रेल मंत्रालय
भारतीय रेल भविष्य के लिए हो रही तैयार
भारतीय रेल ने व्यापक तरीके से प्रमुख सुरंग निर्माण कार्य आरंभ किया
भोपाल-इटारसी तीसरी लाइन परियोजना के बारखेड़ा-बुदनी  खंड के बीच बड़ी लाइन तीसरी लाइन के लिए पांच सुरंगों का निर्माण किया जा रहा है
बारखेड़ा-बुदनी खंड मध्य प्रदेश के सीहोर तथा रायसेन जिलों में मध्य रेलवे जोन के तहत है
यह दिल्ली-चेन्नई रूट के गोल्डेन डायगनल पर भीड़भाड़ को कम करेगा
बारखेड़ा-बुदनी के बीच तीसरी लाइन की कमीशनिंग के साथ रेलगाड़ियां बीना-भोपाल-इटारसी खंड के बीच 130 किमी प्रति घंटे की गति से चलेंगी
भारतीय रेल ने रेलवे के समक्ष उपस्थित कई बाधाओं के कारण कई वर्षों से लंबित रखरखाव के कार्य के निष्पादन पर ध्यान केंद्रित किया है। इस श्रृंखला में, भारतीय रेल ने पश्चिम मध्य रेलवे जोन की भोपाल-इटारसी तीसरी लाइन परियोजना के बारखेड़ा-बुदनी  खंड के बीच बड़ी लाइन तीसरी लाइन के लिए व्यापक तरीके से प्रमुख सुरंग निर्माण कार्य आरंभ किया है।
भारतीय रेल की पीएसयू, रेल विकास निगम लिमिटेड मध्य प्रदेश के सीहोर तथा रायसेन जिलों में पश्चिम मध्य रेलवे की भोपाल डिवीजन की भोपाल-इटारसी रूट पर बारखेड़ा-बुदनी के बीच तीसरी विद्युतकृत ब्रौड गेज की रेल लाइन के संबंध में कंकड़ रहित ट्रैक वाली एनएटीएम  के साथ पांच सुरंगों का निर्माण कर रही है।
इससे दिल्ली-चेन्नई रूट के गोल्डेन डायगनल पर भीड़भाड़ में कमी आएगी। तीसरी लाइन की कमीशनिंग के साथ रेलगाड़ियां बीना-भोपाल-इटारसी खंड के बीच 130 किमी प्रति घंटे की गति से चलेंगी।
क्षमता संवर्धन के लिए, भोपाल-इटारसी खंड की तीसरी लाइन पर निर्माण कार्य की मंजूरी रेलवे बोर्ड पर तीन अलग कार्यों अर्थात
1. हबीबगंज - बारखेड़ा -41.42 किमी-कार्य संपन्न
2. बारखेड़ा -बुदनी -26.5 किमी-कार्य प्रगति पर
3. बुदनी -इटारसी -25 किमी-कार्य संपन्न
खंड 1 तथा 3 मैदानी क्षेत्र में हैं और इनमें वन्यजीवन/वन मंजूरी, जमीन अधिग्रहण आदि जैसे मुद्दे शामिल नहीं हैं। खंड 2 अर्थात बारखेड़ा -बुदनी  खंड में, विद्यमान दोनों ट्रैक तथा प्रस्तावित ट्रैक की पूरी लंबाई या तो रातापानी वन्यजीवन अभ्यारण्य  या इसके पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र में आते हैं।
परियोजना की मुख्य विशेषताएं
|
|
1)
|
|
मंजूरी का वर्ष
|
|
|
|
|
|
|
|
बारखेड़ा -बुदनी तीसरी लाइन
|
|
:
|
|
2011 – 2012
|
|
2)
|
|
परियोजना की लागत
|
|
|
|
|
|
|
|
बारखेड़ा –बुदनी
|
|
:
|
|
Rs 991.60 Cr
|
|
3)
|
|
परियोजना की लंबाई
|
|
:
|
|
26.50 किमी
|
|
4)
5)
|
|
स्टेशनों की संख्या
सुरंगों की संख्या
|
|
:
:
|
|
4
5
|
|
6)
|
|
संपन्न होने की तिथि
|
|
|
|
|
|
|
|
बारखेड़ा –बुदनी
|
|
:
|
|
जून 2022
आरवीएनएल इन सुरंगों का निर्माण घोड़े की नाल खंड में कर रही है। इस रूप में, एक अर्धगोलाकर छत होती है जिसके साथ धनुषाकार साइड तथा एक घुमावदार इनवर्ट होता है। इस सुरंग का निर्माण करने के लिए जो पद्धति उपयोग में लाई जाती है, वह एनएटीएम  कहलाती है। एनएटीएम स्पे्रड कंक्रीट, ऐंकर्स तथा अन्य सपोर्ट के माध्यम से सुरंग की परिधि को स्थिर करती है तथा स्थिरता को नियंत्रित करने के लिए निगरानी का उपयोग करती है।
इन सुरंगों के स्थान हैं: -
|
|
क्रम संख्या
|
|
सुरंग संख्या
|
|
लंबाई
|
|
टिप्पणियां
|
|
|
|
|
|
1
|
|
टी 1 
|
|
1080.00
|
|
सिंगल ट्रैक
|
|
|
|
2
|
|
टी 2 
|
|
200.00
|
|
सिंगल ट्रैक
|
|
|
|
3
|
|
टी 3 
|
|
200.00
|
|
सिंगल ट्रैक
|
|
|
|
4
|
|
टी 4 
|
|
140.00
|
|
सिंगल ट्रैक
|
|
|
|
5
|
|
टी 5 
|
|
530.00
|
|
सिंगल ट्रैक
|
|
|
|
कुल लंबाई 2150.00
|
|
टनल टी-1
टनल टी-1  की ब्रेकथ्रू 18.03.2021 को की गई थी।
वर्तमान स्थिति:
-इनवर्ट सफाई और पीसीसी कार्य प्रगति पर है
-315 एमएम ब्यास मध्य नाली की खुदाई और संस्थापन कार्य प्रगति पर है
- नो फाइन कंक्रीट के साथ 160 एमएम ब्यास छिद्रित साइड नाली की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।
-वाटरप्रूफिंग स्थापना का कार्य प्रगति पर है
-इनवर्ट लाइनिंग  का कार्य प्रगति पर है
टनल टी-2:
टनल टी-2 एक 200 मीटर सिंगल ट्रैक सुरंग है।
वर्तमान स्थिति:
-पोर्टल विकास का कार्य प्रगति पर है
-वर्तमान सुरंग में एपोक्सी ग्राउटिंग का कार्य प्रगति पर है
टनल टी-3:
टनल टी-3 एक 200 मीटर सिंगल ट्रैक सुरंग है।
वर्तमान स्थिति:
-पोर्टल-1 और पोर्टल-2 से लगभग 51 मीटर की भूमिगत खुदाई पूरी हो चुकी है। वर्तमान में, पोर्टल 2 की तरफ से बेंचिंग खुदाई का कार्य प्रगति पर है।
टनल टी-4:
टनल टी-4 एक 140 मीटर डबल ट्रैक सुरंग है।
वर्तमान स्थिति:
-इटारसी की तरफ से पोर्टल विकास कार्य प्रगति पर है। सुरंग की खुदाई भोपाल की तरफ से शुरु हुई। 12 मीटर की खुदाई पूरी हो चुकी है।
टनल टी-5 :
टनल टी-5  की ब्रेकथ्रू 19.02.2021 को हुई थी।
सुरंग का निर्माण 500 मीटर की गोलाई में हुआ था। टनल 5 की कुल लंबाई 530 मीटर और चौड़ाई 14.4 मीटर है जो असाधारण है क्योंकि यह एक डबल ट्रैक सुरंग है। सिंगल ट्रैक सुरंग का निर्माण भारतीय रेल में प्रचलित रहा है। चूंकि टनल 5 वन अभ्यारण्य में पड़ता है, इसलिए बहुत सख्त प्रक्रियाओं का अनुपालन किया गया जिनमें सूर्योदय से सूर्यास्त तक एक ही पाली में सुरंग का निर्माण कार्य किया जाना शामिल है। सुरंग का निर्माण प्रक्रिया के तहत दोनों तरफ से मई 2020 में आरंभ हुआ और फरवरी 2021 में पूरी सुरंग की खुदाई 19.02.2021 को संपन्न हो गई। दोनों तरफ से सुरंग की खुदाई शून्य त्रृटि के साथ बिल्कुल सटीक तरीके से खुदी है और इस प्रकार पूरी सटीकता बरती गई जिसका परिणाम बिल्कुल सही ब्रेकथ्रू के रूप में आया। भारी मानसून तथा लॉकडाउन की अवधि के तीन महीनों के बावजूद इसे पूरा कर लिया गया। सभी सुरक्षा मानदंडों का सफलतापूर्वक पालन किया गया।
वर्तमान स्थिति:
-डबल ट्रैक सुरंग टी-5 की हेंडिंग और बेंचिंग द्वारा 09.05.2021 को पूरी खुदाई संपन्न हो गई।
-इनवर्ट सफाई और पीसीसी कार्य प्रगति पर हैं
- -315 एमएम ब्यास मध्य नाली की खुदाई और संस्थापन कार्य प्रगति पर है
- नो फाइन कंक्रीट के साथ 160 एमएम ब्यास छिद्रित साइड नाली की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।
-वाटरप्रूफिंग स्थापना का कार्य प्रगति पर है
-इनवर्ट लाइनिंग  का कार्य प्रगति पर है।
टनल टी-1  की ब्रेकथ्रू 18.03.2021 को पूरी की गई थी।
टी-1 में वाटरप्रूफिंग मेंब्रेन की स्थापना
टी-3 में पोर्टल विकास कार्य प्रगति पर
टनल 51  की ब्रेकथ्रू 18.02.2021 को पूरी की गई थी।
टी-5 में वाटरप्रूफिंग मेंब्रेन की स्थापना प्रगति पर
टी-5 में इनवर्ट लाइनिंग के लिए रिइंफोर्समेंट
एमजी/एएम/एसकेजे
(Visitor Counter : 647