## §13.

1. Za roboty dodatkowe uznaje się roboty nie ujęte w dokumentach a ściśle związane z przedmiotem umowy - warunkujące prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli z przyczyn technicznych lub gospodarczych zamówienia dodatkowego nie można oddzielić od zamówienia podstawowego lub wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. 2. Przez roboty zamienne uznaje się roboty nie wykraczające poza zakres przedmiotu zamówienia odpowiadające zmianom w rozwiązaniach projektowych oraz rozwiązaniom zamiennym w stosunku do przewidzianych w projekcie, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm. ).

## 3. Roboty dodatkowe mog ą by ć realizowane wyłą cznie na podstawie odr ę bnej umowy.

4. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych, Wykonawcy nie wolno ich realizować bez uzyskania dodatkowego zamówienia. Wszelkie samoistne działania Wykonawcy w tym zakresie będą bezskuteczne. 5. Konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych Wykonawca zgłasza Inspektorowi Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 6. Wykonawca wraz z Inspektorem Nadzoru sporządza Protokół konieczności robót dodatkowych lub zamiennych, ze szczegółowym uzasadnieniem konieczności wykonania tych robót. 7. Wykonawca sporządza przedmiar i szczegółowy kosztorys robót dodatkowych lub zamiennych i przekazuje Inspektorowi Nadzoru do zaopiniowania. 8. Inspektor Nadzoru przedkłada niezwłocznie Zamawiającemu informacje, o których mowa w punkcie 5, a zaopiniowane dokumenty, o których mowa w punkcie 6 i 7, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia konieczności ich wykonania. Ostateczną decyzję o wykonaniu tych robót podejmuje Zamawiający. 9. Jeżeli roboty dodatkowe lub zamienne, odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym, używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, za wykonane roboty. 10. Jeżeli roboty dodatkowe lub zamienne, nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego szczegółową kalkulację ceny jednostkowej tych robót z zastrzeżeniem zapisów punktu 18. 11. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 7 oraz przedstawić rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. 12. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań i analiz termin siedmiodniowy, o którym mowa w punkcie 8, może być wydłużony. Każdorazowe wydłużenie terminu wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia przedmiotu umowy - roboty zaniechane - ze względu na aktualne przepisy, potrzeby lub posiadane środki finansowe, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, na podstawie jednostronnego pisemnego oświadczenia złożonego Wykonawcy przez Zamawiającego . 14. Wprzypadku wystąpienia robót zaniechanych Wykonawca sporządza przedmiar i szczegółowy kosztorys robót zaniechanych i przekazuje Inspektorowi Nadzoru do zaopiniowania. Inspektor

10