Anexo 4: Marco de Estudio de Riesgo Operacional (ORAF)
Ecuador: Proyecto de mejoramiento de los servicios públicos en Manta EC (P143996)
Etapa: Directorio . Riesgos de Depositario del Proyecto Riesgo de depositario Clasificación Moderada Descripción: Gestión de Riesgo: (1) Un grupo diverso de depositarios están involucrados en el Proyecto. La falta de comunicación directa acerca de las intervenciones del proyecto puede dar como resultado retrasos durante la preparación e implementación del proyecto. (2) Los clientes de la EPAM se muestran reacios a conectarse a las redes de abastecimiento de agua y (particularmente) a la de alcantarillado. Un grupo diverso de depositarios están (1) El Banco está explorando opciones para asistir al cliente en el diseño e implementación de involucrados en el Proyecto. La falta de (i) una estrategia de comunicaciones para colaborar con la construcción de un amplio respaldo comunicación directa acerca de las intervenciones comunitario para el proyecto y (ii) un plan de acción de comunicaciones para mejorar el del proyecto puede dar como resultado retrasos diálogo, la compartición de información y las necesidades de comunicación entre los durante la preparación e implementación del depositarios. proyecto. (2) El Proyecto incluirá los recursos para mejorar la comunicación relacionada con la conexión (2) Los clientes de la EPAM se muestran reacios a a los sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado con viviendas y para acelerar las conectarse a las redes de abastecimiento de agua y conexiones a las redes entregadas y bajo construcción. Esta campaña asegurará el compromiso (particularmente) a la de alcantarillado. adecuado del cliente. Resp: Estado: Etapa: Recurrente: Fecha de entrega: Frecuencia: Ambos Aún no vencido Implementación 30-Jun-2018 Agencia de implementación (IA) Riesgos (incluyendo los Riesgos Fiduciarios) Capacidad Clasificación Sustancial Descripción: Gestión de Riesgo: (1) El Banco llevó a cabo una revisión fiduciaria, de salvaguardias y capacidad técnica de la (1) La implementación del Proyecto puede verse Municipalidad de Manta. La revisión ha servido como base para determinar el respaldo afectada por la falta de experiencia previa de la requerido y el fortalecimiento de la capacidad para el personal designado de la contraparte. Municipalidad de Manta e involucra al municipio Además, ha sido la base para convenios sobre los ajustes y medidas de mitigación adicionales	Etapa: Directorio . Riesgos de Depositario del Proyecto Riesgo de depositario Clasificación Moderada Descripción: Gestión de Riesgo: (1) Un grupo diverso de depositarios están involucrados en el Proyecto. La falta de comunicación directa acerca de las intervenciones del proyecto puede dar como resultado retrasos durante la preparación e implementación del proyecto. (2) Los clientes de la EPAM se muestran reacios a conectarse a las redes de abastecimiento de agua y (particularmente) a la de alcantarillado. Un grupo diverso de depositarios están (1) El Banco está explorando opciones para asistir al cliente en el diseño e implementación de involucrados en el Proyecto. La falta de (i) una estrategia de comunicaciones para colaborar con la construcción de un amplio respaldo comunicación directa acerca de las intervenciones comunitario para el proyecto y (ii) un plan de acción de comunicaciones para mejorar el del proyecto puede dar como resultado retrasos diálogo, la compartición de información y las necesidades de comunicación entre los durante la preparación e implementación del depositarios. proyecto. (2) El Proyecto incluirá los recursos para mejorar la comunicación relacionada con la conexión (2) Los clientes de la EPAM se muestran reacios a a los sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado con viviendas y para acelerar las conectarse a las redes de abastecimiento de agua y conexiones a las redes entregadas y bajo construcción. Esta campaña asegurará el compromiso (particularmente) a la de alcantarillado. adecuado del cliente. Resp: Estado: Etapa: Recurrente: Fecha de entrega: Frecuencia: Ambos Aún no vencido Implementación 30-Jun-2018 Agencia de implementación (IA) Riesgos (incluyendo los Riesgos Fiduciarios) Capacidad Clasificación Sustancial Descripción: Gestión de Riesgo: (1) El Banco llevó a cabo una revisión fiduciaria, de salvaguardias y capacidad técnica de la (1) La implementación del Proyecto puede verse Municipalidad de Manta. La revisión ha servido como base para determinar el respaldo afectada por la falta de experiencia previa de la requerido y el fortalecimiento de la capacidad para el personal designado de la contraparte. Municipalidad de Manta e involucra al municipio Además, ha sido la base para convenios sobre los ajustes y medidas de mitigación adicionales Fecha de entrega: Descripción: 30-Jun-2018 Etapa: Clasificación Implementación Resp: Sustancial Ambos Capacidad Frecuencia: (1) La implementación del Proyecto puede verse afectada por la falta de experiencia previa de la Municipalidad de Manta e involucra al municipio Riesgos de Depositario del Proyecto (1) El Banco está explorando opciones para asistir al cliente en el diseño e implementación de (i) una estrategia de comunicaciones para colaborar con la construcción de un amplio respaldo comunitario para el proyecto y (ii) un plan de acción de comunicaciones para mejorar el diálogo, la compartición de información y las necesidades de comunicación entre los depositarios. (2) El Proyecto incluirá los recursos para mejorar la comunicación relacionada con la conexión a los sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado con viviendas y para acelerar las conexiones a las redes entregadas y bajo construcción. Esta campaña asegurará el compromiso adecuado del cliente. Directorio
.
Etapa: Directorio . Riesgos de Depositario del Proyecto Riesgo de depositario Clasificación Moderada Descripción: Gestión de Riesgo: (1) Un grupo diverso de depositarios están involucrados en el Proyecto. La falta de comunicación directa acerca de las intervenciones del proyecto puede dar como resultado retrasos durante la preparación e implementación del proyecto. (2) Los clientes de la EPAM se muestran reacios a conectarse a las redes de abastecimiento de agua y (particularmente) a la de alcantarillado. Un grupo diverso de depositarios están (1) El Banco está explorando opciones para asistir al cliente en el diseño e implementación de involucrados en el Proyecto. La falta de (i) una estrategia de comunicaciones para colaborar con la construcción de un amplio respaldo comunicación directa acerca de las intervenciones comunitario para el proyecto y (ii) un plan de acción de comunicaciones para mejorar el del proyecto puede dar como resultado retrasos diálogo, la compartición de información y las necesidades de comunicación entre los durante la preparación e implementación del depositarios. proyecto. (2) El Proyecto incluirá los recursos para mejorar la comunicación relacionada con la conexión (2) Los clientes de la EPAM se muestran reacios a a los sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado con viviendas y para acelerar las conectarse a las redes de abastecimiento de agua y conexiones a las redes entregadas y bajo construcción. Esta campaña asegurará el compromiso (particularmente) a la de alcantarillado. adecuado del cliente. Resp: Estado: Etapa: Recurrente: Fecha de entrega: Frecuencia: Ambos Aún no vencido Implementación 30-Jun-2018 Agencia de implementación (IA) Riesgos (incluyendo los Riesgos Fiduciarios) Capacidad Clasificación Sustancial Descripción: Gestión de Riesgo: (1) El Banco llevó a cabo una revisión fiduciaria, de salvaguardias y capacidad técnica de la (1) La implementación del Proyecto puede verse Municipalidad de Manta. La revisión ha servido como base para determinar el respaldo afectada por la falta de experiencia previa de la requerido y el fortalecimiento de la capacidad para el personal designado de la contraparte. Municipalidad de Manta e involucra al municipio Además, ha sido la base para convenios sobre los ajustes y medidas de mitigación adicionales Fecha de entrega: Descripción: 30-Jun-2018 Etapa: Clasificación Implementación Resp: Sustancial Ambos Capacidad Frecuencia: (1) La implementación del Proyecto puede verse afectada por la falta de experiencia previa de la Municipalidad de Manta e involucra al municipio Riesgos de Depositario del Proyecto
Etapa: Directorio . Riesgos de Depositario del Proyecto Riesgo de depositario Clasificación Moderada Descripción: Gestión de Riesgo: (1) Un grupo diverso de depositarios están involucrados en el Proyecto. La falta de comunicación directa acerca de las intervenciones del proyecto puede dar como resultado retrasos durante la preparación e implementación del proyecto. (2) Los clientes de la EPAM se muestran reacios a conectarse a las redes de abastecimiento de agua y (particularmente) a la de alcantarillado. Un grupo diverso de depositarios están (1) El Banco está explorando opciones para asistir al cliente en el diseño e implementación de involucrados en el Proyecto. La falta de (i) una estrategia de comunicaciones para colaborar con la construcción de un amplio respaldo comunicación directa acerca de las intervenciones comunitario para el proyecto y (ii) un plan de acción de comunicaciones para mejorar el del proyecto puede dar como resultado retrasos diálogo, la compartición de información y las necesidades de comunicación entre los durante la preparación e implementación del depositarios. proyecto. (2) El Proyecto incluirá los recursos para mejorar la comunicación relacionada con la conexión (2) Los clientes de la EPAM se muestran reacios a a los sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado con viviendas y para acelerar las conectarse a las redes de abastecimiento de agua y conexiones a las redes entregadas y bajo construcción. Esta campaña asegurará el compromiso (particularmente) a la de alcantarillado. adecuado del cliente. Resp: Estado: Etapa: Recurrente: Fecha de entrega: Frecuencia: Ambos Aún no vencido Implementación 30-Jun-2018 Agencia de implementación (IA) Riesgos (incluyendo los Riesgos Fiduciarios) Capacidad Clasificación Sustancial Descripción: Gestión de Riesgo: (1) El Banco llevó a cabo una revisión fiduciaria, de salvaguardias y capacidad técnica de la (1) La implementación del Proyecto puede verse Municipalidad de Manta. La revisión ha servido como base para determinar el respaldo afectada por la falta de experiencia previa de la requerido y el fortalecimiento de la capacidad para el personal designado de la contraparte. Municipalidad de Manta e involucra al municipio Además, ha sido la base para convenios sobre los ajustes y medidas de mitigación adicionales Fecha de entrega: Descripción: 30-Jun-2018 Etapa: Clasificación Implementación Resp: Sustancial Ambos Capacidad Frecuencia: (1) La implementación del Proyecto puede verse afectada por la falta de experiencia previa de la Municipalidad de Manta e involucra al municipio Riesgos de Depositario del Proyecto (1) El Banco está explorando opciones para asistir al cliente en el diseño e implementación de (i) una estrategia de comunicaciones para colaborar con la construcción de un amplio respaldo comunitario para el proyecto y (ii) un plan de acción de comunicaciones para mejorar el diálogo, la compartición de información y las necesidades de comunicación entre los depositarios. (2) El Proyecto incluirá los recursos para mejorar la comunicación relacionada con la conexión a los sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado con viviendas y para acelerar las conexiones a las redes entregadas y bajo construcción. Esta campaña asegurará el compromiso adecuado del cliente. Directorio Gestión de Riesgo: Recurrente: Moderada Estado: Riesgo de depositario	Etapa: Directorio . Riesgos de Depositario del Proyecto Riesgo de depositario Clasificación Moderada Descripción: Gestión de Riesgo: (1) Un grupo diverso de depositarios están involucrados en el Proyecto. La falta de comunicación directa acerca de las intervenciones del proyecto puede dar como resultado retrasos durante la preparación e implementación del proyecto. (2) Los clientes de la EPAM se muestran reacios a conectarse a las redes de abastecimiento de agua y (particularmente) a la de alcantarillado. Un grupo diverso de depositarios están (1) El Banco está explorando opciones para asistir al cliente en el diseño e implementación de involucrados en el Proyecto. La falta de (i) una estrategia de comunicaciones para colaborar con la construcción de un amplio respaldo comunicación directa acerca de las intervenciones comunitario para el proyecto y (ii) un plan de acción de comunicaciones para mejorar el del proyecto puede dar como resultado retrasos diálogo, la compartición de información y las necesidades de comunicación entre los durante la preparación e implementación del depositarios. proyecto. (2) El Proyecto incluirá los recursos para mejorar la comunicación relacionada con la conexión (2) Los clientes de la EPAM se muestran reacios a a los sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado con viviendas y para acelerar las conectarse a las redes de abastecimiento de agua y conexiones a las redes entregadas y bajo construcción. Esta campaña asegurará el compromiso (particularmente) a la de alcantarillado. adecuado del cliente. Resp: Estado: Etapa: Recurrente: Fecha de entrega: Frecuencia: Ambos Aún no vencido Implementación 30-Jun-2018 Agencia de implementación (IA) Riesgos (incluyendo los Riesgos Fiduciarios) Capacidad Clasificación Sustancial Descripción: Gestión de Riesgo: (1) El Banco llevó a cabo una revisión fiduciaria, de salvaguardias y capacidad técnica de la (1) La implementación del Proyecto puede verse Municipalidad de Manta. La revisión ha servido como base para determinar el respaldo afectada por la falta de experiencia previa de la requerido y el fortalecimiento de la capacidad para el personal designado de la contraparte. Municipalidad de Manta e involucra al municipio Además, ha sido la base para convenios sobre los ajustes y medidas de mitigación adicionales Fecha de entrega: Descripción: 30-Jun-2018 Etapa: Clasificación	Etapa: Directorio . Riesgos de Depositario del Proyecto Riesgo de depositario Clasificación Moderada Descripción: Gestión de Riesgo: (1) Un grupo diverso de depositarios están involucrados en el Proyecto. La falta de comunicación directa acerca de las intervenciones del proyecto puede dar como resultado retrasos durante la preparación e implementación del proyecto. (2) Los clientes de la EPAM se muestran reacios a conectarse a las redes de abastecimiento de agua y (particularmente) a la de alcantarillado. Un grupo diverso de depositarios están (1) El Banco está explorando opciones para asistir al cliente en el diseño e implementación de involucrados en el Proyecto. La falta de (i) una estrategia de comunicaciones para colaborar con la construcción de un amplio respaldo comunicación directa acerca de las intervenciones comunitario para el proyecto y (ii) un plan de acción de comunicaciones para mejorar el del proyecto puede dar como resultado retrasos diálogo, la compartición de información y las necesidades de comunicación entre los durante la preparación e implementación del depositarios. proyecto. (2) El Proyecto incluirá los recursos para mejorar la comunicación relacionada con la conexión (2) Los clientes de la EPAM se muestran reacios a a los sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado con viviendas y para acelerar las conectarse a las redes de abastecimiento de agua y conexiones a las redes entregadas y bajo construcción. Esta campaña asegurará el compromiso (particularmente) a la de alcantarillado. adecuado del cliente. Resp: Estado: Etapa: Recurrente: Fecha de entrega: Frecuencia: Ambos Aún no vencido Implementación 30-Jun-2018 Agencia de implementación (IA) Riesgos (incluyendo los Riesgos Fiduciarios) Capacidad Clasificación Sustancial Descripción: Gestión de Riesgo: (1) El Banco llevó a cabo una revisión fiduciaria, de salvaguardias y capacidad técnica de la (1) La implementación del Proyecto puede verse Municipalidad de Manta. La revisión ha servido como base para determinar el respaldo afectada por la falta de experiencia previa de la requerido y el fortalecimiento de la capacidad para el personal designado de la contraparte. Municipalidad de Manta e involucra al municipio Además, ha sido la base para convenios sobre los ajustes y medidas de mitigación adicionales Fecha de entrega: Descripción: 30-Jun-2018 Etapa: Clasificación Implementación Resp: Sustancial Ambos Capacidad Frecuencia: (1) La implementación del Proyecto puede verse afectada por la falta de experiencia previa de la Municipalidad de Manta e involucra al municipio Riesgos de Depositario del Proyecto (1) El Banco está explorando opciones para asistir al cliente en el diseño e implementación de (i) una estrategia de comunicaciones para colaborar con la construcción de un amplio respaldo comunitario para el proyecto y (ii) un plan de acción de comunicaciones para mejorar el diálogo, la compartición de información y las necesidades de comunicación entre los depositarios. (2) El Proyecto incluirá los recursos para mejorar la comunicación relacionada con la conexión a los sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado con viviendas y para acelerar las conexiones a las redes entregadas y bajo construcción. Esta campaña asegurará el compromiso adecuado del cliente. Directorio Gestión de Riesgo: Recurrente: Moderada
Etapa: Directorio . Riesgos de Depositario del Proyecto Riesgo de depositario Clasificación Moderada Descripción: Gestión de Riesgo: (1) Un grupo diverso de depositarios están involucrados en el Proyecto. La falta de comunicación directa acerca de las intervenciones del proyecto puede dar como resultado retrasos durante la preparación e implementación del proyecto. (2) Los clientes de la EPAM se muestran reacios a conectarse a las redes de abastecimiento de agua y (particularmente) a la de alcantarillado. Un grupo diverso de depositarios están (1) El Banco está explorando opciones para asistir al cliente en el diseño e implementación de involucrados en el Proyecto. La falta de (i) una estrategia de comunicaciones para colaborar con la construcción de un amplio respaldo comunicación directa acerca de las intervenciones comunitario para el proyecto y (ii) un plan de acción de comunicaciones para mejorar el del proyecto puede dar como resultado retrasos diálogo, la compartición de información y las necesidades de comunicación entre los durante la preparación e implementación del depositarios. proyecto. (2) El Proyecto incluirá los recursos para mejorar la comunicación relacionada con la conexión (2) Los clientes de la EPAM se muestran reacios a a los sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado con viviendas y para acelerar las conectarse a las redes de abastecimiento de agua y conexiones a las redes entregadas y bajo construcción. Esta campaña asegurará el compromiso (particularmente) a la de alcantarillado. adecuado del cliente. Resp: Estado: Etapa: Recurrente: Fecha de entrega: Frecuencia: Ambos Aún no vencido Implementación 30-Jun-2018 Agencia de implementación (IA) Riesgos (incluyendo los Riesgos Fiduciarios) Capacidad Clasificación Sustancial Descripción: Gestión de Riesgo: (1) El Banco llevó a cabo una revisión fiduciaria, de salvaguardias y capacidad técnica de la (1) La implementación del Proyecto puede verse Municipalidad de Manta. La revisión ha servido como base para determinar el respaldo afectada por la falta de experiencia previa de la requerido y el fortalecimiento de la capacidad para el personal designado de la contraparte. Municipalidad de Manta e involucra al municipio Además, ha sido la base para convenios sobre los ajustes y medidas de mitigación adicionales Fecha de entrega: Descripción:	Etapa: Directorio . Riesgos de Depositario del Proyecto Riesgo de depositario Clasificación Moderada Descripción: Gestión de Riesgo: (1) Un grupo diverso de depositarios están involucrados en el Proyecto. La falta de comunicación directa acerca de las intervenciones del proyecto puede dar como resultado retrasos durante la preparación e implementación del proyecto. (2) Los clientes de la EPAM se muestran reacios a conectarse a las redes de abastecimiento de agua y (particularmente) a la de alcantarillado. Un grupo diverso de depositarios están (1) El Banco está explorando opciones para asistir al cliente en el diseño e implementación de involucrados en el Proyecto. La falta de (i) una estrategia de comunicaciones para colaborar con la construcción de un amplio respaldo comunicación directa acerca de las intervenciones comunitario para el proyecto y (ii) un plan de acción de comunicaciones para mejorar el del proyecto puede dar como resultado retrasos diálogo, la compartición de información y las necesidades de comunicación entre los durante la preparación e implementación del depositarios. proyecto. (2) El Proyecto incluirá los recursos para mejorar la comunicación relacionada con la conexión (2) Los clientes de la EPAM se muestran reacios a a los sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado con viviendas y para acelerar las conectarse a las redes de abastecimiento de agua y conexiones a las redes entregadas y bajo construcción. Esta campaña asegurará el compromiso (particularmente) a la de alcantarillado. adecuado del cliente. Resp: Estado: Etapa: Recurrente: Fecha de entrega: Frecuencia: Ambos Aún no vencido Implementación 30-Jun-2018 Agencia de implementación (IA) Riesgos (incluyendo los Riesgos Fiduciarios) Capacidad Clasificación Sustancial Descripción: Gestión de Riesgo: (1) El Banco llevó a cabo una revisión fiduciaria, de salvaguardias y capacidad técnica de la (1) La implementación del Proyecto puede verse Municipalidad de Manta. La revisión ha servido como base para determinar el respaldo afectada por la falta de experiencia previa de la requerido y el fortalecimiento de la capacidad para el personal designado de la contraparte. Municipalidad de Manta e involucra al municipio Además, ha sido la base para convenios sobre los ajustes y medidas de mitigación adicionales Fecha de entrega: Descripción: 30-Jun-2018 Etapa: Clasificación Implementación Resp: Sustancial Ambos Capacidad Frecuencia: (1) La implementación del Proyecto puede verse afectada por la falta de experiencia previa de la Municipalidad de Manta e involucra al municipio Riesgos de Depositario del Proyecto (1) El Banco está explorando opciones para asistir al cliente en el diseño e implementación de (i) una estrategia de comunicaciones para colaborar con la construcción de un amplio respaldo comunitario para el proyecto y (ii) un plan de acción de comunicaciones para mejorar el diálogo, la compartición de información y las necesidades de comunicación entre los depositarios. (2) El Proyecto incluirá los recursos para mejorar la comunicación relacionada con la conexión a los sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado con viviendas y para acelerar las conexiones a las redes entregadas y bajo construcción. Esta campaña asegurará el compromiso adecuado del cliente. Directorio Gestión de Riesgo:
(1) Un grupo diverso de depositarios están involucrados en el Proyecto. La falta de comunicación directa acerca de las intervenciones del proyecto puede dar como resultado retrasos durante la preparación e implementación del proyecto. (2) Los clientes de la EPAM se muestran reacios a conectarse a las redes de abastecimiento de agua y (particularmente) a la de alcantarillado.	Etapa: Directorio . Riesgos de Depositario del Proyecto Riesgo de depositario Clasificación Moderada Descripción: Gestión de Riesgo: (1) Un grupo diverso de depositarios están involucrados en el Proyecto. La falta de comunicación directa acerca de las intervenciones del proyecto puede dar como resultado retrasos durante la preparación e implementación del proyecto. (2) Los clientes de la EPAM se muestran reacios a conectarse a las redes de abastecimiento de agua y (particularmente) a la de alcantarillado. Un grupo diverso de depositarios están (1) El Banco está explorando opciones para asistir al cliente en el diseño e implementación de involucrados en el Proyecto. La falta de (i) una estrategia de comunicaciones para colaborar con la construcción de un amplio respaldo comunicación directa acerca de las intervenciones comunitario para el proyecto y (ii) un plan de acción de comunicaciones para mejorar el del proyecto puede dar como resultado retrasos diálogo, la compartición de información y las necesidades de comunicación entre los durante la preparación e implementación del depositarios. proyecto. (2) El Proyecto incluirá los recursos para mejorar la comunicación relacionada con la conexión (2) Los clientes de la EPAM se muestran reacios a a los sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado con viviendas y para acelerar las conectarse a las redes de abastecimiento de agua y conexiones a las redes entregadas y bajo construcción. Esta campaña asegurará el compromiso (particularmente) a la de alcantarillado. adecuado del cliente. Resp: Estado: Etapa: Recurrente: Fecha de entrega: Frecuencia: Ambos Aún no vencido Implementación 30-Jun-2018 Agencia de implementación (IA) Riesgos (incluyendo los Riesgos Fiduciarios) Capacidad Clasificación Sustancial Descripción: Gestión de Riesgo: (1) El Banco llevó a cabo una revisión fiduciaria, de salvaguardias y capacidad técnica de la (1) La implementación del Proyecto puede verse Municipalidad de Manta. La revisión ha servido como base para determinar el respaldo afectada por la falta de experiencia previa de la requerido y el fortalecimiento de la capacidad para el personal designado de la contraparte. Municipalidad de Manta e involucra al municipio Además, ha sido la base para convenios sobre los ajustes y medidas de mitigación adicionales Fecha de entrega: Descripción: 30-Jun-2018 Etapa: Clasificación Implementación Resp: Sustancial Ambos Capacidad Frecuencia: (1) La implementación del Proyecto puede verse afectada por la falta de experiencia previa de la Municipalidad de Manta e involucra al municipio Riesgos de Depositario del Proyecto (1) El Banco está explorando opciones para asistir al cliente en el diseño e implementación de (i) una estrategia de comunicaciones para colaborar con la construcción de un amplio respaldo comunitario para el proyecto y (ii) un plan de acción de comunicaciones para mejorar el diálogo, la compartición de información y las necesidades de comunicación entre los depositarios. (2) El Proyecto incluirá los recursos para mejorar la comunicación relacionada con la conexión a los sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado con viviendas y para acelerar las conexiones a las redes entregadas y bajo construcción. Esta campaña asegurará el compromiso adecuado del cliente.
Etapa: Directorio . Riesgos de Depositario del Proyecto Riesgo de depositario Clasificación Moderada Descripción: Gestión de Riesgo: (1) Un grupo diverso de depositarios están involucrados en el Proyecto. La falta de comunicación directa acerca de las intervenciones del proyecto puede dar como resultado retrasos durante la preparación e implementación del proyecto. (2) Los clientes de la EPAM se muestran reacios a conectarse a las redes de abastecimiento de agua y (particularmente) a la de alcantarillado. Un grupo diverso de depositarios están (1) El Banco está explorando opciones para asistir al cliente en el diseño e implementación de involucrados en el Proyecto. La falta de (i) una estrategia de comunicaciones para colaborar con la construcción de un amplio respaldo comunicación directa acerca de las intervenciones comunitario para el proyecto y (ii) un plan de acción de comunicaciones para mejorar el del proyecto puede dar como resultado retrasos diálogo, la compartición de información y las necesidades de comunicación entre los durante la preparación e implementación del depositarios. proyecto. (2) El Proyecto incluirá los recursos para mejorar la comunicación relacionada con la conexión (2) Los clientes de la EPAM se muestran reacios a a los sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado con viviendas y para acelerar las conectarse a las redes de abastecimiento de agua y conexiones a las redes entregadas y bajo construcción. Esta campaña asegurará el compromiso (particularmente) a la de alcantarillado. adecuado del cliente. Resp: Estado: Etapa: Recurrente: Fecha de entrega: Frecuencia: Ambos Aún no vencido Implementación 30-Jun-2018 Agencia de implementación (IA) Riesgos (incluyendo los Riesgos Fiduciarios) Capacidad Clasificación Sustancial Descripción: Gestión de Riesgo: (1) El Banco llevó a cabo una revisión fiduciaria, de salvaguardias y capacidad técnica de la (1) La implementación del Proyecto puede verse Municipalidad de Manta. La revisión ha servido como base para determinar el respaldo afectada por la falta de experiencia previa de la requerido y el fortalecimiento de la capacidad para el personal designado de la contraparte. Municipalidad de Manta e involucra al municipio Además, ha sido la base para convenios sobre los ajustes y medidas de mitigación adicionales Fecha de entrega: Descripción: 30-Jun-2018 Etapa: Clasificación Implementación Resp:	Etapa: Directorio . Riesgos de Depositario del Proyecto Riesgo de depositario Clasificación Moderada Descripción: Gestión de Riesgo: (1) Un grupo diverso de depositarios están involucrados en el Proyecto. La falta de comunicación directa acerca de las intervenciones del proyecto puede dar como resultado retrasos durante la preparación e implementación del proyecto. (2) Los clientes de la EPAM se muestran reacios a conectarse a las redes de abastecimiento de agua y (particularmente) a la de alcantarillado. Un grupo diverso de depositarios están (1) El Banco está explorando opciones para asistir al cliente en el diseño e implementación de involucrados en el Proyecto. La falta de (i) una estrategia de comunicaciones para colaborar con la construcción de un amplio respaldo comunicación directa acerca de las intervenciones comunitario para el proyecto y (ii) un plan de acción de comunicaciones para mejorar el del proyecto puede dar como resultado retrasos diálogo, la compartición de información y las necesidades de comunicación entre los durante la preparación e implementación del depositarios. proyecto. (2) El Proyecto incluirá los recursos para mejorar la comunicación relacionada con la conexión (2) Los clientes de la EPAM se muestran reacios a a los sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado con viviendas y para acelerar las conectarse a las redes de abastecimiento de agua y conexiones a las redes entregadas y bajo construcción. Esta campaña asegurará el compromiso (particularmente) a la de alcantarillado. adecuado del cliente. Resp: Estado: Etapa: Recurrente: Fecha de entrega: Frecuencia: Ambos Aún no vencido Implementación 30-Jun-2018 Agencia de implementación (IA) Riesgos (incluyendo los Riesgos Fiduciarios) Capacidad Clasificación Sustancial Descripción: Gestión de Riesgo: (1) El Banco llevó a cabo una revisión fiduciaria, de salvaguardias y capacidad técnica de la (1) La implementación del Proyecto puede verse Municipalidad de Manta. La revisión ha servido como base para determinar el respaldo afectada por la falta de experiencia previa de la requerido y el fortalecimiento de la capacidad para el personal designado de la contraparte. Municipalidad de Manta e involucra al municipio Además, ha sido la base para convenios sobre los ajustes y medidas de mitigación adicionales Fecha de entrega: Descripción: 30-Jun-2018 Etapa: Clasificación Implementación Resp: Sustancial Ambos Capacidad Frecuencia: (1) La implementación del Proyecto puede verse afectada por la falta de experiencia previa de la Municipalidad de Manta e involucra al municipio Riesgos de Depositario del Proyecto (1) El Banco está explorando opciones para asistir al cliente en el diseño e implementación de (i) una estrategia de comunicaciones para colaborar con la construcción de un amplio respaldo comunitario para el proyecto y (ii) un plan de acción de comunicaciones para mejorar el diálogo, la compartición de información y las necesidades de comunicación entre los depositarios. (2) El Proyecto incluirá los recursos para mejorar la comunicación relacionada con la conexión a los sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado con viviendas y para acelerar las conexiones a las redes entregadas y bajo construcción. Esta campaña asegurará el compromiso adecuado del cliente. Directorio Gestión de Riesgo: Recurrente: Moderada Estado:	Etapa: Directorio . Riesgos de Depositario del Proyecto Riesgo de depositario Clasificación Moderada Descripción: Gestión de Riesgo: (1) Un grupo diverso de depositarios están involucrados en el Proyecto. La falta de comunicación directa acerca de las intervenciones del proyecto puede dar como resultado retrasos durante la preparación e implementación del proyecto. (2) Los clientes de la EPAM se muestran reacios a conectarse a las redes de abastecimiento de agua y (particularmente) a la de alcantarillado. Un grupo diverso de depositarios están (1) El Banco está explorando opciones para asistir al cliente en el diseño e implementación de involucrados en el Proyecto. La falta de (i) una estrategia de comunicaciones para colaborar con la construcción de un amplio respaldo comunicación directa acerca de las intervenciones comunitario para el proyecto y (ii) un plan de acción de comunicaciones para mejorar el del proyecto puede dar como resultado retrasos diálogo, la compartición de información y las necesidades de comunicación entre los durante la preparación e implementación del depositarios. proyecto. (2) El Proyecto incluirá los recursos para mejorar la comunicación relacionada con la conexión (2) Los clientes de la EPAM se muestran reacios a a los sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado con viviendas y para acelerar las conectarse a las redes de abastecimiento de agua y conexiones a las redes entregadas y bajo construcción. Esta campaña asegurará el compromiso (particularmente) a la de alcantarillado. adecuado del cliente. Resp: Estado: Etapa: Recurrente: Fecha de entrega: Frecuencia: Ambos Aún no vencido Implementación 30-Jun-2018 Agencia de implementación (IA) Riesgos (incluyendo los Riesgos Fiduciarios) Capacidad Clasificación Sustancial Descripción: Gestión de Riesgo: (1) El Banco llevó a cabo una revisión fiduciaria, de salvaguardias y capacidad técnica de la (1) La implementación del Proyecto puede verse Municipalidad de Manta. La revisión ha servido como base para determinar el respaldo afectada por la falta de experiencia previa de la requerido y el fortalecimiento de la capacidad para el personal designado de la contraparte. Municipalidad de Manta e involucra al municipio Además, ha sido la base para convenios sobre los ajustes y medidas de mitigación adicionales Fecha de entrega: Descripción: 30-Jun-2018 Etapa:	Etapa: Directorio . Riesgos de Depositario del Proyecto Riesgo de depositario Clasificación Moderada Descripción: Gestión de Riesgo: (1) Un grupo diverso de depositarios están involucrados en el Proyecto. La falta de comunicación directa acerca de las intervenciones del proyecto puede dar como resultado retrasos durante la preparación e implementación del proyecto. (2) Los clientes de la EPAM se muestran reacios a conectarse a las redes de abastecimiento de agua y (particularmente) a la de alcantarillado. Un grupo diverso de depositarios están (1) El Banco está explorando opciones para asistir al cliente en el diseño e implementación de involucrados en el Proyecto. La falta de (i) una estrategia de comunicaciones para colaborar con la construcción de un amplio respaldo comunicación directa acerca de las intervenciones comunitario para el proyecto y (ii) un plan de acción de comunicaciones para mejorar el del proyecto puede dar como resultado retrasos diálogo, la compartición de información y las necesidades de comunicación entre los durante la preparación e implementación del depositarios. proyecto. (2) El Proyecto incluirá los recursos para mejorar la comunicación relacionada con la conexión (2) Los clientes de la EPAM se muestran reacios a a los sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado con viviendas y para acelerar las conectarse a las redes de abastecimiento de agua y conexiones a las redes entregadas y bajo construcción. Esta campaña asegurará el compromiso (particularmente) a la de alcantarillado. adecuado del cliente. Resp: Estado: Etapa: Recurrente: Fecha de entrega: Frecuencia: Ambos Aún no vencido Implementación 30-Jun-2018 Agencia de implementación (IA) Riesgos (incluyendo los Riesgos Fiduciarios) Capacidad Clasificación Sustancial Descripción: Gestión de Riesgo: (1) El Banco llevó a cabo una revisión fiduciaria, de salvaguardias y capacidad técnica de la (1) La implementación del Proyecto puede verse Municipalidad de Manta. La revisión ha servido como base para determinar el respaldo afectada por la falta de experiencia previa de la requerido y el fortalecimiento de la capacidad para el personal designado de la contraparte. Municipalidad de Manta e involucra al municipio Además, ha sido la base para convenios sobre los ajustes y medidas de mitigación adicionales Fecha de entrega: Descripción: 30-Jun-2018 Etapa: Clasificación Implementación Resp: Sustancial Ambos Capacidad Frecuencia: (1) La implementación del Proyecto puede verse afectada por la falta de experiencia previa de la Municipalidad de Manta e involucra al municipio Riesgos de Depositario del Proyecto (1) El Banco está explorando opciones para asistir al cliente en el diseño e implementación de (i) una estrategia de comunicaciones para colaborar con la construcción de un amplio respaldo comunitario para el proyecto y (ii) un plan de acción de comunicaciones para mejorar el diálogo, la compartición de información y las necesidades de comunicación entre los depositarios. (2) El Proyecto incluirá los recursos para mejorar la comunicación relacionada con la conexión a los sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado con viviendas y para acelerar las conexiones a las redes entregadas y bajo construcción. Esta campaña asegurará el compromiso adecuado del cliente. Directorio Gestión de Riesgo: Recurrente:	Etapa: Directorio . Riesgos de Depositario del Proyecto Riesgo de depositario Clasificación Moderada Descripción: Gestión de Riesgo: (1) Un grupo diverso de depositarios están involucrados en el Proyecto. La falta de comunicación directa acerca de las intervenciones del proyecto puede dar como resultado retrasos durante la preparación e implementación del proyecto. (2) Los clientes de la EPAM se muestran reacios a conectarse a las redes de abastecimiento de agua y (particularmente) a la de alcantarillado. Un grupo diverso de depositarios están (1) El Banco está explorando opciones para asistir al cliente en el diseño e implementación de involucrados en el Proyecto. La falta de (i) una estrategia de comunicaciones para colaborar con la construcción de un amplio respaldo comunicación directa acerca de las intervenciones comunitario para el proyecto y (ii) un plan de acción de comunicaciones para mejorar el del proyecto puede dar como resultado retrasos diálogo, la compartición de información y las necesidades de comunicación entre los durante la preparación e implementación del depositarios. proyecto. (2) El Proyecto incluirá los recursos para mejorar la comunicación relacionada con la conexión (2) Los clientes de la EPAM se muestran reacios a a los sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado con viviendas y para acelerar las conectarse a las redes de abastecimiento de agua y conexiones a las redes entregadas y bajo construcción. Esta campaña asegurará el compromiso (particularmente) a la de alcantarillado. adecuado del cliente. Resp: Estado: Etapa: Recurrente: Fecha de entrega: Frecuencia: Ambos Aún no vencido Implementación 30-Jun-2018 Agencia de implementación (IA) Riesgos (incluyendo los Riesgos Fiduciarios) Capacidad Clasificación Sustancial Descripción: Gestión de Riesgo: (1) El Banco llevó a cabo una revisión fiduciaria, de salvaguardias y capacidad técnica de la (1) La implementación del Proyecto puede verse Municipalidad de Manta. La revisión ha servido como base para determinar el respaldo afectada por la falta de experiencia previa de la requerido y el fortalecimiento de la capacidad para el personal designado de la contraparte. Municipalidad de Manta e involucra al municipio Además, ha sido la base para convenios sobre los ajustes y medidas de mitigación adicionales Fecha de entrega:	Etapa: Directorio . Riesgos de Depositario del Proyecto Riesgo de depositario Clasificación Moderada Descripción: Gestión de Riesgo: (1) Un grupo diverso de depositarios están involucrados en el Proyecto. La falta de comunicación directa acerca de las intervenciones del proyecto puede dar como resultado retrasos durante la preparación e implementación del proyecto. (2) Los clientes de la EPAM se muestran reacios a conectarse a las redes de abastecimiento de agua y (particularmente) a la de alcantarillado. Un grupo diverso de depositarios están (1) El Banco está explorando opciones para asistir al cliente en el diseño e implementación de involucrados en el Proyecto. La falta de (i) una estrategia de comunicaciones para colaborar con la construcción de un amplio respaldo comunicación directa acerca de las intervenciones comunitario para el proyecto y (ii) un plan de acción de comunicaciones para mejorar el del proyecto puede dar como resultado retrasos diálogo, la compartición de información y las necesidades de comunicación entre los durante la preparación e implementación del depositarios. proyecto. (2) El Proyecto incluirá los recursos para mejorar la comunicación relacionada con la conexión (2) Los clientes de la EPAM se muestran reacios a a los sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado con viviendas y para acelerar las conectarse a las redes de abastecimiento de agua y conexiones a las redes entregadas y bajo construcción. Esta campaña asegurará el compromiso (particularmente) a la de alcantarillado. adecuado del cliente. Resp: Estado: Etapa: Recurrente: Fecha de entrega: Frecuencia: Ambos Aún no vencido Implementación 30-Jun-2018 Agencia de implementación (IA) Riesgos (incluyendo los Riesgos Fiduciarios) Capacidad Clasificación Sustancial Descripción: Gestión de Riesgo: (1) El Banco llevó a cabo una revisión fiduciaria, de salvaguardias y capacidad técnica de la (1) La implementación del Proyecto puede verse Municipalidad de Manta. La revisión ha servido como base para determinar el respaldo afectada por la falta de experiencia previa de la requerido y el fortalecimiento de la capacidad para el personal designado de la contraparte. Municipalidad de Manta e involucra al municipio Además, ha sido la base para convenios sobre los ajustes y medidas de mitigación adicionales Fecha de entrega: Descripción: 30-Jun-2018 Etapa: Clasificación Implementación Resp: Sustancial Ambos Capacidad Frecuencia:
Etapa: Directorio . Riesgos de Depositario del Proyecto Riesgo de depositario Clasificación Moderada Descripción: Gestión de Riesgo: (1) Un grupo diverso de depositarios están involucrados en el Proyecto. La falta de comunicación directa acerca de las intervenciones del proyecto puede dar como resultado retrasos durante la preparación e implementación del proyecto. (2) Los clientes de la EPAM se muestran reacios a conectarse a las redes de abastecimiento de agua y (particularmente) a la de alcantarillado. Un grupo diverso de depositarios están (1) El Banco está explorando opciones para asistir al cliente en el diseño e implementación de involucrados en el Proyecto. La falta de (i) una estrategia de comunicaciones para colaborar con la construcción de un amplio respaldo comunicación directa acerca de las intervenciones comunitario para el proyecto y (ii) un plan de acción de comunicaciones para mejorar el del proyecto puede dar como resultado retrasos diálogo, la compartición de información y las necesidades de comunicación entre los durante la preparación e implementación del depositarios. proyecto. (2) El Proyecto incluirá los recursos para mejorar la comunicación relacionada con la conexión (2) Los clientes de la EPAM se muestran reacios a a los sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado con viviendas y para acelerar las conectarse a las redes de abastecimiento de agua y conexiones a las redes entregadas y bajo construcción. Esta campaña asegurará el compromiso (particularmente) a la de alcantarillado. adecuado del cliente. Resp: Estado: Etapa: Recurrente: Fecha de entrega: Frecuencia: Ambos Aún no vencido Implementación 30-Jun-2018 Agencia de implementación (IA) Riesgos (incluyendo los Riesgos Fiduciarios) Capacidad Clasificación Sustancial Descripción: Gestión de Riesgo: (1) El Banco llevó a cabo una revisión fiduciaria, de salvaguardias y capacidad técnica de la (1) La implementación del Proyecto puede verse Municipalidad de Manta. La revisión ha servido como base para determinar el respaldo afectada por la falta de experiencia previa de la requerido y el fortalecimiento de la capacidad para el personal designado de la contraparte. Municipalidad de Manta e involucra al municipio Además, ha sido la base para convenios sobre los ajustes y medidas de mitigación adicionales Fecha de entrega: Descripción: 30-Jun-2018 Etapa: Clasificación Implementación Resp: Sustancial Ambos	Etapa: Directorio . Riesgos de Depositario del Proyecto Riesgo de depositario Clasificación Moderada Descripción: Gestión de Riesgo: (1) Un grupo diverso de depositarios están involucrados en el Proyecto. La falta de comunicación directa acerca de las intervenciones del proyecto puede dar como resultado retrasos durante la preparación e implementación del proyecto. (2) Los clientes de la EPAM se muestran reacios a conectarse a las redes de abastecimiento de agua y (particularmente) a la de alcantarillado. Un grupo diverso de depositarios están (1) El Banco está explorando opciones para asistir al cliente en el diseño e implementación de involucrados en el Proyecto. La falta de (i) una estrategia de comunicaciones para colaborar con la construcción de un amplio respaldo comunicación directa acerca de las intervenciones comunitario para el proyecto y (ii) un plan de acción de comunicaciones para mejorar el del proyecto puede dar como resultado retrasos diálogo, la compartición de información y las necesidades de comunicación entre los durante la preparación e implementación del depositarios. proyecto. (2) El Proyecto incluirá los recursos para mejorar la comunicación relacionada con la conexión (2) Los clientes de la EPAM se muestran reacios a a los sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado con viviendas y para acelerar las conectarse a las redes de abastecimiento de agua y conexiones a las redes entregadas y bajo construcción. Esta campaña asegurará el compromiso (particularmente) a la de alcantarillado. adecuado del cliente. Resp: Estado: Etapa: Recurrente: Fecha de entrega: Frecuencia: Ambos Aún no vencido Implementación 30-Jun-2018 Agencia de implementación (IA) Riesgos (incluyendo los Riesgos Fiduciarios) Capacidad Clasificación Sustancial Descripción: Gestión de Riesgo: (1) El Banco llevó a cabo una revisión fiduciaria, de salvaguardias y capacidad técnica de la (1) La implementación del Proyecto puede verse Municipalidad de Manta. La revisión ha servido como base para determinar el respaldo afectada por la falta de experiencia previa de la requerido y el fortalecimiento de la capacidad para el personal designado de la contraparte. Municipalidad de Manta e involucra al municipio Además, ha sido la base para convenios sobre los ajustes y medidas de mitigación adicionales Fecha de entrega: Descripción: 30-Jun-2018 Etapa: Clasificación Implementación Resp: Sustancial Ambos Capacidad Frecuencia: (1) La implementación del Proyecto puede verse afectada por la falta de experiencia previa de la Municipalidad de Manta e involucra al municipio Riesgos de Depositario del Proyecto (1) El Banco está explorando opciones para asistir al cliente en el diseño e implementación de (i) una estrategia de comunicaciones para colaborar con la construcción de un amplio respaldo comunitario para el proyecto y (ii) un plan de acción de comunicaciones para mejorar el diálogo, la compartición de información y las necesidades de comunicación entre los depositarios. (2) El Proyecto incluirá los recursos para mejorar la comunicación relacionada con la conexión a los sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado con viviendas y para acelerar las conexiones a las redes entregadas y bajo construcción. Esta campaña asegurará el compromiso adecuado del cliente. Directorio Gestión de Riesgo: Recurrente: Moderada Estado: Riesgo de depositario Descripción: (1) La implementación del Proyecto puede verse afectada por la falta de experiencia previa de la Municipalidad de Manta e involucra al municipio Aún no vencido	Etapa: Directorio . Riesgos de Depositario del Proyecto Riesgo de depositario Clasificación Moderada Descripción: Gestión de Riesgo: (1) Un grupo diverso de depositarios están involucrados en el Proyecto. La falta de comunicación directa acerca de las intervenciones del proyecto puede dar como resultado retrasos durante la preparación e implementación del proyecto. (2) Los clientes de la EPAM se muestran reacios a conectarse a las redes de abastecimiento de agua y (particularmente) a la de alcantarillado. Un grupo diverso de depositarios están (1) El Banco está explorando opciones para asistir al cliente en el diseño e implementación de involucrados en el Proyecto. La falta de (i) una estrategia de comunicaciones para colaborar con la construcción de un amplio respaldo comunicación directa acerca de las intervenciones comunitario para el proyecto y (ii) un plan de acción de comunicaciones para mejorar el del proyecto puede dar como resultado retrasos diálogo, la compartición de información y las necesidades de comunicación entre los durante la preparación e implementación del depositarios. proyecto. (2) El Proyecto incluirá los recursos para mejorar la comunicación relacionada con la conexión (2) Los clientes de la EPAM se muestran reacios a a los sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado con viviendas y para acelerar las conectarse a las redes de abastecimiento de agua y conexiones a las redes entregadas y bajo construcción. Esta campaña asegurará el compromiso (particularmente) a la de alcantarillado. adecuado del cliente. Resp: Estado: Etapa: Recurrente: Fecha de entrega: Frecuencia: Ambos Aún no vencido Implementación 30-Jun-2018 Agencia de implementación (IA) Riesgos (incluyendo los Riesgos Fiduciarios) Capacidad Clasificación Sustancial Descripción: Gestión de Riesgo: (1) El Banco llevó a cabo una revisión fiduciaria, de salvaguardias y capacidad técnica de la (1) La implementación del Proyecto puede verse Municipalidad de Manta. La revisión ha servido como base para determinar el respaldo afectada por la falta de experiencia previa de la requerido y el fortalecimiento de la capacidad para el personal designado de la contraparte. Municipalidad de Manta e involucra al municipio Además, ha sido la base para convenios sobre los ajustes y medidas de mitigación adicionales Fecha de entrega: Descripción: 30-Jun-2018 Etapa: Clasificación Implementación	Etapa: Directorio . Riesgos de Depositario del Proyecto Riesgo de depositario Clasificación Moderada Descripción: Gestión de Riesgo: (1) Un grupo diverso de depositarios están involucrados en el Proyecto. La falta de comunicación directa acerca de las intervenciones del proyecto puede dar como resultado retrasos durante la preparación e implementación del proyecto. (2) Los clientes de la EPAM se muestran reacios a conectarse a las redes de abastecimiento de agua y (particularmente) a la de alcantarillado. Un grupo diverso de depositarios están (1) El Banco está explorando opciones para asistir al cliente en el diseño e implementación de involucrados en el Proyecto. La falta de (i) una estrategia de comunicaciones para colaborar con la construcción de un amplio respaldo comunicación directa acerca de las intervenciones comunitario para el proyecto y (ii) un plan de acción de comunicaciones para mejorar el del proyecto puede dar como resultado retrasos diálogo, la compartición de información y las necesidades de comunicación entre los durante la preparación e implementación del depositarios. proyecto. (2) El Proyecto incluirá los recursos para mejorar la comunicación relacionada con la conexión (2) Los clientes de la EPAM se muestran reacios a a los sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado con viviendas y para acelerar las conectarse a las redes de abastecimiento de agua y conexiones a las redes entregadas y bajo construcción. Esta campaña asegurará el compromiso (particularmente) a la de alcantarillado. adecuado del cliente. Resp: Estado: Etapa: Recurrente: Fecha de entrega: Frecuencia: Ambos Aún no vencido Implementación 30-Jun-2018 Agencia de implementación (IA) Riesgos (incluyendo los Riesgos Fiduciarios) Capacidad Clasificación Sustancial Descripción: Gestión de Riesgo: (1) El Banco llevó a cabo una revisión fiduciaria, de salvaguardias y capacidad técnica de la (1) La implementación del Proyecto puede verse Municipalidad de Manta. La revisión ha servido como base para determinar el respaldo afectada por la falta de experiencia previa de la requerido y el fortalecimiento de la capacidad para el personal designado de la contraparte. Municipalidad de Manta e involucra al municipio Además, ha sido la base para convenios sobre los ajustes y medidas de mitigación adicionales Fecha de entrega: Descripción: 30-Jun-2018
Etapa: Directorio . Riesgos de Depositario del Proyecto Riesgo de depositario Clasificación Moderada Descripción: Gestión de Riesgo: (1) Un grupo diverso de depositarios están involucrados en el Proyecto. La falta de comunicación directa acerca de las intervenciones del proyecto puede dar como resultado retrasos durante la preparación e implementación del proyecto. (2) Los clientes de la EPAM se muestran reacios a conectarse a las redes de abastecimiento de agua y (particularmente) a la de alcantarillado. Un grupo diverso de depositarios están (1) El Banco está explorando opciones para asistir al cliente en el diseño e implementación de involucrados en el Proyecto. La falta de (i) una estrategia de comunicaciones para colaborar con la construcción de un amplio respaldo comunicación directa acerca de las intervenciones comunitario para el proyecto y (ii) un plan de acción de comunicaciones para mejorar el del proyecto puede dar como resultado retrasos diálogo, la compartición de información y las necesidades de comunicación entre los durante la preparación e implementación del depositarios. proyecto. (2) El Proyecto incluirá los recursos para mejorar la comunicación relacionada con la conexión (2) Los clientes de la EPAM se muestran reacios a a los sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado con viviendas y para acelerar las conectarse a las redes de abastecimiento de agua y conexiones a las redes entregadas y bajo construcción. Esta campaña asegurará el compromiso (particularmente) a la de alcantarillado. adecuado del cliente. Resp: Estado: Etapa: Recurrente: Fecha de entrega: Frecuencia: Ambos Aún no vencido Implementación 30-Jun-2018 Agencia de implementación (IA) Riesgos (incluyendo los Riesgos Fiduciarios) Capacidad Clasificación Sustancial Descripción: Gestión de Riesgo: (1) El Banco llevó a cabo una revisión fiduciaria, de salvaguardias y capacidad técnica de la (1) La implementación del Proyecto puede verse Municipalidad de Manta. La revisión ha servido como base para determinar el respaldo afectada por la falta de experiencia previa de la requerido y el fortalecimiento de la capacidad para el personal designado de la contraparte. Municipalidad de Manta e involucra al municipio Además, ha sido la base para convenios sobre los ajustes y medidas de mitigación adicionales Fecha de entrega: Descripción: 30-Jun-2018 Etapa: Clasificación Implementación Resp: Sustancial Ambos Capacidad Frecuencia: (1) La implementación del Proyecto puede verse afectada por la falta de experiencia previa de la Municipalidad de Manta e involucra al municipio Riesgos de Depositario del Proyecto (1) El Banco está explorando opciones para asistir al cliente en el diseño e implementación de (i) una estrategia de comunicaciones para colaborar con la construcción de un amplio respaldo comunitario para el proyecto y (ii) un plan de acción de comunicaciones para mejorar el diálogo, la compartición de información y las necesidades de comunicación entre los depositarios. (2) El Proyecto incluirá los recursos para mejorar la comunicación relacionada con la conexión a los sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado con viviendas y para acelerar las conexiones a las redes entregadas y bajo construcción. Esta campaña asegurará el compromiso adecuado del cliente. Directorio Gestión de Riesgo: Recurrente: Moderada Estado: Riesgo de depositario Descripción: (1) La implementación del Proyecto puede verse afectada por la falta de experiencia previa de la Municipalidad de Manta e involucra al municipio Aún no vencido Clasificación Agencia de implementación (IA) Riesgos (incluyendo los Riesgos Fiduciarios)
Etapa: Directorio . Riesgos de Depositario del Proyecto Riesgo de depositario Clasificación Moderada Descripción: Gestión de Riesgo: (1) Un grupo diverso de depositarios están involucrados en el Proyecto. La falta de comunicación directa acerca de las intervenciones del proyecto puede dar como resultado retrasos durante la preparación e implementación del proyecto. (2) Los clientes de la EPAM se muestran reacios a conectarse a las redes de abastecimiento de agua y (particularmente) a la de alcantarillado. Un grupo diverso de depositarios están (1) El Banco está explorando opciones para asistir al cliente en el diseño e implementación de involucrados en el Proyecto. La falta de (i) una estrategia de comunicaciones para colaborar con la construcción de un amplio respaldo comunicación directa acerca de las intervenciones comunitario para el proyecto y (ii) un plan de acción de comunicaciones para mejorar el del proyecto puede dar como resultado retrasos diálogo, la compartición de información y las necesidades de comunicación entre los durante la preparación e implementación del depositarios. proyecto. (2) El Proyecto incluirá los recursos para mejorar la comunicación relacionada con la conexión (2) Los clientes de la EPAM se muestran reacios a a los sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado con viviendas y para acelerar las conectarse a las redes de abastecimiento de agua y conexiones a las redes entregadas y bajo construcción. Esta campaña asegurará el compromiso (particularmente) a la de alcantarillado. adecuado del cliente. Resp: Estado: Etapa: Recurrente: Fecha de entrega: Frecuencia: Ambos Aún no vencido Implementación 30-Jun-2018 Agencia de implementación (IA) Riesgos (incluyendo los Riesgos Fiduciarios) Capacidad Clasificación Sustancial Descripción: Gestión de Riesgo: (1) El Banco llevó a cabo una revisión fiduciaria, de salvaguardias y capacidad técnica de la (1) La implementación del Proyecto puede verse Municipalidad de Manta. La revisión ha servido como base para determinar el respaldo afectada por la falta de experiencia previa de la requerido y el fortalecimiento de la capacidad para el personal designado de la contraparte. Municipalidad de Manta e involucra al municipio Además, ha sido la base para convenios sobre los ajustes y medidas de mitigación adicionales Fecha de entrega: Descripción: 30-Jun-2018 Etapa: Clasificación Implementación Resp: Sustancial Ambos Capacidad	Etapa: Directorio . Riesgos de Depositario del Proyecto Riesgo de depositario Clasificación Moderada Descripción: Gestión de Riesgo: (1) Un grupo diverso de depositarios están involucrados en el Proyecto. La falta de comunicación directa acerca de las intervenciones del proyecto puede dar como resultado retrasos durante la preparación e implementación del proyecto. (2) Los clientes de la EPAM se muestran reacios a conectarse a las redes de abastecimiento de agua y (particularmente) a la de alcantarillado. Un grupo diverso de depositarios están (1) El Banco está explorando opciones para asistir al cliente en el diseño e implementación de involucrados en el Proyecto. La falta de (i) una estrategia de comunicaciones para colaborar con la construcción de un amplio respaldo comunicación directa acerca de las intervenciones comunitario para el proyecto y (ii) un plan de acción de comunicaciones para mejorar el del proyecto puede dar como resultado retrasos diálogo, la compartición de información y las necesidades de comunicación entre los durante la preparación e implementación del depositarios. proyecto. (2) El Proyecto incluirá los recursos para mejorar la comunicación relacionada con la conexión (2) Los clientes de la EPAM se muestran reacios a a los sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado con viviendas y para acelerar las conectarse a las redes de abastecimiento de agua y conexiones a las redes entregadas y bajo construcción. Esta campaña asegurará el compromiso (particularmente) a la de alcantarillado. adecuado del cliente. Resp: Estado: Etapa: Recurrente: Fecha de entrega: Frecuencia: Ambos Aún no vencido Implementación 30-Jun-2018 Agencia de implementación (IA) Riesgos (incluyendo los Riesgos Fiduciarios) Capacidad Clasificación Sustancial Descripción: Gestión de Riesgo: (1) El Banco llevó a cabo una revisión fiduciaria, de salvaguardias y capacidad técnica de la (1) La implementación del Proyecto puede verse Municipalidad de Manta. La revisión ha servido como base para determinar el respaldo afectada por la falta de experiencia previa de la requerido y el fortalecimiento de la capacidad para el personal designado de la contraparte. Municipalidad de Manta e involucra al municipio Además, ha sido la base para convenios sobre los ajustes y medidas de mitigación adicionales Fecha de entrega: Descripción: 30-Jun-2018 Etapa: Clasificación Implementación Resp: Sustancial Ambos Capacidad Frecuencia: (1) La implementación del Proyecto puede verse afectada por la falta de experiencia previa de la Municipalidad de Manta e involucra al municipio Riesgos de Depositario del Proyecto (1) El Banco está explorando opciones para asistir al cliente en el diseño e implementación de (i) una estrategia de comunicaciones para colaborar con la construcción de un amplio respaldo comunitario para el proyecto y (ii) un plan de acción de comunicaciones para mejorar el diálogo, la compartición de información y las necesidades de comunicación entre los depositarios. (2) El Proyecto incluirá los recursos para mejorar la comunicación relacionada con la conexión a los sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado con viviendas y para acelerar las conexiones a las redes entregadas y bajo construcción. Esta campaña asegurará el compromiso adecuado del cliente. Directorio Gestión de Riesgo: Recurrente: Moderada Estado: Riesgo de depositario Descripción: (1) La implementación del Proyecto puede verse afectada por la falta de experiencia previa de la Municipalidad de Manta e involucra al municipio Aún no vencido Clasificación	Etapa: Directorio . Riesgos de Depositario del Proyecto Riesgo de depositario Clasificación Moderada Descripción: Gestión de Riesgo: (1) Un grupo diverso de depositarios están involucrados en el Proyecto. La falta de comunicación directa acerca de las intervenciones del proyecto puede dar como resultado retrasos durante la preparación e implementación del proyecto. (2) Los clientes de la EPAM se muestran reacios a conectarse a las redes de abastecimiento de agua y (particularmente) a la de alcantarillado. Un grupo diverso de depositarios están (1) El Banco está explorando opciones para asistir al cliente en el diseño e implementación de involucrados en el Proyecto. La falta de (i) una estrategia de comunicaciones para colaborar con la construcción de un amplio respaldo comunicación directa acerca de las intervenciones comunitario para el proyecto y (ii) un plan de acción de comunicaciones para mejorar el del proyecto puede dar como resultado retrasos diálogo, la compartición de información y las necesidades de comunicación entre los durante la preparación e implementación del depositarios. proyecto. (2) El Proyecto incluirá los recursos para mejorar la comunicación relacionada con la conexión (2) Los clientes de la EPAM se muestran reacios a a los sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado con viviendas y para acelerar las conectarse a las redes de abastecimiento de agua y conexiones a las redes entregadas y bajo construcción. Esta campaña asegurará el compromiso (particularmente) a la de alcantarillado. adecuado del cliente. Resp: Estado: Etapa: Recurrente: Fecha de entrega: Frecuencia: Ambos Aún no vencido Implementación 30-Jun-2018 Agencia de implementación (IA) Riesgos (incluyendo los Riesgos Fiduciarios) Capacidad Clasificación Sustancial Descripción: Gestión de Riesgo: (1) El Banco llevó a cabo una revisión fiduciaria, de salvaguardias y capacidad técnica de la (1) La implementación del Proyecto puede verse Municipalidad de Manta. La revisión ha servido como base para determinar el respaldo afectada por la falta de experiencia previa de la requerido y el fortalecimiento de la capacidad para el personal designado de la contraparte. Municipalidad de Manta e involucra al municipio Además, ha sido la base para convenios sobre los ajustes y medidas de mitigación adicionales Fecha de entrega: Descripción: 30-Jun-2018 Etapa: Clasificación Implementación Resp: Sustancial
Etapa: Directorio . Riesgos de Depositario del Proyecto Riesgo de depositario Clasificación Moderada Descripción: Gestión de Riesgo: (1) Un grupo diverso de depositarios están involucrados en el Proyecto. La falta de comunicación directa acerca de las intervenciones del proyecto puede dar como resultado retrasos durante la preparación e implementación del proyecto. (2) Los clientes de la EPAM se muestran reacios a conectarse a las redes de abastecimiento de agua y (particularmente) a la de alcantarillado. Un grupo diverso de depositarios están (1) El Banco está explorando opciones para asistir al cliente en el diseño e implementación de involucrados en el Proyecto. La falta de (i) una estrategia de comunicaciones para colaborar con la construcción de un amplio respaldo comunicación directa acerca de las intervenciones comunitario para el proyecto y (ii) un plan de acción de comunicaciones para mejorar el del proyecto puede dar como resultado retrasos diálogo, la compartición de información y las necesidades de comunicación entre los durante la preparación e implementación del depositarios. proyecto. (2) El Proyecto incluirá los recursos para mejorar la comunicación relacionada con la conexión (2) Los clientes de la EPAM se muestran reacios a a los sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado con viviendas y para acelerar las conectarse a las redes de abastecimiento de agua y conexiones a las redes entregadas y bajo construcción. Esta campaña asegurará el compromiso (particularmente) a la de alcantarillado. adecuado del cliente. Resp: Estado: Etapa: Recurrente: Fecha de entrega: Frecuencia: Ambos Aún no vencido Implementación 30-Jun-2018 Agencia de implementación (IA) Riesgos (incluyendo los Riesgos Fiduciarios) Capacidad Clasificación Sustancial Descripción: Gestión de Riesgo: (1) El Banco llevó a cabo una revisión fiduciaria, de salvaguardias y capacidad técnica de la (1) La implementación del Proyecto puede verse Municipalidad de Manta. La revisión ha servido como base para determinar el respaldo afectada por la falta de experiencia previa de la requerido y el fortalecimiento de la capacidad para el personal designado de la contraparte. Municipalidad de Manta e involucra al municipio Además, ha sido la base para convenios sobre los ajustes y medidas de mitigación adicionales Fecha de entrega: Descripción: 30-Jun-2018 Etapa: Clasificación Implementación Resp: Sustancial Ambos Capacidad Frecuencia: (1) La implementación del Proyecto puede verse afectada por la falta de experiencia previa de la Municipalidad de Manta e involucra al municipio Riesgos de Depositario del Proyecto (1) El Banco está explorando opciones para asistir al cliente en el diseño e implementación de (i) una estrategia de comunicaciones para colaborar con la construcción de un amplio respaldo comunitario para el proyecto y (ii) un plan de acción de comunicaciones para mejorar el diálogo, la compartición de información y las necesidades de comunicación entre los depositarios. (2) El Proyecto incluirá los recursos para mejorar la comunicación relacionada con la conexión a los sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado con viviendas y para acelerar las conexiones a las redes entregadas y bajo construcción. Esta campaña asegurará el compromiso adecuado del cliente. Directorio Gestión de Riesgo: Recurrente: Moderada Estado: Riesgo de depositario Descripción: (1) La implementación del Proyecto puede verse afectada por la falta de experiencia previa de la Municipalidad de Manta e involucra al municipio	Etapa: Directorio . Riesgos de Depositario del Proyecto Riesgo de depositario Clasificación Moderada Descripción: Gestión de Riesgo: (1) Un grupo diverso de depositarios están involucrados en el Proyecto. La falta de comunicación directa acerca de las intervenciones del proyecto puede dar como resultado retrasos durante la preparación e implementación del proyecto. (2) Los clientes de la EPAM se muestran reacios a conectarse a las redes de abastecimiento de agua y (particularmente) a la de alcantarillado. Un grupo diverso de depositarios están (1) El Banco está explorando opciones para asistir al cliente en el diseño e implementación de involucrados en el Proyecto. La falta de (i) una estrategia de comunicaciones para colaborar con la construcción de un amplio respaldo comunicación directa acerca de las intervenciones comunitario para el proyecto y (ii) un plan de acción de comunicaciones para mejorar el del proyecto puede dar como resultado retrasos diálogo, la compartición de información y las necesidades de comunicación entre los durante la preparación e implementación del depositarios. proyecto. (2) El Proyecto incluirá los recursos para mejorar la comunicación relacionada con la conexión (2) Los clientes de la EPAM se muestran reacios a a los sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado con viviendas y para acelerar las conectarse a las redes de abastecimiento de agua y conexiones a las redes entregadas y bajo construcción. Esta campaña asegurará el compromiso (particularmente) a la de alcantarillado. adecuado del cliente. Resp: Estado: Etapa: Recurrente: Fecha de entrega: Frecuencia: Ambos Aún no vencido Implementación 30-Jun-2018 Agencia de implementación (IA) Riesgos (incluyendo los Riesgos Fiduciarios) Capacidad Clasificación Sustancial Descripción: Gestión de Riesgo: (1) El Banco llevó a cabo una revisión fiduciaria, de salvaguardias y capacidad técnica de la (1) La implementación del Proyecto puede verse Municipalidad de Manta. La revisión ha servido como base para determinar el respaldo afectada por la falta de experiencia previa de la requerido y el fortalecimiento de la capacidad para el personal designado de la contraparte. Municipalidad de Manta e involucra al municipio Además, ha sido la base para convenios sobre los ajustes y medidas de mitigación adicionales Fecha de entrega: Descripción: 30-Jun-2018 Etapa: Clasificación Implementación Resp: Sustancial Ambos Capacidad Frecuencia: (1) La implementación del Proyecto puede verse afectada por la falta de experiencia previa de la Municipalidad de Manta e involucra al municipio Riesgos de Depositario del Proyecto (1) El Banco está explorando opciones para asistir al cliente en el diseño e implementación de (i) una estrategia de comunicaciones para colaborar con la construcción de un amplio respaldo comunitario para el proyecto y (ii) un plan de acción de comunicaciones para mejorar el diálogo, la compartición de información y las necesidades de comunicación entre los depositarios. (2) El Proyecto incluirá los recursos para mejorar la comunicación relacionada con la conexión a los sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado con viviendas y para acelerar las conexiones a las redes entregadas y bajo construcción. Esta campaña asegurará el compromiso adecuado del cliente. Directorio Gestión de Riesgo: Recurrente: Moderada Estado: Riesgo de depositario Descripción: (1) La implementación del Proyecto puede verse afectada por la falta de experiencia previa de la Municipalidad de Manta e involucra al municipio Aún no vencido Clasificación Agencia de implementación (IA) Riesgos (incluyendo los Riesgos Fiduciarios) (1) El Banco llevó a cabo una revisión fiduciaria, de salvaguardias y capacidad técnica de la Municipalidad de Manta. La revisión ha servido como base para determinar el respaldo requerido y el fortalecimiento de la capacidad para el personal designado de la contraparte. Además, ha sido la base para convenios sobre los ajustes y medidas de mitigación adicionales Gestión de Riesgo:
Etapa: Directorio . Riesgos de Depositario del Proyecto Riesgo de depositario Clasificación Moderada Descripción: Gestión de Riesgo: (1) Un grupo diverso de depositarios están involucrados en el Proyecto. La falta de comunicación directa acerca de las intervenciones del proyecto puede dar como resultado retrasos durante la preparación e implementación del proyecto. (2) Los clientes de la EPAM se muestran reacios a conectarse a las redes de abastecimiento de agua y (particularmente) a la de alcantarillado. Un grupo diverso de depositarios están (1) El Banco está explorando opciones para asistir al cliente en el diseño e implementación de involucrados en el Proyecto. La falta de (i) una estrategia de comunicaciones para colaborar con la construcción de un amplio respaldo comunicación directa acerca de las intervenciones comunitario para el proyecto y (ii) un plan de acción de comunicaciones para mejorar el del proyecto puede dar como resultado retrasos diálogo, la compartición de información y las necesidades de comunicación entre los durante la preparación e implementación del depositarios. proyecto. (2) El Proyecto incluirá los recursos para mejorar la comunicación relacionada con la conexión (2) Los clientes de la EPAM se muestran reacios a a los sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado con viviendas y para acelerar las conectarse a las redes de abastecimiento de agua y conexiones a las redes entregadas y bajo construcción. Esta campaña asegurará el compromiso (particularmente) a la de alcantarillado. adecuado del cliente. Resp: Estado: Etapa: Recurrente: Fecha de entrega: Frecuencia: Ambos Aún no vencido Implementación 30-Jun-2018 Agencia de implementación (IA) Riesgos (incluyendo los Riesgos Fiduciarios) Capacidad Clasificación Sustancial Descripción: Gestión de Riesgo: (1) El Banco llevó a cabo una revisión fiduciaria, de salvaguardias y capacidad técnica de la (1) La implementación del Proyecto puede verse Municipalidad de Manta. La revisión ha servido como base para determinar el respaldo afectada por la falta de experiencia previa de la requerido y el fortalecimiento de la capacidad para el personal designado de la contraparte. Municipalidad de Manta e involucra al municipio Además, ha sido la base para convenios sobre los ajustes y medidas de mitigación adicionales Fecha de entrega: Descripción: 30-Jun-2018 Etapa: Clasificación Implementación Resp: Sustancial Ambos Capacidad Frecuencia: (1) La implementación del Proyecto puede verse afectada por la falta de experiencia previa de la Municipalidad de Manta e involucra al municipio	Etapa: Directorio . Riesgos de Depositario del Proyecto Riesgo de depositario Clasificación Moderada Descripción: Gestión de Riesgo: (1) Un grupo diverso de depositarios están involucrados en el Proyecto. La falta de comunicación directa acerca de las intervenciones del proyecto puede dar como resultado retrasos durante la preparación e implementación del proyecto. (2) Los clientes de la EPAM se muestran reacios a conectarse a las redes de abastecimiento de agua y (particularmente) a la de alcantarillado. Un grupo diverso de depositarios están (1) El Banco está explorando opciones para asistir al cliente en el diseño e implementación de involucrados en el Proyecto. La falta de (i) una estrategia de comunicaciones para colaborar con la construcción de un amplio respaldo comunicación directa acerca de las intervenciones comunitario para el proyecto y (ii) un plan de acción de comunicaciones para mejorar el del proyecto puede dar como resultado retrasos diálogo, la compartición de información y las necesidades de comunicación entre los durante la preparación e implementación del depositarios. proyecto. (2) El Proyecto incluirá los recursos para mejorar la comunicación relacionada con la conexión (2) Los clientes de la EPAM se muestran reacios a a los sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado con viviendas y para acelerar las conectarse a las redes de abastecimiento de agua y conexiones a las redes entregadas y bajo construcción. Esta campaña asegurará el compromiso (particularmente) a la de alcantarillado. adecuado del cliente. Resp: Estado: Etapa: Recurrente: Fecha de entrega: Frecuencia: Ambos Aún no vencido Implementación 30-Jun-2018 Agencia de implementación (IA) Riesgos (incluyendo los Riesgos Fiduciarios) Capacidad Clasificación Sustancial Descripción: Gestión de Riesgo: (1) El Banco llevó a cabo una revisión fiduciaria, de salvaguardias y capacidad técnica de la (1) La implementación del Proyecto puede verse Municipalidad de Manta. La revisión ha servido como base para determinar el respaldo afectada por la falta de experiencia previa de la requerido y el fortalecimiento de la capacidad para el personal designado de la contraparte. Municipalidad de Manta e involucra al municipio Además, ha sido la base para convenios sobre los ajustes y medidas de mitigación adicionales Fecha de entrega: Descripción: 30-Jun-2018 Etapa: Clasificación Implementación Resp: Sustancial Ambos Capacidad Frecuencia: (1) La implementación del Proyecto puede verse afectada por la falta de experiencia previa de la Municipalidad de Manta e involucra al municipio Riesgos de Depositario del Proyecto (1) El Banco está explorando opciones para asistir al cliente en el diseño e implementación de (i) una estrategia de comunicaciones para colaborar con la construcción de un amplio respaldo comunitario para el proyecto y (ii) un plan de acción de comunicaciones para mejorar el diálogo, la compartición de información y las necesidades de comunicación entre los depositarios. (2) El Proyecto incluirá los recursos para mejorar la comunicación relacionada con la conexión a los sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado con viviendas y para acelerar las conexiones a las redes entregadas y bajo construcción. Esta campaña asegurará el compromiso adecuado del cliente. Directorio Gestión de Riesgo: Recurrente: Moderada Estado: Riesgo de depositario Descripción: (1) La implementación del Proyecto puede verse afectada por la falta de experiencia previa de la Municipalidad de Manta e involucra al municipio	Etapa: Directorio . Riesgos de Depositario del Proyecto Riesgo de depositario Clasificación Moderada Descripción: Gestión de Riesgo: (1) Un grupo diverso de depositarios están involucrados en el Proyecto. La falta de comunicación directa acerca de las intervenciones del proyecto puede dar como resultado retrasos durante la preparación e implementación del proyecto. (2) Los clientes de la EPAM se muestran reacios a conectarse a las redes de abastecimiento de agua y (particularmente) a la de alcantarillado. Un grupo diverso de depositarios están (1) El Banco está explorando opciones para asistir al cliente en el diseño e implementación de involucrados en el Proyecto. La falta de (i) una estrategia de comunicaciones para colaborar con la construcción de un amplio respaldo comunicación directa acerca de las intervenciones comunitario para el proyecto y (ii) un plan de acción de comunicaciones para mejorar el del proyecto puede dar como resultado retrasos diálogo, la compartición de información y las necesidades de comunicación entre los durante la preparación e implementación del depositarios. proyecto. (2) El Proyecto incluirá los recursos para mejorar la comunicación relacionada con la conexión (2) Los clientes de la EPAM se muestran reacios a a los sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado con viviendas y para acelerar las conectarse a las redes de abastecimiento de agua y conexiones a las redes entregadas y bajo construcción. Esta campaña asegurará el compromiso (particularmente) a la de alcantarillado. adecuado del cliente. Resp: Estado: Etapa: Recurrente: Fecha de entrega: Frecuencia: Ambos Aún no vencido Implementación 30-Jun-2018 Agencia de implementación (IA) Riesgos (incluyendo los Riesgos Fiduciarios) Capacidad Clasificación Sustancial Descripción: Gestión de Riesgo: (1) El Banco llevó a cabo una revisión fiduciaria, de salvaguardias y capacidad técnica de la (1) La implementación del Proyecto puede verse Municipalidad de Manta. La revisión ha servido como base para determinar el respaldo afectada por la falta de experiencia previa de la requerido y el fortalecimiento de la capacidad para el personal designado de la contraparte. Municipalidad de Manta e involucra al municipio Además, ha sido la base para convenios sobre los ajustes y medidas de mitigación adicionales Fecha de entrega: Descripción: 30-Jun-2018 Etapa: Clasificación Implementación Resp: Sustancial Ambos Capacidad Frecuencia: (1) La implementación del Proyecto puede verse afectada por la falta de experiencia previa de la Municipalidad de Manta e involucra al municipio Riesgos de Depositario del Proyecto (1) El Banco está explorando opciones para asistir al cliente en el diseño e implementación de (i) una estrategia de comunicaciones para colaborar con la construcción de un amplio respaldo comunitario para el proyecto y (ii) un plan de acción de comunicaciones para mejorar el diálogo, la compartición de información y las necesidades de comunicación entre los depositarios. (2) El Proyecto incluirá los recursos para mejorar la comunicación relacionada con la conexión a los sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado con viviendas y para acelerar las conexiones a las redes entregadas y bajo construcción. Esta campaña asegurará el compromiso adecuado del cliente. Directorio Gestión de Riesgo: Recurrente: Moderada Estado: Riesgo de depositario Descripción: (1) La implementación del Proyecto puede verse afectada por la falta de experiencia previa de la Municipalidad de Manta e involucra al municipio Aún no vencido Clasificación Agencia de implementación (IA) Riesgos (incluyendo los Riesgos Fiduciarios) (1) El Banco llevó a cabo una revisión fiduciaria, de salvaguardias y capacidad técnica de la Municipalidad de Manta. La revisión ha servido como base para determinar el respaldo requerido y el fortalecimiento de la capacidad para el personal designado de la contraparte. Además, ha sido la base para convenios sobre los ajustes y medidas de mitigación adicionales

53