Les dépôts nécessaires à l'exécution des travaux devront être réalisés en des lieux préalablement soumis par l'entrepreneur à l'agrément de l'Autorité chargée du Contrôle qui disposera d'un délai de cinq (5) jours pour formuler ses observations. Passé ce d élai, l'a grément sera censé être acquis. Dans le cas de dépôts réalisés sans cette formalité, l'Administration pourra exiger le déplacement total ou partiel du dépôt incriminé et la remise en état des lieux, tous ces travaux restant à la charge exclusive de l'entrepreneur. Exception faite de certains cas particuliers où l'Administration pourra imposer les lieux de dépôt, l'entrepreneur sera responsable de tous dommages directs ou indirects tant à l'égard des tiers que de l'Etat pouvant résulter de ses dépôts. Il appartiendra à l'entrepreneur d'obtenir les autorisations préalables des propriétaires ou occupants légitimes et de leur verser toutes indemnités ou dédommagement correspondant. Les sommes correspondantes sont comprises dans les prix de l'entrepreneur.

#### 106-4 Signalisation de chantier - maintien de la circulation

Dans un délai maximal de QUINZE (15) jours à compter du lendemain de la date de notification de l'Ordre de Service de commencer les travaux, l'entrepreneur installera à ses propres frais les panneaux de localisation du chantier au nombre de trois sur des points à définir avec le maître d'œuvre. Le modèle sera notifié au titulaire du Marché à la date de la signature du contrat. La signalisation complète tant à l'extérieure qu'intérieure du chantier, par rapport à la sécurité (routière, etc.) est également à la charge de l'entrepreneur. Elle devra être conforme à la réglementation en vigueur, parfaitement soignée et bien visible de nuit comme de jour. L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour assurer, à ses frais, la continuité de la circulation et la sécurisation de la circulation. Toutes les déviations éventuellement nécessaires au maintien de la circulation seront à la charge exclusive de l'entrepreneur. Il en est de mêmede leur entretien pendant leur utilisation et la remise en état des lieux à la fin des travaux.

- ARTICLE 107 ETUDE D'ANTICIPATION

Vu l'évolution relativement importante d e la dégradation des canaux et les phénomènes d'ensablement, une étude d'anticipation approfondie consistant à procéder aux levers topographiques des profils en long et en travers des différents canaux objet des travaux est prévue. Cette étude d'anticipation est à réaliser durant le premier mois suivant la délivrance par le pouvoir adjudicataire de l'OS d e commencement des prestations ; mise en œuvre parallèlement à la production des plans d'exécution qui doivent justifier les résultats issus de cette étude d'anticipation. Elle sera réalisée de façon participative par le représentant du maître d'œuvre (mission de contrôle) et le titulaire, sous la direction et avec les matériels topographiques du représentant du maître d'œuvre. Ce dernier aura également à la charge l'élaboration du rapport d'anticipation sur la base des quantités constatées suite aux levers contradictoires des TN et en appliquant le calage hydraulique projet des canaux. Le bordereau estimatif sera ajusté selon les quantités actualisées à partir de cette anticipation approfondie. Les sur- largeurs nécessaires à la mise en œuvre des travaux doivent faire l'objet d'une validation par le maître d'œuvre avant la prise en considération dans le réajustement du bordereau estimatif. Al'issus de l'étude d'anticipation et des plans d'exécution : les quantités nécessaires pour la mise en œuvre des travaux sont arrêtées et figées - sauf dérogation en cas de dégâts difficiles à anticiper ou dégâts cycloniques.

52