#### 1. pielikums

VAS 'Latvijas dzelzceļš' sarunu procedūras ar publikāciju 'Pazemes tuneļa pārbūve Daugavpils stacijas ēkā' nolikumam

#### DARBA UZDEVUMS /

#### TEHNISKAIS - FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

( atbilstoši formai 1.tabula un 2.tabula) Forma finanšu aprēķinam (finanšu piedāvājumam) un tehniskajam piedāvājumam (ietverot informāciju par darbiem un darbu izpildē izmantotajiem materiāliem)

p azemes tuneļa pārbūve i Daugavpils stacijas ēkā

Darbi: pazemes tuneļa pārbūve, kas ietver tehnisko shēmu izstrādi, būvlaukuma sagatavošanu darbiem, demontāžu un būvdarbus . Objekts: pazemes tunelis Daugavpils stacijas ēkā. Darbu izpildes vieta (adrese): Stacijas iela 44, Daugavpils. Darbu izpildītājs: Būvuzņēmējs (iepirkuma dokumentos 'Piegādātājs', 'Pretendents' ) Būvuzņēmējs (iepirkuma dokumentos 'Piegādātājs', 'Pretendents' ) pazemes tunelis Daugavpils stacijas ēkā.

Objekts: pazemes tunelis Daugavpils stacijas ēkā. Darbu izpildes vieta (adrese): Stacijas iela 44, Daugavpils. Darbu izpildītājs: Būvuzņēmējs (iepirkuma dokumentos 'Piegādātājs', 'Pretendents' ) Būvuzņēmējs (iepirkuma dokumentos 'Piegādātājs', 'Pretendents' )

#### Vispārīgās prasības Darbu izpildei:

- 1. Visi darbi jāizpilda saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas un starptautiskajiem standartiem un noteikumiem un atbilstoši izstrādājam Būvprojektam (turpmāk - Būvprojekts / Būvprojekta dokumentācija ).
- 2. Būvuzņēmējam jāveic saskaņā ar šo Darba uzdevumu un atbilstoši Būvprojektam visi darbi un/vai jāpiegādā visas detaļas, būvizstrādājumi un materiāli (viss kopā turpmāk - Materiāli ) , tajā skaitā tādi, kas nav Tehniskajā uzdevumā īpaši pieminēti, bet ir loģiski izrietoši no Līguma kā Darbu pabeigšanai nepieciešami, it kā šādi darbi un/vai detaļas un M ateriāli būtu īpaši nosaukti Līgumā.
- 3. Darbu veikšanas procesā Būvuzņēmējam ir tiesības izmantot tikai tādus Materiālus , kuru pielietošana noteikta Būvprojekta dokumentācijā un kuru atbilstība ir apliecināta Latvijas Republikā spēkā esošajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzņēmējam pēc Pasūtītāja vai būvuzrauga pieprasījuma ir pienākums nekavējoties uzrādīt visu Darbu izpildei izmantoto m ateriālu atbilstību apliecinošos dokumentus.
- 4. Darba uzdevumā minētie M ateriāli var tikt aizstāti ar jauniem vai citiem savstarpēji aizvietojamiem, gadījumā, ja sākotnēji paredzētie M ateriāli ir novecojuši, nav pieejami, to piegāde ir objektīvi apgrūtināta, to uzstādīšana vai būvniecība faktiski izrādās neiespējama, vai arī jaunie /ekvivalentie M ateriāli ir kvalitatīvāki vai ekonomiskāki, vai arī citos objektīvi pamatotos gadījumos (tai skaitā Būvprojekta dokumentācijā nav norādīts konkrēts Materiāls vai nav specificēts kāds tā raksturlielums) , ko akcept ē Pasūtītājs (saskaņojot ar būvuzraugu, Būvprojekta dokumentācijas izstrādātāju vai autoruzraugu (ja ir)), Būvuzņēmējam savlaicīgi iesniedzot Materiālu saskaņošanas aktu .
- 5. Darba uzdevumā uzskaitītie veicamie darbi (darbu apjoms) var tikt aizstāti ar citiem darbiem (neparedzētiem darbiem) , ja Darbu izpildes gaitā atklājas apstākļi, kurus ne Pasūtītājs , ne Būvuzņēmējam objektīvi nevarēja paredzēt, bet ir būtiski un nepieciešami Darbu kvalitatīvai izpildei mainīt veicamo darbu saturu . Šādā gadījumā Būvuzņēmējam jāsagatavo un jāiesniedz Pasūtītājam (saskaņojot arī ar būvuzraugu, Būvprojekta dokumentācijas izstrādātāju vai autoruzraugu (ja ir)), izslēdzamo darbu tāme un papilddarbu tāme .
- Ja sakarā minētā konstatāciju Darba uzdevumā paredzētie darbi nevar tikt aizstāti ar citiem, kuru dēļ nepieciešams veikt papildus darbus, kas savukārt rada papildus izmaksas,