اسٹیل کی وزارت
ویژن 2030 کے اگلے مرحلے میں ایس اے آئی ایل یونٹس کو جدید بنایا جائے گا
ا سٹیل اور دیہی ترقی کے مرکزی وزیر مملکت جناب فگن سنگھ کلستے نے آج لوک سبھا میں ایک تحریری جواب میں بتایا کہ نیشنل اسٹیل پالیسی  2017 کے مطابق 300 ایم ٹی پی اے اسٹیل کی پیداواری صلاحیت کے ہدف کے مطابق، توسیع کے پہلے مرحلے میں سیل پلانٹس یعنی درگاپور اسٹیل پلانٹ، رورکیلا اسٹیل پلانٹ، بوکارو اسٹیل پلانٹ اور آئی آئی ایس سی او اسٹیل پلانٹ کے خام اسٹیل کی پیداواری صلاحیت کو بڑھانے کے لیے عارضی منصوبہ تیار کیا گیا ہے۔ تاہم، توسیع مندرجہ ذیل کے ساتھ مشروط ہے: -
 تیار ا سٹیل کے لیے ڈیمانڈ گروتھ سیکٹر میں اسٹیل کی پیداوار کی بہتر سطح کو جذب کرنے کے لیے۔
 پائیدار قرض کے ساتھ سی اے پی ای ایکس کی مالی اعانت کے لیے وسائل کی دستیابی: ایکویٹی تناسب۔
 بہتر صلاحیت کی حمایت کے لیے محدود لوہے کے دھات کے ذرائع۔
گرم دھات، خام اسٹیل اور قابل فروخت اسٹیل کے حوالے سے سیل کے پلانٹس کی موجودہ پیداواری صلاحیت اور پیداواری صلاحیت کی حد، فیصد کے لحاظ سےجو موجودہ نو ماہ کی مدت کے دوران حاصل کی گئی ہے، حسب ذیل ہے: -
یونٹ: '000ٹی
|
|
پلانٹس
|
|
گرم دھات
|
|
خام اسٹیل
|
|
قابل فروخت اسٹیل
|
|
سالانہ آپریٹنگ صلاحیت
|
|
اپریل – دسمبر 2022 کے لئے استعمال کی صلاحیت کی فیصد

|
|
سالانہ آپریٹنگ صلاحیت
|
|
اپریل – دسمبر 2022 کے لئے استعمال کی صلاحیت کی فیصد

|
|
سالانہ آپریٹنگ صلاحیت
|
|
اپریل – دسمبر 2022 کے لئے استعمال کی صلاحیت کی فیصد

|
|
بھیلائی اسٹیل پلانٹ
|
|
6450
|
|
80%
|
|
6000
|
|
82%
|
|
5400
|
|
84%
|
|
درگا پور اسٹیل پلانٹ
|
|
2450
|
|
103%
|
|
2200
|
|
102%
|
|
2120
|
|
101%
|
|
رورکیلا اسٹیل پلانٹ
|
|
4000
|
|
107%
|
|
3800
|
|
106%
|
|
3520
|
|
106%
|
|
بوکارو اسٹیل پلانٹ
|
|
4700
|
|
93%
|
|
4600
|
|
86%
|
|
4180
|
|
89%
|
|
آئی آئی ایس سی او اٹیل پلانٹ
|
|
2700
|
|
93%
|
|
2500
|
|
94%
|
|
2390
|
|
94%
|
|
اسپیشل اسٹیل پلانٹس
|
|
0
|
|
-
|
|
410
|
|
56%
|
|
520
|
|
51%
|
|
ایس اے آئی ایل
|
|
20300
|
|
93%
|
|
19510
|
|
91%
|
|
18130
|
|
92%
31-2030 تک، ایس اے آئی ایل کی خام ا سٹیل کی پیداوار کی آپریشنل صلاحیت کو موجودہ 19.51 ایم ٹی پی اے سے بڑھا کر عارضی طور پر تقریباً 35.65 ایم ٹی پی اے کرنے کا تصور کیا گیا ہے۔ 31- 2030 تک ایس اے آئی ایل کی پلانٹ کے لحاظ سے خام اسٹیل کی صلاحیت حسب ذیل ہے: -
|
|
اسٹیل پلانٹس
|
|
آپریٹنگ خام اسٹیل کی صلاحیت 
|
|
خام اسٹیل صلاحیت کا پیش شدہ تصور 
|
|
بھیلائی اسٹیل پلانٹ
|
|
6.00
|
|
6.80
|
|
درگا پور اسٹیل پلانٹ
|
|
2.20
|
|
4.73
|
|
رورکیلا اسٹیل پلانٹ
|
|
3.80
|
|
9.70
|
|
بوکارو اسٹیل پلانٹ
|
|
4.60
|
|
7.03
|
|
آئی آئی ایس سی او اٹیل پلانٹ
|
|
2.50
|
|
6.98
|
|
الوئے اسٹیل پلانٹ
|
|
0.23
|
|
0.23
|
|
سیلم اسٹیل پلانٹ
|
|
0.18
|
|
0.18
|
|
ایس اے آئی ایل
|
|
19.51
|
|
35.65
خیال کردہ خام اسٹیل کی صلاحیت ڈی پی آر زکو حتمی شکل دینے سے مشروط ہے اور مزید، مذکورہ بالا توسیعی منصوبے پر عمل پیرا I میں مذکورہ بالاشرائط کے ساتھ مشروط ہے۔
اسٹیل اتھارٹی آف انڈیا لمیٹڈ  کے ذریعے شروع کی گئی جدید کاری اور توسیع  اس کے پانچ مربوط اسٹیل پلانٹس میں یعنی بھیلائی ، بوکارو ، رورکیلا ، درگاپور  اور برن پور  میں اور سیلم  میں ایک خصوصی اسٹیل پلانٹ جون 2018 تک بتدریج مکمل ہو گیا ہے۔ یونٹ کے لحاظ سے شیڈول تکمیل کے بمقابل اصل تکمیل کی تفصیلات ذیل میں دی گئی ہیں: -
|
|
پلانٹ/ینٹ
|
|
شیڈول تکمیل
|
|
اصل تکمیل
|
|
اصلی قیمت


|
|
نظر ثانی شدہ قیمت


|
|
بھیلائی اسٹیل پلانٹ
|
|
Mar.’2013
|
|
Jun.’2018
|
|
17,266
|
|
22,566
|
|
رورکیلا اسٹیل پلانٹ
|
|
Mar.’2013
|
|
Dec.’2014
|
|
11,812
|
|
13,307
|
|
درگا پور اسٹیل پلانٹ
|
|
Dec.’2012
|
|
Jun.’2015
|
|
2,875
|
|
3,169
|
|
بوکارو اسٹیل پلانٹ
|
|
Dec.’2011
|
|
Sep.’2015
|
|
6,325
|
|
7,179
|
|
آئی آئی ایس سی او اٹیل پلانٹ
|
|
Dec.’2010
|
|
Dec.’2014
|
|
16,408
|
|
19,235
|
|
سیلم اسٹیل پلانٹ
|
|
Mar.’2010
|
|
Sept.’2010
|
|
1,902
|
|
2,371
یہ بنیادی طور پر کام کی نوعیت کی وجہ سے تھا، جس میں متعدد ایجنسیوں کی مصروفیت، موجودہ پلانٹس میں نئی ٹیکنالوجی کی بحالی کا چیلنج، وسائل کی رکاوٹیں وغیرہ شامل تھیں۔