Chaque proposition analysée dans cette partie de l'étude doit contenir une étude descriptive de sa faisabilité technique, ses avantages et ses limites ; un estimatif chiffré détaillé par ouvrage et par poste de travaux et une proposition de programmation des travaux. Les propositions seront à hiérarchiser en fonction des considérations des paramètres techniques, économiques, sociaux et environnementaux. Le maitre d'ouvrage choisira la variante à retenir et à approfondir à la partie suivante sur la base de ces paramètres.

L'étude d'Avant -Projet Détaillé (APD)

####### L'APD correspond à une étude descriptive, explicative et justificative des dispositions techniques du projet . Elle mettra en détails la solution technique retenue sur les variantes proposées dans la phase APS.

Il comprend notamment :

- • note justificative des solutions techniques proposées eu égard au site, au • note justificative des solutions techniques proposées eu égard au site, au programme et à l'environnement ;
- • réalisation des études architecturales ; • réalisation des études architecturales ;
- • réalisation des études de structure ; • réalisation des études de structure ;
- • dossier technique des ouvrages (plan de situation, plan masse, plan de VRD, plans • dossier technique des ouvrages (plan de situation, plan masse, plan de VRD, plans des ouvrages, notes de calcul, levés topographiques, essais géotechniques, etc.) ;
- • estimation détaillée des dépenses afférentes à l'exécution de chaque ouvrage • estimation détaillée des dépenses afférentes à l'exécution de chaque ouvrage entrant dans l'APD ;
- • différents plans et schémas d'exécution selon le type de sous -projet (coffrage, • différents plans et schémas d'exécution selon le type de sous -projet (coffrage, ferraillage, électricité, alimentation en eau, évacuation des eaux, etc.) ;
- • plannings prévisionnels incluant toutes les phases de réalisation du projet ; • plannings prévisionnels incluant toutes les phases de réalisation du projet ;
- • divers plans d'exécution et descriptifs des ouvrages qui définissent les • divers plans d'exécution et descriptifs des ouvrages qui définissent les caractéristiques géométriques exactes des ouvrages.

######## Deuxième étape (Etape 2) : Elaboration du Dossier d'Appel d'Offre s ou DAO

Après approbation du dossier d'APD incluant l'aspect gestion des risques environnementaux et sociaux , le bureau d'étude s recruté se chargera de l'élaboration du DAO suivant le DAO type préconisé par la Banque mondiale. Pour cette deuxième étape, 2 pièces sont à confectionner :

- - pièces écrites : les DAO incluant les clauses E&S de gestion des risques - pièces écrites : les DAO incluant les clauses E&S de gestion des risques environnementaux et sociaux.
- - pièces dessinées : celles fournies dans les dossiers APD y afférents. - pièces dessinées : celles fournies dans les dossiers APD y afférents.

Le Bureau d'étude s devra veiller à inclure dans les DAO, les clauses environnementales et sociales à respecter par l'entrepreneur pendant l'exécution des travaux.

####### Troisième étape (Etape3) : Suivi et contrôle des travaux de l'entreprise et de la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales

Le contrôle et la surveillance comprennent la gestion administrative, technique, financière, environnementale et sociale des travaux y compris la supervision et la préparation de la réception provisoire et définitive des réalisations ainsi que le volet formation sur le tas (gestion et entretien d'ouvrages, gestion environnementale et sociale) .

####### Le Maître d'Œuvre sera plus précisément responsable des tâches suivantes :

- ❖ Tâches administratives