- трябва да бъдат изработени от проектант с пълна проектантска правоспособност по част «ОВиК». Ремонтът на ОВиК инсталациите в помещенията, включва:

Изпълнението на техническите проекти и ремонта да се извършат съгласно Техническите задания №1 и №2 и Техническо задание №3, които са неразделна част от настоящата спецификация и включва :

За едноетажната сграда - съгласно Техническо задание №2. - Направа на вентилационна система за извеждане на изгорелите газове от автомобилите и осигуряване на отопление и климатизация .

За помещение на 4 - ти етаж съгласно Техническо задание №1 и Техническо задание №3 - доставка и монтаж на климатици и други видове работи.

- 2.1.5. Пожароизвестяване - изработка на проект и изпълнение на пожароизвестителна инсталация съгласно изискванията на Техническите задания № 1 и №2на Д ИСИУС,

Изпълнителят трябва да създаде организация за изпълнение на ремонтните работи, което отразява в представен план-график (календарен план), съобразен с изискванията на Възложителя. Изпълнението на строително-монтажните работи (СМР) е необходимо да отговаря на изискванията на всички действащи към настоящия момент закони, правилници и нормативи, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер. Възложителят чрез свой/и представител/и извършва контрол по всяко време на изпълнение на поръчката, като същият има право да възложи на трето лице по отделен договор упражняването на независим строителен надзор и контрол върху количествата и качеството на ремонтните дейности (Консултант). Ако по време на изпълнението възникнат въпроси, неизяснени в настоящото задание, Изпълнителят задължително уведомява писмено Възложителя и иска неговото писмено съгласуване. Всички промени спрямо количествено-стойностната сметка се отразяват в заповедната книга на обекта или в протокол, подписан от представителите на Възложителя, Изпълнителя и Консултанта, упражняващ строителния надзор и контрола върху количествата и качеството на СМР. В случай, че възникне необходимост от извършване на непредвидени строително- монтажни работи, това се констатира съвместно от представителите на Възложителя, Изпълнителя и Консултанта и се документира чрез съставяне на протокол или със заповед в заповедната книга. Възлагането на допълнителни работи и доставки се извършва, след като Изпълнителят уведоми писмено Възложителя и представи количествено-стойностна сметка за одобрение от неговия представител и този на строителния надзор и контрол. При доказана необходимост от извършване на непредвидени в количествено-стойностната сметка към договора или подлежащи на замяна видове СМР, се ползват единични цени за съответната дейност, предвидена в сметката. В случай, че няма такава, непредвидените работи се остойностяват от Изпълнителя на база на цени, формирани по анализи от УСН, СЕК или други, въз основа на предложените от Изпълнителя елементи на ценообразуване по образец към настоящото задание и фактури за вложените материали. Непредвидените строително- монтажни работи не следва да надвишават 6 % от стойността на предвидените дейности по количествено-стойностна сметка. Необходимостта от допълнителни работи и доставки не може да бъде повод за промяна в договорените ценови условия и срокове по договора. Извършените СМР се отчитат след представяне на протокол (бивш образец № 19 от Изпълнителя, който се проверява от определените представители на Възложителя и Консултанта в срок до 5 работни дни от датата на получаване.

7