du milieu naturel par les activités sur chantier, y compris celles sur carrières et zones d'emprunt.

- 4) Plan de gestion des aspects sociaux

Ce plan donne les détails des dispositifs, méthode, organisation, équipements et personnel prévus par le titulaire pour gérer tout risque de conflits sociaux entre les personnels de l'entreprise et par rapport à la population locale.

Ces plans doivent être précédés d'une conslutation du publique doivent prendre en compte les décisions prises pendant ces consultations publiques. Les cibles étant les riverains du périmètre, les usagers du réseau ou futurs usagers du réseau, les autorités locales et les services en charge de la population et la sécurité publique.

#### 108-4 Planning d'exécution

A partir des documents joints à sa soumission, l'entrepreneur soumettra le programme détaillé d'exécution des travaux, y compris celles des dépôts des dossiers d'exécution à l'agrément du maître d'œuvre et de son représentant, dans un délai de quinze (15) jours à compter du lendemain de la notification de l'Ordre de Service de commencer les travaux. L'établissement du planning d'exécution doit être guidé par les considérations suivantes :

- ➢ les installations de chantier doivent être terminées intégralement avant commencement effectif des travaux ;
- ➢ les quanitités totales des matériaux doivent être connues au démarrage des travaux ;
- ➢ la stratégie et rythme d'approvisionnement en matériaux doit être claire
- ➢ pour chaque corps de travaux dans la série de prix Ouvrage et maçonnerie :
- o concassage des granulats nécessaires à l'exécution devra être réalisé à cinquante o concassage des granulats nécessaires à l'exécution devra être réalisé à cinquante pour cent (50 %) avant commencement des travaux correspondants ;
- o en matériaux tels que les ciments et les armatures pour béton o en matériaux tels que les ciments et les armatures pour béton armé devra présenté 25 % de la quanité totale nécessaire pour la réalisation des travaux;
- ➢ les activités de pose de conduites sont conditionnées par les délais d'approvisionnement en conduite et différents accessoires et doivent tenir compte les épreuves de conduite obligatoires ;
- ➢ les activités de fabrication ou acquisition des appareillages hydromécaniques doivent être localisée et mises en évidence (y compris importation si nécessaire);
- ➢ les activités liées à l'acheminement sur site des appareillages hydromécaniques ;
- ➢ la nécessité de mobiliser de multiples matériels légers répartis le long des canaux pour limiter les déplacements entre ouvrages - ainsi que les plus valus et les frais financiers y afférents.

Ce programme comportera :

#### PIECE A: une note écrite donnant :

- ➢ le nom du Représentant permanent de l'entrepreneur sur chantier qui sera qualifié pour recevoir tous ordres écrits de l'Administration et signer les attachements et les décomptes,
- ➢ les qualités et les références des cadres attachés au chantier
- ➢ l'organigramme du personnel avec les effectifs et le planning de mise en place,
- ➢ la liste du matériel que l 'entrepreneur compte utiliser, ses caractéristiques et son mode d'utilisation ainsi que les dates auxquelles l'entrepreneur s'engage à l'amener en état de fonctionner à pied d'œuvre.,
- ➢ les prévisions (dates, quantités, provenance) des matières à approvisionner et de réalisation des ateliers-types prévus,
- ➢ le lieu et la consistance des installations de chantier de l'entrepreneur ainsi que la localisation des différentes carrières et gîtes de matériaux qu'il compte utiliser avec indication de leur destination.

55