Ces tâches comprennent : La réception technique des installations de chantier de l'Entreprise (avec procès-verbal) ;

- - réception technique des matériels prévus pour l'exécution des travaux, par vérification de - réception technique des matériels prévus pour l'exécution des travaux, par vérification de la conformité du point de vue qualitatif (type et état) et quantitatif (nombre) (avec procès- verbal) ;
- - vérification de la présence effective des personnels clés sur le chantier, en conformité avec - vérification de la présence effective des personnels clés sur le chantier, en conformité avec l'offre de l'entreprise ;
- - préparation de tous les ordres de service pour approbation et notification par l'UNGP, - préparation de tous les ordres de service pour approbation et notification par l'UNGP,
- - vérification de la tenue du journal de chantier ; - vérification de la tenue du journal de chantier ;
- - contrôle de la conformité aux normes prescrites des matériaux livrés sur le chantier ; - contrôle de la conformité aux normes prescrites des matériaux livrés sur le chantier ;
- - tenue de réunions de chantier toutes les quinzaines, avec participation des représentants - tenue de réunions de chantier toutes les quinzaines, avec participation des représentants de la DREDD concernée et de l'équipe de la coordination régionale du projet , avec établissement des PV de réunion ;
- - réception technique des travaux, avant la réception provisoire, et l'établissement du procès - - réception technique des travaux, avant la réception provisoire, et l'établissement du procès - verbal y afférent ;
- - et la participation aux réceptions provisoire et définitive des travaux ; - et la participation aux réceptions provisoire et définitive des travaux ;
- - prise en attachement contradictoire des quantités à payer à l'Entreprise chargée de - prise en attachement contradictoire des quantités à payer à l'Entreprise chargée de l'exécution des travaux, conformément aux modes d'évaluation des travaux ;
- - des décomptes provisoires ; - des décomptes provisoires ;
- - du décompte définitif ; - du décompte définitif ;
- - des réclamations éventuelles de l'Entreprise titulaire des travaux ; - des réclamations éventuelles de l'Entreprise titulaire des travaux ;
- - préparation, après approbation de l'UNGP et des DREDD des dossiers relatifs aux - préparation, après approbation de l'UNGP et des DREDD des dossiers relatifs aux événements particuliers, ainsi que le DAO pour les nouvelles entreprises en cas de résiliation, etc.…
- - tous les 15 jours des documents et rapports d'activité dans lesquels seront - tous les 15 jours des documents et rapports d'activité dans lesquels seront consignés :
- o travaux effectués ; o travaux effectués ;
- o matériaux, matériels et personnel mis en place par l'Entreprise ; o matériaux, matériels et personnel mis en place par l'Entreprise ;
- o d'avancement des travaux comparé aux prévisions ; o d'avancement des travaux comparé aux prévisions ;
- o déroulement du contrôle technique des différentes phases des travaux ; o déroulement du contrôle technique des différentes phases des travaux ;
- o incidents ou évènements éventuels survenant sur le chantier. o incidents ou évènements éventuels survenant sur le chantier.
- - d'un procès -verbal dans lequel seront enregistrées les réserves mineures et - d'un procès -verbal dans lequel seront enregistrées les réserves mineures et majeures éventuellement exprimées par les différentes parties en présence ;
- - préparation d'un ordre de service invitant l'Entreprise à remédier suite aux non-conformités, - préparation d'un ordre de service invitant l'Entreprise à remédier suite aux non-conformités, imperfections et malfaçons dans un délai déterminé, pour approbation et notification par l'UNGP ;
- - secrétariat des réunions de chantier, au cours desquelles la situation d'avancement et les - secrétariat des réunions de chantier, au cours desquelles la situation d'avancement et les problèmes éventuels rencontrés et les solutions correspondantes à l'UNGP.
- - Bureau d'étude s assure la sécurité de son personnel durant la mise en œuvre de l'activité. - Bureau d'étude s assure la sécurité de son personnel durant la mise en œuvre de l'activité.
- ❖ Tâches techniques

Le Bureau d'Études a la responsabilité de :

- - à la vérification des travaux, des matériels et des matériaux et contrôler leur mise en - à la vérification des travaux, des matériels et des matériaux et contrôler leur mise en œuvre, conformément aux documents approuvés, aux spécifications, qualités exigées et aux règles de l'art ;
- - et approuver les plans d'exécution établis par l'entreprise ; - et approuver les plans d'exécution établis par l'entreprise ;
- - compte à l'UNGP de la manière dont sont exécutés les travaux et l'informer, le cas - compte à l'UNGP de la manière dont sont exécutés les travaux et l'informer, le cas échéant, des retards constatés dans leur exécution, avec des propositions de solutions pour le redressement de la situation ;
- - de décision ferme comme « la mise en demeure » en cas de retard de l'exécution des - de décision ferme comme « la mise en demeure » en cas de retard de l'exécution des travaux ou d'autre manquement par rapport au marché contractuel ;