- factibilidad. La Municipalidad también contratará un estudio para mejorar la eficiencia operacional y la efectividad del sistema de lagunas de aguas residuales.
- 55. Existirán varios mecanismos para supervisar y monitorear los aspectos relacionados con el medio ambiente en ambos componentes del proyecto incluyendo: (i) monitoreo ambiental e informe por parte de contratistas de construcción, (ii) supervisión ambiental de las obras de construcción por los consultores, y (iii) supervisión por el personal ambiental de la Municipalidad de Manta. Además, relacionado al Componente 1, se llevará a cabo una auditoría por parte de una tercera parte independiente, una vez completada la Fase 2 del Plan Maestro Hidrosanitario de Manta. Mientras que existe en la Municipalidad capacidad institucional para manejar las salvaguardias ambientales y sociales, hay personal limitado para las obras adicionales propuestas. Por consiguiente, la Municipalidad planea añadir uno o dos especialistas ambientales/sociales para gestionar específicamente los aspectos ambientales y sociales relacionados con el proyecto. El Banco solicitará que se establezca una rutina para informar sobre el desempeño ambiental del proyecto y desempeñar las misiones de respaldo para la implementación para evaluar el desempeño.
- 56. Debido a que las inversiones de mejoramiento vial requerirán de la adquisición de Social. 2 más de 6.800 m de tierras privadas (pertenecientes a 6 dueños diferentes) y el desplazamiento de por lo menos 106 vendedores informales, se ha activado la Salvaguarda del Banco respecto al reasentamiento involuntario. Hasta la fecha, se ha preparado un Marco de Política de Reasentamiento (RAP) para enfrentar estos impactos, y un Marco de Política de Reasentamiento (RPF) para enfrentar los impactos potenciales de las inversiones de agua y alcantarillado. A pesar de que las proyecciones iniciales de las secciones de agua y alcantarillado a ser rehabilitadas no han revelado necesidad de intrusión en el derecho de paso, el RPF se usará como una herramienta de precaución. El RAP se basa en un censo completo de las personas afectadas, y una valoración de las propiedades afectadas usando las técnicas de valoración comercial. Las medidas de mitigación propuestas incluyen el pago de compensación en efectivo equivalente al valor de reemplazo por los bienes de propiedad privada, la provisión de lugares alternativos de negocios y ayuda para el cambio de lugar a los vendedores informales, y la provisión de asistencia esencial material (provisión de comida, material de construcción, capacitaciones medicina) para las personas afectadas por el proyecto (PAP) y a aquellos que experimenten dificultades durante el período de transición. Se planifica que esta asistencia subsidie las necesidades esenciales de los vendedores informales vulnerables, o aquellos que puedan ser vulnerables durante el período de transición.
- 57. Se mantuvieron consultas el 19 de abril de 2013, con discusiones de seguimiento el 29 de abril y el 19 de mayo de 2013. Se dio a conocer el RAP y el RPF en el país el 9 de junio de 2013 y los documentos se publicaron en la página web externa del Banco Mundial el 12 de junio de 2013.
- 58. Los mecanismos de negociación, consulta y resolución de conflictos han sido identificados incluyendo: recurrir al Centro de mediación de Manta, y establecer comités de gestión de reclamaciones para los vendedores informales. El RPF hace cláusulas similares para poder adherirse a los requerimientos OP 4.12. Las medidas específicas acordadas con el cliente para acercar posiciones entre la práctica del GAD-Manta y OP 4.12 incluyen:

50