aid to the SPV spills over to large electricity consumers, i.e. that the SPV provides advantage to some (industrial) consumers. That risk may be further aggravated by the fact that the SPV will be controlled by the State. Since it is not yet entirely clear how the SPV will sell the electricity, or to whom, it cannot be excluded that the SPV may conclude bilateral contracts at advantageous conditions with industrial consumers. |
| --- | --- |

(222)

| (223) | In order to have a clear view on the positive and negative effects on competition of this Project, it is necessary to ascertain the position of market participants to the extent possible. The Czech authorities explain that the SPV is envisaged to set up its own trading desk and operations in house (see recital (50), which is expected to be limited in scope and size in line with its expected conservative trading approach (see recital (53)). However, if it is considered more appropriate and cost effective with the chosen trading approach, the SPV may consider holding a competitive tender to outsource its selected functions, including its function as a Balancing Responsible Party or the trading function in the future, where there is a sufficient number of qualified potential counterparties in the relevant market. There are remaining doubts on the effects of such outsourcing, particularly as to whether such outsourcing could also result in a re-integration of the SPV trading activities with ČEZ, strengthening the already strong market position of ČEZ on the Czech market. |
| --- | --- |

(223)

| (224) | The Commission further takes the view that a market distortion can occur because it is uncertain whether the SPV-PPA structure could prevent market signals from reaching the power plant operator. Under certain circumstances the SPV-PPA structure is capable to distort dispatch signals in the market and thus possibly to lead to an inefficient operation of EDU II. While nuclear power generation assets generally aim to produce with stable profiles and high availability, a future generation mix marked by higher shares of renewable energies with typically very low marginal cost could, depending also on other developments such as storage or hydrogen production, result in higher volatility (53) including periods of low or even negative prices. In such situations, reductions in output also of nuclear generation could be an efficient reaction to market signals. The fixed price under the PPA, however, could create an incentive for EDU II to maintain production at the technical maximum also under market conditions where a reduction of output would be more efficient from a system perspective. The Commission has doubts whether that impact on efficient dispatch signals could not be minimized while still achieving the objectives of the measure. |
| --- | --- |

(224)

| (225) | While the Commission considers the SPV’s design as it is known to date to be a reasonable approach in its general lines, the impact on the market is still difficult to measure. For that reason the Commission is raising doubts on the effects of the SPV on the market. |
| --- | --- |

(225)

5.   COMMISSION DOUBTS AND GROUNDS FOR OPENING THE FORMAL INVESTIGATION PROCEDURE

| (226) | The Commission considers at this stage that the notified measure involves State aid within the meaning of Article 107(1) TFEU, which supports the development of the economic activity of nuclear electricity generation. The Commission considers at this stage that State support for the Project is necessary and that the Project (building nuclear generation capacity) and the support for the Project, as such, do not violate Union law. |
| --- | --- |

(226)

| (227) | At this stage, based on the information submitted, the Commission does not have sufficient elements to conclude whether the conditions for the compatibility of any possible aid with the internal market in accordance with Article 107(3)(c) TFEU are met, in particular whether the aid is appropriate and proportionate, and it does not affect competition in a way contrary to the common interest. In the light of the foregoing considerations, the Commission, acting under the procedure laid down in Article 108(2) TFEU, requests Czechia to submit its comments and to provide all such information as may help to assess the aid/measure, within one month of the date of receipt of this letter. It requests your authorities to forward a copy of this letter to the potential recipient of the aid immediately. |
| --- | --- |

(227)

| (228) | The Commission wishes to remind Czechia that Article 108(3) TFEU has suspensory effect, and would draw your attention to Article 16 of Council Regulation (EU) 2015/1589, which provides that all unlawful aid may be recovered from the recipient. |
| --- | --- |

(228)

| (229) | The Commission warns Czechia that it will inform interested parties by publishing this letter and a meaningful summary of it in the Official Journal of the European Union. It will also inform interested parties in the EFTA countries which are signatories to the EEA Agreement, by publication of a notice in the EEA Supplement to the Official Journal of the European Union and will inform the EFTA Surveillance Authority by sending a copy of this letter. All such interested parties will be invited to submit their comments within one month of the date of such publication. |
| --- | --- |

(229)

ANNEX

RISK SHARING ACCORDING TO THE INFORMATION PROVIDED BY THE CZECH AUTHORITIES

Risks of nuclear projects according to the International Atomic Energy Agency (IAEA) (54) and their allocation within the Dukovany II Project according to the principles of the contractual arrangement after 2024

(power purchase agreement, investor agreement, repayable financial assistance)

| | Risk | Description | Risk allocation |
| --- | --- | --- | --- |
| EDU II (or ČEZ within equity) | State |
| Construction | Project completion | Project disruption due to financial distress arising from cost overruns, schedule delays, liquidation of project sponsors. | YES for reasons other than LG (Legitimate grounds) | YES for LG |
| Cost overruns | Cost overruns due to the imprecise estimation, high general inflation, quality defect, or schedule delays that make the project unprofitable. | YES for reasons other than LG | YES for LG |
| Accident or natural disaster | Accident or natural disaster that causes damage to property or injury to a person, either the Owner, contractor, or a third party. | YES for reasons other than LG and FM (Force majeure) | YES for LG + FM |
| Operation | Unexpected shutdown | Unexpected shutdown caused by error of operator, defective equipment, or non-conformance to grid and safety regulations that lowers the availability of the NPP. | YES for reasons other than LG | YES for LG |
| Nuclear accident | Radioactive accident that will have severe impact on environment, damage to the property of the Owner or third party, or injury to a person, the owner, or a third party. | YES (*1) | NO (*1) |
| Market | Fluctuation of electricity markets | High initial capital cost makes NPP vulnerable to the change in the electricity market. If the PPA price is not guaranteed and the revenue decreases sharply due to a depression of market price, the Project will not be able to recover the cost and to repay the credit. | NO | YES through a mechanism in the PPA |
| Cost escalation | Fuel and O&M cost will be exposed to the risk of cost escalation. If inflation is greater than the cost escalation assumed in the PPA, the Project will have difficulty recovering its costs. | YES for operational risks and reasons other than LG | YES for nonoperational risks through the mechanism in PPA (LG) |
| Default of payment under PPA | Off-taker may default in making payment under PPA due to government instruction, financial distress. | NO | YES through a mechanism in the PPA and IA |
| | Surge of interest rate | Fluctuation in financial markets may cause the interest rate to surge sharply. | N/A (N / A (assumption that there will be no external financing other than RFA) | YES — the state protects the investor / project through the RFA. |
| Foreign
  Exchange risk | The project may suffer loss in the currency conversion if the foreign exchange rate changes significantly. | YES — if part of Capex in a other currency than RFA. | YES — the state protects the investor / project through the RFA. |
| Financial | Credit default | Project sponsor may be unable to provide the equity investment as committed, causing the the interruption of Project Company operation. | YES | NO |
| Subsidy or incentive | Owing to the high capital cost, NPPs usually are constructed under a series of subsidies or incentives. If the subsidies or incentives are removed, the Project will have a difficult time making a profit and generating sufficient cash. | NO | YES — The state protects the investor / project using mechanism in IA |
| Legal and Political | Unexpected termination of PPA | PPA may be terminated by the government or legislation in the host country which makes the Project Company lose the basis for profitmaking and financing. | NO | YES — The state protects the investor / project using mechanism in IA |
| Change of law | Change of law such as tax law may cause an increase of cost for the NPP operation. | NO | YES — using mechanism in PPA (LG) |
| International relations | Nonproliferation issue making the transaction highly sensitive in international relations. | NO | A YES — using mechanism in PPA (LG) + IA (in case of impossibility of construction or operation) |
| Abbreviations used in the text:
  FM — force majeure
  IA — investor agreement
  LG — legitimate grounds
  PPA — power purchase agreement
  RFA — repayable financial assistance |

Risk

Description

Risk allocation

EDU II (or ČEZ within equity)

State

Construction

Project completion

Project disruption due to financial distress arising from cost overruns, schedule delays, liquidation of project sponsors.

YES for reasons other than LG (Legitimate grounds)

YES for LG

Cost overruns

Cost overruns due to the imprecise estimation, high general inflation, quality defect, or schedule delays that make the project unprofitable.

YES for reasons other than LG

YES for LG

Accident or natural disaster

Accident or natural disaster that causes damage to property or injury to a person, either the Owner, contractor, or a third party.

YES for reasons other than LG and FM (Force majeure)

YES for LG + FM

Operation

Unexpected shutdown

Unexpected shutdown caused by error of operator, defective equipment, or non-conformance to grid and safety regulations that lowers the availability of the NPP.

YES for reasons other than LG

YES for LG

Nuclear accident

Radioactive accident that will have severe impact on environment, damage to the property of the Owner or third party, or injury to a person, the owner, or a third party.

YES (*1)

NO (*1)

Market

Fluctuation of electricity markets

High initial capital cost makes NPP vulnerable to the change in the electricity market. If the PPA price is not guaranteed and the revenue decreases sharply due to a depression of market price, the Project will not be able to recover the cost and to repay the credit.

NO

YES through a mechanism in the PPA

Cost escalation

Fuel and O&M cost will be exposed to the risk of cost escalation. If inflation is greater than the cost escalation assumed in the PPA, the Project will have difficulty recovering its costs.

YES for operational risks and reasons other than LG

YES for nonoperational risks through the mechanism in PPA (LG)

Default of payment under PPA

Off-taker may default in making payment under PPA due to government instruction, financial distress.

NO

YES through a mechanism in the PPA and IA

Surge of interest rate

Fluctuation in financial markets may cause the interest rate to surge sharply.

N/A (N / A (assumption that there will be no external financing other than RFA)

YES — the state protects the investor / project through the RFA.

Foreign

Exchange risk

The project may suffer loss in the currency conversion if the foreign exchange rate changes significantly.

YES — if part of Capex in a other currency than RFA.

YES — the state protects the investor / project through the RFA.

Financial

Credit default

Project sponsor may be unable to provide the equity investment as committed, causing the the interruption of Project Company operation.

YES

NO

Subsidy or incentive

Owing to the high capital cost, NPPs usually are constructed under a series of subsidies or incentives. If the subsidies or incentives are removed, the Project will have a difficult time making a profit and generating sufficient cash.

NO

YES — The state protects the investor / project using mechanism in IA

Legal and Political

Unexpected termination of PPA

PPA may be terminated by the government or legislation in the host country which makes the Project Company lose the basis for profitmaking and financing.

NO

YES — The state protects the investor / project using mechanism in IA

Change of law

Change of law such as tax law may cause an increase of cost for the NPP operation.

NO

YES — using mechanism in PPA (LG)

International relations

Nonproliferation issue making the transaction highly sensitive in international relations.

NO

A YES — using mechanism in PPA (LG) + IA (in case of impossibility of construction or operation)

Abbreviations used in the text:

FM — force majeure

IA — investor agreement

LG — legitimate grounds

PPA — power purchase agreement

RFA — repayable financial assistance

---

(1)  Regulation No 1 determining the languages to be used by the European Economic Community (OJ P 017, 6.10.1958, p. 385).

1

(2)  Hodnocení zdrojové přiměřenosti ES ČR do roku 2040 (MAF CZ), 18 October 2019, https://www.mpo.cz/assets/cz/energetika/elektroenergetika/2021/2/Hodnoceni-zdrojove-primerenosti-ES-CR-_2019__1.pdf

2

(3)  Hodnocení zdrojové přiměřenosti ES ČR do roku 2040 (MAF CZ) https://www.energetikainfo.cz/download/e-noviny/energetika/61209_maf-cz-21.pdf

3

(4)  Multi-Regional Coupling connects the electricity markets of 19 countries, standing for about 85 % of European power consumption

4

(5)  Core region is a region set up by ACER in its 2019 Decision: https://documents.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Individual %20decisions/ACER %20Decision %2002-2019 %20on %20CORE %20CCM.pdf.

5

(6)  The Core Flow-Based Market Coupling project aims to develop and implement the daily operation of a Flow-Based day-ahead market coupling in the Core Region.

6

(7)  OJ L 197, 25.7.2015, p. 24.

7

(8)  Electricity shortage will affect Poland, Slovakia, Austria, Hungary, Belgium, but also e.g. Italy, Serbia and Lithuania, which are part of the CORE region, according to the modelling results.

8

(9)  National Action Plan for the Development of the Nuclear Energy Sector in the Czech Republic, Date: 22 May 2015, https://www.mpo.cz/assets/en/energy/electricity/nuclear-energy/2017/10/National-Action-Plan-for-the-Development-of-the-Nuclear-_2015_.pdf

9

(10)  https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/documents/cs_final_necp_main_en.pdf.

10

(11)  Targets according to the Czech National Energy and Climate Plan. Czechia expects that the plan will be updated in the year 2023 and that the targets may be revised upwards. The RES share on gross final energy consumption based on EUROSTAT methodology should reach 22 % by 2030, while the share of RES on gross final electricity consumption planned should represent overall 22 %.

11

(12)  The NECP aims at reducing the share of solid non renewable fuels in electricity generation from 50 % in 2016 to 11-21 % in 2040.

12

(13)  The Czech authorities explain that the LCA was preceded by an extensive consultation process in 2020 and 2021, showing wide support from the general public (63-65 % long-term) as well as wide political support.

13

(14)  The present decision does not cover possible State aid for other projects pursuant to the LCA: it concerns exclusively the support to the Project.

14

(15)  See also Article 18 Regulation (EU) 2019/943 on the internal market for electricity which sets out that charges for use of the electricity transmission network ‘shall be cost-reflective, transparent, take into account the need for network security and flexibility and reflect actual costs incurred insofar as they correspond to those of an efficient and structurally comparable network operator and are applied in a non-discriminatory manner.’ Such an approach is not applied to generation facilities under the Regulation.

15

(16)  World Trade Organization, Agreement on Government Procurement as amended on 30 March 2012 (GPA 2012), https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm

16

(17)  See Commission Delegated Regulation (EU) /... amending Delegated Regulation (EU) 2021/2139 as regards economic activities in certain energy sectors and Delegated Regulation (EU) 2021/2178 as regards specific public disclosures for those economic activities (C/2022/0631 final).

17

(18)  https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-134#

18

(19)  The possible levy and possible exemptions thereof are outside the scope of this procedure.

19

(20)  This provision defines excess revenues as positive difference between the expected market price of electricity from the nuclear power plant on organized markets and the PPA price

20

(21)  PPA price adjustment may be connected to: 1) Overcompensation review; 2) Legitimate Grounds; 3) Escalation index. The review will take into account the risk sharing described in Annex.

21

(22)  https://www.oecd-nea.org/upload/docs/application/pdf/2020-07/7530-reducing-cost-nuclear-construction.pdf

22

(23)  Following the Commission’s request to provide this study, the Czech authorities explained that this study has not been commissioned for the market impact assessment in this State aid proceedings and that ‘the outdated EY study is not being relied upon for market impact evaluation, but purely provides an alternative view to possible long term price developments.’.

23

(24)  The strike price will be adjusted for EDU II to achieve a return on equity with a gain-share of 50:50 for the State and EDU II, such that X = OEI + GS * (AEI – OEI), where: X means the value of the Revised Return, i.e. the Calculated Return on Equity (which shall remain in effect until the next succeeding Overcompensation Review at which a different value is calculated); provided, however, that X shall never be less than [9-11] %; OEI means (i) in the case of the Initial Overcompensation Review, [9-11] %; and (ii) in the case of any Subsequent Overcompensation Review, the value of X (the value of the Revised Return) in the most recent previous overcompensation review in which an Equity Overcompensation Event occurred (OEI shall never be lower than [9-11] %); GS means 0,5 (which corresponds to an EDU II share of 1⁄2 of the difference between AEI and OEI); and AEI means the Actual Equity IRR.

24

(25)  ‘Legitimate Grounds’ means the events and circumstances which will be specified in the PPA (and are already anchored in the First Implementation Contract), which are related to RFA financing cost change, delayed final investment decision by the Czech Government, adoption, change or cancellation of any Project related applicable law or regulation, breach of specified obligations by the State or State Entities enabling the Project and infrastructure and grid issues, requirements of the State related to national security interests and related implications, etc.

25

(26)  The equity participation of CEZ has not been notified as part of the measure. It is estimated that CEZ acts as private investor for the purposes of the Project.

26

(27)  The ‘realistic case’ is CEZ terminology for an alternative scenario that assumes a + 10 % increase in overnight costs for the Project, with the costs classified as non-legitimate.

27

(28)  Analýza vhodného investorského modelu pro výstavbu nového jaderného zdroje a návrh možných modelů financování pro zajištění návratnosti investic (Analysis of a suitable investor model for the construction of a new nuclear power plant and proposal of possible financing models to ensure a return on investment).

28

(29)  That model was further assessed in a complementary report in 2018: Analýza vybraných investorských modelů výstavby nových jaderných zdrojů a způsobu jejich financování. That report took into account expected unit production costs of electricity for different ownership variants, a detailed SWOT analysis of each variant, how each variant best meets the objectives of the State Energy Policy and the National Action Plan for Nuclear Energy; and the fiscal impact of each model. The report also included a risk assessment.

29

(30)  The governance structure of CEZ and EDU II can be consulted respectively on the following websites: https://www.cez.cz/en/cez-group/cez/governing-bodies-of-cez and https://www.cez.cz/cs/o-cez/skupina-cez/vyznamne-spolecnosti-skupiny-cez/elektrarna-dukovany-ii/informace-o-spolecnosti.

30

(31)  The shareholder structure of CEZ can be consulted on the following website: https://www.cez.cz/en/investors/shares/structure-of-shareholders.

31

(32)  https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP469?lang=en

32

(33)  Judgment of 19 March 2013, Bouygues and Bouygues Télécom v Commission and Others, Joined Cases C-399/10 P and C-401/10 P, ECLI:EU:C:2013:175, paragraph 104; Judgment of 13 September 2010, Greece and Others v Commission, Joined Cases T-415/05, T-416/05 and T-423/05, ECLI:EU:T:2010:386, paragraph 177; Judgment of 15 September 1998, BP Chemicals v Commission, T-11/95, ECLI:EU:T:1998:199, paragraphs 170 and 171.

33

Bouygues and Bouygues Télécom v Commission and Others

Greece and Others v Commission

BP Chemicals v Commission

(34)  Judgement of 15 December 2021, Oltchim SA v Commission, T-565/19, paragraphs 93 to 197.

34

Oltchim SA v Commission

(35)  Judgments of 2 July 1974, Italy v Commission, 173/73, ECLI:EU:C:1974:71, paragraph 35, and of 19 December 2013, Association Vent De Colère! and Others, C-262/12, ECLI:EU:C:2013:851, paragraph 25.

35

Italy v Commission

Association Vent De Colère! and Others,

(36)  Judgments of 16 May 2002, France v Commission, C-482/99, ECLI:EU:C:2002:294, paragraph 36, of 30 May 2013, Doux Élevage and Coopérative agricole UKL-ARREE, C-677/11, ECLI:EU:C:2013:348, paragraph 34, of 28 March 2019, Germany v Commission, C 405/16 P, ECLI:EU:C:2019:268, paragraph 55, and of 20 September 2019, FVE Holýšov I and Others v Commission, T-217/17, ECLI:EU:T:2019:633, paragraph 105.

36

France v Commission

Doux Élevage and Coopérative agricole

Germany v Commission

, FVE Holýšov I and Others v Commission

(37)  Judgement of 22 September 2022, Austria v Commission, C-594/18 P ECLI:EU:C:2020:742, paragraphs 20 and 24.

37

Austria v Commission,

(38)  Judgement of 22 September 2022, Austria v Commission, C-594/18 P ECLI:EU:C:2020:742, paragraph 63.

38

Austria v Commission

(39)  Judgement of 22 September 2022, Austria v Commission, C-594/18 P ECLI:EU:C:2020:742, paragraph 32.

39

Austria v Commission

(40)  Judgement of 22 September 2022, Austria v Commission, C-594/18 P ECLI:EU:C:2020:742, paragraphs 44 and 45

40

Austria v Commission

(41)  Judgement of 22 September 2022, Austria v Commission, C-594/18 P ECLI:EU:C:2020:742, paragraphs, paragraphs 48 and 49

41

Austria v Commission,

(42)  Judgement of 22 September 2022, Austria v Commission, C-594/18 P ECLI:EU:C:2020:742, paragraphs, paragraph 49.

42

Austria v Commission,

(43)  OJ L 26, 28.1.2012, p. 1.

43

(44)  https://energy.ec.europa.eu/topics/oil-gas-and-coal/eu-coal-regions/coal-regions-transition_en

44

(45)  Judgement of 22 September 2022, Austria v Commission, C-594/18 P ECLI:EU:C:2020:742, paragraphs 67.

45

Austria v Commission

(46)  Commission Decision (EU) 2015/658 of 8 October 2014 on the aid measure SA.34947 (2013/C) (ex 2013/N) which the United Kingdom is planning to implement for support to the Hinkley Point C nuclear power station (recitals 382-385).

46

(47)  Same decision, recital 385

47

(48)  Judgement of 12 July 2018, Austria vs Commission, T-356/15, ECLI:EU:T:2018:439, paragraph 185.

48

Austria vs Commission,

(49)  For example, according to point 129 of the Guidelines on State aid for environmental protection and energy 2014-2020 (OJ C 200, 28.6.2014, p. 1), operating aid for renewable electricity could only be granted until a plant has been fully depreciated according to normal accounting rules and any investment aid previously received must be deducted from the operating aid. In practice, most renewable electricity projects are fully depreciated/ amortised over a period of less than 25 years, which correspond to their operating lifetime. Aid schemes on renewables typically have a lower duration ranging from 10 to 25 years depending on the technology and the design of the scheme.

49

(50)  See for example the study from Asset in July 2018 on Technology pathways in decarbonisation scenarios: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2018_06_27_technology_pathways_-_finalreportmain2.pdf and the final report from Trinomics in October 2020 on Cost of energy (LCOE), Energy costs, taxes and the impact of government interventions on investments (the Trinomics report) https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e2783d72-1752-11eb-b57e-01aa75ed71a1/language-en

50

(51)  For example, a higher interest rate would lead to higher debt service costs, which in turn would lead to a higher PPA price.

51

(52)  The Commission assessment of the final national energy and climate plan of Czechia considers the target for a renewable share of 22 % by 2030 to be ‘unambitious’, see page 11 of SWD(2020) 902 final of 14 October 2020, https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/staff_working_document_assessment_necp_czechia.pdf. That said, the formula used for determining indicative shares in Annex II of the Governance Regulation (Regulation (EU) 2018/1999 on the Governance of the Energy Union and Climate Action of 11 December 2018 (OJ L 328, 21.12.2018, p. 1)) arrives at an only slightly higher share of 23 % for Czechia.

52

(53)  See e.g. section 6.2.6.4 ‘Level and volatility of wholesale prices’ of the impact assessment accompanying the Clean energy for all Europeans package, SWD(2016) 410 final of 30 November 2016, which sets out that ‘the improved market design will lead to more volatile average hourly prices, partly due to the introduction of locational signals which reveal the different value of electricity in the various nodes. This volatility though will be fairly restricted and will not be the result of extreme price fluctuations between zero and VoLL. The observed price ranges will be fairly constrained, as long as the share of variable RES E remains within certain limits. When the share of RES E, and specifically of variable RES E technologies, exceeds these rough limits though, price volatility may increase significantly if other resources like storage are not in place yet to absorb a large part of it. As can be seen in the table below, in 2050 the share of RES E is projected to approach 60 %. In this case the spread between the baseload and peak load prices increases significantly, mainly due to the lower baseload prices compared to the previous periods. The average day-ahead market prices though remain high throughout the projection horizon, as thermal generation is still expected to be marginal (thus setting the day-ahead market price) during most hours of the year.’

53

(54)  International Atomic Energy Agency, Financing nuclear power plants final report of a coordinated research project, IAEA TECDOC Series Nr. 1964, IAEA, Vienna (2021).

54

(*1)  Civil liability for nuclear damage is stipulated by Act No. 18/1997 Coll., The Atomic Act, the state provides a guarantee for the satisfaction of granted claims for nuclear damage, unless they are paid from compulsory insurance or other specified financial security.

*1

---