- ➢ Les différents calculs de dimensionnement niveau projet : hydraulique, fondation (notamment de la pile numéro 1), hydromécanique, béton armé, cubature, avant - métré, etc.
- ➢ Les plans d'exécution détaillés du complexe batardeau - aire de travaux - palplanches au niveau de Les différents plans d'exécution, incluant plans de coffrage, ferraillage, etc. détaillés de tous les ouvrages de génie civil ;
- ➢ Les différents plans d'exécution (détails, assemblage et étanchéité) des équipements hydromécaniques ;
- ➢ Les calculs d'avant -métrés et de cubature ;
- ➢ Les bordereaux quantitatifs et estimatifs ;
- ➢ Les calendriers d'exécution détaillés.

Cette liste n'est pas exhaustive. En cas d'erreurs d'implantation ou de nivellement commises par l'Entrepreneur, celui - ci sera tenu d'exécuter, à ses frais et quelle que soit leur importance, les travaux nécessaires au rétablissement des ouvrages dans la position prévue. Par rapport au nombre d'ouvrages sur canaux à réaliser et étant donné que les réseaux d'irrigation équipant les périmètres ou une partie des périmètres sont indépendants :

- • L 'étude d'anticipation technique et financière doit être effectuée par réseau ;
- • Les plans d'exécution doivent être présentés par réseau ;
- • La validation sera effectuée par réseau et prenant en compte l'aspect calage, aspect génie civil, aspect travaux de terrassement et aspect financier.

#### 108-3 Plan d'assurance qualité et plan de gestion environnementale et sociale

Le titulaire fournira en CINQ (5) exemplaires dont DEUX (2) lui seront retournés, au plus tard QUINZE (15) jours au lendemain de la date de notification de l'OS de démarrage des travaux, un document de PAQ et les PGES incluant les éléments suivants : PAQqui donnera les détails de l'organisation, procédés, la planification, les matériels et personnel pour permettre au titulaire de réaliser les travaux selon les normes en vigueur et les règles de l'art et pour réaliser les contrôles qualité intérieur. Manuel de gestion environnementale et sociale incluant :

- 1) Plan de santé et de sécurité :

Ce manuel donne les détails des dispositifs, méthode, organisation, équipements et personnel prévus par le titulaire pour éliminer tout risque d'accidents de travail et d'apporter les soins nécessaires en cas d'accidents de travail ou de maladie. Ce manuel donnera ainsi les détails des mesures de sécurité pour tout poste de travaux dangereux, notamment la démolition de la pile numéro 1, les travaux de fondation, surtout en relation avec le risque des crues. Des consignes et plan d'évacuation très précis seront fournis pour prévoir les impacts des crues. Par ailleurs, ce plan intégrera un volet relatif à l'atténuation des risques de transmission de MST.

- 2) Plan de gestion environnementale au niveau des camps et installations

Ce plan donne les détails des dispositifs, méthode, organisation, équipements et personnel prévus par le titulaire pour gérer tout risque de contamination et de pollution du milieu naturel par les activités sur les camps de base. La méthode de traitement et d'élimination des déchets solides et liquides fait partie de ce plan.

- 3) Plan de gestion environnementale des activités sur chantier

Ce plan donne les détails des dispositifs, méthode, organisation, équipements et personnel prévus par le titulaire pour gérer tout risque de contamination et de pollution

54