- Banco puede ser suplementado con respaldo técnico adicional como sea necesario, en el corto plazo por expertos técnicos externos a corto plazo. El respaldo en curso por los especialistas del Banco para el monitoreo y evaluación así como la experticia de evaluación contratada, como sea necesaria, fortalecerán la habilidad de la Municipalidad tanto para monitorear el progreso del proyecto como para evaluar el impacto de las intervenciones. El equipo del Banco revisará las participaciones técnicas incluyendo los términos de referencia y los documentos de oferta de la UGP para asegurar las especificaciones técnicas adecuadas. Además, el respaldo sobre los aspectos de adquisición asegurarán la preparación adecuada de las solicitudes para propuestas, documentos de oferta, y eventual evaluación de ofertas y propuestas;
- c. El Banco trabajó y asesoró a representantes municipales sobre la Salvaguardias. preparación y consulta de los instrumentos ambientales y sociales de salvaguardia para el proyecto propuesto. Este respaldo continuará a través de la implementación del proyecto con respecto a las inversiones financiadas bajo el Proyecto. El Banco también trabajó estrechamente con el equipo del Cliente durante la preparación y las consultas continuarán durante la implementación del proyecto;

Se requiere que el Proyecto implemente completamente los planes/sistemas ambientales, sociales y de salud y de administración de seguridad propuestos para el proyecto y los requerimientos sociales dentro del Manual Operacional del Proyecto. Habrá contratos de construcción múltiples y obras asociadas que requieren la supervisión adecuada. En ciertas acciones se requerirá que la Municipalidad trabaje con la EPAM en relación a la operación y mantenimiento de las lagunas de aguas residuales, así como con SENAGUA en relación a la presa Poza Honda. Durante la construcción, es probable que se requieran misiones del Banco en base semi-anual;

- d. El Banco evaluó la capacidad y encontró capacidades suficientes en los Fiduciarios. aspectos de FM. Durante la implementación, se proveerá la guía continua al igual que capacitación específica y con objetivos oportunos respecto a los aspectos de adquisición durante el período restante, previo a la efectividad del proyecto para asegurar la disposición para la contratación de obras civiles una vez que el proyecto sea declarado efectivo. El respaldo continuo se proveerá a través del soporte técnico y de las visitas de campo por el Equipo del Banco durante la implementación del proyecto. El soporte técnico visualizó que se: (i) preparará a representantes municipales y de la UGP para trabajar con la adquisición en sus respectivas inversiones, en cumplimiento con el Manual Operacional del Proyecto; (ii) asegurará la capacidad de la Municipalidad para manejar el flujo de fondos de procedimientos contables en línea con la guía FM; y (iii) fortalecerá la capacidad de adquisición para mejorar y facilitar la administración del proyecto. La implementación de visitas de campo de respaldo para los convenios FM del Proyecto se llevarán a cabo semi-anualmente y como fuere necesario en respuesta a las necesidades del cliente. La implementación del respaldo para los aspectos de adquisición también se llevará a cabo semi-anualmente durante las visitas de campo planificadas regularmente por el Banco;
- e. El Jefe de equipo del Proyecto (TTL): (i) coordinará la Relaciones con el Cliente. implementación del respaldo del Banco para asegurar la implementación consistente del

60