- b. Monitoreo frecuente (al menos 3 veces al año para cada contrato) de la garantía de calidad y progreso físico de la UGP, respaldo de implementación por el Banco Mundial y los Consultores de soporte del Proyecto, en base al plan de monitoreo anual;
- c. Los precios de los materiales se actualizarán regularmente y los precios actualizados se usarán en estimados de costos;
- d. La UGP, con el respaldo del Banco Mundial, verificará todas las justificaciones por cualquier variación de precio en la ejecución de las obras;
- e. Prepararse en la UGP para adquirir las destrezas de administración de contratos para enfrentar obras grandes y complejas
- 34. De la misma manera, la evaluación de adquisición recomienda las siguientes medidas de mitigación: (a) la adopción de procedimientos de adquisición y contratación previos a cualquier proceso de contratación, como se describe en el Manual Operacional del Proyecto; (b) la inclusión de las Cláusulas de Adquisición Especiales en el Acuerdo Legal, (c) el reclutamiento de un especialista de adquisición dedicado al Proyecto; (d) capacitación del personal fiduciario respecto a la administración de adquisición y contrato; y (e) monitoreo cercano por parte del Banco.
- 35. La adquisición para el Proyecto propuesto se llevará a cabo de acuerdo con las ' Guías: Adquisición bajo Préstamos del IBRD, Créditos y Subvenciones IDA por los Prestatarios del Banco Mundial ', y las ' Guías: Selección y Empleo de los Consultores bajo los Préstamos del IBRD, Créditos y Subvenciones IDA por los Prestatarios del Banco Mundial' , ambos con fecha de enero de 2011, y las cláusulas estipuladas en el Convenio de Préstamo. Para cada contrato a ser financiado por el Préstamo, se acuerdan los diferentes métodos de adquisición o métodos de selección de consultores, la necesidad de precalificación, costos estimados, requerimientos previa revisión y marco de tiempo entre el destinatario y el Banco en el Plan de Adquisición. El Plan de Adquisición se actualizará al menos de forma anual o como se requiera para reflejar las necesidades reales de la implementación del proyecto y las mejoras en la capacidad institucional.
- 36. Adquisición de obras. Las obras adquiridas bajo este proyecto pueden incluir la construcción de infraestructuras de agua y alcantarillado, infraestructura vial urbana, etc. Se prevén Paquetes para Oferta Competitiva Internacional (ICB). También paquetes con un monto por debajo de US$3.000.000 en el total, pueden ser adquiridos usando los procesos de Oferta Competitiva Nacional (NCB). Los procedimientos de compra (S) pueden usarse para contratos de hasta US$250.000. La adquisición de obras para métodos NCB de compra se basarán en documentos de oferta satisfactorios para el Banco.
- 37. Adquisición de Bienes y servicios ajenos a la consultoría. Los bienes adquiridos bajo este proyecto incluirían, entre otros: bienes de construcción civil necesarios para llevar a cabo las actividades del proyecto y bienes (equipo, mobiliario, materiales, etc.) comprados para la implementación de cada componente. La adquisición de bienes se realizará usando los documentos de oferta estándares del Banco (SBD) para toda la oferta competitiva internacional

43